【太空发射系统】
太空发射系统（Space Launch System，简称「SLS」）是NASA自2011年以来开发的一种基于太空梭技术的重型运载火箭。SLS取代了战神一号与战神五号运载火箭，这些运载火箭与「星座计划」的其他部分一起被取消，而「星座计划」曾是美国旨在重返月球的计划。SLS旨在成为退役航天飞机的继任者以及NASA深空探索计划的主运载火箭。载人月球飞行计划是阿耳忒弥斯计划的一部分，也为可能的载人火星任务作准备。SLS正在分三个主要阶段开发：Block 1、Block 1B和Block 2，其业载量不断增加。，SLS Block 1运载火箭将发射前三次阿提米丝任务，随后的五次SLS飞行计划使用Block 1B，之后的所有飞行将使用Block 2。
SLS火箭目前的主要用途是搭载猎户座太空船进行阿提米丝计划，火箭将从位于佛罗里达州的肯尼迪航天中心的LC-39B发射台发射升空。预计至少在2030年之前，阿耳忒弥斯计划每年最多使用一次SLS。
美国国会在2016年12月授权进行首次发射，但SLS的发射至少被推迟了16次，比原来的6年计划增加了5年多。name=slips
在前四次阿耳忒弥斯任务之后，美国宇航局计划将太空发射系统的生产和发射移交给深空运输公司（Deep Space Transport LLC），这是波音和诺斯洛普·格鲁门的合资企业。
== 设计 ==
太空发射系统是一种Shuttle-derived vehicle。起飞阶段由一个核心级和两个改进的航天飞机固体助推器提供动力，上面级负责将有效载荷送入特定的轨道。所有的太空发射系统型号使用同一种核心级，它们之间的差别在于助推器和上面级。
=== 核心级 ===
太空发射系统的三种不同型号：Black 1、Black 1B、Black 2
SLS核心阶段从Michoud 装配设施推出，准备运送到斯坦尼斯航天中心
核心级和助推器负责将上面级和有效载荷送出大气层并加速到接近轨道速度。核心级包括4台RS-25引擎、液氢燃料箱和液氧氧化剂箱、固体助推器连接点、航空电子设备和主推进系统（MPS）。主推进系统为四台RS-25引擎供应燃料和氧化剂，并使用液压驱动引擎的万向节，以及对推进剂罐加压。核心级的四台RS-25引擎在起飞时提供了大约25%的推力。 核心级长65米，直径8.4米，在结构和外观上类似于航天飞机外储箱。 核心级的前四次发射使用16台太空梭任务剩下的RS-25D引擎。 洛克达因公司对这些引擎进行了现代化改造以适应太空发射系统。 之后的发射将使用优化的RS-25E引擎，每台的成本降低30%以上，推力较RS-25D的2,281千牛增加到了2,321千牛。
=== 助推器 ===
太空发射系统Blocks 1和Blocks 1B型使用两个五段式固体火箭助推器，这些助推器基于四段式航天飞机固体助推器额外添加一段而成，除此之外还使用了新的航空电子设备和更轻的绝缘材料，并去掉了降落伞回收系统。 五段式固体火箭助推器比四段式航天飞机固体助推器多提供了25%的冲量，但在使用后不能回收。
太空发射系统Blocks 1和Blocks 1B型使用的五段式固体火箭助推器由于库存限制只能支持八次发射。 于是在2019年3月2日提出了助推器报废和延长寿命计划（BOLE）。该计划是由诺斯洛普·格鲁门开发制造新型的固体火箭助推器，用以支持之后的Blocks 2型太空发射系统。这些助推器源自已经取消的OmegA运载火箭的复合外壳固体火箭助推器，助推器性能的提升可使Blocks 2型的近地轨道有效载荷增加到MT地月转移轨道有效载荷增加到MT。 7, BOLE正在大力发展, 预计将于2024年首次点火测试。
=== 上面级 ===
临时低温推进上级（ICPS）将在太空发射系统Block 1型的前三次阿耳忒弥斯登月计划发射中使用。 ICPS源自拉长的德尔塔-4运载火箭上面级，由一台RL10火箭发动机提供动力。用于发射的第一个ICPS将使用RL10 B-2型变体, 第二和第三个ICPS将使用 RL10 C-2型变体。 Block 1型能够拥有t的近地轨道运载能力，包括作为有效载荷一部分的ICPS重量。 在阿耳忒弥斯1号任务中，当火箭的核心级分离后，有效载荷将处在km 的亚轨道上，这便于核心级的安全处置。 然后ICPS将执行轨道注入和随后的地月转移，把猎户座飞船送往月球。 ICPS将为阿耳忒弥斯2、3号的载人飞行提供乘员认证。
