Държавен вестник, бр. 103, 2013 г., стр. 31

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
Дейност № 1i: Основни моменти: 
Основни моменти
Дата на
изпълнение
1. Световната банка и Клиентът 
стартират чрез вътрешен семинар 
с ключови експерти
септември 
2012 г.
2. СБ разглежда най-добрите меж-
дународни практики за организа-
ционна структура за разработване 
и осъществяване на иновационна 
политика (например Ирландия, 
Чили и др.) 
септем-
ври – ок-
томври 
2012 г.
3. СБ провежда интервюта със 
заинтересованите страни 
ноември 
2012 г.
4. СБ изготвя проект на доклад 
и го предоставя на Клиента за 
коментари
февруари 
2013 г.
5. Клиентът осигурява обратна 
връзка по доклада
март 
2013 г.
6. СБ структурира работна среща с 
ключовите заинтересовани страни 
и експерти за обсъждане на доклада 
април 
2013 г.
7. СБ представя окончателен доклад 
с препоръки относно процедурите 
за управление и координация на 
НСИ
юни 2013 г.
Дейност № 2: Разработване на компонент 
иновации от Оперативна програма „Иновации 
и предприемачество“ за периода 2014 – 2020 г.:
Правителството подготвя мерки, които да бъдат 
финансирани по Оперативна програма „Иновации 
и предприемачество“ за периода 2014 – 2020 г. На-
стоящата дейност ще подпомогне тази задача чрез 
работни срещи, които ще привлекат експерти от 
ЕС и експерти на световно ниво, които ще споде-
лят модели за добри практики при финансирането 
на иновациите (грантове и инфраструктура), и 
ще ангажира експерти и местни консултанти, 
които могат да подпомогнат екипа на Клиента 
при идентифициране и разработване на мерките, 
които да бъдат включени и при съобразяването 
им с опита от изпълнението на настоящия рамков 
период и съществуващия потенциал за научно-
изследователска и развойна дейност в България.
Резултат: Проект на документ (по образец, 
предоставен от Клиента) с достатъчно ниво на 
подробност, за да бъде използван в програмните 
документи на Оперативна програма „Иновации 
и предприемачество“, 2014 – 2020 г., т.е. специ-
фични мерки в областта на иновациите, целеви 
групи на тези мерки (потенциални бенефициен-
ти), вид приложима процедура, индикатори за 
изпълнение и др.
Дейност № 2: Основни моменти: 
Основни моменти
Дата на из-
пълнение
1. Клиентът извършва критичен 
преглед на програмите, свързани 
с иновации по настоящата ОП 
Конкурентоспособност
юли 2012 г.
2. СБ осигурява обратна връзка по 
настоящите инструменти по ОП 
Конкурентоспособност, свързани 
с иновации 
август 
2012 г.
Основни моменти
Дата на из-
пълнение
3. Клиентът/СБ правят семинар, за 
да представят потенциалните идеи 
за нови програми за иновации за 
2014 – 2020 г. 
септември 
2012 г.
4. СБ изготвя доклад с препоръки за 
разширяване обхвата или за отпада-
не на съществуващи инструменти и 
за предлагане на нови инструменти 
октомври 
2012 г.
5. Клиентът предоставя проект на 
компонента за иновации от ОП за 
2014 – 2020 г.
ноември 
2012 г.
6. СБ предоставя обратна връзка по 
новите инструменти за иновации, 
очертани в проекта на Клиента 
декември 
2012 г.
7. СБ предоставя изчерпателна об-
ратна връзка (напр. процедури за 
кандидатстване) за изпълнението 
на новата оперативна програма 
относно подбраните програми
януари – 
юни 2013 г. 
Дейност № 3: Идентифициране на водещи 
проекти, които да подсилят българската инова-
ционна инфраструктура и да бъдат финансирани 
от ОП „Иновации и предприемачество“ през 
2014 – 2020 г.
Световната банка ще изготви предпроект-
но проучване за потенциалното създаване и 
надграждане на широкомащабна иновацион-
на инфраструктура, като например научни и 
технологични паркове, офиси за технологичен 
трансфер и високотехнологични бизнес инку-
батори. Посочените водещи проекти следва да 
бъдат идентифицирани и разработени така, че 
да се увеличи във възможно най-голяма степен 
иновационният капацитет на България с оглед 
неговото въздействие върху икономиката.
Резултат: Проект на документ (по образец, 
предоставен от Клиента) с достатъчно ниво на 
подробност, за да бъде използван в програмните 
документи на Оперативна програма „Иновации и 
предприемачество“, 2014 – 2020 г., след като вече е 
обсъден с потенциалните заинтересовани страни. 
Документът ще бъде разработен чрез консулта-
ции със заинтересованите страни и ще включва 
предварителен списък на приложимите водещи 
проекти с подробности на ниво готовност (за да 
съответстват на изискванията на ОП), както и 
основните стъпки, необходими за повишаване на 
готовността, силните и слабите страни.
Дейност № 3: Основни моменти: 
Основни моменти
Дата на 
изпълне-
ние
1. СБ провежда оценка (изслед-
ване) на нуждите от оборудване/
съоръжения за научни изследвания, 
наличния капацитет за научноиз-
следователска и развойна дейност 
и иновации и приоритетите, произ-
тичащи от RIS3 (дейност 1) 
септември 
2012 г.
2. Клиентът/СБ провеждат семи-
нар за обсъждане на регионалните 
приоритети за иновационна инфра-
структура и свързаните с нея услуги
ноември 
2012 г.