【厦门翔安国际机场】
厦门翔安国际机场（ZSAM）是中华人民共和国福建省厦门市一座正在兴建中的国际机场，机场用地位于翔安区的大嶝岛和小嶝岛之间，大部分用地于2013年11月起由抽取厦门附近沿海沙地填海造陆造成，于2022年1月4日全面开工建设航站楼，预计于2025年建成并于次年投入使用，为一座4F级民用机场，定位为中华人民共和国重要的国际机场、区域性枢纽机场、国际货运口岸机场、两岸交流门户机场，是全球少见的海岛型机场。
==命名==
“厦门翔安国际机场”为该机场的临时名称，也是民间对该机场比较流行的称呼，因为中国大陆之机场常以所在区县命名。官方则暂时称其为“厦门新机场”。曾有厦门周边城市的人民代表提议叫做“厦门闽南国际机场”，以体现该机场为服务整个闽南地区的枢纽机场。亦有泉州网友提议叫做“厦门泉州国际机场”，因机场用地有一部份处于泉州市海域。此外还有“厦门第二机场”“厦门大嶝岛国际机场”“厦门陈嘉庚国际机场”等称呼。
==简况==
厦门新机场规划用地约50平方公里，飞行区等级为4F级，计划建设4条跑道，可接待目前世界最大飞机起降；航站楼及配套占地面积约100万平方米。
一期工程将于2025年建成，按照满足年旅客吞吐量4,500万人次、货邮吞吐量75万吨、飞机起降38万架次的目标进行设计。项目总投资为536.85亿元，其中机场工程386亿元，新建2条远距跑道，北跑道按4F标准建设，长3,800米、宽45米，南跑道按4E标准建设，长3,600米、宽45米（远期根据机场发展实际情况，可适时延长至3,800米）；新建55万平方米的航站楼，196个机位的站坪以及相关配套设施。
近期规划目标年2030年，预测旅客吞吐量6,200万人次、货邮吞吐量100万吨、飞机起降51万架次，规划在北一跑道北侧增设3,600米长的北二跑道，在T1航站楼西侧、进场路北侧增设T2航站楼。建成后可以容纳177架客机以及28架货机的停机坪。
远期（终端）2040年，按照满足旅客吞吐量8,500万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降63万架次的使用需求，规划在南一跑道南侧增设3,000米长的南二跑道，在T1航站楼西侧、进场路南侧增设T3航站楼。建成后将拥有4条跑道。
==历史==
2007年，鉴于厦门高崎机场以及泉州晋江机场两个闽南地区的航空枢纽都即将饱和并且难以扩建（均已被市区建筑包围）的情况，福建省人民政府决定在闽南地区修建一个新的大型机场以满足日益增长的航空旅行需求。初始规划为一期设计3,000万年旅客流量，二期建成后达到设计流量6,000万。由于对厦门以及闽南地区航空旅客预估不准确，机场容量后来屡次修改。2007年7月，新机场选址工作开始，分别有位于厦门漳州泉州三地共五处地点被纳入考虑范围：5个「上山」场址，分别位于厦门集美后溪、同安汀溪、翔安新圩、漳州龙海浮宫和厦泉交界处的石井、水头附近；「下海」备选的6个场址中，分别是厦门翔安大嶝、翔安新店、翔安澳头、同安洪塘，泉州晋江磁灶和漳州龙海紫泥。后经反复论证认定厦门翔安区大嶝岛附近净空条件较好，并且噪音影响较小，是最佳的地点。
2011年，翔安区大嶝岛厦门新机场选址附近海域进行退养等填海前的准备工作，并且开始机场用地的土地征收工作。
2013年3月，有媒体报导传出厦门翔安机场将与台湾（主要是澎湖金马地区）共用的消息。厦门市长刘可清后在北京向记者澄清不会共用，但表示未来台湾民众到厦门乘机也会很方便。机场设计规划团队访问金门时曾表示在机场技术以及空间容量上会给台湾乘客来此乘机、转机预留空间，待两岸在政治上有所突破时，台湾乘客可以很方便地到厦门机场乘机。
2013年7月，厦门翔安机场《总体规划》送交中国民航局华东管理局以及空军南京军区进行审批。
2013年12月，福建省海洋与渔业厅提交的《关于报请审批大嶝航空城基地二期工程海域使用申请的请示》，获得福建省人民政府同意，厦门翔安机场以及配套航空城项目的填海工作正式开始实施。
2014年4月，机场高速路项目开始施工。
2014年11月，国家民航局正式批复大嶝场址作为厦门新机场选址。
2015年9月，翔安新机场候机楼设计方案出炉，外观像「闽南大厝」。
2010年5月至2016年4月，完成第一期填海造陆用地3平方公里。
2013年10月至2017年8月，完成第二期填海造陆用地7.58平方公里，以及"候机楼的建筑用地"交付使用。
2016年11月，机场核心区域"候机楼"的建筑用进行桩基施工。
2017年至2020年年底前，翔安机场附近新建大嶝中路及机场北路，翔安大嶝机场横二路扩建。
2019年1月13日，厦门新机场综合保护带获批。
