【高雄环状轻轨】
高雄捷运环状轻轨，通称高雄轻轨，原计划名为高雄捷运临港轻轨，是台湾高雄市已部分通车的高雄捷运轻轨运输系统，台湾首座通车营运的轻轨运输系统，为一环状路线，也是亚洲新湾区建设的一部分及联外交通。 预计2023年底全线通车。
== 沿革 ==
高雄市政府捷运工程局于2001年起就开始研究兴建轻轨的可能，并提出在交通部台湾铁路管理局高雄市区铁路地下化计划后，沿用高雄临港线铁路兴建轻轨的计划，路线计划在铁路地下化后的高雄车站地面设站，往东沿临港线环绕至前镇区，往西至盐埕区，再往北至鼓山区，最后绕回高雄车站。后来为了争取北高雄市议员的支持，2004年舍弃绕经高雄车站的北半圈，由鼓山起再往北延伸，途经高雄市立美术馆一带，沿大顺路往东绕回与南半圈接合，另外、大顺路上沿线为种有雨豆树的绿色隧道，有9棵与车站抵触，沿线其余树木全数保留。
原先高雄轻轨规划由民间以BOT模式兴建，但历经三次流标而于2011年改回政府自办。2011年底市政府决议采用与部分欧洲城市相同、为不妨碍市中心景观而采用的无架空线供电系统。第一阶段由前镇机厂至哈玛星环线南半圈的工程，由长鸿营造与西班牙CAF的团队于2013年1月获选，并于该年六月举行动工仪式，总建造经费新台币195.37亿元。第二阶段环线北半圈的工程则由中国钢铁公司与法国阿尔斯通的团队于2016年8月获选。
=== 路线通车时间表 ===
== 路线与车站 ==
路线自台湾铁路管理局前镇车场附近起首设置轻轨机厂—前镇机厂，沿凯旋三路、四路行进，于凯旋四路底转北沿成功二路。从成功路转新光路并延海边路经过新光码头，再跨过爱河经真爱码头，然后延著西临港线自行车道旁经过驳二艺术特区、渔人码头等，最后在原台铁高雄港车站处与西子湾站转乘；然后往北延著旧纵贯线，与台铁鼓山车站、美术馆车站转乘，并于两站间设立驻车场—鼓山（马卡道）驻车场，最后转东走美术馆路，经由农十六公园接回大顺一路至三路行进，最后贯穿南凯旋公园接回凯旋路回到前镇机厂北侧；全长22.1公里。
第一阶段自篱仔内站至哈玛星站，长8.7公里，设14个候车站，于2013年6月4日动工。全线除爱河段采高架A型路权外，其余采平面B型路权，轨道与车道隔离，电联车拥有路口优先通过权。第二阶段自寿山公园站至轻轨机厂站约13公里，部分路段需等铁路地下化完工后始可进行施工，已于2017年3月动工，原预计2021年底完工通车，受限于美术馆路及大顺路段工程争议路段而宣布停工。经过讨论及改正后，预计于2023年全线通车。
前镇之星站、旅运中心站、真爱码头站、哈玛星站、鼓山站、台铁美术馆站、内惟艺术中心站、美术馆站、爱河之心站定位为「特色站」。
真爱码头站是全线唯一的高架车站。
== 车辆 ==
CAF Urbos 3列车
Citadis 305列车
高雄捷运轻轨列车为动力分散式电联车，采超级电容供电方式推进，全线使用钢轮钢轨，驶于1,435公厘之标准轨。高雄捷运环状轻轨为无高架电车线的轻轨系统，仅在车厂为调车方便设有架空电车线，营运时列车则在进站停靠的时候利用车站上方设置的钢性架空线进行充电。第一阶段共有9组列车，在第二阶段全线完工后预计将共有24组列车。
第一阶段的轻轨列车为西班牙CAF Urbos 3系列车辆，总造价新台币165.37亿元。每组列车由5节模组化车厢组成，但保留扩充至7节的弹性。车厢间以铰接件（articulation）连接在一起，只能在机厂由机具协助分开。车内为100%低底盘全宽无贯通门设计，座椅为「非」字型配置。首辆列车自2014年9月运抵台湾。
