Държавен вестник, бр. 32, 2019 г., стр. 23

БРОЙ  32	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23  
захранване,  отчитане и задействане, апа-
ратно-програмно обезпечение, управление, 
избор на кабели и конектори и маршрути-
зиране на услугите. Те също са натоварени 
със задачи за идентифициране и изпълнение 
на общи решения, както и надзор на инста-
лирането и гладкото функциониране на раз-
личните свързани изпитателни съоръжения. 
CERN се нуждаят от опитни електронни и 
електроинженери и техници с управленски 
и надзорни способности за целия срок на 
надграждането, които ще подсилят същест-
вуващия екип.
Направени са целесъобразни оценки въз 
основа на предишен опит на това дългосрочно 
участие, което може да бъде осигурено от 
персонала на Сътрудничеството. 
9.11. Инженерна интеграция  
Екипът по инженерна интеграция ще 
изпълнява  решаваща част от задачата за 
Техническа координация,  която трябва да 
гарантира, че части от експеримента, вклю-
чително обслужващото и допълнителното 
оборудване, са цялостно свързани в систе-
мата  (механика, термичен баланс и пр.), за 
да се създаде научен инструмент, работещ 
съгласно изискванията. Фаза II е едно ком-
плексно надстройване с няколко напълно 
нови системи и технологии, които следва да 
бъдат интегрирани, като се спазват ограни-
ченията, предвидени от непроменените ха-
рактеристики на експеримента. Ефективната 
инженерна интеграция ще зависи от силния 
централен екип на CERN (частично съставен 
от дългосрочни посетители от сътрудниче-
щи институти), който ще работи в Центъра 
за инженерна интеграция, което улеснява 
приноса на инженери и проектанти от ин-
ститутите, участващи в Сътрудничеството. 
Бяха направени целесъобразни оценки на 
усилията на базата на предишен опит, които 
могат да бъдат предоставени от персонала 
на Сътрудничеството.
9.12. Подкрепа чрез договори
Както и по време на строителството, 
експлоатацията и поддръжката на CMS, 
техническият екип за Фаза II ще включва 
за изпълнението на значителна част от рабо-
тите платени изпълнители (напр. транспорт, 
обслужване на място) или  по конкретни 
договори (напр. тръбопроводи, специални 
скелета, малки механични работи).
9.13. Общи задачи по инсталирането/
монтажа
Въз основа на дългогодишен опит в 
строителството и вече завършени работи 
по надграждане прецизното отстраняване 
и инсталиране на обслужващи елементи 
(кабели, влакна, тръбопроводи), било то 
специфични или общи, ще бъдат поверени 
на централни екипи от технически експер-
ти, познаващи добре детектора. Тези екипи 
подготвят също така достъпа до специфични 
работни зони за специализираните екипи, 
работещи по  под-детекторите, от Институти 
или  специализирани групи на CERN, които 
идват в CMS за изпълнението на добре де-
финирани интервенции в определено време. 
(Такива интервенции независимо дали за 
поддръжка, или надстройка съставляват 
по-голямата част от пакетните работи в 
период на изключване.) Самите централни 
екипи се състоят главно от персонал на 
институт, участващ в Сътрудничеството, 
изцяло интегриран в структурата на Тех-
ническия екип по координацията, който е 
отделен от CERN за продължителни периоди 
(обикновено с пълната продължителност на 
изключването или за по-дълго време). Фаза 
II на надграждане изисква изпълнението на 
две извънредно сложни задачи: отстранява-
не и  реинтеграция. Едната задача включва 
повторно окабеляване на централното рол-
ково колело (YBO), свързано с подмяната 
на проследяващото устройство (the Tracker) 
и основна ревизия на барабанния електро-
магнитен калориметър (Barel Electromagnetic 
Calorimeter). Другата подобна основна задача 
произтича от пълната замяна на крайните 
капаци на калориметъра, което изисква 
прекъсване на кабелите и повторно свърз-
ване на кабелите на двата диска (YE1) на 
крайните капаци – работа от същия вид 
както сервизното преработване на YBO. Като 
референция за оценката на  разходите беше 
отбелязано, че по време на изграждането 
през 2006 – 2008 г. (по-проста инсталация 
поради отсъствието на вакуумизиран изо-
лиран охладителен контур) количеството 
работи, свързани с инсталирането само на 
YBО, беше приблизително 60 000 FTE часа.
2715
Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2016 г. за организация на дейностите 
в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 12, 46 и 77 от 2017 г., 
бр. 48 и 82 от 2018 г.)
§ 1. В глава четвърта се създава нов раз-
дел I „Общи положения“ с чл. 40а:
„Раздел I
Общи положения
Чл. 40а. (1) Учениците се приемат или 
преместват в държавните и в общинските 
училища на места, определени с училищния, 
с държавния или с допълнителния държавен 
план-прием.
(2) Приемане на ученик е всеки случай на:
1. записване в I клас преди началото на 
съответната учебна година, както и всички 
случаи на записване за първи път в училищ-
ното образование;