207/1950 Ú. l. I
Vyhláška ministerstva techniky o čtvrtletních plánech stavební výroby na rok 1950.

207.
VYHLÁŠKA
ministerstva techniky
ze dne 2. března 1950
o čtvrtletních plánech stavební výroby na rok 1950.
Ministerstvo techniky v dohodě se státním úřadem plánovacím a s ministerstvy národní obrany, zahraničního obchodu, vnitra, informací a osvěty, průmyslu, zemědělství, vnitřního obchodu, dopravy, pošt, práce a sociální péče a výživy stanoví podle § 2 odst. 1 písm. b) a § 15 odst. 1 písm. a) vládního nařízení č. 296/1948 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, a se souhlasem předsedy vlády podle § 41 odst. 5 zákona o pětiletém plánu:

§ 1.
Přípustnost staveb v roce 1950.
(1) V roce 1950 lze provádět jen
a) stavby zařazené do prováděcího plánu stavebních investic na rok 1950, pro které byl vydán investiční list podle vládního nařízení č. 17/1950 Sb., o investičním listu pro stavby na rok 1950,
b) stavby ke zvláštním účelům, pokud pro ně nemusí být vydán investiční list,
c) udržovací stavební práce nutné z důvodů hospodářských nebo bezpečnostních, jimiž se nezvyšuje pořizovací hodnota původní investice, ani se neprodlužuje její upotřebitelnost, a
d) stavební práce pro investice zařazené do prováděcího plánu nestavebních investic na rok 1950.
(2) Ve všech případech uvedených v odstavci 1 je třeba, aby stavby nebo stavební práce (dále jen „stavby“) byly zařazeny do čtvrtletních plánů stavební výroby.
§ 2.
Rozvrh úkolů stavební výroby.
(1) Ministerstvo techniky určí na podkladě úkolů stanovených vládou a na podkladě materiálních předpokladů (na př. výše přídělu stavebnin) jednotlivým oborům stavební výroby po jejich slyšení rozsah úkolů stavební výroby na celý rok a pro jednotlivá čtvrtletí a uloží těmto oborům, aby v určeném rozsahu zařazovaly stavby do čtvrtletních plánů stavební výroby a na podkladě těchto plánů stavby řádně a včas provedly.
(2) Obory stavební výroby jsou:
1. Československé stavební závody, národní podnik,
2. stavební oddělení ostatních národních podniků,
3. stavební oddělení státní správy.
4. komunální stavební podniky,
5. komunální podniky městské dopravy,
6. družstevní stavební podniky,
7. soukromé stavební podniky.
(3) Ministerstvo techniky projedná čtvrtletní plány stavební výroby, sestavené jednotlivými obory stavební výroby, s krajskými národními výbory a schvaluje tyto plány; při tom vzájemně skloubí úkoly stavební výroby i jednotlivé plány stavební výroby a dbá toho, aby plány stavební výroby a jejich plnění vyhovovaly zásadám uvedeným v § 3.
§ 3.
Obsah plánů stavební výroby.
(1) Do čtvrtletních plánů stavební výroby lze zařadit jen stavby,
a) které vyhovují ustanovení § 1 odst. 1, jakož i
b) jsou řádně zajištěny (§ 4).
(2) Při zařazování staveb do čtvrtletních plánů stavební výroby nutno dbát zejména toho,
a) aby byly přednostně co nejrychleji dokončovány rozestavěné stavby,
b) aby stavby byly zařazeny v nejvýhodnějším časovém sledu a aby byla zachována plynulost v provádění celkového výrobního úkolu na všechna čtvrtletí roku s plným využitím zimního období,
c) aby byly soustředěny výrobní prostředky, jež nejvíce urychlí postup prací a zkrátí dobu provádění stavby,
d) aby bylo zajištěno plynulé zaměstnání pracujících ve stavebnictví,
e) aby co nejvíce bylo využito strojního zařízení a
f) aby se využilo zlepšení organisace práce na staveništi 1 na stavbách samotných.
(3) Obory stavební výroby jsou odpovědny za to, že nezařadí novou stavbu do čtvrtletních plánů stavební výroby, pokud by čím bylo ohroženo plynulé pokračování v rozestavěných stavbách.
