【广州地铁18号线】
18号线线路图，按真实走向比例绘画。含在建的18号线后通段和待建的广州东至花都天贵城际（18号线北延段）
广州地铁18号线是广州地铁的线路之一，目前线路连接南沙区万顷沙和天河区冼村，代表色为群青蓝notetag|广州地铁官方则以“湾区蓝”称呼，代表粤港澳大湾区。。本线是中国大陆单程规划最长的地铁线路，也以最高行车速度160km/h成为目前中国大陆最快的地铁线路。
18号线首期首通段（冼村－万顷沙）已于2021年9月28日开通运营，首期剩余段（广州东站－冼村）仍在建设中。18号线北延段则自广州东站继续向北延伸至花城街站，于2020年8月以“广州东至花都天贵城际”（简称“广花城际”）的名义获批，并在2021年9月举行动工仪式。
== 概要 ==
陇枕停车场
18号线大致呈南北走向，是作为线网规划中「十」字型市域快线的其中一条（另一条为规划中的28号线），被定位为“南北快线”，也是广州市“高速-快速-普速”三层级城市轨道交通线网中首条开通运营的高速地铁线路。
18号线首期起于南沙区的万顷沙枢纽，大致向西北方向行走，沿凤凰大道、番禺大道南前往番禺广场，后大致沿番禺大道北行走，于番禺大桥西侧下穿沙滘岛及珠江后航道，沿华南快速下穿海珠湿地公园东侧，转向正北沿海洲路行进，穿过琶洲电商区后转向西，以「S」形下穿珠江前航道，经海心沙岛东端向北转入冼村路，穿过珠江新城，再沿体育东路行进，下穿天河体育中心，沿林和中路抵达终点广州东站。
18号线首期全长约61.3公里，均为地下线，设9座车站，其中换乘站8座；平均站间距7.6km，最小站间距2.3km，为龙潭至磨碟沙区间；最大站间距26.0km，为横沥至番禺广场站区间，在该区间分别设有两个应急疏散救援定点站台，其中位于鱼窝头的救援站具有成为正式车站的条件。
本线目前设置万顷沙车辆段和陇枕停车场，万顷沙车辆段位于南沙区蕉门水道以西，X298县道以东、南沙七涌以南，八涌以北；陇枕停车场位于番禺区番禺大道北以东、市南路以北、草龙沙河二街以西。同时设置万顷沙主变电所并扩建8号线赤沙滘主变电站，为18号线供电。本线与22号线的控制中心设于陇枕停车场内。
未来18号线两端将继续延长，除首期后通段往北延伸至广州东站外，并继续北延至花都、清远，同时亦会南延至中山、珠海。其中，广州广花城际轨道交通有限公司将负责18号线北延段（广花城际）项目的建设运营管理。该公司成立于2022年1月28日，股权结构为广州地铁集团40%、平安建投基金34.5%、中国铁建及其下属公司24.02%、广州建筑1.48%。南延中山段则由广东南中城际轨道有限公司进行建设运营管理，该公司成立于2022年12月28日，股权结构为中山市轨道交通公司持100%。
==历史==
=== 首期 ===
==== 规划 ====
起初18号线起点为广州南站，往东途经祈福新邨再大致转向南，经过番禺广场后进入南沙区。途经榄核、大岗、横沥三镇并设站，最终抵达明珠湾起步区南部的万顷沙。亦有计划从广州南站北延，前往芳村的石围塘，按照快线设计，设站较少，以满足南沙区快速来往广州南站及番禺中心城区的功能，且计划换乘2、3号线，进一步进入广州市中心城区。
后来，与原规划22号线交换编号，18号线改为承担快速连接广州市区至南沙，以及分流部分3号线客流的作用，定位为“南沙快线”。当时规划市区段行经珠江新城和金融城之间的马场一带，后来改为行走冼村路，深入珠江新城腹地，以求更有力分流3号线的客流压力。南段亦从行经榄核、大岗两镇改为沿番禺大道南行走，原榄核、大岗两镇走向变成26号线的一部分，同时取消规划站点番禺大道北站，18号线走向基本定型。
18号线和22号线原本均属于远期规划线路，但由于需要配合南沙自贸区发展，已决定将优先建设。18号线将按照快线设计，以实现南沙区与广州中心城区的快速轨道交通联系。
==== 建设 ====
2017年8月14日，广东省发改委正式批覆18号线工程可行性研究报告。
