Държавен вестник, бр. 17, 2024 г., стр. 4

СТР.  4	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  17
Основни изисква-
ния към изпълне-
нието на проект 
за изграждане на 
д ва енерг о ­блок а 
на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй“ с 
технология АР1000
Очаквани резултати от 
проведените преговори, 
които ще бъдат заложени 
в изискванията към до-
говора за инженеринг,  
етап 1, със строителната 
компания
ните дейности в рамките 
на приетия от НС предва-
рителен график от високо 
ниво за изграждане на 7-и 
блок на АЕЦ „Козлодуй“ 
с технология АР1000 и 
гарантиране спазването на 
изискванията на трудовото 
законодателство на Репуб­
лика България.
Гарантиране на фи-
нансовата рамка на 
проекта
Готовност по време на 
преговорите за сключване 
на EP+C договор да се 
представи фиксирана цена 
за целия обем възложени 
строителни и монтажни 
дейности с подробна раз-
бивка на цената и ясна 
методика за индексация 
на представените цени по 
време на изпълнение на 
EP+C договора. 
Пълна гаранция за 
качеството на из-
пълнените дейности
Поемане на пълна отго-
ворност за качеството на 
изпълнение на възложени-
те  строителни дейности. 
За изпълнените строител-
ни и монтажни дейности 
гаранционните срокове ще 
са съгласно Наредба № 2 
от 31.07.2003 г. за въвеж-
дане в експлоатация на 
строежите в Репуб­лика 
България и минимални 
гаранционни срокове за 
изпълнени строителни 
и монтажни работи, съ­
оръжения и строителни 
обекти.
Спазване на пра-
вила и стандарти, 
приложими в Репуб­
лика България
Гарантиране, че при изпъ-
лнението на дейностите по 
разработването на възло-
жените части от идейния, 
техническия и работния 
проект ще се прилагат 
наредбите и стандартите, 
приложими в Република 
България и в Европейския 
съюз. 
Ускорен график за 
изграждане на нови-
те ядрени мощности
Гарантиране на сроковете 
за изпълнение на възло-
жените дейности, като за 
основните строителни и 
монтажни дейности за 7-и 
блок (водещ блок) срокът 
трябва да е максимум 60 
месеца от датата на пола-
гане на първи бетон, а за
Основни изисква-
ния към изпълне-
нието на проект 
за изграждане на 
д ва енерг о ­блок а 
на площадката на 
АЕЦ „Козлодуй“ с 
технология АР1000
Очаквани резултати от 
проведените преговори, 
които ще бъдат заложени 
в изискванията към до-
говора за инженеринг,  
етап 1, със строителната 
компания
8-и  енергоблок (следващ 
блок) срокът да е макси-
мум 54 месеца от датата на 
полагане на първи бетон.
Интегриран дого-
вор за проектиране, 
доставка и строи-
телство (Е�������
P������
+�����
C����
 до-
говор)
Съгласие за полагане на 
максимални усилия за 
формиране на консорциум 
заедно със собственика на 
технологията AP1000 с цел 
представяне на интегрира-
на техническа и финансова 
оферта за сключване на 
EP���������������������
+��������������������
C�������������������
 ������������������
договор�����������
.����������
 При пред-
ставяне на различен подход 
същият не трябва да влияе 
негативно върху цената и/
или графика за изпълнение 
на проекта.
Договор за инже­
неринг, фаза 1
Максималната фиксирана 
цена за извършване на 
дейностите по инженеринг 
до етап сключване на 
ЕР+С договор да е 200 
милиона евро без ДДС. 
Да се представи разбивка 
на цената.
С р о к ъ т  з а  н е г о в о т о 
изпълнение да е максимум 
12 месеца, което отговаря 
на приетия от Народното 
събрание предварителен 
график от високо ниво за 
изграждане на 7-и блок 
на АЕЦ „Козлодуй“ с 
технология АР1000.
Обхватът да гарантира 
р а з р а б о т в а н е т о  
н а 
идеен проект за всички 
части от проекта за 7-и 
енергоблок, които са в 
обхвата на строителната 
компания, при постигане 
на заложените по-горе 
критерии.
Осигуряване на  
външно финан­
сиране
Изискване за предоставяне 
на финансиране за стой-
ността на възложените им 
дейности при конкурентни 
условия.
Решението е прието от 49-ото Народно съб­
рание на 23 февруари 2024 г. и е подпечатано 
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  
Росен Желязков
1631