Държавен вестник, бр. 51, 2018 г., стр. 8

СТР.  8	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  51
Проектът предвижда осигуряването на логистична поддръжка на бойната, специалната техника и оборуд-
ването да се извършва от българска фирма през жизнения цикъл на изделията, което ще бъде заложено като 
условие в документацията за придобиване и в договора с изпълнителя.
Логистичната поддръжка ще се извършва чрез планиране и разходване на финансови средства по програ-
мата на Сухопътните войски в програмните меморандуми и в ЕФП за МТО на МО. 
3.1.4. Времеви параметри
Настоящият проект за инвестиционен разход обхваща значителни по обем и сложност дейности, които 
изискват детайлно планиране и координация и обхващат голям период от време. 
Отчитайки текущото икономическо състояние на страната, цялостното изпълнение на проекта ще има 
значителна финансова тежест, което го прави трудно изпълнимо в кратък период, поради което се предвижда 
възможност процесът по придобиването на техниката да се осъществи за по-кратък срок, а заплащането да 
се извърши за по-дълъг период от време. 
Проектът е разработен за времеви интервал от 12 години.
През първия етап на периода е предвидено до 8 (осем) години след подписване на договор придобиването 
на 150 единици бойна и специална техника за 3 (три) ББГ (Фигура 1).
Допълнителното оборудване ще се придобива последователно, като след �������������������������������
8������������������������������
 (осем) години ще бъдат в със-
тояние за оперативно използване 3 (три) ББГ. 
Пълното комплектуване на 3 (три) ББГ се планира да завърши до приключване на проекта, когато Сухо-
пътните войски ще могат да изпълняват задачи съгласно декларираните по цели на способности.
Изплащането ще се извършва съгласно финансовите разчети, посочени в таблицата на точка 3.1.5. 
Фиг. 1. Бойна и специална техника
Бойни бронирани машини
0
5
10
15
20
25
2019
2020
2021
2022
2023
2024
години
брой маш ини
Специални бронирани машини
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
години
б р о й м аш ин и
 
3.1.5. Финансови параметри на проекта
Съгласно получените отговори на ������������������������������������������������������������������
RFI���������������������������������������������������������������
 прогнозната стойност �����������������������������������������
за придобиване на бойна, специална техни-
ка и допълнително оборудване възлиза на 1464 млн. лв. с ДДС, като се извършва на разсрочено плащане 
(Приложение, Табл. 2).
Прогнозни разходи:	
 – за придобиване на 150 единици бойна и специална техника (Фиг. 2)	
1224 млн. лв.
 – за придобиване на системи и допълнително оборудване (Фиг. 3)	
240 млн. лв.
Финансирането на проекта е целесъобразно да се извърши по години, както следва:
Години 
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Финансиране, 
млн. лв.*
100
100
100
100
100
100
100
150
150
180
174
110
* Забележки: 
1. Посоченото разпределение на финансовите средства по години е прогнозно и се допуска коригирането 
му в рамките на общата прогнозна максимална стойност, съгласувано с Министерството на финансите и 
съгласно действащата в страната законова рамка в зависимост от изпълнението на етапите за реализиране 
на проекта.
2. Необходимите финансови средства за изпълнението на проекта ще бъдат предвиждани в хода на съставя-
нето на тригодишната бюджетна прогноза съобразно параметрите и сроковете за неговата реализация, заложе-
ни в договора за придобиване на техниката.
Предварителен общ финансов план за разходите е показан на фиг. 3.