探索上面级（EUS）计划在阿耳忒弥斯4号及之后的任务中使用，EUS将完成上升阶段然后进行深空轨道注入。 EUS将在太空发射系统的Block 1B和Block 2型上使用，其直径与核心级相同为8.4米，由四台RL-10 C3引擎提供动力，最终将升级为使用四个改进的RL10 C-X引擎。 3, 波音正在为 EUS 开发一种新的基于复合材料的燃料箱，这将使Block 1B型的地月轨道有效载荷能力增加 30%。 探索上面级（EUS）原先的名称是双用途上面级（DUUS），相对于ICPS是专门为太空发射系统开发的上面级。
File:Block 1 70t Crew Expanded View.jpg|Block 1 配置
File:Sls block 1b poster-expanded.jpg|Block 1B 配置
File:Block 2 130t Cargo Expanded View.jpg|Block 2 配置
=== 变体 ===
== 发展 ==
太空发射系统是一种从太空梭演变而来的重型运载火箭。第一阶段以载重量70吨的星座计划载人任务为主，发射时将产生3810吨的推力；再发展出载重量130吨的货舱型酬载任务，发射推力约合4173吨，高度和总重量将分别为117公尺和2948吨。
初步设计显示，太空梭主发动机和太空梭固态助推器都会被作为本计划的一部分。不像战神五号需要另外开发新的燃料槽。
2011年5月，美国国家航空暨太空总署宣布将已取消的星座计划中的猎户座飞船继续开发，并命名为多功能人员酬载舱。在2011年9月所公布的资料显示，第一阶段载人任务会使用一对太空梭固态助推器以及三颗太空梭主发动机的改进版本(RS-25D/E)，第二节则选用J-2X发动机。第二阶段货舱任务会使用一对太空梭固态助推器的加强版以及五颗太空梭主发动机的改进版本(RS-25D/E)。
2011年9月14日，美国国家航空暨太空总署确定新一代太空发射系统的设计，并说明美国可以将太空人运送到更远的地方，并且做为人类太空探测的基石。
太空发射系统预计花费180亿美元开发，2012年至2017年间，每年将编列30亿美元的预算；其中100亿美元用于太空发射系统本身：20亿美元改建发射台及甘迺迪太空中心：60亿美元用于猎户座载人舱组的研究、制作。根据美国太空总署的预算，从2014年到2017年首次试射前，建造测试版本的SLS火箭需要投入约70亿美元。到2019年，经费投入将达到180亿美元左右，而这笔资金还只是用于研发和设计，并不涵盖火箭的制造成本。新型火箭研制计划的总估计投入将达到360亿美元。
2022年3月17日傍晚6时许，组装完成的太空发射系统，由太空梭运输车(Crawling Transporter)缓慢运出飞行器装配大楼；并将花费11个小时的时间运往6.4公里外的甘迺迪太空中心 39B 发射台上，进行火箭湿式演练（Wet Dress Rehearsal，WDR）。
=== 资金 ===
在 2011 年 9 月的参议院与美国国家航空航天局联合介绍中，据称到 2017 年 SLS 计划的预计开发成本为 美元180 亿美元，其中 100 亿美元用于 SLS 火箭，60 亿美元用于猎户座飞船，以及 20 亿美元用于升级 肯尼迪航天中心 的发射台和其他设施。 Booz Allen Hamilton 为 NASA 撰写的 2011 年独立成本评估报告中，这些成本和时间表被认为是乐观的。 2011 年 NASA 的一份内部文件估计，到 2025 年，四次 t 发射（1 次无人驾驶，3 次载人）的计划总成本至少为 410 亿美元， t 版本准备不早于 2030 年。 人类探索团队估计 2010 年 Block 0 的单位成本为 16 亿美元，Block 1 的单位成本为 18.6 亿美元。 然而，自从做出了这些估计，Block 0 SLS 车辆在 2011 年底被放弃，设计没有完成。
2012 年 9 月，SLS 项目副经理表示，5 亿美元是 SLS 计划每次飞行的合理目标平均成本。 2013 年，《太空评论》估计每次发射的成本为 50 亿美元，具体取决于发射费用。 NASA 于 2013 年宣布 欧洲太空总署 将建造 猎户座服务舱。 2014 年 8 月，随著 SLS 计划通过关键决策点 C 审查并进入全面开发阶段，从 2014 年 2 月到计划于 2018 年 9 月启动的成本估计为 70.21 亿美元。 同时，地面系统的修改和建设将需要额外的 18 亿美元。