由于第二阶段统包由中国钢铁得标，后续15组列车转向其合作厂商法国阿尔斯通采购，为Citadis 305系列列车，因此未来全线完工后将出现「一条轻轨两种车型」。高雄捷运采用的阿尔斯通Citadis 305型列车与第一阶段车辆同样采超级电容供电，一列车5个车厢，列车重量44公吨；车身外观除延续一阶的绿色，还多了点黑色，增添科技感，是台湾继台北捷运VAL256型电联车之后再度购入由法国制造的列车。
轻轨二阶首列车辆于2018年7月25日在法国出厂，并于2018年8月3日于比利时安特卫普港启程运送，2018年9月5日运抵基隆港，利用夜间行驶高速公路运送至高雄轻轨机厂卸载，9月27日于C15 - C17车站间线上行车测试。轻轨二阶第二辆列车历经1个多月的海运，2018年12月13日凌晨4点抵达前镇机厂，并进行车厢卸载作业，2019年6月11列列车皆已抵达高雄，2021年12月，后续增购之4列列车皆已送抵高雄，并在次年元旦假期加入疏运的行列。
2020年11月2日：高雄轻轨二阶车辆开始于篱仔内(C1)站～哈玛星(C14)站路段上线营运。
== 历史 ==
=== 规划 ===
1979年高雄市升格院辖市后，开始推动兴建捷运规划，高雄市政府委托交通部运输计划委员会进行规划。1980年代初期运委会的规划，其中的高运量U3线南段沿著凯旋路行驶，高运量U2线南段沿著建国路往南进盐埕区，再沿著五福、成功路往南，两者在市区外围组成的环线已有环状轻轨的轮廓。U2、U3线后来于1984年运委会完成报告时规划为中运量紫、绿线；而1985年交大运研中心的规划则维持高运量U2、U3线；1986年美国顾问团的规划则去除了U2线，仅保留高运量U3线，但在市中心则另有环状的中运量U5线。1989年11月，美国路易士伯格国际工程顾问公司完成《高雄都会区大众运输系统调查、分析、改善及捷运系统可行性研究规划》，提出了4条高运量捷运路线（红、橘、蓝、棕），其中蓝线大部分沿著凯旋路、大顺路行驶，而棕线自鼓山区内惟沿著鼓山路往南进盐埕区，再沿著五福路、成功路往南，两者组成了市区的外环线，大致为今环状轻轨的雏型。1996年1月19日高雄铁路地下化计划获行政院核定，当时的规划东临港线、第二临港线将地下捷运化。然而该计划于1999年11月完成整体计划时，认为财政困难而修正为「高雄市区铁路地下化计划」，临港线因而未地下化。
高雄市政府捷运局于1998年12月委托顾问公司进行《高雄都会区大众捷运系统长期路网运输规划》专案，该专案中开始以轻轨为主导，高雄除了红橘线的延伸线外，不再有任何中高运量捷运计划。在该专案中，首次提到将临港线efn|包含哈玛星的滨线、扩建路中岛支线以及台铁地下化后的路廊改建为轻轨，进而提出了「轻轨环线」的计划。而原蓝棕线与轻轨环线因部分路线重复，因此降为轻轨后的蓝线，改走大顺、民族、光华、一心路，避开凯旋路2003年至2005年进行的《高雄都会区大众运输系统工程计划长期路网规划作业》专案又将蓝线改回纯走大顺路，止于凯旋路；降为轻轨的棕线，进入盐埕、鼓山区的路线也被取消。此外，2003年8月3日起，麦当劳公司向台铁承租临港线行驶嘟嘟火车做为观光用途，亦为环状行驶，可谓环状轻轨的前导。
高雄市中央公园展出的西门子Combino轻轨电车
在《高雄都会区大众捷运系统长期路网运输规划》专案进行的同时，2000年市政府另案进行《临港线发展为轻轨捷运之规划报告》专案，该专案将路线改称为「临港轻轨」，路线较为不同，并不使用三块厝到左营这段的地下化路廊，也不使用西临港线，而改走成功、五福、七贤、河西路，并在盐埕区分为两线单向行驶。机厂与黄线、蓝线规画共同使用，设于瑞南街、凯兴街 、前镇河间的土地（今为75期重划区）。该专案于2001年3月完成并送审中央，于2003年11月25日被列为行政院新十大建设的北中南捷运项目，综合规划于2004年1月14日获行政院核定。