Държавен вестник, бр. 29, 2016 г., стр. 37

БРОЙ  29	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37  
Период 1
Окт. 2015 - 
Дек. 2015
Януари 2016 - 
Юни 2016
Юли 2016 - 
Дек. 2016
Януари 2017 - 
Юни 2017
Юли 2017 - 
ДЕк. 2017
Януари 2018 - 
Юни 2018
Юли 2018 - 
Септ. 2018
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7
Ангажирае на всички 
предоставящи грижи за 
пациентите 
Пилотно лечение и проследяване на пацеинти с ТБ от наети ОПЛ 
специалисти ( в отдалечени райони)/ болнични специалисти (в 
градовете), което ще включва обучение на медицински 
специалисти за лечение и наблюдение по време на 
амбулаторната фаза.  
Изготвяне на алгоритъм за избор на ТБ специалисти (ОПЛ в 
отдалечениете райони; болнични специалисти в градовете) за 
предоставяне на амбулаторно проследяване на пациенти с ТБ 
Избор и сключване на договор с ТБ специалисти 
алгоритъмът ще бъде предсотавен на Секретариата преди 
да бъде въведен .
Изработване на модули и организиране на обучение на ОПЛ и 
областните сестри за амбулаторно проследяване на пациенти с 
ТБ и MDR-TB 
Провеждане на обучение
Анализ на научените уроци; дискусия между МЗ и здравните 
специалисти
Изготвяне на анализ; провеждане на кръгла маса; 
предоставяне на препоръки 
Актуализиране на Националните ръководства за лечение и 
проследяване на пациенти
Съгласно предоставените препоръки 
6
Предоставяне на грижи за ТБ 
срещ общността 
Изпълнение на договореностите с под-получателите и Укрепване 
на капацитета на Под-получателите : Избор и сключване на 
договор с 20 ромски НПО за изпълнение на дейнсоти по работа 
на терен в 20 Ромски общности;  Избор и сключване на договор с 
19 НПО заизпълнение на дейнсоти по работа на терен в групите в 
риск (бежанци и мигранти, деца в риск, бездомници, ИУН); Избор 
на 1 НПО за организиране на скрининг за ТБ сред диабетно 
билните.   
Избор на НПО за изпълнение на дейности сред групите в риск и 
изготвяне на план за работа на терен на НПО сред групите в 
риск. 
Финализиране на плана за работа на терен на НПО сред 
групите в риск; финализиране на процедурата за избор на 
НПО/под-получател; разпределение на средставата.
Обучение за укрепване на капацитета на НПО/Под-
получателите ще бъде включено в  цялостния план за 
обучение в НПТБ за преглед и одобрение от Секретариата 
на ГФ 
Фокусиране върху укрепване на капацитета на НПО/под-
получателя с обучение 
Провеждане на обучение
Доставка на консумативи за работа на терен 
Стартиране на обществената поръчка и подписване на 
договор за доставка 
Преглед на изпълнението на Под-получателя и актуализиране 
на плана за работа на терен.  
Актуализиране на плана 
НПТБ да извършва активно откриване на случаи в затворите чрез 
мобилна  лаборатория и флуорограф, съвместно с Министерство 
на правосъдието и ГД "ИН"  
Изготвяне на споразуменеи с Министерство на правосъдието за 
активно издирване на случаи в затворите и скрининг с 
флуорограф 
Подписване на заповед за съвместни дейности в затворите 
Изготвяне на график за посещение на затворите, сключване на 
договр за услугите. 
Изготвяне на график и съгласуване с Министерство на 
правосъдието, издаване на разрешителни. 
Подаване на данни; започване на лечението 
Анализ на данните и даване на препоръки 
Анализ на законодателството за доставка на лекарства, 
които в момента се доставят съгласно механизма на GDF
Организационни: Ключови позиции възложени на НПО за 
работата/надзора, системата за отчитане, включително и МиО ; 
и приключване на интегрирането на  НПО в  Националната 
система.
План за назначаване на допълнителни ЧР в  Дирекцията; за 
надзор на работата на НПО, МиО и поддружка на регистрите 
по туберкулоза и информационната система на НПО  
Финансово: Осигуряване на механизъм за разпределение на 
бюджета на НПТБ за всички дейности, които в момента се 
финансират от ГФ, включително ЧР и НПО 
Механизмите, които осигуряват този финансов пропуск са 
надлежно посочени и включени в бюджета на НПТБ 
4
Ключови групи от населението  
(Групи във висок риск)
Специфични дейности по мобилен скрининг са насочени към 
ключовите групи от населението в най-бедните Ромски области и 
бежански центрове. Дейностите по скрининг за ТБ ще се 
извършват съвместно с лечебните заведеия по ТБ и НПО, 
работещи с групи в риск. Мотивиране на пациенттие за 
придържане към лечението.   
