zh_handelsgericht · HG190086 · 2021-10-20 · de
Forderung


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG190086-O U/mk
Mitwirkend: Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Oberrichterin Flurina
Schorta, Handelsrichter Jean-Marc Bovet, Handelsrichterin Anja
Widmer und Handelsrichter Daniel Schindler sowie die Gerichts-
schreiberin Zoë Biedermann
Urteil und Beschluss vom 20. Oktober 2021
in Sachen
A._____,
Klägerin und Widerbeklagte
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____
vertreten durch Rechtsanwältin lic. iur. X2._____
gegen
B._____ AG,
Beklagte und Widerklägerin
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____
betreffend Forderung

- 2 -
Inhaltsverzeichnis
Rechtsbegehren .................................................................................................. 4
Sachverhalt und Verfahren ................................................................................. 6
A. Sachverhaltsübersicht ..................................................................................... 6
a. Parteien und ihre Stellung ......................................................................... 6
b. Prozessgegenstand .................................................................................. 6
B. Prozessverlauf ................................................................................................ 7
a. Klageeinleitung und Widerklage ............................................................... 7
b. Wesentliche Verfahrensschritte ................................................................ 7
Erwägungen ......................................................................................................... 8
I. Formelles ............................................................................................................ 8
1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit / Zulässigkeit der Klage und Widerklage 8
2. Aufhebung und Nichtbekanntgabe der Betreibung .......................................... 9
2.1. Rechtsbegehren um Aufhebung der Betreibung (Ziffer 3) ........................ 9
2.2. Rechtsbegehren um Nichtbekanntgabe der Betreibung (Ziffer 4) ........... 10
2.3. Übrige Prozessvoraussetzungen ............................................................ 10
2.4. Fazit ........................................................................................................ 10
II. Materielles ....................................................................................................... 11
1. Planer-/Bauleitungsvertrag vom 24./25. Mai 2018 ........................................ 11
1.1. Vertragsschluss ...................................................................................... 11
1.2. Inhalt des Vertrags .................................................................................. 11
1.2.1. Vertragsqualifikation ..................................................................... 11
1.2.2. Vertragsbestandteile ..................................................................... 12
1.2.3. Vertragsparteien ........................................................................... 17
1.2.4. Honorarvereinbarung .................................................................... 20
2. Honoraranspruch (Klage) / Honorarrückforderungsanspruch (Widerklage) .. 22
2.1. Unbestrittener und bestrittener Sachverhalt ............................................ 22
2.2. Rechtliches ............................................................................................. 23
2.2.1. Verhandlungsgrundsatz und Beweislast ....................................... 23
2.2.2. Behauptungs- und Substantiierungslast ....................................... 24
2.2.3. Anpassung der Honorarforderung nach dem Äquivalenzprinzip ... 25
2.3. Würdigung .............................................................................................. 25
2.3.1. Honoraranspruch .......................................................................... 25
2.3.1.1. Phase 4.31 (Vorprojekt), q = 9 % .................................................... 26
2.3.1.2. Phase 4.32 (Bauprojekt), q = 21 % ................................................. 29
2.3.1.3. Phase 4.33 (Baubewilligungsverfahren), q = 2.5 % ........................ 30
2.3.1.4. Phase 4.41 (Ausschreibungsplanung), q = 9 % anstatt 18 % ......... 32
2.3.1.5. Phase 4.51 (Ausführungsplanung), q = 16 % ................................. 33
2.3.1.6. Phase 4.52 (Ausführung), q = 29 % ................................................ 35
2.3.1.7. Phase 4.53 (Inbetriebnahme, Abschluss), q = 3.5 % anstatt 4.5 % 36
2.3.1.8. Fazit ................................................................................................ 36
2.3.2. Honorarrückforderungsanspruch .................................................. 37
2.4. Fazit ........................................................................................................ 38
3. Zusatzleistungen ("Nachtragsarbeiten") ........................................................ 38
3.1. Unbestrittener und bestrittener Sachverhalt ............................................ 38

- 3 -
3.2. Rechtliches ............................................................................................. 39
3.3. Würdigung .............................................................................................. 39
3.3.1. Zusatzleistungen ohne Eingangs- und Toilettenbereich (Klage) ... 39
3.3.2. Zusatzleistung für Eingangs- und Toilettenbereich (Klageänderung)
................................................................................................................ 41
3.4. Fazit ........................................................................................................ 41
4. Spesen und Auslagen ................................................................................... 41
4.1. Unbestrittener und bestrittener Sachverhalt ............................................ 41
4.2. Rechtliches ............................................................................................. 42
4.3. Würdigung .............................................................................................. 43
4.4. Fazit ........................................................................................................ 44
5. Honorarminderung (Widerklage) ................................................................... 44
5.1. Parteibehauptungen ................................................................................ 44
5.2. Rechtliches ............................................................................................. 45
5.3. Würdigung .............................................................................................. 47
5.3.1. Erbrachter Leistungsstand und Honoraranspruch ......................... 47
5.3.2. Pflichtverletzungen ........................................................................ 48
5.3.2.1. Standpunkt der Beklagten ............................................................... 48
5.3.2.2. Standpunkt der Klägerin ................................................................. 50
5.3.2.3. Würdigung ....................................................................................... 50
5.4. Fazit ........................................................................................................ 51
6. Schadenersatz (Widerklage) ......................................................................... 51
6.1. Schadenersatz wegen Schlechterfüllung ................................................ 51
6.1.1. Parteibehauptungen ...................................................................... 51
6.1.2. Rechtliches ................................................................................... 52
6.1.3. Würdigung .................................................................................... 53
6.2. Schadenersatz infolge Kündigung zur Unzeit ......................................... 53
6.2.1. Parteistandpunkte ......................................................................... 53
6.2.2. Rechtliches ................................................................................... 54
6.2.3. Würdigung .................................................................................... 55
6.3. Fazit ........................................................................................................ 56
7. Verzugszins ................................................................................................... 56
8. Zusammenfassung und Verfahrensausgang ................................................. 58
9. Kosten- und Entschädigungsfolgen ............................................................... 59
9.1. Gerichtskosten ........................................................................................ 59
9.2. Parteientschädigungen ........................................................................... 60
Dispositiv ........................................................................................................... 61

