【成都地铁18号线】
成都地铁18号线是位于四川省成都市，隶属于成都地铁的一条的快速地铁线，线路代表色为深青色，是连接中心城区和成都天府国际机场、简阳市的快线，一、二期工程大部分车站于2020年启用，天府机场1号2号航站楼站于2021年随天府机场开通启用，三期工程预计2024年启用。
==线路概要==
成都地铁18号线一、二期工程串联火车南站、金融城、环球中心、西部博览城、未来规划的国铁车站——天府新站，以隧道的形式穿越龙泉山脉，途经三岔湖、止于成都天府国际机场，线路全长66.16公里，其中一期工程（含龙泉山隧道）41.08公里，二期工程（不含龙泉山隧道）24.98公里。设10座地下站，2座地面站，平均站间距5.5公里。18号线西博城站以北线路走向与1号线极为相近，几乎完全平行，但并无任何共线路段。
成都地铁18号线三期工程分南北两段。北延线沿着1号线的路线，连接火车南站与火车北站，线路长度约10.973公里，均为地下线，下穿锦江及府河，原计划设5座车站，均为地下站；分别为倪家桥站、省体育馆站、天府广场站、骡马市站、火车北站，平均站间距2.2公里，依然沿用最高运行速度可达140公里/小时的市域快线技术标准。后因天府广场周边施工风险大等原因，初步设计阶段取消了天府广场站。南段起于天府机场1号2号航站楼站，向北延伸至临江停车场。设天府机场北站和临江停车场，并预留官堰站土建工程。其中天府机场1号2号航站楼站至天府机场北站段长3.163km，已与一期二期工程同步实施；天府机场北站至临江停车场段长2.578km，初期仅作为出入段线使用。
线路采用8辆编组的A型车，营运初期最高运行时速140km/h，远期与19号线（天府新站至天府机场北站间）直通最高运行时速提升至160km/h，采用交流25KV架空接触网授电方式。将开行快慢车组合运营方案，部分车站设置越行线。在快车运行模式中，从火车南站到天府机场1/2航站楼，中间只停三个站，所用时间预计为37分钟。在慢车运行模式中，每个站都会停靠，全程时间约为47分钟。
==大事记==
*2016年
**8月9日，四川省发改委下达了《关于成都市轨道交通18号线一期工程可行性研究报告的批复》，正式批复同意建设成都市轨道交通18号线一期工程；
**8月16日，成都地铁18号线正式开工建设；
*2017年
**2月28日，成都地铁18号线首台盾构机始发；
**6月27日，四川省发改委下达了《关于成都轨道交通18号线二期工程可行性研究报告的批复》，正式批复同意建设成都轨道交通18号线二期工程；
**8月18日，成都地铁18号线兴隆站主体结构封顶，成为首个封顶的车站。
*2018年
**6月初，18号线一期工程全部车站封顶。
**9月3日，18号线全线最长的高瓦斯隧道龙泉山隧道2号斜井出口段左线贯通。
**10月24日，福田站－T3T4航站楼站区间低瓦斯隧道双向贯通。
*2019年
**1月20日，18号线在合江车辆段立起首根接触网线杆。
**1月29日，18号线一二期全线高架段“桥通”。
**6月2日，18号线一二期全线地下段“洞通”。
**6月13日，18号线列车正式亮相并在成都展开异地调试工作。
**12月24日，18号线一期35kV环网“电通”。
*2020年
**1月20日，18号线一二期工程“短轨通”。
**3月30日，18号线一期工程轨行区移交运营。
**3月31日，18号线一二期工程“长轨通”。
**4月15日，18号线合江车辆段正式投用。
**6月1日，18号线首开段全部区间测试联调完成。
**6月2日，18号线首开段进入空载试运行阶段。
**8月26日，成都市住建局（市轨道办）召开成都轨道交通18号线一二期首开段工程初步竣工验收会议。
**9月27日9:30，18号线首开段于成都地铁开通运营十周年之际正式开通初期运营。
**12月18日10:00，18号线三岔（不含）至天府机场北段开通初期运营。
*2021年
**6月27日，随着成都天府国际机场的启用，天府机场1号2号航站楼站投入运营，18号线也开始提供快速列车服务。
**12月8日，该工程获得中国施工企业管理协会评选的2020-2021年度国家优质工程奖金奖。
*2022年