2004年高雄市政府于中央公园兴建一段短距离的轻轨，以西门子Combino电车展示高雄轻轨发展意象，该电车最后转由澳洲墨尔本使用（D-class Melbourne tram）。综合规划核定后，考量到财政以及进入盐埕区的路线受到民众反弹，因此改为走前金区的河东路，机厂改至台铁的前镇车场。修订后的路线，于2005年4月26日获行政院核定，并预计采BOT模式兴建营运。2006年3月1日嘟嘟火车因营运不佳而停驶，铁路随后也改建为自行车道。
为服务北高雄市民，市府于2005年7月26日公布将临港轻轨与大顺路的轻轨蓝线合并的「环状轻轨」，北半环改经美术馆及大顺路。大改线后重新进行综合规划，《高雄都会区轻轨运输系统高雄环状轻轨捷运建设综合规划》于2008年3月20日获行政院核定。因BOT招商不顺，于2009年先推行环状轻轨先导公车，以培养运量。同时期为了服务亚洲新湾区，2009年12月捷运局委托顾问公司进行《高雄都会区大众捷运系统路网黄线、棕线及水岸轻轨规划作业》专案，其中新增的「水岸轻轨」，路线由三多商圈站沿著新光路至新光码头，并沿著西临港线行至原台铁高雄港车站的铁道文化园区。2011年11月30日环状轻轨与水岸轻轨两者路线合并送审行政院，2012年11月26日获核定，并取消BOT改为政府自办。新环状轻轨施工分成二个阶段：第一阶段兴建主要使用原临港线路段的篱仔内站－哈玛星站水岸段，剩余路段为第二阶段，因需要使用部分原台铁纵贯线地面路段路权，要在台铁地下化完工后才能全面施工。
=== 兴建 ===
====南半环临港轻轨通车营运（第一阶段）====
经过3次流标，市政府舍弃BOT模式，于2011年改回政府自办。第一阶段于2013年6月4日动工，初期采购西班牙CAF公司Urbos 3轻轨电联车9组，2014年9月11日起陆续交车。2014年11月9日起为期1周，轻轨电联车于完成土建的凯旋瑞田站进行首次静态测试，下午开放大众参观。之后也进行多次动态测试。2014年10月至2015年3月进行第一阶段车站命名活动，决定启用后站名。
第一阶段分4次通车，篱仔内站（C1站）至凯旋中华站（C4站）自2015年10月16日开始试营运，并于2016年6月26日延长试营运路段至高雄展览馆站(C8站)，预计2017年9月第一阶段全线正式营运。2015年10月因长鸿营造发生财务问题，使得工程陆续停摆，2016年6月捷运局分为三标重新发包，以逐站推进方法完成第一阶段轻轨南半环。2017年6月30日高雄展览馆站至驳二大义站(C12站)通车，全日班距调整为15分。8月15日全台大停电，轻轨虽供电正常，但因高雄市区许多路口红绿灯号志异常，为安全起见，高雄捷运公司晚间6点38分宣布轻轨列车全面停驶，晚间8点宣布轻轨列车提早收班至当日营运时间结束。第一阶段驳二大义站(C12站)至哈玛星站(C14站)最后路段于9月26日通车，并于11月1日开始收费，采计次收费，使用电子票证者每次10元，纸票(单程票)票价一律30元。
高雄市政府于2017年12月1日至2018年2月28日间启动「冬季空品不良大众交通免费措施」，凭电子票证可免费不分时段搭乘市区公车、公路客运、轻轨，以及平日上下班尖峰时段（6:30－8:30及16:30－18:30）搭乘捷运。
真爱码头站旁原高雄临港线苓雅寮旧铁桥于2017年12月3日以人行步道形式重新开放。铁桥桥面两侧采用木板铺设，中间设计强化玻璃，可透视原有轨道，旧铁桥东侧为人行引道阶梯，西侧接车站。
第二阶段北半环于2016年8月10日由中国钢铁与法国阿尔斯通的团队得标，并于9月9日签约。动土仪式于隔年2017年2月9日举行，3月开始进场施工。
