지자체기관명: 광주광역시 서구
자치법규종류: 규칙 (전부개정)
공포일자: 2026-04-17 / 시행일자: 2026-04-17

# 광주광역시 서구 지능정보화사업의 추진절차에 관한 규칙

## 제0조

제1장 총칙

## 제1조(목적)

제1조(목적) 이 규칙은 「광주광역시 서구 지능정보화 기본 조례」 에 따라 광주광역시 서구에서 시행하는 지능정보화 사업의 효율적인 수행과 체계적인 관리를 위하여 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

## 제2조(정의)

제2조(정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. “지능정보화사업”이란 지능정보화를 위하여 필요한 다음 각 목의 사항과 관련하여 추진하는 사업을 말한다.
가. 정보화전략계획의 수립
나. 소프트웨어의 개발
다. 데이터베이스의 구축
라. 정보시스템의 운용을 위한 환경의 구축
마. 정보시스템 운영을 위한 유지보수
바. 정보통신망 구축 및 운영
사. 그 밖에 지능정보화의 이행에 관한 사항
2. “주된 사업”란 주관부서에서 소관업무와 관련하여 시행하는 사업으로서 지능정보화사업이 아닌 사업을 말한다.
3. “시스템공급자”란 지능정보화사업 수행을 위한 시스템 구축 및 서비스 개발을 책임지고 수행하기로 광주광역시 서구(이하 “구”라 한다)와 계약을 체결한 자를 말한다.

## 제3조(적용범위)

제3조(적용범위) 이 규칙은 구에서 시행하는 모든 지능정보화 사업에 적용한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업인 경우에는 그러하지 아니한다.
1. 컴퓨터, 프린터 등 행정업무용 다기능사무기기 및 단말기의 구매
2. 시중에서 판매되는 행정사무용 소프트웨어의 구매
3. 정보통신 사용료 및 정보이용 수수료 등 경상적 경비만 소요되는 사업
4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 사업과 유사한 지능정보화사업의 추진

## 제0조

제2장 지능정보화 사업계획의 수립

## 제4조(지능정보화 사업계획의 수립)

제4조(지능정보화 사업계획의 수립) 
① 지능정보화사업을 추진하려는 주관부서의 장은 지능정보화 사업계획(이하“사업계획”이라 한다)을 수립ㆍ시행하여야 한다. 이 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사전에 정보화부서의 장과 협의하여야 한다.
1. 자체 개발로 추진하고자 하는 지능정보화사업
2. 사업추진에 따른 정보화인력 확보나 전산장비 등의 설치가 필요한 지능정보화사업
3. 그 밖에 주관부서의 장이 효율적인 사업추진을 위하여 정보화부서의 검토가 필요하다고 판단되는 지능정보화사업
② 사업계획은 다음 각 호의 사항을 포함하되 사업 특성 및 규모에 따라 달리할 수 있다.
1. 대상사업 개요
가. 사업배경 및 필요성
나. 사업내용
2. 지능정보화 추진목적 및 범위
3. 지능정보화 현황
4. 지능정보화사업 성과목표 및 성과지표
5. 지능정보화사업 추진계획
가. 세부 추진계획(세부 추진내용, 추진일정, 목표시스템 구성도 등을 포함한다.)
나. 소요자원 및 예산계획
다. 기대효과
라. 지능정보사업 상호연계, 공동이용, 중복여부 검토 결과
마. 전체 개념도
6. 추진체계

## 제5조(예산타당성 검토)

제5조(예산타당성 검토) 
① 주관부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업을 추진하고자 하는 경우에는 별지 제1호서식의 지능정보화사업 예산타당성 검토요구서를 예산담당 부서에 예산을 요구하기 전에 정보화부서의 장에게 제출하여야 한다.
1. 예산이 소요되는 지능정보화사업
2. 주된 사업에 부수되는 지능정보화사업
3. 소프트웨어 및 장비 등의 정보시스템은 무상으로 도입하지만 향후 유지보수 비용이 소요되는 사업
② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업은 예산타당성 검토 대상에서 제외한다.
1. 기존 정보시스템의 운영 및 단순 유지보수를 목적으로 하는 지능정보화사업
2. 제1항제2호에 해당하는 사업 중, 정보화부서의 장이 사업의 규모 및 성격을 고려하여 불필요하다고 인정하여 협의한 사업
③ 주관부서의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지능정보화사업을 추진하고자 하는 때에는 그 사유가 명시된 지능정보화사업 예산타당성 검토요구서를 해당 계획의 변경 또는 확정 예정 전까지 정보화부서의 장에게 제출하여야 한다.
1. 이미 예산에 반영된 사업계획을 변경하여 추진하고자 하는 사업
2. 예비비 사용 또는 추경예산 반영 등의 방법으로 추진하고자 하는 사업
④ 정보화부서의 장은 제1항 및 제3항에 따른 지능정보화사업 예산타당성 검토요구서를 접수한 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하고 그 결과를 주관부서의 장과 예산담당 부서의 장에게 통보한다.
1. 지능정보화사업의 타당성 및 소요예산의 적정성 여부
2. 다른 사업과의 중복여부, 관련법령·규정 준수 여부
3. 소프트웨어 개발의 경우 주관부서 및 개발부서의 자체개발 가능 여부
4. 관련업무의 지능정보화에 따른 기술성·경제성·유지관리의 용이성
⑤ 정보화부서의 장은 필요시 지능정보화 분야 내·외부 전문가의 자문을 받을 수 있다.