- 4 -
Rechtsbegehren:
(act. 1 S 2)
" 1. Die Beklagte sei zu verpflichten der Klägerin CHF 87'678.48 zu-
züglich Zins zu 5% seit 12.12.2018 und Betreibungskosten von
CHF 103.30 zu bezahlen.
2 Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... (Zahlungsbefehl
vom 13. Dezember 2018) des Betreibungsamtes Zürich 1 sei auf-
zuheben.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten."
Modifiziertes Rechtsbegehren:
(act. 24 S. 2)
" 1. Die Beklagte sei zu verpflichten der Klägerin CHF 98'878.48 zu-
züglich Zins zu 5% seit 12.12.2018 auf CHF 87'678.48 und Be-
treibungskosten von CHF 103.30 zu bezahlen.
2 Der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... (Zahlungsbefehl
vom 13. Dezember 2018) des Betreibungsamtes Zürich 1 sei auf-
zuheben.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten."
Widerklagerechtsbegehren:
(act. 11 S. 2 f.)
" 1. […]
2. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Be-
klagten und Widerklägerin CHF 50'247.50 zzgl. Zins von 5 % p.a.
auf einen Betrag von
– CHF 26'666.65 seit 8. Dezember 2018;
– CHF 13'333.35 seit 8. Dezember 2018;
– CHF 306.60 seit 2. Juli 2019;
– CHF 100.70 seit 4. Dezember 2018;
– CHF 340.00 seit 14. September 2018;
– CHF 1'973.60 seit 26. Oktober 2018;
– CHF 2'425.95 seit 1. November 2018;

- 5 -
– CHF 3'523.20 seit 31. Dezember 2018;
– CHF 392.05 seit 18. Februar 2019;
– CHF 810.45 seit 14. Mai 2019 sowie
– CHF 374.95 seit 10. Juli 2019
zu bezahlen.
3. Es sei die von der Klägerin und Widerbeklagten gegen die Be-
klagte und Widerklägerin erhobene Betreibung Nr. ... (Zahlungs-
befehl vom 13. Dezember 2018) des Betreibungsamts Zürich 1
aufzuheben.
4. Es sei das Betreibungsamt Zürich 1 anzuweisen, Dritten von der
Betreibung Nr. ... (Zahlungsbefehl vom 13. Dezember 2018) keine
Kenntnis zu geben.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin
und Widerbeklagten."
Modifiziertes Widerklagerechtsbegehren:
(act. 31 S. 2 f.)
" 1. […]
2. Es sei die Klägerin und Widerbeklagte zu verpflichten, der Be-
klagten und Widerklägerin CHF 55'580.80 zzgl. Zins von 5 % p.a.
auf einen Betrag von
– CHF 37'333.30 seit 8. Dezember 2018;
– CHF 8'000 seit 8. Dezember 2018;
– CHF 306.60 seit 2. Juli 2019;
– CHF 100.70 seit 4. Dezember 2018;
– CHF 340.00 seit 14. September 2018;
– CHF 1'973.60 seit 26. Oktober 2018;
– CHF 2'425.95 seit 1. November 2018;
– CHF 3'523.20 seit 31. Dezember 2018;
– CHF 392.05 seit 18. Februar 2019;
– CHF 810.45 seit 14. Mai 2019 sowie
– CHF 374.95 seit 10. Juli 2019
zu bezahlen.
3. Es sei die von der Klägerin und Widerbeklagten gegen die Be-
klagte und Widerklägerin erhobene Betreibung Nr. ... (Zahlungs-

- 6 -
befehl vom 13. Dezember 2018) des Betreibungsamts Zürich 1
aufzuheben.
4. Es sei das Betreibungsamt Zürich 1 anzuweisen, Dritten von der
Betreibung Nr. ... (Zahlungsbefehl vom 13. Dezember 2018) keine
Kenntnis zu geben.
5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klägerin
und Widerbeklagten."
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist Inhaberin eines im Handelsregister des Kantons Zürich eingetra-
genen Einzelunternehmens mit Sitz in Zürich. Sie erbringt Dienstleistungen im Be-
reich der Innenarchitektur (act. 3/2). Die Beklagte ist eine Aktiengesellschaft mit
Sitz in Zürich. Sie erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Tätowieren, Piercen
und Kosmetikarbeiten und bezweckt zudem die Herstellung, den Handel und den
Verkauf von damit zusammenhängenden oder verwandten Produkten (act. 3/3).
b. Prozessgegenstand
Die Beklagte beauftragte die Klägerin mit dem Planer-/Bauleitungsvertrag vom
24./25. Mai 2018 mit der Projektierung und Bauleitung eines Umbauprojekts an
der C._____ [Strasse] ..., ... D._____ [Ortschaft] (act. 3/4). In dieser Liegenschaft,
deren Eigentümer von der E._____ Immobilien GmbH (nachfolgend: E._____),
D._____, vertreten wurde, sollte auf vier Stockwerken ein neuer Piercing- und
Tattoostore der Beklagten entstehen. Die Klägerin kündigte den Vertrag am
18. September 2018 mit sofortiger Wirkung (act. 3/47). Die Klägerin klagt ihren
Honoraranspruch ein, während die Beklagte widerklageweise eine Teilrückzah-
lung der Akontozahlungen, eine Minderung des Honorars sowie Schadenersatz
verlangt.