高雄捷运公司与悠游卡公司经中华民国交通部的协调，于2018年2月13日就费用分担达成协议，开放悠游卡搭乘轻轨。隔天14日爱金卡也开放搭乘轻轨。在春节人潮及绝多数电子票证开放的帮助下，高雄轻轨于2月17日大年初二运量破三万人次，九辆列车全数上线营运，使班距得以缩短至十分钟一班，以热门的转乘站前镇之星、哈玛星等站人潮最多，部分旅客挤不上车，被迫再等待下班列车。
==== 轻轨二阶大南环路段（C15~C17及C32~C37） ====
高雄市交通局于2020年11月16日表示轻轨二阶非争议路段几近完工，目前正进行试车中。非争议路段将于12月进行初勘。初勘通过后，预计3、4周内向交通部提报履勘，完成履勘后就能准备通车，预计2021年农历年前可望通车营运。
环状轻轨C15至C17及C32至C37等9站于2020年12月1日完成初勘，并于12月19日完成交通部履勘。12月30日交通部核发营运许可函，高雄市政府捷运工程局表示，将尽速规划办理通车事宜，通车时间定于2021年元月中旬。1月12日下午，环状轻轨大南环段自C32站经C1至C17站（除原有C1~C14站外，新增C15至C17及C32至C37等9站）通车，并宣布即日起至2月28日全线免费搭乘。
后续环状轻轨大南环通车后，路线行经更多交通重要干道，曾有不少民众反映三多、凯旋路塞车、回堵情形变本加厉；交通局检讨号志变换，表示经过路口号志微调，确保沿线东西向横交道路通行秒数等措施后，行车速率已较通车初期提升15%。
==== 轻轨二阶（C17~C20） ====
2021年9月17日已完成系统整合测试，状况良好，包括供电、通讯、号志、自动收费与车辆等系统皆通过测试、顺利运转，依照交通部「大众捷运系统履勘作业要点」，初勘前应完成系统稳定性测试，9月22日捷运局表示，完成7天测试后，将递交文件办理初勘、履勘，预计2个半月能完成相关作业，就能提供载客服务。
2021年11月19日高雄环状轻轨第二阶段（C17鼓山区公所站至C20台铁美术馆站），今天由交通部南下进行履勘，经过一整天的文件检视、现场设备检视，并针对C18鼓山站路段发生车辆故障无法自行移动进行模拟演练。模拟演练情境，特别模拟两种车辆发生故障，确认救援模式是否已妥善整合两种车辆，测试结果确认都没问题，只要高雄市政府完成5项营运前应改善事项，经履勘小组、交通部同意后就可通车。高雄市副市长林钦荣开心宣布，高雄轻轨今年底将正式迈入高美馆特区。
高市捷运局于11月22日完成营运前须改善事项，并提报交通部申请营运许可，交通部12月3日函发营运许可，高雄市捷运局表示，将尽速规划办理通车事宜，预计2021年12月中旬举办通车仪式。
2021年12月16日高雄环状轻轨第二阶段（C17鼓山区公所站至C20台铁美术馆站）17点正式通车，通车后营运路线将达14.7公里，服务范围由现行23站增为26站，并宣布即日起至2022年1月2日全线免费搭乘。
====北半环美术馆大顺路路线争议====
原定于2018年3月中旬进场施工的环状轻轨美术馆段与大顺路段，由于当地居民强烈反弹，导致市府宣布停工一周，但经过多次协商仍然没有共识。对有关轻轨行经美术馆路及大顺路段，建议采用C型路权之议题，捷运公司于5月7日作以下说明：依据大众捷运法第3条第3项规定，「大众捷运系统为非完全独立专用路权者，其共用车道路线长度，以不超过全部路线长度四分之一为限。」有关高雄环状轻轨捷运建设计划，若将轻轨路线行经美术馆路及大顺路改为C型路权，其共用车道路线长度已超过全部路线长度四分之一，是以本局环状轻轨捷运建设计划系以B型路权之型式提报交通部，并经行政院核准在案。