2018年8月29日，18号线与22号线首台大盾构下井，开始掘进施工。2019年10月，横沥至番禺广场区间的4号中间风井至5号盾构井区段左、右线隧道均已贯通，这也是18号线首个实现隧道双线贯通的区段。同年12月，横沥站成为首座封顶车站。
2020年7月10日，横沥至番禺广场区间开始铺轨，标志着18号线正式进入轨道铺设阶段。11月12日，小半径下穿珠江区间的磨碟沙站至冼村站区间右线隧道贯通。
2021年3月3日上午，地铁十八号线番禺广场至横番区间3号中间风井段正式开始热滑试验；同月7日，列车成功在该区间完成逐级提速试验，运行最高速度达到176km/h。万顷沙至冼村段于4月初实现隧道贯通，同月10日实现短轨贯通，20日实现长轨贯通。5月16日，番禺广场站至冼村站完成轨道热滑测试；同月20日，列车在首通段完成逐级提速试验。
2021年6月3日，首通段（万顷沙至冼村段）轨行区的调度、属地管理、设备管理“三权”移交予运营方，随后进入正线动车调试阶段。8月，番禺广场站、南村万博站、磨碟沙站的“三权”移交予运营方，至此首通段全段均完成三权移交。
2022年3月，18号线后通段首条盾构机顺利从冼村至广州东站中间风井始发。
后通段原计划于2023年竣工，但由于建设进度不理想，广州当局于2022年调整项目建设起止年限，将预计竣工时间延后至2024年。截至2023年1月，后通段土建工程累计完成19%，1座车站进行前期准备，1个区间进行土建施工。
==== 运营 ====
2021年9月28日下午14时，首期首通段（万顷沙－冼村）正式开通运营。
2022年7月20日，广东城际与南沙港物流公司合作在18号线试点货运服务。18号线当日第一班轧道列车指地铁每日载客前开行的试运行列车，旨在检验线路与设备检修质量的首节车厢被设置为物流车厢，并将一批小型货物由冼村站送抵万顷沙站。
2022年9月28日，地铁方面新增磨碟沙站为快车停靠站。
因运营组织需要，本线快车曾于2022年12月19日至12月30日暂停开行，随后恢复开行。
=== 北延段 ===
==== 规划 ====
18号线北延段于2020年8月，以「广州东至花都天贵城际」（简称：广花城际）的名义获发改委批准建设。2020年11月工程勘察设计总承包项目招标公告中显示，该段连接广州东站和花城街站（早前工程名为“天贵站”），中途设马鞍山公园、凤凰南路、方石、白云城市中心、白云东平和京溪路共7座车站，均预留线网换乘条件，并在凤凰南路站分出一条支线连接城际花都站。
2021年3月，本线进行了第一次环评公示。在同年6月的第二次环评公示中，本线走向稍有调整，将广清城际联络线调整为未来实施，并调整至凤凰南路站与方石站之间的应湖线路所接轨。同年8月，本线的工程可行性研究报告获批。
北延段工程项目招标于2021年9月完成，由中国铁建、平安建投基金、广州建筑三方联合体中标。2022年1月，广州广花城际轨道交通有限公司正式成立，这也是广州市首条使用股权投资和施工总承包的模式建设的线路。
==== 建设 ====
北延段（广花城际）于2021年9月28日在空港车辆段举行开工仪式。花城街站于2022年7月5日开始围蔽施工；京溪路至白云东平站区间以及白云东平站亦于同月下旬开始施工，成为本线首批开工的工点。
截至2022年12月，广花城际土建工程累计完成6%，7座车站均进行土建施工；7个区间中，4个进行土建施工，其余3个正在进行前期准备。
=== 南延段 ===
==== 前期规划 ====
2017年，中山市首次提出将18号线延长至中山，途径三角镇和中山站，并计划分为番禺广场－中山站和万顷沙枢纽－中山站等两条线路。2018年12月和2019年12月，广州市政府分别与中山市和珠海市政府签署轨道交通规划建设框架协议。
2020年，中山和珠海段纳入《粤港澳大湾区（城际）铁路建设规划（上报稿）》，同年8月以「南沙至珠海（中山）城际」（简称「南珠中城际」）的名义获批name=城际。根据批复，南珠中城际全长79km，主线起自万顷沙站，经中山市翠亨新区、南朗及珠海唐家湾、香洲，最后到达拱北；支线由翠亨新区分出，至中山站。全线拟投资486亿元人民币。