- 7 -
B. Prozessverlauf
a. Klageeinleitung und Widerklage
Am 15. Mai 2019 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegende Klage
mit den eingangs erwähnten Rechtsbegehren beim hiesigen Gericht ein (act. 1;
act. 3/2-54). Nachdem die Klägerin den Kostenvorschuss von CHF 8'500.– frist-
gerecht bezahlt hatte, wurde der Beklagten mit Verfügung vom 13. Juni 2019 Frist
zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (act. 4; act. 6; act. 7). Am
19. September 2019 reichte die Beklagte ihre Klageantwort ein und erhob Wider-
klage (act. 11; act. 12/1-30). Mit Verfügung vom 24. September 2019 stellte das
Gericht der Klägerin und Widerbeklagten (nachfolgend: Klägerin) die Klageant-
wort und Widerklage zu, unter gleichzeitiger Fristansetzung an die Beklagte und
Widerklägerin (nachfolgend: Beklagte) zur Leistung des Kostenvorschusses für
die Widerklage von CHF 5'600.– und Zuteilung des Verfahrens an die Instrukti-
onsrichterin (act. 13). Die Beklagte bezahlte den Kostenvorschuss innert Frist
(act. 15).
b. Wesentliche Verfahrensschritte
Am 4. November 2019 wurden die Parteien zur Vergleichsverhandlung auf den
12. Dezember 2019 vorgeladen, welche – aufgrund eines Verschiebungsgesuchs
der Beklagten – auf den 10. Februar 2020 verschoben wurde (act. 16; act. 17).
Die Vergleichsverhandlung blieb ohne Ergebnis (Prot. S. 8). Mit Verfügung vom
12. Februar 2020 ordnete das Gericht einen zweiten Schriftenwechsel an, setzte
den Parteien je Frist zur Leistung eines zusätzlichen Vorschusses an und räumte
der Klägerin Frist zur Replik und Widerklageantwort ein (act. 20). Die zusätzlichen
Kostenvorschüsse leisteten die Parteien rechtzeitig (act. 22; act. 23). Die Replik –
unter Vornahme einer Klageänderung – und Widerklageantwort der Klägerin da-
tiert vom 29. April 2020 (act. 24; act. 25/55-216).
Mit Verfügung vom 6. Mai 2020 setzte das Gericht der Beklagten Frist zur Duplik
und Widerklagereplik an (act. 26). Die Beklagte beantragte mit Eingabe vom
13. Mai 2020 eine weitere Kautionierung der Klägerin aufgrund des durch die Kla-
geänderung erhöhten Streitwerts (act. 28). Mit Verfügung vom 14. Mai 2020 wur-

- 8 -
de der Antrag der Beklagten abgewiesen (act. 29). Die Duplik und Widerklagerep-
lik der Beklagten – unter Vornahme einer Klageänderung – datiert vom 9. Juli
2020 (act. 31; act. 32/31-33). Mit Verfügung vom 10. Juli 2020 wurde der Klägerin
schliesslich Frist zur Widerklageduplik angesetzt (act. 33). Diese reichte die Klä-
gerin am 16. Oktober 2020 ein (act. 35). Mit Verfügung vom 19. Oktober 2020
stellte das Gericht der Beklagten die Widerklageduplik zu und hielt den Eintritt des
Aktenschlusses fest (act. 36).
Mit Verfügung vom 21. September 2021 wurde den Parteien Frist angesetzt, zur
Erklärung, ob sie auf die Durchführung der mündlichen Hauptverhandlung – unter
Vorbehalt der Durchführung eines Beweisverfahrens – verzichteten (act. 38). Die
Parteien gaben den Verzicht auf die Durchführung einer mündlichen Hauptver-
handlung bekannt (act. 40; act. 41).
Der Prozess erweist sich als spruchreif (Art. 236 Abs. 1 ZPO).
Erwägungen
I. Formelles
1. Örtliche und sachliche Zuständigkeit / Zulässigkeit der Klage und Widerklage
Das Handelsgericht des Kantons Zürich ist zur Beurteilung der vorliegenden An-
erkennungsklage im Sinne von Art. 79 SchKG unbestrittenermassen örtlich und
sachlich zuständig (act. 1 Rz. 4 ff.; act. 3/4 Ziff. 12; act. 11 Rz. 8 f.; Art. 17 i.V.m.
Art. 9 Abs. 2 und Art. 31 ZPO sowie Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG). Die
Widerklage wurde rechtzeitig mit der Klageantwort erhoben und ist in derselben
Verfahrensart zu beurteilen wie die Hauptklage. Zudem ist ein sachlicher Zusam-
menhang zwischen den beiden Klagen gegeben. Daher ist die Widerklage zuläs-
sig (vgl. dazu auch act. 11 S. 2, Rz. 9; act. 24 Rz. 12; Art. 224 i.V.m. Art. 14 Abs.
1 ZPO). Dasselbe gilt für die beiden Klageänderungen (act. 24 S. 2; act. 31 S. 2
f.). Für sie kommt jeweils dieselbe Verfahrensart zur Anwendung und es besteht
ein sachlicher Zusammenhang zur Klage resp. Widerklage. Zudem erfolgten die
beiden Änderungen rechtzeitig mit der Replik bzw. Duplik, sodass sie zulässig
sind (Art. 227 ZPO).

- 9 -
2. Aufhebung und Nichtbekanntgabe der Betreibung
Die Beklagte beantragt in Ziffer 3 und 4 ihrer Rechtsbegehren die Aufhebung und
Nichtbekanntgabe der gegen sie eingeleiteten Betreibung an Dritte (oben S. 6 f.).
2.1. Rechtsbegehren um Aufhebung der Betreibung (Ziffer 3)
Die richterliche Aufhebung der Betreibung wird in Art. 85 und Art. 85a SchKG ge-
regelt. Sie ist einerseits im summarischen Verfahren am Gericht des Betreibungs-
orts möglich (Art. 85 SchKG), andererseits im ordentlichen und vereinfachten Ver-
fahren im Rahmen einer negativen Feststellungsklage gemäss Art. 85a SchKG.
Bei der Klage nach Art. 85 SchKG handelt es sich um eine rein betreibungsrecht-
liche Streitigkeit, für die das Handelsgericht gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO nicht zu-
ständig ist (Art. 224 i.V.m. Art. 251 lit. c ZPO und Art. 198 lit. e Ziff. 2 ZPO i.V.m.
§ 24 lit. b GoG; DAETWYLER/STALDER, 8. Kapitel: Allgemeiner Verfahrensgang und
Zuständigkeit des Handelsgerichts, in: Brunner/Nobel [Hrsg.], Festschrift Han-
delsgericht Zürich 1866-2016, S. 182 m.w.H.).
Die Beklagte erhebt sodann keine negative Feststellungsklage. Bereits aus die-
sem Grund kann sich ihr Begehren nicht auf Art. 85a SchKG stützen. Die Zustän-
digkeit des Handelsgerichts für solche Klagen wurde zudem vor der Gesetzesre-
vision vom 16. Dezember 2016, in Kraft seit 1. Januar 2019, verneint, da vollstre-
ckungsrechtliche Fragen im Vordergrund standen und das Feststellungsinteresse
mit den betreibungsrechtlichen Zwecken der Klage definiert wurde (Beschluss
HG/ZH HG140182-O vom 23. Februar 2015 E. 3.2.3; DAETWYLER/STALDER,
a.a.O., S. 182 ff.).
Mit der Revision von Art. 85a Abs. 1 SchKG hat sich an der Doppelnatur der Kla-
ge nichts geändert. Vielmehr wurde die Anhebung der Klage erheblich erleichtert,
weil das Verfahren neu ungeachtet eines allfälligen Rechtsvorschlags möglich ist.
Die Klage soll nicht mehr nur die ungerechtfertigte Vollstreckung verhindern, son-
dern als Mittel der Registerbereinigung dienen (BGE 147 III 41 E. 3.4.3; Bericht
der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates vom 19. Februar 2015, BBl
2015 3209, S. 3213, S. 3220). Der Anwendungsbereich der Klage wurde somit
erweitert, indem neben der vollstreckungsrechtlichen Wirkung auch die Register-