2019年5月13日，获得国务院和中央军委立项批复。
2019年6月，国务院国家发改委已批准相关审核，将于2022年年底前完成跑道兴建与航站楼，并进行第三期填海造陆用地14.75平方公里。
2019年9月13日，厦门新机场总体规划正式获中国民用航空局批复。根据批复意见，厦门新机场定位为区域性枢纽机场、大型机场，明确按照近期2030年旅客吞吐量6200万人次、货邮吞吐量100万吨、飞机起降51万架次。
2019年11月13日，行业意见批复，根据批复意见，厦门新机场定位为区域性枢纽机场、大型机场，明确按照近期2030年旅客吞吐量6,200万人次、货邮吞吐量100万吨、飞机起降51万架次；终端2040年旅客吞吐量8,500万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降63万架次进行规划。近期将规划北一、北二、南一共计三条跑道，新机场飞行区等级为4F级，跑道长度3,800米，属国际最高等级。厦门新机场规划以「一个主航站区、两端进场、三座航站楼、四条跑道」作为终端格局。
2021年1月6日，厦门新机场用海初审获得自然资源部批准。
2021年4月29日，国家发改委正式批复厦门新机场项目可行性研究报告，根据国家发改委批复，厦门新机场一期工程按照满足年旅客吞吐量4,500万人次、货邮吞吐量75万吨、飞机起降38万架次的目标进行设计，新建2条远距跑道，北跑道按4F标准建设，长3,800米、宽45米，南跑道按4E标准建设，长3,600米、宽45米（远期根据机场发展实际情况，可适时延长至3,800米）；新建55万平方米的航站楼，196个机位的站坪以及相关配套设施。。
2021年11月，厦门新机场航站区及配套工程初步设计获中国民航局、福建省人民政府联合批复。
2021年11月22日，厦门新机场工程环境影响评价信息公开（第二次）。
2021年12月28日，厦门市生态环境局批复厦门新机场项目环境影响报告书。
2022年1月4日，厦门新机场全面开工。
2022年9月，厦门新机场飞行区工程初步设计获中国民航局、福建省人民政府联合批复。
2023年4月，厦门新机场项目用地获福建省人民政府批复，项目厦门境内用地面积1432.7072公顷，晋江境内用地面积0.6674公顷，项目总投资566.24亿元。
=== 预计工程进度 ===
预计工程进度如下:
==机场容量设计==
2007年，官方预估认为2020年厦门高崎国际机场客流量才能达到2,000万人次，并且据此计划了翔安机场的设计客流为一期3,000万人次，启用两条跑道，二期6,000万人次，启用三条跑道。然而厦门高崎国际机场之年客流已与2013年已经达到1,983万。同年厦门和泉州机场的客流总和已经超过2,200万。
2010年，官方重新评估厦门以及周边城市航空客流，预计2020年达到3,300万。并且将机场预期计划流量调整到一期4,000万人次，二期7,500万人次以适应更多的流量，同时将二期计划的跑道增加到4条。
2014年初，由于2013年厦门高崎国际机场吞吐量已经逼近2,000万（1,983万），泉州晋江机场吞吐量也突破200万，并且客流增长势头不减反增（增长百分比均超过两位数）。厦门高崎国际机场之年客流已与2019年已经达到2,741万。同年厦门和泉州机场的客流总和已经超过3,585万。翔安机场预计容量再次被修改，为一期4,500万人次，二期7,800万人次，这个设计流量已与当时北京首都国际机场的水平相当。
厦门新机场总体规划于2019年9月正式获中国民用航空局批复，明确按照近期2030年旅客吞吐量6,200万人次，终端2040年旅客吞吐量8,500万人次。2021年4月，国家发改委正式批复厦门新机场项目可行性研究报告，根据国家发改委批复，厦门新机场一期工程按照满足年旅客吞吐量4,500万人次、货邮吞吐量75万吨的目标进行设计。
==争议==
自翔安机场抽砂填海工程开工后，邻近的金门县发现海岸严重侵蚀，与机场抽海砂填海有极大关联。
另外，机场所在的大嶝岛距离中华民国实控的金门县最近的距离，本来已经大概只有2公里，机场落成后，两地最近的距离会被缩至只有1.5公里，海峡中线也将向金门退缩，有人认为这会对金门县的军事防守造成压力。而本机场距离金门尚义机场亦不到10公里，两机场空域重叠率高达七成，极可能与当地往返台湾的W6航路冲突，金门县立委陈玉珍亦对将来可能出现的飞行安全问题表示担忧，认为两岸政府应就相关问题协商。
== 相关条目 ==
* 中国大陆机场列表
* 厦门国际航空港股份有限公司
* 厦门国际航空港集团
* 厦门高崎国际机场
*福建省机场列表