线路获批后，政府部门开始对线路走向以及未来发展进行详细规划。珠海于2020年考虑将18号线接入已预留地铁建设区的港珠澳大桥人工岛口岸，澳门政府亦表示将配合本线建设；此外，中山和深圳亦规划本线在南沙与深中城际接驳，使得列车未来可进入深圳市。2022年6月底开始，18号线南延段部分站点陆续进行前期勘探工作。
不过到了2021年下半年，珠海和中山政府提出分期建设的诉求。
而对于东线，珠海对珠海段的规划却屡添变数。在2022年，珠海公布的交通规划中，原属珠海主线的东线仅在珠海境内设珠海北站一站，线路长1.9公里，原规划中的余下线路则以珠斗城际的名义进行规划。
而到了2023年初，珠海方面再次做出调整。在《珠海市国土空间总体规划（2021-2035年）》的规划中，原规划经过香洲到达拱北口岸的走向，被改为在香洲区折向西部至金湾区。同时在斗门区的政府报告中，则将该线纳入到鹤洲枢纽的相关规划当中。
==== 西线 ====
最先有进展的是原规划中山支线，其开始以南中珠城际西线（又名：南中城际）的名义出现。2022年8月18日，本线进行了第一次环评公示。8月26日，中山市交通局开始向公众征询南中珠城际（中山市区至南沙）段的社会稳定性风险意见；广州地铁集团亦于同年9月24日开始进行广州段的社稳意见征询工作，但未提及南沙段敷设情况以及珠海段的方案。10月28日，广州地铁开始对西线环评报告进行公示。11月8日，中山段社会稳定风险报告获通过。11月15日，广州段启动社会风险稳定性风险评估前公示。11月16日，省生态环境厅开始受理西线环评报告。
11月15日，广州地铁对西线进行了第三次环评公示，与早前方案相比，线路由原来的46.9km优化至46.3km，同时因线路途经的沙尾一村对高架途径影响采光及开发持反对意见，原二次环评中广州段的高架段全部改为地下敷设，以及稍微调整了十涌站站位。同时根据省资源厅的文件显示，线路过了十二涌站和香山站后将分出一条支线，预留给深大城际接入。
然而到了2023年初，广州地铁方面再次发布广州段社稳情况。与此前相比，南沙段线位发生了变化。原规划的十六涌站被取消，且线位在万顷沙南部一直延伸到二十一涌，并在此设立二十涌站。同时新线位长18.8km，社稳并未提及具体设站与敷设情况。
==== 东线 ====
本线香山至拱北段未能与西线同步公示。西线环评报告中亦注明，因“珠海市国土空间暂未稳定，初期西岸三市客流交互培育尚不成熟，且同步建设广中珠澳高铁、广南联络线等多条南北向通道“等原因，东线未与西线同步建设。
不过2022年10月底发布的南中珠西线二次环评公布了香山至南朗东站的大致位置与线位走向，11月初公布的西线工程海洋论证报告书亦出现了珠海段的规划设站报告书43页:珠海北、后环、后环东、唐乐路、香洲、柠溪、九洲大道、拱北。。
== 车站 ==
18号线目前设有8座车站，其中3座为转乘站。
===换乘站===
====已投入使用====
番禺广场站18/22号线站厅北侧
* 磨碟沙站：换乘8号线。18号线车站距离8号线车站仅200余米，设有通道连通8号线北站厅实现换乘，18号线月台设有扶梯直达换乘通道，通道设有自动人行道。
* 南村万博站：换乘7号线。需经由连接两线车站的通道换乘，两线月台均设有扶梯直达换乘通道，通道设有自动人行道。
* 番禺广场站：换乘3号线及22号线。与3号线换乘需经由连接站厅的通道换乘，通道设有自动人行道。与22号线则为同台及平行换乘，并预留两线跨线运行的条件。
====首期未投入使用换乘站====
万顷沙站站厅
* 广州东站：换乘1号线、3号线及11号线。因1号线和3号线均无预留，预计为站厅通道换乘，11号线则预留18号线的月台及站厅换乘节点，18号线站厅及站台则配合国铁改造同步建设。
* 冼村站：换乘13号线。18号线的车站位于冼村路，与位于黄埔大道南侧的13号线车站呈L型，预计为月台节点换乘和站厅换乘。
* 磨碟沙站：换乘19号线及28号线，两条线路为远期线路，18号线车站在建设时已在站厅层和月台层之间缓冲平台预留相关节点。
