【离岛医疗综合体】
离岛医疗综合体（Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas, Macau Cotai Healthcare Complex），简称离岛医院，将会是澳门第二家公立医院，选址位于路环石排湾水库的东北侧，占地约77500平方米，建筑面积约为320000平方米。原落成时间为2020年，现已延误至2022年第三季，而实际营运时间则为2023年第4季。当局将与北京协和医院合作。协和将负责离岛医院营运、管理及提供服务；同时亦制定相应的法例，在该法例下成立专责机构跟进将来离岛医院的营运、管理和服务。
==历史==
2010年，特区政府落实在路氹连贯公路石排湾水库侧，填土五万平方米，兴建离岛医疗卫生综合设施，首阶段将耗资约四亿澳门元兴建急症医院，2011年底施工，争取2014年内落成。
2011年，卫生局推出《完善医疗系统建设方案》，计划兴建离岛医疗综合体，并分三期兴建。
2012年，政府发表《医疗设施兴建之阶段性进度报告》，决定把原先公布三期的方案，将2014年第一期和2017年第二期，合并为一期工程，预计于2017年底完成，原来第三期工程则预计于2019年完成。
2015年1月，政府表示考虑到综合医院的运作需要化验等设施支援配合，中央化验大楼及员工宿舍大楼将由原来第二期工程提前至第一期工程，康复医院则仍然为第二期工程。第一期预计于2017年底落成并投入运作，第二期则2019年底落成。
2015年5月，政府表示离岛医院总体是一个整体，未来可能合并将两期以一期来建造，争取2018、2019年落成。
2016年，离岛医院总体第一期的桩基础建造工程大约完成，并即将进行上盖工程，预计2019年5月21日落成。
2019年3月21日澳门建设发展办公室公布离岛医疗综合体主体建造工程招标结果，工程由中国建筑工程(香港)有限公司 /中国建筑工程(澳门)有限公司 / 有利建筑有限公司联营投得，工程包括兴建综合医院，辅助设施大楼，综合服务行政大楼三栋建筑物，三栋大楼的座地面积约为23200平方米，总建筑面积约为276500平方米，以及相关道路及基建设施等，工程造价73.22亿澳门元，施工期838工作天
2019年12月3日，建设发展办公室为「离岛医疗综合体 –中央化验大楼建造工程」进行公开招标。
2020年2月5日，因为2019冠状病毒病澳门疫情，建设发展办公室宣布延后「离岛医疗综合体 –中央化验大楼建造工程」公开招标竞投的递交标书及公开开标日期。
2020年2月26日，建设发展办公室宣布「离岛医疗综合体-中央化验大楼建造工程」公开招标的递交标书的截止日期改为2020年3月10日下午05:00，公开开标日期为2020年3月11日上午09:30。
2021年9月15日，澳门特别行政区政府卫生局举行记者招待会公布优化离岛医院医疗服务模式研究。报告由香港大学医学院撰写。报告提出四种可行的营运、管理和服务模式建议，并建议采用公私合营管理离岛医院。并预料医院于2023年落成启用，合共提供1,100张病床。
2021年10月27日，离岛医院筹设工作组宣布，澳门特别行政区政府将与北京协和医院合作，负责离岛医院的营运管理及提供服务。 工作组表示，今次合作需要有立法基础，未来特区政府将就此制订相应法例，并成立专责机构，跟进将来离岛医疗综合体的营运、管理和服务。工作组预料，离岛综合医院将于2023年第四季开始提供部分医疗服务。同时表示，特区政府正准备制作本地医疗服务计划，以便更好地规划本地医疗资源分配运用，相信稍后会公布规划内容。
2021年12月3日，运输工务司司长罗立文出席立法会运输工务领域2022年财政年度施政方针辩论引介离岛医疗综合体主体工程将于2022年底基本完成。
2022年8月8日，行政长官批示，于该综合体内设立北京协和医院澳门医学中心/澳门医院策略发展委员会，协助特区政府推进新医院各项筹备工作，并与内地公共实体或机构联络及技术对接。委员会由 8名委员组成，当中一半是国家卫健委推荐的内地委员，属医院管理范畴的专家或专业人士，其中 1人任委员会主席。新医院的筹备办公室（北京协和医院澳门医学中心／澳门医院筹备办公室）同时设立，负责制定新医院的组织架构设置、管理及运作机制、分阶段启用计划、人员制度、跟进采购工作，以及推动专项立法工作。委员会及筹备办公室均直属社会文化司司长，存续期至明年 (2023年) 底，并可续期。
2022年11月16日，行政长官贺一诚列席立法会全体会议，就新一年度施政报告内容回答议员提问。其中直选议员黄洁贞提出未来离岛医院如何带动本地医疗机构发展及作为大健康产业的基础。贺指出综合体将于2023年分阶段投入使用，初步计划设有肿瘤治疗中心、心臓科、移植中心、生殖医学、医学美容等，希望未来全部疑难重症也可在本澳解决，减少因送外就医导致病患家人外出照顾不便，离岛医院的服务不会和山顶医院或镜湖医院有好多重复，不交叉重叠；并著重发展本地大健康产业，结合超级医院和未来民间疗养设施。