高雄环状轻轨捷运列车之电力供应是采用超级电容之无架空线系统，在采用C型路权的情况下，若轻轨电车的充电区被一般车辆占据，亦或塞车时轻轨车辆无法充电，易有电能耗尽风险，无法交通运输反而造成壅塞的问题。轨道区内有号志设备与感应线圈LOOP、定位感知器TAG、计轴器外箱无法承受车辆碾压。爰此，轻轨部分路段是否适宜采用C型路权，除需符合大众捷运法第3条之规定外，尚需先就系统技术层面评估。由于住户反弹，高雄轻轨二阶美术馆段于决定暂停施工，探讨路线北移的技术可行性；议员则忧心，轻轨大顺路段恐发生同样问题，要求捷运局多沟通。
同年6月高雄市大顺路部分商家与民众建议轻轨改地下化，高雄市捷运局评估地下化经费将增数倍、时间必延宕数年、两百多棵雨豆树也将被迫迁移，整体考量后决定仍采平面兴建。捷运局说明，地下化每公里造价约50亿到60亿元，即使高架化每公里也要20亿至25亿元，平面每公里约8亿到15亿元；大顺路有6.2公里，地下化造价初步估计需310亿至403亿元间，是平面的4倍多，且依规定增加费用由市府负担。若采地下化，通风井、紧急逃生、出入口、电梯、电扶梯等需设置人行道，现有美术馆路及大顺路人行道空间不足，212棵雨豆树也需全部迁移。成本倍增加上环境不利地下化，整个重新设计期程需再多4年到5年；综合各种条件，轻轨大顺路段仍将采平面。
由于高雄轻轨第二阶段行经人口稠密的美术馆路、大顺路等路段，引发沿线居民反弹，担忧轻轨占据路幅，影响出入、造成塞车。高市府从善如流，在召开112场说明会后，于7月11日宣布将变更5处设计，并新增1个车站美术馆西(C21A)，盼市民安心，并强调轻轨建设不变。
同年12月25日就职的高雄市市长韩国瑜于就职前一日，于媒体专访时宣布高雄轻轨二阶工程停工重新检讨，而当时刚上任之市府捷运工程局长范扬材表示，轻轨二阶工程的美术馆与大顺路段，先前即因当地民众有疑虑更改路线，重送环境影响评估差异报告书到行政院环境保护署，时任市长韩国瑜认为原规划的二阶工程未具改善交通效益，该局将开会评估改为高架、地下化等其他替代方式的可能性。经过一年专家评估后，于2019年12月4日宣布朝原线续建的方向迈进，并且推动「人本造街」来取得沿线居民的共识，整个计划期程盼2022年完成。捷运工程局于2020年7月27日公告，C30和C31两站将由一座岛式月台改为两座中央侧式月台设在路口南北侧，以减少轻轨路权的使用面积。而轻轨车道也将采用硬舖面，提供给紧急车辆通行及救灾使用。
2020年10月18日，有部分媒体外传高雄轻轨第二阶段争议路段评估展延到2024年，不过在当天晚上高雄市捷运局长吴义隆出面澄清，市长陈其迈上任后积极处置，目前并没有展延的规划。隔日上午，市长陈其迈受访时表示，捷运局并没有所谓展延到2024年的规划，因此高雄轻轨二阶不会延期，目前捷运局做任何的准备就是为了轻轨复工，包括路线原线续建、路行调整，所以有一些路口、路型有不同的方案，譬如说路口车站的设计，停车位的部分，希望能够全部解决，整条道路的路型更优化方案出炉后，就会立即动工。同年11月10日轻轨二阶争议路段C21A到C31站于宣布复工，且公布轻轨二阶争议路段原路线优化调整措施，但因须完成环境影响差异分析报告，故未有实质开工迹象。
* C21A和C21两站北移至美术馆园区内，加大转弯半径，维持既有美术馆路车道数。
* 美术馆中华一路至裕诚路(C22～C23)(143m)采单线双向运行，维持既有双向4车道。
* 龙华国小(C23)站西移至大顺一路与美术馆路间之公园里。
* 沿大顺路之车站(C24～C31)由一座岛式月台改为两座中央侧式月台设在路口两侧，以减少轻轨路权的使用面积。