- 10 -
bereinigung an Gewicht gewonnen hat. Allerdings sind beide Punkte betreibungs-
rechtlicher Natur und das Feststellungsinteresse wird nach wie vor mit den betrei-
bungsrechtlichen Zwecken der Klage definiert (BGE 147 III 41 E. 3.4.3; ENGLER,
Aus der neueren Zürcher Rechtsprechung zum SchKG, in: BlSchK 2021 117 S.
124). Entsprechend ist das Handelsgericht in sachlicher Hinsicht auch nach er-
folgter Gesetzesrevision nicht zur Beurteilung von Klagen gemäss Art. 85a
SchKG zuständig. Auf das Rechtsbegehren um Aufhebung der Betreibung (Ziffer
3) ist folglich nicht einzutreten.
2.2. Rechtsbegehren um Nichtbekanntgabe der Betreibung (Ziffer 4)
Gemäss Art. 8 Abs. 3 lit. a SchKG geben die Ämter Dritten von einer Betreibung
keine Kenntnis, wenn die Betreibung nichtig oder aufgrund einer Beschwerde o-
der eines gerichtlichen Entscheids aufgehoben worden ist. Die Anwendung dieser
Bestimmung steht in der ausschliesslichen Kompetenz der Betreibungsbehörde,
die das Register führt, und nicht in derjenigen der Zivilgerichte (KREN KOSTKIE-
WICZ,
Orell Füssli Kommentar SchKG, 20. Aufl. 2020, Art. 8a N 34). Entsprechend ist
auch auf das Rechtsbegehren um Nichtbekanntgabe der Betreibung (Ziffer 4)
nicht einzutreten.
2.3. Übrige Prozessvoraussetzungen
Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt und geben zu keinen Weiterun-
gen Anlass.
2.4. Fazit
Auf die Klage und die Widerklage ist einzutreten. Auf die Rechtsbegehren der Be-
klagten um Aufhebung und Nichtbekanntgabe der Betreibung (Ziffer 3 und 4) ist
nicht einzutreten.

- 11 -
II. Materielles
1. Planer-/Bauleitungsvertrag vom 24./25. Mai 2018
1.1. Vertragsschluss
Unbestrittenermassen haben die Parteien am 24./25. Mai 2018 einen gültigen
Planer-/Bauleitungsvertrag abgeschlossen. Die Klägerin wurde mit der Projektie-
rung und Bauleitung des Umbauprojekts an der C._____ ..., ... D._____, beauf-
tragt. Als Entgelt vereinbarten die Parteien ein Festhonorar von CHF 80'000.–
(act. 1 Rz. 10 ff.; act. 3/4; act. 11 Rz. 29 ff., Rz. 127 ff.).
1.2. Inhalt des Vertrags
1.2.1. Vertragsqualifikation
Im vorliegenden Planer-/Bauleitungsvertrag wurde die Klägerin als Innenarchitek-
tin mit sämtlichen Architektenleistungen für den Umbau des neuen Lokals der Be-
klagten an der C._____ ... in D._____ beauftragt (act. 3/4). Dabei handelt es sich
um einen vollkommen zweiseitigen Vertrag, bei dem die Leistungen der Parteien
in einem Austauschverhältnis stehen und die Klägerin grundsätzlich vorleistungs-
pflichtig ist (vgl. Art. 82 OR, EGLI/STÖCKLI, Planerverträge, Verträge mit Architek-
ten und Ingenieuren, 2. Aufl. 2019, § 8 Das Planerhonorar IV.-VII., Rz. 8.181). Es
liegt ein sog. Gesamt-Architekturvertrag vor, d.h. ein Architekturvertrag, der sämt-
liche Architektenleistungen für die Durchführung eines Bauvorhabens erfasst. Da-
bei handelte es sich um einen gemischten Vertrag mit auftragsrechtlichen und
werkvertraglichen Elementen (act. 1 Rz. 111 f.; act. 11 Rz. 196; BGE 134 III 361
E. 5.1; 127 III 543 E. 2a; 114 II 53 E. 2b; 110 II 380 E. 2; 109 II 462 E. 3d; Urteile
BGer 4A_146/2015 vom 19. August 2015 E. 4.1; 4A_90/2013 vom 10. Juni 2013
E. 3; 4A_55/2012 vom 31. Juli 2012 E. 4.4; ZINDEL/SCHOTT, in:
Honsell/Vogt/Wiegand [Hrsg.], Basler Kommentar (nachfolgend: BSK) OR I,
7. Aufl. 2019, Art. 363 N 18; GEHRER/GEHRER CORDEY, in: Münch/Kasper Leh-
ne/Probst [Hrsg.], Schweizer Vertragshandbuch, 3. Aufl. 2018,
73 Architekturvertrag, Rz. 0.7).