2018 年 10 月，NASA 监察长 报告称，截至 2018 年 8 月，波音 核心阶段合同已占 SLS 支出 119 亿美元的 40%。到 2021 年，核心预计各阶段耗资 89 亿美元，是最初计划金额的两倍。 2018 年 12 月，NASA 估计 SLS 的年度预算在 2019 年至 2023 年之间将在 21 至 23 亿美元之间。
2019 年 3 月，特朗普政府 向 NASA 发布了 2020 财年预算申请。该预算不包括用于 SLS Block 1B 和 Block 2 的任何资金。因此不确定是否会开发这些 SLS 的未来变体，但国会的行动在通过的预算中恢复了这笔资金。 之前为 SLS Block 1B 计划的几次发射预计将在商业运载火箭上飞行，例如 猎鹰重型火箭、新葛伦火箭 和 火神火箭。 然而，要求为 SLS、猎户座飞船和载人著陆器增加 16 亿美元的预算以及发射清单似乎表明支持 Block 1B 的开发，即 Artemis 3 的首次亮相。Block 1B 将主要用于共同载人的机组人员转移和后勤需求，而不是建造门户。无人驾驶的 Block 1B 计划于 2028 年发射月球表面资产，这是 Artemis 计划的第一个月球前哨基地。
==== 预算 ====
2011至2021财年，SLS计划名义资金总额为212.09亿美元。这相当于2021年通胀后的230.11亿美元。
SLS 的生产和运营成本为 22 亿美元，探索地面系统(英语:Exploration Ground Systems) 的生产和运营成本为 5.68 亿美元。此外，由于前四次任务属于 Artemis 计划，猎户座飞船的有效载荷将花费 10 亿美元，欧洲服务舱将花费 3 亿美元。:23
早期计划
2018年SLS的计划演化
2015 年 3 月在犹他州奥格登西北部的 Orbital ATK 沙漠设施进行的 SLS 助推器测试
探索地面系统 和 Jacobs 准备提升和放置 SLS 火箭的核心级，2021 年 6 月
SLS 是根据 2010 年国会法案（公法 111-267）创建的，其中指示 NASA 创建一个系统，用于将有效载荷和机组人员发射到太空，以取代因航天飞机退役而丧失的能力。该法案设定了某些目标，例如能够将 130 吨或更多的有效载荷提升到近地轨道，目标日期为 2016 年 12 月 31 日系统全面运行，以及“在可行范围内”使用的指令” 航天飞机和战神 1 号的现有组件、硬件和劳动力, 12 2011 年 9 月 14 日，NASA 宣布了满足这些要求的计划：SLS 的设计，猎户座飞船作为有效载荷。
SLS 已经考虑了几种潜在发射配置的未来发展路线，火箭模块的计划演进已被多次修改。考虑了许多选项，所有这些选项都只需要满足国会规定的最低有效载荷，包括具有三个主引擎的 Block 0 变体，具有五个主引擎的变体，具有升级助推器而不是改进的第二阶段的 Block 1A 变体， Block 2 有五个主引擎加上地球出发阶段，最多有三个 J-2X 引擎。
在 SLS 设计的最初公告中，NASA 还宣布了“高级助推器竞赛”，以选择将在 SLS 的 Block 2 上使用哪些助推器。几家公司为这次比赛提出了助推器，所有这些都被证明是可行的，洛克达因和 泰莱迪布朗工程 提出了三个助推发动机，每个发动机都带有双燃烧室，ATK 提出了一种改进的固体火箭助推器，它具有更轻的外壳、更高能的推进剂和四个部分五，普惠洛克达因提出了一种名为 Pyrios 的液体燃料助推器。然而，本次竞赛是为一项开发计划而设计的，在该计划中，Block 1A 之后是 Block 2A，并带有升级的助推器。美国国家航空航天局在 2014 年 4 月取消了 Block 1A 和计划中的竞赛，支持简单地保留战神 I 的五段固体火箭助推器，它们本身是从航天飞机的固体火箭助推器改装而来的，至少到 2020 年代后期。过于强大的先进助推器会导致不合适的高加速度，并且需要对 LC-39B、它的火焰沟槽和移动发射器进行修改。
2013 年 7 月 31 日，SLS 通过了初步设计审查。审查不仅包括火箭和助推器，还包括地面支持和后勤安排。