Изработване на алгоритъм за дейности по мобилен скрининг в 
Ромска общност в 3 пилотно ибласти и бежански центрове; 
Алгоритъмът трябва да включва  ръководство за 
разпределение на времето през годината между под-
получателите и групите в риск. 
 Изработване на алгоритъм за използването на мобилен 
флуорограф и включването му в дейностите по рутинен 
скрининг. 
3
Лечение
Осигуряване на лечение чрез системата DOTS във всички лечебни 
заведения с противотуберкулозни лекарства с гарантирано 
качество, доставени със собствени средства за пациенти с 
туберкулоза -   възрастни и деца.  Комбинираните лекарсвени 
дози ще се доставят от GDF със средства на ГФ.
Доставка на Комбинираните лекарсвени дози  за възрастни 
5
Съвместни дейности с други 
програми  сектори
2
Други
Изготвяне на план за преход след приключва на финансирането 
на Глобалния фонд (План за преход)
Технически: Обновяване на критериите за сключване на 
договор с НПО 
МЗ да изготви и приложи механизъм за избор, координация, 
плащане и МиО на дейностите на НПО  
Коментари (не повече от 500 символа)
1
Други
Укрепване на насочения към пациента подход за лечение на 
Туберкулозата 
Предпилотно проучване на възможностите за преминаване от 
болнично към амбулаторно лечение - април 2015 г. 
Изготвяне на Работно задание изпращане до ГФ и СЗО 
Финализирането на Работното задание и възможната 
техническа помощ от страна на СЗО в момента е 
предвидена да се състои в периода на удължение на 
Програмата (Кръг 8) преди стартиране на Споразумението 
по новия модел на финансиране през октомври 2015 г. 
Мисия на СЗО в страната за предпилотно проучване - май- юни 
2015
Получаване и обсъждане на доклада с МЗ и със 
заинтересованите страни по време на кръгла маса 
Представяне на цялостна стратегия и подробен план за 
изпълнение за преминаването  - 31 март 2016
#
и
в
о
ч
ю
л
К
я
и
ц
н
е
в
р
е
т
н
И
 
я
и
н
е
ж
и
т
с
о
П
и
т
с
о
н
й
е
д
/ цели (не повече от 2000 символа)
Критерии за постигане на постиженията / целите 
Постижения/ цели
Разглеждане и одобрение от МЗ
Планът за преминаване ще бъде изготвен и включен като 
Анекс към НПТБ до декември 2015 г. На Секретариата на 
Глоблания фонд ще бъде представен подробен план до 31 
декември 2016 г.  
Технически: Определяне на Правния статут за лекарствата за 
туберкулоза, които биха могли да се доставят от GDF.
Алгоритъмът за скрининг ще бъде споделен със 
секретариата на Глоблания фонд. 
По време на периода на продължаване на ПРограмата без 
допълнително финансиране ГП ще представи на 
Секретариата на Глобалния фонд алгоритъм за 
изоплзването на мобилен флуорограф с описание как 
скринирането с флуорограф ще се включи в рутинните 
дейности по скрининг.  
ГП ще изработи и представи на ГФ ръководство за 
разпределението на времето за ползване на мобилен 
дигитален флуорограф между под-получателите и 
рисковите групи през годината .
Подготвяне на документация за доставка на мобилен рентген/ 
флуорограф. 
Стартиране на търга (обществената поръчка) 
Доставка на мобилен рентген/ флуорограф; организационни 
въпроси
Подписване на договора
Мотивиране на пациентите за придържане към терапията
Сключване на договор за ваучери за храна и предоставянето 
им до групите в риск 
Ръководствата ще бъдат финализирани и представени на 
Секретариата на Глоблания фонд до декември 2015 г.  
По време на периода на продължаване на ПРограмата без 
допълнително финансиране, ГП ще представи: 
-  актуализиран алгоритъм за диагностика, включително 
подкрепена с обосновки примерна мрежа за насочване на 
пробите и местоположение на 4 апарата  GeneXpert®
- актуализирани ръководства, които определят 
критериитеthe за прилагане на Комбинираните 
лекарствени дози. 
Доставка на комбинирани лекарсвени дози  за 500 
възрастни за 2 месеца
Обновяване на Националните ръководства за условията и реда 
на диагностика, лечение, профилактика и инфекциозен 
контрол. 
Обновяване на Националните ръководства за условията и 
реда на диагностика, лечение, профилактика и инфекциозен 
контрол
Страна/Кандидат: 
България
Министерство на здравеопазването
Месец на започване
Октомври
Компонент
TB
Година на започване
2015
Главни получатели 
Концептуално предложение - мерки за проследяване на Работния план
A. Детайли за Програмата 
B. мерки за проследяване на Работния план
Модул: Грижи и превенция на туберкулозата 
включване на съответните възможни дейности в НПТБ  - 
ноември 2015
Одобряване на НПТБ от  МС