- 12 -
Beim Architekturvertrag kommen je nach den konkreten Umständen entweder die
Regelungen des Auftrags- oder diejenigen des Werkvertragsrechts zur Anwen-
dung. Dabei spalten sich nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und herr-
schender Lehre die Rechtsfolgen, solange nur einzelne Leistungen des Architek-
ten zu beurteilen sind. Für die Erstellung von Plänen, das Erstellen von Protokol-
len, das Führen der Buchhaltung und das Aufstellen der Schlussabrechnung sind
die werkvertraglichen Regeln anzuwenden. Demgegenüber findet Auftragsrecht
Anwendung auf die Bauleitung, die Vergabe von Arbeiten, das Ausarbeiten von
Kostenvoranschlägen, die Bauaufsicht, die Prüfung des Bauwerks und die Leitung
von Nachbesserungen (ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 363 N 17). Für die vorzeitige
Auflösung des Gesamt-Architekturvertrags und die Vergütung des Gesamtarchi-
tekten sind gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts gesamthaft und
ausschliesslich die auftragsrechtlichen Regelungen anzuwenden (EGLI/STÖCKLI,
a.a.O., § 8 Das Planerhonorar I.-II., Rz. 8.42; Urteil BGer 4A_230/2013 vom
17. September 2013 E. 2). Grundsätzlich sind die Regelungen des Auftrags- und
Werkvertragsrechts dispositiver Natur. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtspre-
chung ist jedoch Art. 404 OR, der für den gesamten Vertrag Anwendung bean-
sprucht, zwingender Natur (BGE 115 II 464 E. 2a m.w.H.; Urteil BGer
4A_437/2008 vom 10. Februar 2009 E. 1.4 ff. m.H.). Abgesehen von der jederzei-
tigen Kündbarkeit des Vertrags (welchen die Parteien in Ziff. 8 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen [nachfolgend: AVB] zum Planer-/Bauleitungsvertrag vorge-
sehen haben), sind primär die vertraglichen Regelungen der Parteien anzuwen-
den.
1.2.2. Vertragsbestandteile
1.2.2.1. Die Vertragsbestandteile und deren Rangfolge haben die Parteien unter
Ziff. 2 des Planer-/Bauleitungsvertrags festgelegt. Danach gilt in erster Linie die
Vertragsurkunde, sodann die Beilagen 1-3 gemäss Ziff. 13 [recte: 14] und
schliesslich die AVB (act. 3/4). Umstritten ist, ob und in welchem Umfang die SIA-
Ordnung/Normen 102, 112 und 400 anzuwenden sind.
1.2.2.2. Die Klägerin will die SIA-Ordnung 102 für Leistungen und Honorare der
Architektinnen und Architekten einzig zur Erstellung der Honorarabrechnung zur

- 13 -
Anwendung bringen, wobei sie Art. 3.1.5 der SIA-Ordnung 102 anwenden will und
angibt, ihre Leistungen in die drei Phasen (3 Projektierung, 4 Ausschreibung und
5 Realisierung) eingeteilt zu haben. Sie äussert sich jedoch nicht dazu, ob sie die
Ausgabe 2003 oder 2014 meint. Zudem führt sie aus, die SIA-Norm 112 für die
Vertragsverhandlung und zur Gewichtung der Leistungsanteile in Prozenten "q"
verwendet zu haben (act. 1 Rz. 14; act. 24 Rz. 10, Rz. 28 ff.; act. 24 Rz. 31). Die
Beklagte ist der Meinung, die SIA-Ordnung 102 sei in der Ausgabe 2014 gesamt-
haft übernommen worden. Die Anwendung der SIA-Norm 112 bestreitet sie pau-
schal. Allerdings geht sie davon aus, die SIA-Norm 400, die Planungskonventio-
nen abbilde, sei mit der SIA-Ordnung 102 übernommen worden (act. 31 Rz. 45,
Rz. 70, Rz. 110 f., Rz. 121 f., Rz. 133 f., Rz. 143 f.). Die Klägerin bestreitet dies
und weist darauf hin, dass die SIA-Norm 400 für den Hochbau gelte und vorlie-
gend nicht Vertragsbestandteil geworden sei (act. 35 Rz. 10 ff.).
1.2.2.3. Die Regelwerke des Verbandes SIA (schweizerischer Ingenieur- und Ar-
chitektenverein) haben keine allgemeine Verbindlichkeit im Sinne eines Gesetzes
oder einer Verordnung und sie sind auch keine Rechtsquellen eigener Art (GEH-
RER/GEHRER CORDEY, a.a.O., 73 Architekturvertrag, Rz. 1.3; GAUCH, Der Werkver-
trag, 6. Aufl. 2019, Rz. 282 ff. m.w.H.). Sie sind nur in dem Umfang verbindlich,
als sie von den Parteien durch Abrede konkret übernommen wurden und damit
als Vertragsbestandteil Geltung erlangt haben. Die Übernahme kann ausdrücklich
oder stillschweigend erfolgen (GEHRER/GEHRER CORDEY, a.a.O., 73 Architekturver-
trag, Rz. 1.3; GAUCH, a.a.O., Rz. 283 f.; BGE 118 II 295 E. 2b; Urteile BGer
4A_393/2007 vom 3. Dezember 2017 E. 2.1; 4C.261/2005 vom 9. Dezember
2005 E. 2.3). Es gibt drei Möglichkeiten der Übernahme: Die integrale Übernahme
des gesamten Regelwerks – eventuell mit der Vereinbarung von Ausnahmen –,
die Übernahme einzelner Bestimmungen oder Leistungspositionen und der indivi-
duelle Leistungsbeschrieb (GEHRER/GEHRER CORDEY, a.a.O.,
73 Architekturvertrag, Rz.17.3 ff.). Dabei können die Parteien auch frei darüber
entscheiden, welche Ausgabe zur Anwendung gelangen soll (GAUCH, a.a.O., Rz.
284).

