Държавен вестник, бр. 72, 2003 г., стр. 20

С Т Р .  20
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
то на строежа с одобрените инвестиционни
проекти, разрешението за строеж и протокола
за определяне на строителна линия и ниво, като
при ниво изкоп е задължително присъствието
на извършилия геоложкото проучване инже-
нер-геолог и проектанта на конструктивната
част; в тридневен срок от завършването на стро-
ителните и монтажните работи по фундамен-
тите на строежа по искане на лицето, упражня-
ващо строителен надзор, длъжностно лице от
общинската (районната) администрация извър-
шва проверка за установяване съответствието
на строежа с издадените строителни книжа и
за това, че подробният устройствен план е при-
ложен по отношение на застрояването; прото-
колът съдържа:
а) точна схема (окомерна скица) с означе-
ние на регулационните и нивелетните репери, с
разстоянията от новия строеж до регулацион-
ните линии (границите на имота), разстояния-
та до сгради и постройки в имота и в съседния
поземлен имот, при намалени отстояния, как-
то и размерите на проектираното застрояване,
абсолютните коти на контролираните нива—
изкоп, цокъл, корниз (стреха) и било;
б) резултатите от извършените проверки от
лицето, упражняващо строителен надзор, или
техническия ръководител за строежите от пета
категория, при достигане на контролираните
нива на строежа, като при ниво изкоп е задъл-
жително присъствието на извършилия геолож-
кото проучване инженер-геолог и проектанта
на конструктивната част; в протокола се отбе-
лязва, че подземните проводи и съоръжения
преди засипването им са отразени в специали-
зираните карти и регистри; резултатите се от-
разяват по коти, в абсолютни мерки, размери в
план и височина и отстояния;
4. заповедна книга на строежа (приложение
№ 4)—съставя се, попълва се и прошнурована и
с номерирани страници, се подписва от лицето,
упражняващо строителен надзор, или от техни-
ческия ръководител за строежите от пета кате-
гория; в тридневен срок от съставянето на про-
токола за определяне на строителна линия и ниво
заповедната книга на строежа се представя на
органа, издал разрешението за строеж, за завер-
ка и регистрация; заверката и регистрацията се
извършва в 3-дневен срок; в случаите, в които
разрешението за строеж е издадено от област-
ния управител или от министъра на регионал-
ното развитие и благоустройството, заповед-
ната книга се заверява и регистрира от ДНСК
в 3-дневен срок; лицето, упражняващо строите-
лен надзор, или техническият ръководител за
строежите от пета категория уведомява специа-
лизираните контролни органи за заверената за-
поведна книга в 7-дневен срок от заверката; за-
поведната книга на строежа съдържа:
а) данни за местоположението и наименова-
нието на строежа съгласно издаденото разре-
шение за строеж;
б) данни за възложителя, за строителния
надзор, за строителя, за техническия ръководи-
тел, за проектантите по всички части на проек-
та и за физическото лице, упражняващо техни-
чески контрол за част “Конструктивна”, с три-
те имена, ЕГН, домашни и служебни адреси и
телефони, номер на диплом (регистрационен
номер), дата на издаване, учебно заведение,
специалност на физическите лица, данни за
юридическите лица и за лицата, които ги пред-
ставляват за конкретния строеж, в т.ч. съдебна
регистрация, данъчен номер и БУЛСТАТ;
в) всички предписания и заповеди, свързани
с изпълнението на строежа, издадени от опра-
вомощените за това лица и специализираните
контролни органи, както и несъществените
изменения от одобрените проекти, предписани
със заповед на проектанта;
5. акт за уточняване и съгласуване на строи-
телния терен с одобрения инвестиционен про-
ект и даване на основен репер на строежа (при-
ложение № 5)—съставя се от строителя, техни-
чески правоспособното физическо лице по част
“Геодезия” към лицето, упражняващо строите-
лен надзор, и проектанта;
6. акт за приемане на земната основа и дей-
ствителните коти на извършените изкопни ра-
боти (приложение № 6)—съставя се от строите-
ля, технически правоспособните физически лица
по части “Конструктивна” и “Инженерна геоло-
гия и хидрогеология” към лицето, упражняващо
строителен надзор, и проектантите (конструк-
тор и инженер-геолог/хидрогеолог); в случай на
установени различия между изпълнителския ин-
женерно-геоложки и хидрогеоложки чертеж на
разкрита земна основа и инженерно-геоложки-
те проучвания (доклад) към проектната доку-
ментация съставителите предписват необходи-
мите мерки и уведомяват възложителя за това;
в случай че е необходимо друго проектно реше-
ние, строителството се спира със запис на стро-
ителния надзор в заповедната книга на строежа,
със задължителни предписания за изпълнение
на мерки за недопускане на авария, щети и др.;
7. акт за приемане на извършените строи-
телни и монтажни работи по нива и елементи
на строителната конструкция (приложение
№ 7)—съставя се от строителя и технически пра-
воспособното физическо лице по част “Конст-
руктивна” към лицето, упражняващо строите-
лен надзор; с акта се приемат и видовете СМР
по част конструктивна, предписани от проек-
танта в заповедната книга; актът се съставя при
достигане на проектните нива (подови, таван-
ски, покривни и други конструкции или първо,
второ и т.н. ниво, вкл. междинните нива), както
и за вертикални и други елементи между две
проектни нива на строежа, етапа, частта от него;
в случай на бетонни и стоманобетонни конст-
рукции актът се съставя поотделно за кофраж-
ните, армировъчните, вкл. за вбетонираните час-
ти, и за заваръчните работи;