## 제6조(소프트웨어 중복개발 방지를 위한 사전협의)

제6조(소프트웨어 중복개발 방지를 위한 사전협의) 
① 주관부서의 장은 소프트웨어의 중복개발 방지를 위하여  「전자정부법」 제67조 및 전자정부 성과관리 지침(이하 “성과관리 지침”이라 한다)에 따라 사업계획 수립 후 사전협의 신청서를 작성하여 정보화부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 사업인 경우에는 그러하지 아니한다.
1. 기능을 추가하지 않는 하드웨어·상용소프트웨어 구매·임대·설치 사업
2. 기능을 추가하지 않는 회선 증설·추가 등 통신 기반 구축 사업
3. 기능을 추가하지 않는 콘텐츠 제작 사업, DB에 대한 품질검증 사업, 기능을 추가하지 않는 DB구축 사업, PMO 사업, 감리 사업
4. 그 밖에 성과관리 지침에서 제외하고 있는 사업
② 정보화부서의 장은 성과관리 지침에 따라 사전협의 권한이 있는 자에게 중복 여부를 검토 의뢰하고 그 결과를 주관부서의 장에게 통보하여야 한다.
③ 주관부서의 장은 사전협의 결과에 따라 사업계획을 수정ㆍ보완하여야 한다. 다만, 협의결과에 이의가 있을 경우에는 15일 이내에 소명자료를 작성하여 이의를 제기할 수 있다.
④ 주관부서의 장은 사전협의 절차를 이행한 후 사업 추진에 따른 제안요청서, 완료보고서 등의 사업산출물을 생성 즉시 사전협의시스템에 등록하여야 하며, 이외의 사항은 성과관리 지침을 따른다.

## 제7조(예산확보)

제7조(예산확보) 
① 주관부서의 장은 제5조제4항에 따라 정보화부서의 장으로부터 통보된 결과에 따라 예산을 요구하여야 한다.
② 예산담당 부서의 장은 제1항에 따라 요구된 예산에 대하여 조정할 경우에는 정보화부서의 장과 협의하여야 한다.

## 제8조(세부추진계획 수립)

제8조(세부추진계획 수립) 
① 주관부서의 장은 제5조제4항에 따른 검토결과를 반영한 사업계획서를 별지 제2호서식에 따라 사업 시행년도 1월말까지 정보화부서의 장에게 제출하여야 한다. 다만, 제5조제3항 각 호의 사업은 그 검토결과를 통보 받은 후 15일 이내 제출한다.
② 정보화부서의 장은 제1항에 따라 제출받은 사업계획서를 종합ㆍ조정하여 매년 2월말까지 구 지능정보사회 실행계획을 수립하여야 한다.

## 제0조

제3장 지능정보화사업의 발주

## 제9조(발주금액의 산정기준)

제9조(발주금액의 산정기준) 지능정보화사업의 발주금액 사정기준은 다음 각 호와 같다.
1. 「소프트웨어 진흥법」 제10조에 따라 설립된 한국인공지능·한국소프트웨어산업협회에서 공표하는 「SW사업 대가산정 가이드」
2. 「엔지니어링산업 진흥법」 제31조에 따라 산업통상자원부장관이 고시하는 「엔지니어링사업대가의 기준」
3. 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 에 따른 원가 계산 및 예정가격의 산정에 관한 기준
4. 그 밖의 회계 관련 법규 및 규정

## 제10조(제안요청서 작성)

제10조(제안요청서 작성) 지능정보화사업(시스템공급자의 제안이 불필요한 경우 과업지시서)을 발주하고자 하는 주관부서의 장은 다음 각 호의 사항을 내용으로 하는 제안요청서와 별지 제3호서식 제안요청서 검토요구서를 작성하여 정보화부서의 장에게 기술검토를 요청하여야 한다. 다만, 주된 사업에 부수되는 지능정보화사업인 경우에는 정보화부서의 장과 협의하여 검토를 생략할 수 있다.
1. 목표시스템에 대한 설명
2. 사업과 관련된 업무 설명
3. 사업범위
4. 사업수행조직
5. 시스템 요구 사항
6. 하드웨어 및 소프트웨어 사양
7. 교육훈련 및 기술 전수
8. 기간 및 특수 조건
9. 그 밖에 사업과 관련하여 필요한 사항 등

## 제11조(제안요청서 검토)

제11조(제안요청서 검토) 
① 정보화부서의 장은 제10조에 따른 제안요청서를 받은 때에는 다음 각 호의 사항을 검토하여 그 결과를 7일 이내에 해당부서에 통보한다. 다만, 검토결과의 통지는 사정에 따라 최대 20일까지 조정할 수 있다.
1. 목표시스템의 적정성
2. 적용기술의 적정성
3. 사업관리 및 개발의 표준화 준수 여부
4. 시스템 사양 및 소프트웨어 목록의 적정성
5. 사업수행조직 및 인력의 적정성
6. 그 밖에 사업수행에 필요한 사항
② 계약담당 부서의 장은 발주 사업에 대한 계약심사 시 제안요청서의 검토여부를 확인하여야 한다.