- 14 -
1.2.2.4. Fehlt es an einer ausreichenden Angabe der Parteien oder sind sie sich
uneinig, ist der Vertragsinhalt durch Vertragsauslegung zu ermitteln. Zunächst ist
der tatsächliche übereinstimmende Wille der Parteien zu ermitteln (subjektive
Auslegung), wobei nicht auf irrtümlich oder absichtlich falsch verwendete Aus-
drucksweisen abzustellen ist (Art. 18 OR). Lässt sich der tatsächliche Parteiwille
nicht feststellen, ist in objektiver Auslegung nach dem Vertrauensprinzip der mut-
massliche Wille der Parteien zu ermitteln (objektive Auslegung). Dabei sind die
Erklärungen der Parteien so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zu-
sammenhang sowie den gesamten Umständen verstanden werden durften und
mussten (BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Es ist danach zu fragen, was vernünftig und
redlich handelnde Parteien nach Treu und Glaube unter Beachtung der konkreten
Umstände gewollt und ausgedrückt hätten, respektive wie eine Partei eine Wil-
lensäusserung oder Verhaltensweise unter Beachtung sämtlicher Umstände nach
Treu und Glaube verstehen durfte und musste (BGE 144 III 93 E. 5.2.3; 143 III
157 E. 1.2.2 m.w.H.; 142 III 239 E. 5.2.1 m.w.H. = Pra 107 [2018] Nr. 7; 138 III
659 E. 4.2.1 m.w.H.; 131 III 606 E. 4.1 = Pra 95 [2006] Nr. 80; 127 III 444 E. 1b =
Pra 91 [2002] Nr. 22).
1.2.2.5. Betreffend die SIA-Ordnung 102 besteht der übereinstimmende tatsächli-
che Wille der Parteien, dass sie zur Berechnung des Honorars der Klägerin und
damit auch hinsichtlich des zu erbringenden Leistungsanteils zum Vertragsbe-
standteil wurde (act. 1 Rz. 14, Rz. 23 f.; act. 11 Rz. 18, Rz. 29 ff., Rz. 72, Rz. 74,
Rz. 132; act. 24 Rz. 10, Rz. 20, Rz. 28 ff., Rz. 39 f., Rz. 76, Rz. 78 f., Rz. 124,
Rz. 171, Rz. 187, Rz. 201, Rz. 273, Rz. 281; act. 31 Rz. 22). Nicht geklärt ist die
Frage, welche Ausgabe (2003 oder 2014) zur Anwendung gelangen soll (act. 3/4
S. 1, Beilage 2; act. 11 Rz. 3, Rz. 30 ff.; act. 24 Rz. 28 ff.; act. 31 Rz. 2). Zudem
ist die Frage der Übernahme der SIA-Normen 112 und 400 strittig (act. 24 Rz. 31;
act. 31 Rz. 45, Rz. 70, Rz. 110 f., Rz. 121 f., Rz. 133 f., Rz. 143 f.; act. 35 Rz. 11).
Da diesbezüglich kein übereinstimmender tatsächlicher Parteiwille ermittelt wer-
den kann, kommen die Regeln der Vertragsauslegung zur Anwendung und es ist
der hypothetische Parteiwille nach dem Vertrauensprinzip festzustellen.

- 15 -
Dem Planer-/Bauleitungsvertrag ist im Titel zu entnehmen, dass dieser für Archi-
tektenleistungen nach der SIA-Ordnung 102 (2014) erstellt wurde. Beilage 2, die
gemäss Ziff. 1.2 des Planer-/Bauleitungsvertrags den Leistungsumfang der Kläge-
rin definiert, und welche sich spezifisch mit der Vergütung beschäftigt, nimmt Be-
zug auf die SIA-Ordnung 102, indem sie im tabellarischen Teil "29 Honorare Ar-
chitekt" auf "Honorarrechnung nach Ordnung SIA 102 2003" verweist. Ziff. 3.1 des
Pla-
ner-/Bauleitungsvertrags ist anhand der angeführten Ziff. 4.31/4.43/4.33/4.41/
4.51/4.52/4.53 i.V.m. Beilage 2 zu entnehmen, dass die "Honorarabrechnung ge-
mäss SIA 102 sia-norm-sia" zu erstellen ist. Schliesslich sieht Ziff. 4.1 des Pla-
ner-/Bauleitungsvertrags vor, dass die Klägerin bei ihren Kosteninformationen
"Genauigkeitsgrade gemäss Art. 4 der SIA-Ordnung für Leistungen und Honora-
re" einzuhalten hat (act. 3/4).
Die Vertragsauslegung nach dem Wortlaut kommt zu keinem eindeutigen Ergeb-
nis. Hinsichtlich der SIA-Ordnung 102 besteht betreffend die anwendbare Ausga-
be (2003 oder 2014) ein Widerspruch. Zudem wird mit Wörtern wie "nach" oder
"gemäss" nicht eindeutig eine Übernahme zum Ausdruck gebracht, sondern eher
eine Orientierung an den entsprechenden Regelwerken. Dieses Verständnis wird
dadurch gestützt, dass die SIA-Ordnung 102 in Ziff. 2.1 des Planer-
/Bauleitungsvertrags nicht als Vertragsbestandteil aufgelistet wird, demgegenüber
jedoch Art. 4 SIA-Ordnung 102 in Ziff. 4.1 des Planer-/ Bauleitungsvertrags aus-
drücklich angeführt wird. Hinzu kommt, dass im Vertrag bewusst von einzelnen
Bestimmungen abgewichen wird. Beispielsweise wird die von der Klägerin zu er-
bringende Gesamtleistung von q = 100 % auf q = 90 % reduziert (act. 1 Rz. 25 f.,
Rz. 103; act. 11 Rz. 78; act. 24 Rz. 311; act. 31 Rz. 38). Dies führt zum Ergebnis,
dass sich der Vertrag an die SIA-Ordnung 102 anlehnt und punktuell einzelne
Bestimmungen – Art. 3.1.5 und Art. 4 SIA-Ordnung 102 im Zusammenhang mit
dem Leistungsbeschrieb und Art. 5 ff. SIA-Ordnung 102 betreffend die Honorarab-
rechnung – übernimmt. Es kann kein hypothetischer Parteiwille für eine Vollüber-
nahme der SIA-Ordnung 102 festgestellt werden. Da die Ausgabe 2014 die bei
Vertragsschluss geltende war, die tabellarische Ansicht in Beilage 2 hineinkopiert
erscheint und dem Titel im Vertrag widerspricht (act. 3/4 S. 1, Beilage 2), die Be-