2014 年 8 月 7 日，SLS Block 1 通过了一个称为关键决策点 C 的里程碑并进入全面开发，预计发射日期为 2018 年 11 月。
EUS期权
2013 年，NASA 和波音公司分析了几种 EUS 发动机选项的性能。该分析基于 105 公吨的第二级可用推进剂负载，并将各级与四台 RL10 发动机、两台 MARC-60 发动机或一台 J-2X 发动机进行比较。 2014 年，NASA 还考虑使用欧洲 Vinci 代替 RL10，后者提供相同的比冲但推力增加 64%，这将以更低的成本实现相同的性能。
2018 年，蓝色起源提交了一份提案，用公司设计和制造的更便宜的替代品取代探索上层，但该提案于 2019 年 11 月被 NASA 以多种理由拒绝；其中包括与现有 EUS 设计相比性能较低，该提案与车辆装配大楼门的高度仅为 390 英尺不兼容，以及 猎户座飞船 组件（如太阳能电池板）的加速度不可接受。：7-8
SRB测试
2009年至2011年，星座计划对五段式固体火箭助推器进行了3次全时程静态点火试验，包括低核心温度和高核心温度测试，以验证极端温度下的性能。 5 段固体火箭助推器将转移到 SLS。 Northrop Grumman Innovation Systems 已经完成了五段固体火箭助推器的全持续时间静态点火测试。合格电机 1 于 2015 年 3 月 10 日进行了测试。合格电机 2 于 2016 年 6 月 28 日成功进行了测试。
上表包含的项目包括SLS的临时上部阶段，即临时低温推进阶段 (ICPS)，其中包括 4.12 亿美元的合同。
表中还包括开发Exploration Upper Stage的成本：
==== 启动成本 ====
对 SLS 每次发射成本的估计差异很大，部分原因是不确定该计划在运营发射开始前的开发和测试期间将花费多少，部分原因是各机构使用不同的成本衡量标准；但也基于成本估算的不同目的。例如，每增加一次发射的边际成本忽略开发和年度经常性固定成本，而每次发射的总成本包括经常性成本但不包括开发。
对于 SLS 每次发射的成本，以及 SLS 项目投入运营后每年的经常性成本，NASA 都没有官方的估计。每次发射的成本不是一个直接估计的数字，因为它在很大程度上取决于每年发射的次数。 例如，类似地，航天飞机 的估计值是 2012 年的美元，如果每年能够实现 7 次发射，则每次发射的成本为 5.76 亿美元，而在给定年份增加一次额外发射的边际成本估计不到其一半，边际成本仅为 2.52 亿美元。然而，按照它的飞行速度，包括开发在内的每次航天飞机发射的最终成本为 16.4 亿美元。III−490
NASA 副局长 William H. Gerstenmaier 在 2017 年表示，不会对 NASA 为 SLS 提供的任何品种的每次飞行成本进行官方估算。 其他机构，例如 政府问责办公室 (GAO)、NASA 监察长办公室、参议院拨款委员会，以及 美国国家航空航天局监察长办公室然而，管理和预算|白宫管理和预算办公室已经公布了每次发射的成本数据。 NASA 的几个内部计划和项目概念研究报告已经发布了包括未来 SLS 发射在内的拟议预算。例如，一份太空望远镜的概念研究报告称，NASA 总部在 2019 年建议为 2035 年的 SLS 发射预算 5 亿美元。 2019 年的另一项研究也提出了太空望远镜的设想，他们的发射预算以当前美元计算为 6.5 亿美元，或者发射时间为 9.25 亿美元，也就是“2030 年代中期”。
Europa Clipper 是 NASA 的一项科学任务，最初是国会要求在 SLS 上发射的。 NASA 内部和外部的监督机构都不同意这一要求。首先，美国宇航局监察长办公室于2019年5月发布了一份报告 这表明 Europa Clipper 需要为 SLS 发射的“边际成本”放弃 8.76 亿美元。然后，2019 年 8 月发布的这封信的附录增加了估计，并表示改用商用火箭将节省超过 10 亿美元。但是，这些节省可能包括与发射计划延迟相关的部分费用；商业替代品可能会比 SLS 更早推出。