**12月13日，天府新站改名为天府站。
==车站==
18号线一、二、三期共设车站18座，已开通10座：
=== 车站装修 ===
成都地铁18号线内装主题为“世界窗口，魅力川蜀”。
首开段9个车站包括重点艺术站4座（天府站、锦城广场东、世纪城、孵化园）和一般艺术站5座（火车南站、海昌路、西博城、兴隆、三岔）。四座重点艺术站分别以“天府中心”、“炫彩天堂”、“金色轨道”、“科技创新”为主题，综合照明、天花、墙面、家具进行一体化设计，打造出完整统一的空间效果；五座一般艺术站则以蓝色或绿色为主色系，使用椭圆形色块为主要装饰元素，象征四川青山绿水的自然风光。在车站立柱上，则装饰有表现糖画、川剧变脸、巴山蜀水、茶马古道、云竹等成都风物的图案。全线车站采用白麻花岗岩铺装地板，大气美观而便于清洁维护。
== 行车安排 ==
18号线于成都天府国际机场开通之际同步采取快慢车形式运营，快线在早、中、晚共开通6列，快线的运行时刻表如下：
* 往天府机场北方向：
* 往火车南站方向：
== 车辆 ==
成都地铁18号线使用的是时速140公里的8节编组A型地铁列车，由中车四方设计制造，全线配车26列。该列车全长187米，宽3米，定员载客量2096人，最大载客量2958人。列车采用25kV架空接触网供电。
列车端部使用较成都地铁早前车辆空气阻力更小的流线型车头设计，以降低风阻、提高运行速度。全车采用白色车身并饰以黑色车窗色带与红色飘带的涂装，每一节车厢单侧仅四个车门，较普通A型地铁车辆少一个，其位置被用以布置横向座椅。
车内使用了横向、纵向交替布置的座椅。座椅均采用玻璃钢材质、通体橙色调，与先前成都地铁铝合金座椅有所不同而类似于10号线列车座椅。车内座椅靠背被特别加高以提高乘坐舒适度。在18号线列车内，横向座椅旁设置了小型扶手供站立乘客握持，类似于CRH6型动车组上的设计。为满足前往天府国际机场乘客的需求，每节车厢增设了两个大件行李架。除了最早见于7号线列车的车门上方LCD动态地图显示屏和车厢端部LED走字屏，18号线列车车厢顶部还增设了可以自动调节亮度的纵向LCD动态信息显示屏，以期实现更好的信息展示效果。另外，部分列车使用蓝色全新涂装编组座椅更换为软包式座椅加天空蓝椅布套，提高旅客舒适性，主要用于快车服务。
考虑到18号线列车运行速度较高且要穿过龙泉山隧道，其采用了客室气压调节技术并使用了气密性更好的塞拉门。为提升舒适感，列车使用了带防晒膜的双层有色玻璃、隔音性能更佳的地板材料和加厚的车厢间贯通道棚布。此外，列车还采用了司机室电动座椅、更先进的弓网监测系统、基于4G/5G传输的车门控制系统等技术。
==未来发展==
=== 线路延伸 ===
18号线规划有北延和东延工程。
北延
18号线北延线规划起于三期终点火车北站，止于凤台三路，设双水碾站与27号线换乘
，凤台三路站与S11线换乘；并增设凤凰山停车场。具体建设时序不详。
东延
18号线东延线属于18号线四期工程，规划起于三期终点官堰站，止于简阳南站，设简阳南站一座车站。具体建设时序不详。
===贯通运营===
18号线预计可与19号线、资阳线贯通运营。
与19号线贯通运营
19号线二期工程计划开行19号线-18号线贯通运营列车，从19号线双流机场2航站楼出发，到达19号线终点站天府站后，贯通运营至18号线天府机场北。
与资阳线（S3线）贯通运营
成都市域铁路S3线（轨道交通资阳线）是连接资阳市雁江区和成都天府国际机场区域的市域铁路。预留资阳线全线与18号线福田站及以西区间贯通运营的条件。资阳线采用与18号线相同的市域A型车，4节编组，福田站则为同台换乘站。2020年11月27日，资阳线开工，预计2024年建成运营。
=== 未来规划换乘站 ===
*福田站：N N
*天府站：N N
*世纪城：N N N
*倪家桥：N N N
*省体育馆站：N N N
*华西坝：N N N
*骡马市：N N N N
*火车北站：N N N