- 16 -
klagte explizit von der Ausgabe 2014 spricht (act. 11 Rz. 3, Rz. 30 ff.; act. 31
Rz. 2) und sich die Klägerin nicht zur Ausgabe äussert (vgl. act. 1 Rz. 14; act. 24
Rz. 10, Rz. 28 ff., Rz. 31), ist davon auszugehen, dass die Parteien die Ausgabe
2014 vereinbaren wollten. Im Detail wird soweit nötig darauf zurückzukommen
sein.
Bei der SIA-Norm 112, Modell Bauplanung, handelt es sich um die der SIA-Norm
102 zugrunde liegende Verständigungsnorm, die den Ablauf der Planung und Re-
alisierung phasenbezogen mit verteilten Rollen und frei wählbaren Modulen abbil-
det (GEHRER/GEHRER CORDEY, a.a.O., 73 Architekturvertrag, Rz.1.1). Sie wurde
von der Klägerin erstmals in ihrer Replik angeführt (act. 24 Rz. 31). Die Beklagte
äussert sich nicht konkret dazu (act. 31 Rz. 70). Da weder dem Planer-
/Bauleitungsvertrag noch den Beilagen oder den AVB ein Verweis auf diese Norm
zu entnehmen ist, kann nicht von einer Übernahme ausgegangen werden.
Die SIA-Norm 400, Planbearbeitung im Hochbau, enthält Konventionen und Ar-
beitshilfsmittel für die Herstellung und Verwendung der Pläne im Hochbau. Sie
wurde von der Beklagten erstmals in ihrer Duplik und Widerklagereplik angeführt
(act. 31 Rz. 45, Rz. 110 f., Rz. 121 f., Rz. 133 f., Rz. 143 f.). Die Klägerin bestrei-
tet deren Anwendbarkeit (act. 35 Rz. 11). Weder im Planer-/Bauleitungsvertrag
noch in den Beilagen oder den AVB findet sich ein Hinweis auf diese Norm, wes-
halb nicht von einer Übernahme ausgegangen werden kann.
1.2.2.6. Fazit
Neben der Vertragsurkunde sind in chronologisch absteigender Reihenfolge die
Beilagen 1 bis 3 (1. Raumprogramm, 2. Leistungen des Beauftragten und deren
Vergütung, 3. Termine und Fristen, Projektorganisation) sowie die AVB Vertrags-
bestandteil. Darüber hinaus sind Art. 3.1.5 und Art. 4 der SIA-Ordnung 102 (2014)
für die Berechnung des Honorars der Klägerin hinsichtlich des Leistungsbe-
schriebs sowie im Bedarfsfall Art. 5 ff. SIA-Ordnung 102 (2014) beizuziehen. Die
SIA-Normen 112 und 400 sind vorliegend mangels Übernahme nicht anzuwen-
den.

- 17 -
1.2.3. Vertragsparteien
1.2.3.1. Unbestrittenermassen wurde der Planer-/Bauleitungsvertrag vom
24./25. Mai 2018 zwischen der Klägerin und der Beklagten abgeschlossen. Um-
stritten ist, ob die Eigentümerschaft der Liegenschaft C._____ ... in D._____ bzw.
deren Verwaltung, die E._____, hinsichtlich der Leistungen für den Eingangs- und
Toilettenbereich zur Vertragspartei wurde.
1.2.3.2. Die Klägerin verneint, dass die Eigentümerschaft zur Vertragspartei ge-
worden sei. Sie führt aus, dass die E._____ miteinbezogen worden sei und eine
Kostenübernahme in Aussicht gestellt habe, jedoch selbst nie habe zur Vertrags-
partei werden wollen. Auch die Rechnungsstellung hätte über die Beklagte erfol-
gen sollen (act. 1 Rz. 15, Rz. 26 f., Rz. 40; act. 24 Rz. 25, Rz. 188 ff., Rz. 213,
Rz. 228 ff., Rz. 303, Rz. 314 ff., Rz. 318 ff.).
Die Beklagte bestreitet dies. Sie macht geltend, der Klägerin sei von Anfang an
bekannt gewesen, dass die Vermieterin/Eigentümerschaft ebenfalls in das Bau-
projekt involviert gewesen sei. Die Vermieterin/Eigentümerschaft sei ebenfalls
Vertragspartei und es sei klar gewesen, dass der Leistungsumfang q = 90 % für
CHF 92'500.– festgelegt und aufgrund der von der Vermieterin/Eigentümerschaft
übernommenen Kosten für den Eingangsbereich und die Toiletten auf
CHF 80'000.– bei q = 90 % reduziert worden sei. Diese Kosten seien nicht von
der Beklagten zu übernehmen gewesen (act. 11 Rz. 24 ff., Rz. 142 f., Rz. 153,
Rz. 158; act. 31 Rz. 221, Rz. 242, Rz. 306, Rz. 312, Rz. 314).
1.2.3.3. Vertragspartei eines zwei- oder mehrseitigen Rechtsgeschäftes ist, wer
mit einer oder mehreren Parteien die – ausdrückliche oder stillschweigende –
übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung zum Abschluss eines Vertrags
abgibt (Art. 1 OR). Da ein Vertrag nur Pflichten zwischen Vertragspartnern zu be-
gründen vermag, kann ein Dritter nicht durch einen fremden Vertrag verpflichtet
werden (sog. inter partes-Wirkung; HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner
und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, §11 Rz. 1168). Das Obligationenrecht sieht
jedoch diverse Möglichkeiten vor, in denen sich Drittpersonen durch eigenes Tä-
tigwerden in ein Vertragsverhältnis involvieren können (Stellvertretung Art. 32 ff.

- 18 -
OR, Eintritt eines Dritten Art. 110 OR, Garantievertrag Art. 111 OR, Vertrag zu-
gunsten eines Dritten Art. 112 f. OR, Abtretung einer Forderung Art. 164 ff. OR,
Schuldübernahme Art. 175 ff. OR, Anweisung Art. 466 ff. OR, Bürgschaft Art. 492
ff. OR etc.).
1.2.3.4. Grundsätzlich ist unbestritten und somit erstellt, dass die Parteien des
vorliegenden Verfahrens auch Parteien des Planer-/Bauleitungsvertrags sind.
Dies wird durch den eingereichten Vertrag auch belegt (act. 3/4). Fraglich ist ein-
zig, ob sich der Vertrag zwischen den Parteien auch auf den Eingangs- und Toi-
lettenbereich erstreckt. Diesbezüglich ist der Vertrag mangels übereinstimmenden
tatsächlichen Willens nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (vgl. Erwägung
II.1.2.2.4).
Auf Seite 1 des Planer-/Bauleitungsvertrags ist ersichtlich, dass die Beklagte (Auf-
traggeberin) und die Klägerin (Beauftragte) als Vertragsparteien bezeichnet wer-
den, und dass diese Parteien den Vertrag auf Seite 6 unterzeichnet haben. Die-
selben Vertragsparteien werden in der Projektumschreibung in Beilage 1 genannt.
Auch Beilage 2 ist nichts Neues zu entnehmen. Demgegenüber wird in Beilage 3
von der Beklagten als Auftraggeberin 1/Bauherrschaft 1 gesprochen und von der
E._____ als Auftraggeberin 2/Bauherrschaft 2. Als Rechnungsadresse wird die
Beklagte unter Angabe ihrer Adresse aufgeführt. Dem Organigramm (Beilage 3)
sind die Beklagte und die E._____ als Auftraggeberinnen zu entnehmen (act. 3/4).
Bei Betrachtung des definierten Leistungsumfangs des Planer-
/Bauleitungsvertrags fällt auf, dass gemäss Projektumschreibung vom 14. April
2018 in Beilage 1 sowohl der Eingangsbereich innen und aussen sowie zwei Toi-
letten, eine im Untergeschoss und eine im Obergeschoss, als Teil der zu erbrin-
genden Leistung der Klägerin aufgelistet werden. Der Beilage 2 des Planer-
/Bauleitungsvertrags ist zu entnehmen, dass die Gesamtsumme des Honorars
von CHF 80'000.– exkl. Fassadengestaltung und Nasszellen sowie Reprodukti-
onskosten, erforderliche Fremdaufträge an Spezialisten und Spesen zu verstehen
ist (act. 3/4).