该信中引用的 JCL（联合成本和进度置信水平）分析表明，每次发射节省的成本为 7 亿美元，其中 SLS 每次发射 10.5 亿美元，商业替代方案为 3.5 亿美元。 最后，白宫管理和预算办公室 (OMB) 于 2019 年 10 月致参议院拨款委员会的一封信显示，SLS 在开发完成后每次发射对纳税人的总成本估计为“超过 20 亿美元”；表示，按 2021 年的美元计算，开发成本为 230 亿美元。name=totalcost 这封信建议国会取消这一要求，同意 NASA 监察长的意见，并补充说，使用 Europa Clipper 的商业运载火箭而不是 SLS 将总共节省 15 亿美元。 NASA 没有否认这 20 亿美元的发射成本，该机构发言人表示，「随著该机构继续与波音公司就长期生产合同和努力进行谈判，它正在努力降低给定年份单次 SLS 发射的成本确定火箭其他部件的合同和成本」。
OMB 的这个数字取决于建造速度，因此更快地建造更多 SLS 火箭可以降低单位成本。 例如，探索地面系统其唯一作用是支持、组装、集成和发射 SLS——已单独预算每年 6 亿美元的设施固定成本，无论当年发射多少火箭。 然后，在 2019 年 12 月，NASA 局长 Jim Bridenstine 非正式地表示，他不同意 20 亿美元的数字，因为 SLS 发射的边际成本应该会在前几次发射后下降，预计最终将达到 8 亿至 900 美元左右万，尽管合同谈判才刚刚开始。
然后，在 2021 年 7 月，NASA 宣布将使用 SpaceX 猎鹰重型火箭 代替 SLS 来发射 Europa Clipper。 这样做是出于与成本无关的技术原因，总成本节省估计为 20 亿美元。
2021 年 11 月，发布了一项新的 NASA 监察长办公室 审计，估计至少对于 SLS 的前四次发射，SLS 每次发射的生产和运营成本为 22 亿美元，外加 568 美元百万用于 探索地面系统。此外，由于前四次任务是在 Artemis 计划下进行的，猎户座飞船 的有效载荷将花费 10 亿美元，ESA 服务模块将花费 3 亿美元。23
=== 早期计划 ===
2018年SLS的计划演变
2015 年 3 月在犹他州奥格登西北部的 Orbital ATK 沙漠设施进行的 SLS 助推器测试
2021 年 6 月，探索地面系统 和 Jacobs 准备提升和放置 SLS 火箭的核心级
SLS 是由国会在 2010 年通过的一项公法 111-267 创建的，其中指示 NASA 创建一个系统，用于将有效载荷和机组人员发射到太空，以取代因 航天飞机退役而失去的能力. 该法案设定了某些目标，例如能够将 130 吨或更多的有效载荷提升到近地轨道，目标日期为 2016 年 12 月 31 日系统全面运行，以及“在可行范围内”使用的指令“来自航天飞机和 战神1号 的现有组件、硬件和劳动力。12 2011 年 9 月 14 日，NASA 宣布了满足这些要求的计划：SLS 的设计，以 猎户座飞船 作为载荷。
SLS 已经考虑了几种潜在发射配置的未来发展路线，火箭模块的计划演进已被多次修改。 考虑了很多选项，所有这些都只需要满足国会规定的最低有效载荷， 包括具有三个主要引擎的 Block 0 变体， 具有五个主引擎的变体， 具有升级助推器而不是改进的第二节的 Block 1A 变体， Block 2 有五个主引擎加上 地球出发阶段(英语:Earth Departure Stage)，最多有三个 J-2X 引擎。
在 SLS 设计的最初公告中，NASA 还宣布了“高级助推器竞赛”，以选择将在 SLS 的 Block 2 上使用哪些助推器。 几家公司为本次比赛提出了助推器，所有这些都被证明是可行的， 洛克达恩 和 Teledyne Brown 提出了三个增压发动机，每个发动机都有双燃烧室， Alliant Techsystems 提出了一种改进的固体火箭助推器，具有更轻的外壳、更高能的推进剂和四段反而不是五段， Pratt & Whitney Rocketdyne 和 Dynetics 提出了一种名为 Pyrios 的液体燃料助推器。 然而，本次竞赛是为一项开发计划而设计的，在该计划中，Block 1A 之后是 Block 2A，并带有升级的助推器。 NASA 在 2014 年 4 月取消了 Block 1A 和计划中的竞赛，支持简单地保留 战神1号 的五段固体火箭助推器，它们本身是从 航天飞机 的固体火箭助推器改装而来的，至少到 2020 年代后期。 过于强大的先进助推器会导致对人体不合适的加速度，并且需要修改 LC-39B、它的火焰沟槽和 移动发射器.