§ 4.
Zajištění stavby.
(1) Stavba se považuje za řádně zajištěnou,
a) má-li technické podklady podle předpisů o všeobecném zadávání stavebních prací a dodávek jedinému podnikateli (vyhláška ministerstva techniky č. 76/1949 Ú. l. II) a předběžnou kalkulaci nákladů; u staveb, pro něž byl vydán prozatímní investiční list, má-li tyto podklady a předběžnou kalkulaci aspoň pro práce, jež se mají provést v příslušném plánovacím čtvrtletí,
b) byl-li stavební projekt projednán a bylo-li vydáno stavební nebo jiné potřebné povolení aspoň úřadem první stolice,
c) je-li zajištěn stavební pozemek,
d) je-li zajištěno plynulé hmotné zásobování,
e) je-li zajištěn počet potřebných pracovníků a
f) jsou-li zajištěny finanční prostředky.
(2) U staveb, pro které podle předpisů o kalkulaci nákladů ve stavebních podnicích nemusí být sestavována předběžná kalkulace nákladů, postačí, jsou-li splněny předpoklady uvedené v odstavci 1 písm. b) až f).
(3) Stavební závod, do jehož čtvrtletního plánu stavební výroby je stavba zařazena, opatřuje stavebniny potřebné pro plynulé hmotné zásobování stavby a odpovídá za splnění této povinnosti; dále zajišťuje ve spolupráci s příslušnými orgány lidové správy pracovníky.
(4) Ministerstvo techniky v dohodě se státním úřadem plánovacím může na návrh příslušného ministerstva povolit výjimky z ustanovení odstavce 1.
§ 5.
Závaznost plánů stavební výroby.
Schválené čtvrtletní plány stavební výroby jsou závazné a mohou být změněny nebo doplněny se souhlasem ministerstva techniky, pouze jde-li o stavby, pro které byl vydán investiční list pro stavby na rok 1950, a to
a) v případě nutnosti odstraněni následků živelných pohrom,
b) pro využití uvolněné kapacity stavební výroby nebo
c) v mimořádných případech odůvodněných hospodářskými požadavky na návrh příslušného ministerstva.
§ 6.
Směrnice.
(1) Ministerstvo techniky vydá v dohodě se státním úřadem plánovacím směrnice o vypracování návrhu čtvrtletních plánů stavební výroby a o projednání tohoto návrhu s krajskými národními výbory.
(2) Provádění čtvrtletních plánů stavební výroby se kontroluje podle Směrnic státního úřadu plánovacího pro kontrolu plnění prováděcího plánu stavebnictví na rok 1950, vydaných v dohodě s ministerstvem techniky.
§ 7.
Zvláštní ustanovení pro Slovensko.
Na Slovensku určuje rozsah úkolů a schvaluje čtvrtletní plány stavební výroby Československých stavebních závodů, národního podniku, ministr techniky na návrh pověřence techniky.

§ 8.
Přechodná ustanovení.
(1) Vyhláška ministerstva techniky č. 3535/1948 Ú. l. I, o evidenčním listu pro stavební investice, se zrušuje. Evidenční listy podle ní vydané pozbývají platnosti dnem 31. prosince 1949 a výjimkou evidenčních listů pro rozestavěné stavby převedené do plánu stavební výroby na rok 1950, které pozbývají platnosti dnem 15. května 1950, pokud provádění těchto staveb nebude podle Směrnic, jež vydá státní úřad plánovací, zastaveno před 15. květnem 1950. V tomto případě pozbývají evidenční listy platnosti dnem, k němuž bylo nařízeno stavbu zastavit.
(2) Do Čtvrtletních plánů stavební výroby pro první a druhé čtvrtletí 1950 lze zařazovat stavby podle směrnic ministerstva techniky, i když nebyl pro ně ještě vydán investiční list na rok 1950. Pro první čtvrtletí 1950 neplatí ustanovení § 2 odst. 3 o schvalování uvedených plánů.
§ 9.
Účinnost.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1950.

Ministr:
Prof. Dr. Ing. Šlechta v. r.