行政院环境保护署于2021年4月7日美术馆路段环境差异分析报告通过。4月22日核定高雄环状轻轨环差报告。5月2日进场围设大顺一路段施工围篱，施做下水道改建及路型改善等工程。
==== 轻轨二阶（C20~C24） ====
美术馆站(C20)到爱河之心站(C24)，原预计于2022年12月底完工，因配合10月7日至23日台湾设计展举办，将提早到今年10月完工通车。捷运局表示，2022年7月中下旬列车将上线测试；8月底完成轻轨车站装修、机电测试；8月30日完成初勘，9月25日完成履勘；10月5日正式通车到爱河之心站，通车后营运路线将达17.1公里，服务范围由现行26站增为31站。并宣布即日起至2022年12月18日，C21A内惟艺术中心至C24爱河之心路段享电子票证搭乘免费。
====轻轨二阶（C24~C32)====
此路段预计2023年底完工，分别为博爱路至民族路段于2022年12月6日，民族路至九如路段于2022年12月12日，九如路至中正路段于2023年1月3日分成三阶段架设施工围篱，完工后与C32凯旋公园站衔接，高雄轻轨正式成圆
=== 其他纪事 ===
2018年5月29日：高雄轻轨票价优惠原本到5月底，高捷公司宣布轻轨优惠收费延长至年底，使用电子票证者持续享有10元优惠票价。无电子票证者，现场购票仍维持30元。
2018年8月4日：18点00分~19点45分因系统异常执行，C5-C7间服务中断，C1~C4，C8~C14局部运转，事后高雄捷运公司发布说明，于前述中断营运时间有购买车票者并影响搭乘，于107.08.04(六)~107.08.10(五)均可至R6凯旋站/O1西子湾站服务台进行退费。
2018年12月16日：高雄环状轻轨于今日14点41分~15点18分 因事故营运中断，C10~C14间服务中断，C1~C9局部运转，事后高雄捷运公司发布说明，于前述中断营运时间有购买车票者并影响搭乘，107.12.16(日)~107.12.22(六)均可至R6凯旋站/O1西子湾站服务台进行退费。
2019年12月1日：高雄环状轻轨自2015年10月C1至C4站正式开放民众免费试乘起，累计旅运已于12月1日下午5点59分，于轻轨C3前镇之星站达成1000万人次的历史里程碑。
2020年8月26日：高雄轻轨因高雄豪雨不停，由于积水超过轨面，且部分路段积水超过轨面以上3.5公分，导致上午10点44分起，C1到C8站路段停驶，C8到C14局部运转，直到下午2点59分恢复正常行驶。
2021年4月10日：为降低轻轨路口肇事率，高市交通局预计未来2年在轻轨二阶沿线50处路口设置智慧路口防碰撞警示系统，与驾驶舱连动，能提前警示驾驶避险。。
2021年5月4日：高雄轻轨目前，因时速慢、班距长，平均15分钟一班，被指不符通勤需求，预计2021年暑假班距缩短为7.5分钟，2021年底调为5分钟一班，能够提升通行效能。
2021年8月21日：疫情降级后乘客回流，轻轨在尖峰时段班次也将加密。
2021年8月31日：早上8点40分，发生首次出轨事件。原因为C36凯旋二圣站上行列车进站前，草皮卷入车底，司机紧急煞车后列车出轨，无人伤亡。但意外曝光列车上只有两名乘客。
2021年9月1日：高雄轻轨将于今日起加密班距，首班车提早为6点30分发车，尖峰时段平日( 06：30 ~ 08：30、16：30 ~ 18：30 )、假日( 13:00 ~ 18:00 )，班距将缩短为十分钟，离峰时段则维持15分钟班距。目前轻轨票价仍维持不变，采单一费率收费，使用电子票证收费10元（包含团体票），购买纸票者30元。