2013 年 7 月 31 日，SLS 通过了初步设计审查。审查不仅包括火箭和助推器，还包括地面支持和后勤安排。
2014 年 8 月 7 日，SLS Block 1 通过了一个称为关键决策点 C 的里程碑并进入全面开发，预计发射日期为 2018 年 11 月。
==== EUS 选项 ====
2013 年，NASA 和波音公司分析了几种 EUS 发动机选项的性能。该分析基于 105 公吨的第二级可用推进剂负载，并比较了四台 RL10 发动机、两台 MARC-60 发动机或一台 J-2X 发动机的阶段。 2014 年，NASA 还考虑使用欧洲的 Vinci 代替 RL10，它提供相同的比冲但推力大 64%，这将以更低的成本换取相同的性能。
2018 年，Blue Origin 提交了一份提案，用公司设计和制造的更便宜的替代品取代SLS第二级(探索上层级)，但该提案于 2019 年 11 月被 NASA 以多种理由拒绝；其中包括与现有 EUS 设计相比性能较低，提案与 车辆装配大楼 门的高度仅为 390 英尺不兼容，以及太阳能电池板等猎户座飞船组件的加速度不能接受。7–8
==== 固体火箭助推器(SRB)测试 ====
从 2009 年到 2011 年，在 星座计划 下，对五节固体火箭助推器进行了 3 次全持续时间静态点火试验，包括低核心温度和高核心温度测试，以验证极端温度下的性能。 5 段式固体火箭助推器将由 SLS 使用。 Northrop Grumman Innovation Systems 已经完成了五段固体火箭助推器的全持续静态点火测试。Qualification Motor 1 于 2015 年 3 月 10 日进行了测试。 Qualification Motor 2 于 2016 年 6 月 28 日成功通过测试。
== 测试和计划 ==
2018年SLS的计划演变
=== 建设 ===
Liquid hydrogen tank for Artemis 2 under construction, as of August 2020
"Boat-tail" for Artemis 2 under construction, as of June 2021
Engine section shroud structure for Artemis 3 under construction, as of April 2021
, three SLS versions are planned: Block 1, Block 1B, and Block 2. Each will use the same Core stage with its four main engines, but Block 1B will feature the Exploration Upper Stage (EUS), and Block 2 will combine the EUS with upgraded boosters.
The ICPS for Artemis 1 was delivered by ULA to NASA about July 2017 and was housed at Kennedy Space Centre as of November 2018.
==== Construction of core stage ====
In mid-November 2014, construction of the first Core Stage hardware began using a new welding system in the South Vertical Assembly Building at NASA's Michoud Assembly Facility. Between 2015 and 2017, NASA test fired RS-25 engines in preparation for use on SLS.
The core stage for the first SLS, built at Michoud Assembly Facility by Boeing, had all four engines attached in November 2019, and it was declared finished by NASA in December 2019.
The first core stage left Michoud Assembly Facility for comprehensive testing at Stennis Space Center in January 2020. The static firing test program at Stennis Space Center, known as the Green Run, operated all the core stage systems simultaneously for the first time. Test 7 (of 8), the wet dress rehearsal, was carried out in December 2020 and the fire (test 8) took place on 16 January 2021, but shut down earlier than expected, about 67 seconds in total rather than the desired eight minutes. The reason for the early shutdown was later reported to be because of conservative test commit criteria on the thrust vector control system, specific only for ground testing and not for flight. If this scenario occurred during a flight, the rocket would have continued to fly normally. There was no sign of damage to the core stage or the engines, contrary to initial concerns. The second fire test was completed on 18 March 2021, with all 4 engines igniting, throttling down as expected to simulate in-flight conditions, and gimballing profiles. The core stage was shipped to Kennedy Space Center to be mated with the rest of the rocket for Artemis 1. It left Stennis on April 24 and arrived at Kennedy on April 27. It was refurbished there in preparation for stacking. On 12 June 2021, NASA announced the assembly of the first SLS rocket was completed at the Kennedy Space Center. The assembled SLS is planned to be used for the uncrewed Artemis 1 mission in 2022.
