Държавен вестник, бр. 105, 2023 г., стр. 16

СТР.  16	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  105
РЕШЕНИЕ
за приемане на Изменение № 1 на Акту-
ализиран проект за инвестиционен разход 
„Придобиване на многофункционален модулен 
патрулен кораб за ВМС“
Народното събрание на основание чл. 16, 
т. 7а от Закона за отбраната и въоръжените 
сили на Република България
Р Е Ш И :
Приема Изменение № 1 на Актуализиран 
проект за инвестиционен разход „Придобива-
не на многофункционален модулен патрулен 
кораб за ВМС“, приет с Решение на Народ-
ното събрание на 19 юли 2018 г. (ДВ, бр. 62 
от 2018 г.), съгласно приложението.
Решението е прието от 49-ото Народно съб­
рание на 13 декември 2023 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  
Росен Желязков
Приложение 
ИЗМЕНЕНИЕ № 1 
на Актуализиран проект за инвес­тиционен 
разход „Придобиване на многофункционален 
модулен патрулен кораб за ВМС“
§ 1. Текстът, посочен в т. 5. „Финан­со­во-
икономически параметри“ от Актуализиран 
проект за инвестиционен разход, да се замени 
със следния текст:
„5. ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТРИ
5.1. Стойност на проекта
Съгласно получените отговори на изпрате-
ните Искания за предоставяне на информация 
през 2015 г., както и получената оферта през 
2017 г., прогнозната максимална стойност на 
проекта ще е 984 млн. лв. с ДДС.
Сумата включва разходите за придоби-
ване на двата многофункционални модулни 
патрулни кораба, първоначалния комплект 
ЗИП, средствата за обучение, обучението на 
екипажите на двата кораба и първоначална-
та интегрирана логистична поддръжка (за 
период от 3 г.).
Сумата не включва боеприпасите, както 
и цялото оборудване, което попада в обхвата 
на т.нар. оборудване, доставяно от държава-
та (Government Furnished Equipment – GFE) 
(криптографски средства, оборудване за Link 
22 и Link 16 (BU2) и др.).
При така посочените параметри е сключен 
Договор с Изпълнителя NVL B.V. & Co. KG. 
Финансовата рамка позволи включването 
в Договора на Опция 3 за интегриране на 
тактическа система за предаване на данни 
Link 16 BU1. За задължителното надграждане 
на тактическите системи Link 11 (в основна 
конфигурация) до Link 22 и Link 16 BU1 (в 
Опция 3) до �����������������������������
Link 16 BU�������������������
2 са необходими до-
пълнително 11 млн. лв. с ДДС. 
С осигуряването на допълнителни финансо-
ви средства в размер на 11 млн. лв. с ДДС за 
надграждане на тактическите системи LINK 
прогнозната максимална стойност на проекта 
ще се увеличи на 995 млн. лв. с ДДС.
5.2. Начин на плащане
5.2.�����������������������������������
1����������������������������������
. Предвижда се плащането на допъл-
нителните финансови средства в размер на 
11 млн. лв. с ДДС да се осъществи за период 
от 4 години с примерно разпределение на 
плащанията, както следва:
Години
Първа
година
(2023)
Втора
година
(2024)
Трета
година
(2025)
Четвърта
година
(2026)
Сума за 
плащане 
с ДДС 
(млн. лв.) 
5
-
5
1
Таблица 6.1. Разпределение на допълнителните финансови средства по години.
5.2.������������������������������������������������������������������������������������
2�����������������������������������������������������������������������������������
. Договорът предвижда плащането да се осъществи за период от 7 години с разпределе-
ние на плащанията, както следва:
Години
Първа
година
(2020)
Втора
година
(2021)
Трета
година
(2022)
Четвърта
година
(2023)
Пета
година
(2024)
Шеста
година
(2025)
Седма
година
(2026)
Сума за плащане с ДДС (млн. лв.) 
21
150
187
205
161
205
66
Таблица 7. Разпределение на плащанията по години.
5.3. Източници на финансиране на проекта
Необходимите средства за изпълнението на проекта ще са в рамките на разходите за отбрана 
за съответната година.
5.4. Размер и валута на необходимите финансови средства 
Необходимите финансови средства са в размер на 995 млн. лв. с ДДС, като разплащанията 
по договора ще се извършват разсрочено съгласно таблица 7.“
8914