* 龙潭站：换乘11号线。预留L型节点式换乘。
* 南村万博站：换乘佛山地铁4号线。佛山地铁4号线广州段为远期线路，故未设置预留。
* 番禺广场站：换乘17号线。17号线为远期线路且设计站位位于3号线北侧，因此未设置预留。
* 横沥站：换乘15号线，31号线。15号线和31号线为远期线路，未作预留。
* 万顷沙站：换乘15号线和38号线。两线为远期线路，国铁南沙站建设时将15号线车站以「南沙站综合交通枢纽地铁预留工程」名义建设，站址位于18号线车站东北侧并与其平行布置，两线将通过站厅通道换乘；38号线车站拟建于两线车站北侧，15号线车站在站厅非付费区预留换乘通道接口。
====南北延段换乘站====
* 花城街站：换乘35号线。35号线为远期线路，预留情况未知。
* 马鞍山公园站：换乘9号线。9号线建设时未作出预留，预计为通道换乘。
* 凤凰南路站：换乘35号线及36号线。两线均为远期线路，预留情况未知。
* 方石站：换乘22号线及41号线。本站为与22号线北延段的换乘站之一，预计为双岛四线式同台换乘，并预留两线跨线运行的条件；41号线为远期线路，预留情况未知。
* 白云城市中心站：换乘22号线、34号线及39号线。本站为与22号线北延段的换乘站之一，预计为双岛四线式同台换乘，并预留两线跨线运行的条件；34号线、39号线均为远期线路，预留情况未知。
* 白云东平站：换乘14号线及佛山地铁6号线。14号线建设时未作出预留，但18号线建设时会将两线站厅融为一体，形成站厅换乘；另外，18号线建设时将会同步预留佛山地铁6号线的换乘节点。
* 京溪路站：换乘26号线及29号线。18号线建设时会同步预留26号线的部分结构，预计为叠落岛式月台换乘；29号线为远期线路，预留情况则未知。
* 香山站：南延段主线与中山支线交汇站，同时亦能与深中城际进行换乘。
==行车安排==
18号线采取快慢车形式运营。本线自2022年4月16日起更新运行图后，开行安排如下：
*普通车（冼村至万顷沙之间各站停车）：工作日早晚高峰时期每4分22秒一班，其余时间每7分30秒-10分钟一班；单向全程运行42分钟。
*快车（停车站：冼村、磨碟沙、番禺广场、横沥、万顷沙）：高峰期每35分一班；其余时间40分钟一班。单向全程运行27分钟。
因全线班次均以普通车为主，现时快车停靠站各站均会公布途径该站的快车班次时刻表，供乘客参考。快车停靠站台的信息显示屏均会显示接下来三班列车的种类、终点站和到达时间。
2022年9月28日，快车再增加一列，并增加磨碟沙站作为快车停靠站。
== 列车 ==
18号线列车内部
18号线采用8节编组D型市域快线列车，最高运行速度达160km/h，为目前中国大陆最快；其亦为国内首次采用高速等级CBTC信号系统的线路，实行GoA3级别。部分列车在首尾两节设置了商务软座，未来将进行差异化收费，以满足不同乘客的需要。
列车由中车株洲电力机车公司生产，首批列车已于2020年9月25日正式交付。开通初期上线15列车投入运营。目前，18号线运营时除使用本线列车外，也会使用22号线列车进行混合运营。
== 争议 ==
===沙溪撤站风波===
===要求额外加站===
在2017年4月，18号线进行环评公示期间，坊间有不同的声音分别要求在体育东路和鱼窝头等地增设车站。广州市发改委在4月底回应媒体称会研究是否增加体育东路站（即体育中心站），但广州市国土规划委员会在一个月后到新闻发布会回应称，为满足南沙副中心到广州市区30分钟快速直达的时空目标，需严格控制沿线车站数量，且作为时速高达160公里的快线，车站不可能设得太密，因此18号线维持现时设置9站的方案。也正因为设置车站数较少，分流作用有限，故其后又另外规划沿广州大道行走的26号线，以求进一步分流3号线客流。
===客流不及预期===