While the first SLS for Artemis 1 is being prepared for launch, NASA and Boeing are constructing the next three, for Artemis 2, Artemis 3, and Artemis 4. Boeing stated in July 2021 that while the COVID-19 pandemic has affected their suppliers and schedules, such as delaying parts needed for hydraulics, they still will be able to provide the Artemis 2 SLS Core stage per NASA's schedule, with months to spare. The spray-on foam insulation process for Artemis 2 has been automated since Artemis 1 for most sections of the core stage, saving 12 days in the schedule. The Artemis 2 forward skirt, which is the foremost component of the Core stage, was affixed on the liquid oxygen tank in late May 2021. July, is set to ship to NASA in March 2023. Artemis 3, assembly elements of the thrust structure began at Michoud Assembly Facility in early 2021. The liquid hydrogen tank that is to be used on Artemis 3 was originally planned to be the Artemis 1 tank, but it was set aside as the welds were found to be faulty.2 Repair techniques were developed, and the tank has reentered production and will be proof tested for strength, for use on Artemis 3.2
==== Construction of EUS for Block 1B ====
As of July 2021, Boeing is also preparing to begin construction of the Exploration Upper Stage (EUS), which is planned to debut on Artemis 4.
=== Planned launches ===
Originally planned for late 2016, the uncrewed first flight of SLS has slipped more than sixteen times and more than five years. As of July 2022, NASA projects the SLS will launch no earlier than 29 August 2022. NASA limits the amount of time the solid rocket boosters can remain stacked to "about a year" from the time two segments are joined. The first and second segments of the Artemis 1 boosters were joined on 7 January 2021. NASA can choose to extend the time limit based on an engineering review. On 29 September 2021, Northrop Grumman indicated that the limit can be extended to eighteen months for Artemis 1, based on an analysis of the data collected when the boosters were being stacked. In late 2015, the SLS program was stated to have a 70% confidence level for the first Orion flight that carries crew, the second SLS flight overall, by 2023; lc=y, NASA delayed Artemis 2 from 2023 to May 2024.
==== Usage beyond Artemis ====
While the SLS is only confirmed for use on the first few Artemis missions, many NASA mission concept studies for robotic missions planned to launch on the SLS, such as:
Neptune Odyssey, Europa Lander, Enceladus Orbilander, Persephone, HabEx, Origins Space Telescope, LUVOIR, Lynx, and Interstellar probe. These concept studies were prepared for possible recommendation by the National Academy's Decadal surveys. The Astronomy and Astrophysics Decadal Survey in 2021 recommended a smaller, merged version of HabEx and LUVOIR preceded by a technology maturation program to reduce cost and schedule risk, although the eventual mission may or may not use SLS. In 2022 the Planetary Science Decadal Survey recommended Enceladus Orbilander as the third highest priority for flagship planetary missions in the 2020s. The Heliophysics Decadal Survey, due to be completed in 2024, is considering the Interstellar Probe mission concept.
2021年1月16日，美国太空总署在斯坦尼斯航天中心测试太空发射系统的引擎，不过引擎启动仅1分钟后就因技术问题提前熄灭，而搜集所需数据至少需要启动4分钟。
2021年3月19日，美国太空总署在斯坦尼斯航天中心测试太空发射系统的引擎，并完成8分钟静态点火测试。
2022年3月18日，太空发射系统转移至甘迺迪太空中心39B发射台，预备进行燃料加注测试。
2022年8月3日，美国太空总署发布Artemis-1任务详情，并暂定8月29日 8:33ET发射。
2022年8月29日上午，已加注完推进剂的太空发射系统，核心级(Core Stage)的1具RS-25发动机冷却管线出现液氢泄漏。由于无法即时解决问题，NASA在倒数暂停于40分钟许久之后宣布取消发射，并延后至9月2日的第2个发射窗口(Launch Window)。
2022年9月3日早上，已加注完液态氧的太空发射系统，由于地面设施中的快速断开连接臂(Quick Disconnect Arm)泄漏液态氢，空气中氢气浓度过高而终止加注燃料，发射倒数暂停于T-2:28:53。最后，NASA官方宣布取消此次发射任务，并延后至之后的发射窗口(Launch Window)，以便修复设施。
美国国家航空暨太空总署的太空发射系统从2011年2月时的参考配置
2022年9月26日，为避免火箭受飓风伊恩(Ian)吹袭而损毁，美国太空总署决定将太空发射系统送返垂直组装大楼，亦代表下次发射窗口将不早于2022年11月。
2022年11月8日，美国太空总署因应飓风妮可(Nicole)吹袭佛罗里达州，将发射时间由11月14日推迟至11月16日。
2022年11月16日，太空发射系统于甘迺迪太空中心39B发射台顺利升空，猎户座号并进入预定轨道。
一个非官方与非正式的单位在预算的最坏状态列出一些太空发射系统的早期发射排程：
== 批评 ==
SLS因计划成本、进展缓慢、缺乏商业参与、立法使用航天飞机组件飞行器的非竞争性而受到批评。
=== 资金 ===
In 2011, Rep. Tom McClintock and other groups called on the Government Accountability Office to investigate possible violations of the Competition in Contracting Act, arguing that Congressional mandates forcing NASA to use Space Shuttle components for the SLS are de facto non-competitive, single-source requirements assuring contracts to existing Shuttle suppliers. The Competitive Space Task Force, in September 2011, said that the new government launcher directly violates NASA's charter, the Space Act, and the 1998 Commercial Space Act requirements for NASA to pursue the "fullest possible engagement of commercial providers" and to "seek and encourage, to the maximum extent possible, the fullest commercial use of space". Opponents of the heavy launch vehicle have critically used the name "Senate launch system",a name that was still being used by opponents to criticize the program in 2021, as "the NASA Inspector General said the total cost of the rocket would reach $27 billion through 2025".