## 제12조(계약체결)

제12조(계약체결) 
① 주관부서의 장은 사업 특성에 따라 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 에 따라 계약을 체결할 수 있다.
② 소프트웨어 개발이 포함된 지능정보화사업을 계약하는 때에는 주관부서의 장은 다음 각 호의 사항을 반영하여야 한다.
1. 「소프트웨어 진흥법」 제51조(하도급 제한 등)
2. 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 에 따른 계약목적물의 지식재산권 귀속
3. 데이터의 기밀 보호 유지 및 개인정보 보호 의무
4. 소프트웨어 개발 시 사용된 자료의 반환 및 시스템 공급자 시스템 내의 데이터 소거 의무
5. 패키지로 판매되는 소프트웨어를 제외한 과업에 의해 개발된 소프트웨어의 소스파일 제출

## 제0조

제4장 사업수행의 관리 및 검수

## 제13조(사업수행계획서 승인)

제13조(사업수행계획서 승인) 
① 주관부서에서는 시스템 공급자로부터 다음 각 호의 사항이 명시된 사업수행계획서를 제출받아 검토한 후 승인한다.
1. 공정관리
2. 조직·인력관리
3. 변경관리
4. 산출물관리
5. 위험관리
6. 품질관리
7. 보안관리
8. 사업관리 및 개발 표준화의 준수에 관한 사항
9. 그 밖에 계약내용과 관련된 사항
② 주관부서는 제1항의 사업수행계획서와 계약서류 전반을 준수하여 사업을 관리한다.

## 제14조(감리시행)

제14조(감리시행) 
① 주관부서의 장은 지능정보화사업의 효율적인 구축ㆍ운영과 안정성 및 신뢰성의 확보를 위해 감리를 실시할 수 있으며 이 경우 정보화부서의 장과 협의하여야 한다.
② 감리를 하기 위해 필요한 절차 및 방법 등에 관한 사항은 「전자정부법」 제57조를 준용한다.

## 제15조(검사 및 검수)

제15조(검사 및 검수) 
① 시스템 공급자는 계약사항 이행을 완료하고 주관부서의 장에게 서면으로 검사를 요청하여야 한다. 이 경우 감리를 실시한 경우에는 감리결과 조치 내역서를 함께 제출하여야 한다.
② 제1항의 검사요청을 받는 주관부서의 장은 담당 공무원으로 하여금 계약서, 제안요청서, 과업지시서, 사업수행계획서, 감리결과 조치내역서 등에 근거하여 검사요청을 받는 후 14일 이내에 검사를 완료하여야 한다.
③ 주관부서의 장은 제2항의 검사 결과 계약내용과 상이하거나 미비한 사항이 발견되는 때에는 지체 없이 이를 보완하여야 한다.

## 제16조(최종성과물 제출)

제16조(최종성과물 제출) 
① 시스템 공급자는 제15조에 따른 최종 검사 요청 시 다음 각 호의 사항에 관한 운영계획서 및 그 밖의 최종 성과물을 주관부서의 장에게 제출하여야 한다.
1. 구축시스템 구성도
2. 세부 납품 내역서(증빙자료 포함) 및 시험운영 결과서
3. 시스템(서버, 데이터베이스, 소프트웨어 등)관리자ㆍ사용자 매뉴얼
4. 시스템 운영에 필요한 교육 및 기술이전 방안
5. 하자 및 유지보수 계획
6. 백업 및 보안체계
7. 비상대책 및 안전관리체계
8. 그 밖에 시스템 운영상 필요하다고 판단되는 사항
② 정보통신 장비 도입ㆍ설비공사의 경우에는 시스템 구성도, 장비 설치내역, 설계도면 등의 최종 성과물을 제출하야여 한다.

## 제17조(사업완료 통보)

제17조(사업완료 통보) 
① 주관부서의 장은 주관한 지능정보화사업의 최종 검사 완료 후 14일 이내에 정보화부서의 장에게 사업완료를 통보한다.
② 제1항의 사업완료 통보 시 응용소프트웨어 소스와 분석서, 설계서 등 각종 산출물 일체를 함께 제출하여야 한다.
③ 정보화부서의 장은 주관부서에서 제출한 최종 성과물 및 산출물에 대하여 운영시스템과 연계ㆍ검토하여 이를 보완 요청할 수 있으며 IT자원에 대한 기술이력관리 및 통합운영관리 체계 등에 활용한다.

## 제18조(다른 규정의 준용)

제18조(다른 규정의 준용) 이 규칙에서 규정하지 아니한 사항은 「광주광역시 서구 회계관리에 관한 규칙」 을 준용한다.