18号线首通段开通后，因本线途径的南沙万顷沙和横沥地区尚未完全开发，加上线路进入天河区后未能与其他线路换乘，使得本线的客流量极为有限。自2021年9月首通段开通至年末，18号线的日均客流量仅7.56万人次，远低于早前预测开通初期的客流量。因采用8节车厢运营的18号线存在较大的运力冗余，有专家建议规划中的佛穗莞城际可在运营初期使用6节车厢运营，南延段更计划在中山与珠海区间使用4节车厢运营。
== 未来发展 ==
广州地铁18号线亦计划向南和向北延伸，成为城际铁路。
=== 北延 ===
根据规划，广州地铁18号线在广州东站后将继续北延。其中，北延至花都天贵（即花城街站）段已于2020年8月在《粤港澳大湾区城际铁路建设规划》中以「广州东至花都天贵城际」（简称「广花城际」）的名义获批notetag|name=城际|因两段延伸均不符合《国务院办公厅关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》地铁申报条件的规定，故使用上述名称作为工程名。，2021年9月28日举行动工仪式。
广花城际全长约39.6km，设站7座，均为换乘站。线路起自广州东站，终于花都花城街站，途经天河区、白云区、空港经济区、花都区，拟投资330.55亿元人民币。同时根据配线初步设计，该段与22号线北延段间或有跨线运营条件，即18号线列车或将能借助22号线部分区间、直接开进白云机场。此外，广花城际亦规划了通过花都站连接至广清城际铁路的联络线，使得本线列车未来可与广清城际直通运行。
同时，广花城际也预留未来向北延长至清远的条件，清远当局亦谋划在十四五期间推动北延段工程建设。
2019年，清远政府已开始规划北延段站点，分别为广清空港站、长隆站、燕湖新城站，终于清城站。线路在2022年已完成可行性研究，并通过相关评审。当中提到延伸至清远段约50km，其中清远段31km，广州段19km，估算额约93亿元，且已将此线纳入《广州都市圈广清接合片区轨道交通线网规划》当中。
=== 南延 ===
南延段已于2020年8月以“南沙至珠海（中山）城际”（简称“南珠中城际”或“南中珠城际”）的名义获批。2022年10月，原中山支线的线路方案以西线的名义先行公布，原计划于2022年内开工建设，后因故推迟动工；而原珠海主线的东线由于珠海方面尚未稳定线路方案，目前仅公布设规划方案报告书43页:珠海北、后环、后环东、唐乐路、香洲、柠溪、九洲大道、拱北。，未进行环评同步公示。
南中珠城际西线设置12座车站（含3座预留站），全长46.3km，较早前方案延长了7.1km，地上段线路4.6km，地下段41.7km。全线最大站距为香山站至火炬东站，为9.3km，最小站距为岐江新城至总部经济区，为1.1km。初期开通平均站距为5.1km，远期平均站距为3.8km。西线拟投资金额305.76亿元人民币。线路开通后，将实现南沙万顷沙和中山城区45分钟通达广州中心城区的目标，同时线路亦在兴中站预留继续南延至江门和珠海市，以及在香山及十二涌站预留向北接驳深中城际的条件。
待南中珠城际全线建成之后，可与珠海东线、18号线首期、18号线北延段（广花城际）和22号线北延段（芳白城际）贯通运营根据环评报告显示，线路初期与广花城际只共线至白云城市中心站，前往花城街方向需中途换车。。环评报告首次透露，本线将在中山和珠海境内开行使用4节编组列车运营的“站站停”区间班次，以加密本地通勤的服务。
=== 预留站 ===
本线横沥至番禺广场站的超长区间内设有两个应急疏散救援定点站台。《广州日报》于2020年10月报道称，位于细沥村的救援点，疏散站台宽度达11米，且配备了越行线，已接近地铁站的标准，具有后续升格为正式车站的条件。虽然加站的说法很快被广州地铁负责人否定，称以现有的施工条件，在地下空间无法做到不干扰正常运营的同时进行施工；不过在广州地铁的远期规划中，该救援点将成为本线与33号线的换乘车站。
北延段方面，根据广州地铁于2022年1月发布的招标公告，与广清城际联络线接轨的应湖线路所将调整为接轨站，其亦在广州地铁远期规划中被设置为和41号线的换乘站。
而南延段亦有数个已明确的预留车站。此外，中山方面发布的走向示意图中，特别将香山和火炬东站之间的横门救援站标注为中间风井。