Lori Garver, a former NASA Deputy Administrator, called for canceling the launch vehicle alongside the Mars 2020 rover. Phil Plait shared his criticism of the SLS in light of ongoing budget tradeoffs between the Commercial Crew Development and SLS budgets, also referring to earlier critiques by Garver. In 2019, the Government Accountability Office found that NASA had awarded Boeing over $200 million for service with ratings of good to excellent despite cost overruns and delays. 2019, the maiden launch of the SLS was expected in 2021. NASA continued to expect that the first orbital launch would be in 2021 as late as May 2021.
Inspector General report, showing how NASA used accounting to "mask" a cost increase by moving the boosters (which cost $889 million) from the SLS to another cost center, without updating the SLS budget to matchiv,22|alt=A diagram showing two bars on both sides
NASA moved out $889 million of costs relating to SLS boosters, but did not update the SLS budget to match, a March 2020 Inspector General report found. This kept the budget overrun to 15% by FY 2019.22 At 30%, NASA would have to notify Congress and stop funding unless Congress reapproves and provides additional funding.21–23 The Inspector General report found that were it not for this "masking" of cost, the overrun would have been 33% by FY 2019.iv,23 The GAO separately stated "NASA's current approach for reporting cost growth misrepresents the cost performance of the program".19–20
On 1 May 2020, NASA awarded a contract extension to Aerojet Rocketdyne to manufacture 18 additional RS-25 engines with associated services for $1.79 billion, bringing the total RS-25 contract value to almost $3.5 billion. Ars Technica commented that the average cost of each RS-25 therefore rose to $146 million, so each SLS launch uses $580 million for its four engines. Ars noted that for the cost of just one engine, six more powerful RD-180 engines could be purchased, or nearly an entire Falcon Heavy launch with two-thirds of the SLS lift capacity. Former NASA Administrator Charlie Bolden, who oversaw the initial design and development of the SLS, also criticized of the program in an interview with Politico in September 2020. Bolden said that the "SLS will go away ... because at some point commercial entities are going to catch up." Bolden further stated, "They are really going to build a heavy-lift launch vehicle sort of like SLS that they will be able to fly for a much cheaper price than NASA can do SLS. That's just the way it works."
=== 建议的替代方案 ===
Space Launch System and Falcon 9 at Launch Complex 39, the former is preparing for the Axiom Mission 1, and the latter for the Artemis 1 mission.
In 2009, the Augustine commission proposed a commercial adj=on launcher with lower operating costs and noted that a adj=on launcher was the minimum required to support lunar exploration. In 2011–2012, the Space Access Society, Space Frontier Foundation, and The Planetary Society called for the cancellation of the project, arguing that the SLS will consume the funds for other projects from the NASA budget. U.S. Representative Dana Rohrabacher and others proposed that an orbital propellant depot should be developed and the Commercial Crew Development program accelerated instead.
A NASA study that was not publicly released and another from the Georgia Institute of Technology showed this option to be possibly cheaper. In 2012, the United Launch Alliance also suggested using existing rockets with on-orbit assembly and propellant depots as needed. The lack of competition in the SLS design was highlighted. In the summer of 2019, a former ULA employee claimed that Boeing, NASA's prime contractor for SLS, viewed orbital refueling technology as a threat to the SLS and blocked further investment in it. In 2011, Robert Zubrin, founder of Mars Society and Mars Direct, suggested that a heavy lift vehicle could be developed for $5 billion on fixed-price requests for proposal. In 2010, SpaceX's CEO Elon Musk claimed that his company could build a launch vehicle in the lb payload range for $2.5 billion, or $300 million (in 2010 dollars) per launch, not including a potential upper-stage upgrade.
== 助推器测试相关 ==
400px
400px
== 备注 ==