2022年12月16日，主体工程包括建造综合医院大楼 (门诊及急诊)、辅助设施大楼、综合服务行政大楼以及相关道路及基建设施等竣工，总建筑面积约27.65万平方米。急诊大楼的调整工程预计于2023年1月下旬及中央化验楼预计在2023年上半年落成后，离岛医疗综合体第一期工程将全部完成。
2022年12月30日，澳门特别行政区行政会完成讨论《离岛医疗综合体北京协和医院澳门医学中心管理制度》法律草案，订定营运、人事及财务管理等方面规范，以配合医疗政策和发展医疗旅游、大健康产业的施政方向。法案将送交立法会审议，并订定医学中心属公立医疗机构，提供医疗卫生服务、开展专科医学教育及医学研究、促进澳门医疗系统发展，并以“国家区域医疗中心”为发展目标等。营运管理方面，北京协和医院负责营运及管理，透过品牌和技术与特区政府合作，受社会文化司司长监督。设立策略发展委员会作为医学中心的最高决策机关。
2023年1月16日，澳门立法会一般性通过《离岛医疗综合体北京协和医院澳门医学中心管理制度》法律草案。当中医学中心定位为公立医疗机构，一半采用山顶医院模式运作，另一半为私营服务，例如医学美容，所得的收入会补贴公营医疗，减少政府支出，医学中心初期的预算开支一定较山顶医院少。收费方面会维持现有免费机制，经卫生局转介的居民仍可免费就诊，同时鼓励本地和外地居民利用医保接受私营医疗服务。
2023年1月，急诊大楼调整工程竣工，该工程配合卫生局和北京协和医院的要求，修改调整急诊大楼6楼至10楼的内部建筑设计，总建筑面积约10,325平方米，施工期171工作天，造价2.9亿元。调整工程因受COVID-19疫情影响而延后15天。
2023年3月25日，社会文化司司长欧阳瑜表示，离岛医疗综合体大部分工程已竣工，现正进行验收和大型设备安装工作，预料2023年底分阶段投入使用。另外计划开展首阶段招聘工作，招聘约10至20名涉及法律、电脑、文员等类别的本地人员。首阶段将率先启用肿瘤治疗中心，因现时较多肿瘤病人需送外就医。另外，位于科大的离岛急诊站亦将搬迁至离岛医疗综合体，体检中心也在部署中。
==工程进度==
===桩基础工程===
===上盖工程===
===其他===
==主要设施==
=== 第一期工程 ===
==== 综合医院大楼 ====
==== 辅助设施大楼 ====
*医院行政辨公室
*卫生局辨公室
*仓库
==== 护理学院 ====
*培训专业医疗人员
*教学设施
*图书馆
*医疗理疗
*学生宿舍
==== 员工宿舍大楼 ====
==== 综合服务行政大楼 ====
*公众停车场
*员工停车场
*医院行政辨公室
*卫生局辨公室
*药监局辨公室
*疾病预防及控制中心
*紧急应变指挥中心
==== 中央化验大楼 ====
*殓房
*捐血中心
*公共卫生化验所
*临床病理科
=== 第二期工程 ===
==== 康复医院 ====
*提供300张康复治疗病床
*提供康复理疗诊治与治疗
*协助病人返回社区
== 工程相片 ==
=== 护理学院 ===
=== 综合医院大楼 ===
==接驳交通==
===巴士===
C700 澳门镜湖护理学院（Instituto de Enfermagem Kiang Wu de Macau）
路线：25B、35S
T385 莲花路／莲花圆形地（Est. F. de Lotus／Routunda F. de Lotus-1）
路线：25B、50、59、MT4、N5
===轻轨===
*Taipa、SeacPaiVan离岛医院站（兴建中）
== 工业期间争议及事故 ==
=== 工业意外 ===
* 2017年8月26日，一名工人从天秤趺下重伤，送院后证实不治。死者为男性，约三十岁，其身上并无任何身份证明文件，身份尚待查证。案件无可疑。事发在当日傍晚六时许，有地盘工人听得巨响，后发现一名男子倒卧地上。怀疑由地盘天秤堕下，消防救护员接报到场送医院，经抢救无效证实死亡。
=== 劳资纠纷 ===
* 2021年11月6日，离岛医院有地盘发生劳资纠纷，其中一名男性中国大陆外地雇员在地盘的竹棚危坐，经司法警察局谈判专家谈判和消防局戒备下该名外雇已返回安全地方。经了解，当中主要涉及不获续期问题。当局人员向劳资双方解释其劳动权益及相关法律规定。并将继续跟进有关事宜，以保障雇员合法劳动权益。
== 外部连结 ==
*  澳门特别行政区政府 - 建设发展办公室 date=20210522091754
*  公共建设局 - 离岛医疗综合体工程 date=20221216132915
==参考文献==