2021年11月30日：高雄环状轻轨下午约5时30分，轻轨列车于C12驳二大义站下行时，发生列车故障动力不足问题，但没有立即性安全疑虑，司机员立即回报行控中心，高捷公司立即派人查修，并于下午5时54分执行清车作业，车上45名乘客，改搭乘计程车或其他交通工具接驳，并将故障车辆移往备用轨道。下午6时11分，高雄轻轨变更营运模式为C32凯旋公园站到C10光荣码头站及C14哈玛星到C17鼓山区公所站降级运转。于6时28分恢复正常营运，故障原因将待检修确认。
2022年8月1日：不再支援有钱卡HappyCash刷卡搭乘。
2022年10月30日：因应高雄富邦马拉松赛事与高雄轻轨部分路段有所交会，避免影响乘客因赛事进行而久候，10/30高雄轻轨营运时间全线延后至9:30开始营运。
2023年1月11日：大顺路段车站抵触雨豆树作业启动，以鼎山街口一棵雨豆树为移植示范株，沿线206棵共计有9棵抵触，将于夜间进行移植及运输作业，永久移植于高美馆园区。
==营运与票证==
=== 营运时间 ===
自2022年10月5日起，高雄轻轨营运模式调整如下： 营运时段：上午06：30 ~ 下午22：00。 全日班距10至15分钟。 营运路段为C32凯旋公园站 - C1篱仔内站 - C24爱河之心站，营运期间列车进站后，旅客上下车须自行按压开门钮。
详细班表与时间请上高雄轻轨时刻表网站 连结date=20160708214438 。
=== 票证 ===
环状轻轨于2017年11月1日正式收费。与高雄捷运红线及橘线依里程收费方式不同，采计次收费。使用现金搭乘者请于月台售票机购买纸票（单程票）票价为新台币$30，售出后除营运中断外概不退费，敬老、博爱等身分及博爱陪伴者购买纸票（单程票）之乘客，得于购票当日内至各高雄捷运各车站服务台办理退费15元。
目前使用电子票证如一卡通、悠游卡、一卡通MONEY等收费为新台币$10。车站及车厢内均有读卡机，使用电子票证时每次搭乘只需在其中之一感应收费即可，最迟需于上车后立刻完成刷卡，以免受罚；搭车一趟刷卡一次，下车请勿再刷卡。10人以上团体可至高雄捷运各车站购买团体票每人10元。自2020年2月24日起，具有博爱(含陪伴者1名)、敬老(65岁以上长者)身分者，持社福卡或身分证明文件，可免费搭乘高雄轻轨。
使用现金搭乘时可在每站的自动售票机购买票证，以备查票员检查。高雄轻轨稽查员配戴服务识别证及身著黑色稽查背心及帽子，乘客如遇到稽查员查验票时请主动配合稽查。
无票乘车除补缴车资外，另依法处罚50倍原票价（30元）之违约金；拒绝配合查票者，依法处新台币1500元以上，7500元以下之罚锾。
* 注1:   高捷公司提醒各位旅客，目前一卡通、LINE Pay Money、悠游卡、爱金卡(I CASH)均可使用于高雄轻轨。乘车前请先确认票卡内余额充足，轻轨候车站无提供加值服务。
* 注:2   高捷公司提醒各位乘客，有绑一卡通或是悠游卡的信用卡持卡人，目前车上刷卡机没有网路，若余额不足，是无法自动储值。(只有月台上刷卡机有网路)
==利用状况==
高雄轻轨每日发车120列次，每次最高容量250人，系统每日最高设计为上限30000人date=2023年1月7日。
*上红色部分为目前日均最高月份，上绿色为最低月份。
*成长率为该月总运量减去去年同月总运量之值除以去年同月总运量。
== 工程现况 ==
环状轻轨所采用的槽型钢轨横断面
=== 施工作业 ===
*行政院公共工程委员会更新至2023年1月底
=== 预定时程 ===
* 2023年12月底新增C25至C31共7站，自此全线通车。
== 相关条目 ==
* 高雄捷运
* 环状线
* 世界各城市路面电车与轻轨系统列表
* 轻轨运输系统
* 铁路建设和协助公司
* 高雄市公车环状干线（环状轻轨先导公车）