29/1961 Sb.
Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu

29
VYHLÁŠKA
ministerstva národní obrany
ze dne 15. února 1961,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu
Ministerstvo národní obrany v dohodě s dodavatelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi (dále jen „zákon“):

§ 1
Rozsah platnosti
(1) Tyto základní podmínky upravují závazkové vztahy mezi odběrateli a dodavateli při zajišťování úkolů vývoje vojenského materiálu, prováděného podle plánů technického rozvoje. Poddodávky upravují předpisy o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky.*)
(2) Vývoj vojenského materiálu začíná zahájením prací na předběžném projektu podle schválených takticko-technických požadavků a končí vyhotovením dokumentace pro ověřovací sérii.
(3) Na dodávku výrobků ověřovací série se vztahují základní podmínky dodávky výrobků pro ministerstvo národní obrany;**) ustanovení §§ 138 až 143 zákona se na dodávku výrobků ověřovací série vztahují.
(4) Dodavatel je povinen smlouvu uzavřít podle těchto základních podmínek i v tom případě, kdy náklady nejsou hrazeny z rozpočtových prostředků ministerstva národní obrany.
§ 2
Hospodářské smlouvy na vývoj vojenského materiálu
(1) Hospodářské smlouvy na vývoj vojenského materiálu (dále jen „smlouvy“) musí být, pokud jde o čas a předmět plnění, v souladu se schváleným plánem technického rozvoje. Smlouvy obsahují:
a) název úkolu s uvedením čísla jednacího s dodavatelem projednaných a ministerstvem národní obrany schválených takticko-technických požadavků,
b) lhůtu předložení předběžného projektu odběrateli,
c) lhůtu vyjádření odběratele k předběžnému projektu,
d) lhůtu předložení konečného projektu odběrateli,
e) lhůtu vyjádření odběratele ke konečnému projektu,
f) lhůtu pro předložení zprávy o provedení podnikových zkoušek odběrateli,
g) lhůtu pro vyjádření odběratele k výsledkům podnikových zkoušek,
h) počet prototypů a lhůtu předání prototypů odpovídajících schválenému konečnému projektu odběrateli k provedení zkoušek kontrolních,
i) lhůtu pro předání výpisu ze zprávy o výsledcích kontrolních zkoušek dodavateli,
j) počet prototypů a lhůtu pro předání prototypů (nově vyrobených nebo po předchozích úpravách) odběrateli k provedení vojskových zkoušek,
k) lhůtu pro předání hodnocení výsledků vojskových zkoušek dodavateli s rozsahem požadovaných úprav ve shodě s takticko-technickými požadavky,
l) lhůtu pro provedení úprav po vojskových zkouškách dodavatelem,
m) lhůtu pro vyjádření odběratele k provedeným úpravám,
n) lhůtu pro vypracování dokumentace pro ověřovací sérii a lhůtu pro její schválení odběratelem,
o) celkový náklad na vývoj a jeho rozdělení mezi jednotlivé vývojové etapy [písm. a), b), d), f), j), l) a n)] s údajem cenového limitu (předběžného) jednoho kusu (soupravy, jednotky, množství) sériové výroby a s údajem plánované kapacity podniku pro jednotlivé vývojové etapy v konstrukčních a prototypových hodinách (zpřesněný cenový limit bude vypracován na základě zhotoveného a vyzkoušeného prototypu),
p) způsob financování a fakturace,
r) další ujednání, např. o sloučení některých etap vývoje, popřípadě zkoušek, o jiných etapách, rozsah předpokládané dokumentace, ujednání o předložení návrhu harmonogramu přípravy výroby, spolupráce a rozsah povinností odběratele k poskytnutí potřebného materiálu a bojové techniky, zkušebního prostoru pro zkoušky apod.
(2) Na celé období vývoje se uzavírá jediná smlouva, která se popřípadě každoročně v termínech odpovídajících běžné plánovací metodice upřesňuje nebo doplňuje. Smlouvy se uzavírají na tiskopisech vydaných ministerstvem národní obrany.
§ 3
Způsob uzavírání smluv
(1) Odběratel zašle dodavateli určenému výrobním ministerstvem nejpozději do 60 dnů před plánovaným zahájením prací na úkolu tiskopisy smluv, na nichž uvede název úkolu a příslušné takticko-technické požadavky. Kromě toho uvede, zda a jakou pomoc a spolupráci hodlá dodavateli při vývoji poskytnout. Tiskopisy se zasílají v potřebném počtu výtisků pro každý úkol.
(2) Dodavatel je povinen nejpozději do 30 dnů po obdržení tiskopisů zaslat odběrateli návrh smlouvy v dohodnutém počtu vyhotovení. Ve všech vyhotoveních vyplní dodavatel lhůtu jednotlivých etap podle plánu, uvede celkový náklad a jeho rozdělení na jednotlivé etapy, svůj požadavek na spolupráci a pomoc odběratele, rozsah předpokládané dokumentace apod. a všechna vyhotovení podepíše. Odběratel je povinen návrh smlouvy podepsat, vrátit jej dodavateli do 15 dnů po obdržení a ponechat si potřebný počet vyhotovení. Nesouhlasí-li odběratel s některými ustanoveními návrhu smlouvy, připojí ke smlouvě ve stejném počtu vyhotovení podepsaný soupis změn, které navrhuje.
(3) Dodavatel je povinen do 20 dnů ode dne obdržení smlouvy, k níž byl připojen soupis změn, odstranit v dohodě s odběratelem rozpory ve smlouvě. Nedojde-li v této lhůtě k dohodě ani za pomoci nadřízených orgánů, je dodavatel povinen předložit nedohodnuté rozpory k rozhodnutí do dalších 5 dnů Státní arbitráží ČSSR; neučiní-li tak, platí, že přijal znění smlouvy podle návrhu odběratele.
§ 4
Způsob financování a fakturace
Financování a fakturace jsou upraveny zvláštními předpisy.*)
§ 5
Sankce
(1) Dodavatel, který je v prodlení s dodávkou předběžného projektu, konečného projektu, smluveného počtu prototypů ať již ke kontrolním či vojskovým zkouškám, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 4 % z plánovaného nákladu vývoje příslušné etapy.
(2) Dodavatel, který je v prodlení s dodávkou dokumentace pro ověřovací sérii, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 2 % z celkového plánovaného nákladu vývoje.
(3) Odběratel, který je v prodlení s plněním závazků uvedených v § 2 odst. 1 písm. c), e), i), k) a m), je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 2 % z plánovaného nákladu následující etapy.
§ 6
Zacházení s písemnostmi
Se skutečnostmi a písemnostmi, jež se týkají dodávek prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu, musí dodavatel zacházet podle platných směrnic o utajení. S těmito skutečnostmi a písemnostmi smí být seznámen jen nejnutnější počet osob naprosto spolehlivých. Opisy faktur ani jiné doklady týkající se vývoje vojenského materiálu nesmějí být předkládány peněžnímu ústavu dodavatele.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1961.

Ministr:
armádní generál Lomský v. r.

*) Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky č. 225/1959 Ú. l.
**) Vyhláška ministerstva národní obrany č. 6/1959 Ú. l.
*) Vyhláška předsedy Státní plánovací komise a ministra financí č. 196/1959 Ú. l., o zvýšení hmotné zainteresovanosti na rozvoji a zavádění nové techniky, a výklad ministerstva financí k této vyhlášce.