- 19 -
Aus dem Wortlaut ergibt sich somit, dass der Eingangs- und Toilettenbereich Teil
der zu erbringenden Leistung der Klägerin war. Die Parteien sind sich auch einig,
dass sie den gesamten Eingangs- und Toilettenbereich vom Festhonorar ausge-
nommen haben (act. 1 Rz. 26; act. 11 Rz. 141, Rz. 143, Rz. 153; act. 24 Rz. 311;
act. 31 Rz. 312). Zu ihrer Behauptung, dass die Vergütung der Arbeiten betref-
fend den Eingangs- und Toilettenbereich vom Vertrag ausgenommen worden sei,
macht die Beklagte einzig geltend, die Eigentümerschaft hätte die Kosten für den
Eingangs- und Toilettenbereich übernommen (act. 11 Rz. 141 ff., Rz. 153; act. 31
Rz. 312). Sie legt jedoch nicht dar, dass bzw. wie die Eigentümerschaft in den
Vertrag eingetreten sei und ob sie solidarisch oder alleine haften soll. Zum Beweis
der Kostenübernahme der Eigentümerschaft verweist die Beklagte auf die E-Mail
der Klägerin vom 30. April 2018, welcher zu entnehmen ist, dass die Klägerin mit-
teilte, eine Kostengutsprache von der E._____ erhalten zu haben. Das Honorar
für den Eingangsbereich betrage CHF 4'480.– und das für die Toiletten CHF
6'720.–, total also CHF 11'200.–. Diese Summe werde der E._____ verrechnet
(act. 3/9). Daneben verweist sie auf die Schlussrechnung vom 19. Oktober 2018,
der zu entnehmen ist, dass die Fassadengestaltung ohne Eingangsbereich sowie
das Kanalisationsbegehren neben weiteren "Nachträgen" separat in Rechnung
gestellt wurden (act. 3/23). Ferner führt sie eine E-Mail der Klägerin vom 8. Au-
gust 2018 an, in welcher die Klägerin auf Verzögerungen infolge der Kostenüber-
nahme und auf die Themen Kanalsanierung und Baugesuch für die Fassade ein-
geht. Die Klägerin bringe zum Ausdruck, dass diese Kosten nicht Teil ihres Auf-
trags seien und separat mit einem Aufwand von CHF 140.– pro Stunde verrech-
net würden (act. 3/27). Der E-Mail von F._____ der E._____ vom 25. Mai 2018 ist
schliesslich zu entnehmen, dass sich die Eigentümerschaft für eine Kostenbeteili-
gung entschieden hat, wobei auf eine noch stattzufindende ausserordentliche
Versammlung hingewiesen wird. Zudem erfolgt der Hinweis, dass die Eigentü-
merschaft sich vorgestellt hat, dass die Rechnungsstellung über die Beklagte er-
folgen soll (act. 25/156). Mit diesen Beweismitteln ist es der Beklagten nicht ge-
lungen, zu belegen, dass die Eigentümerschaft in den Vertrag eingetreten ist und
die Beklagte von der Bezahlung des Honorars für den Eingangs- und Toilettenbe-
reich entbunden hat. Mangels genügender Hinweise auf eine definitive Kosten-

- 20 -
übernahme durch die Eigentümerschaft unter vollständiger Befreiung der Beklag-
ten können die von der Beklagten offerierten Partei- und Zeugenbefragungen un-
terbleiben.
1.2.3.5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass einzig die Beklagte zur Ver-
tragspartei der Klägerin wurde. Sie beauftragte die Klägerin auch zur Erstellung
des Eingangs- und Toilettenbereichs, wobei die Entschädigung der Klägerin durch
die Parteien nicht geregelt wurde.
1.2.4. Honorarvereinbarung
1.2.4.1. Unbestrittenermassen haben die Parteien ein Festhonorar von
CHF 80'000.– vereinbart. Dabei sind sie von einem Stundenaufwand von ca.
848,4 Stunden à CHF 113'000.– für die Gesamtleistung q = 100 % ausgegangen,
wobei der Leistungsanteil bereits im Vorfeld auf q = 90 % gekürzt wurde (act. 1
Rz. 11, Rz. 26 f., Rz. 103; act. 3/4; act. 11 Rz. 41, Rz. 128, Rz. 141; act. 24
Rz. 171, Rz. 187, Rz. 201, Rz. 273, Rz. 311; act. 31 Rz. 39, Rz. 312).
1.2.4.2. Die Klägerin vertritt den Standpunkt, das Festhonorar sei für einen Zeit-
aufwand von 848.8 Stunden vereinbart worden (zzgl. Auslagen, Aufwendungen
und erforderliche Fremdaufträge an Spezialisten), welche Stundenanzahl schnell
aufgebraucht gewesen sei (act. 1 Rz. 11, Rz. 35, Rz. 95; act. 24 Rz. 171, Rz. 201,
Rz. 273). Die Beklagte entgegnet, beim Festhonorar habe es sich um eine Pau-
schale gehandelt, als Entgelt für das Umbauprojekt (act. 11 Rz. 41, Rz. 72,
Rz. 128, Rz. 149, Rz. 179).
1.2.4.3. Grundsätzlich sind drei Arten von Honorarabreden für Planer zu unter-
scheiden. Entweder wird die Höhe des Honorars mit einem festen Geldbetrag be-
ziffert (sog. Festpreis [Pauschal- oder Globalhonorar]) oder es werden Faktoren
festgelegt, nach denen die Vergütung zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt wer-
den soll; nach effektivem Zeitaufwand oder nach Prozenten des Interessenwertes
(sog. Prozenthonorar), bei dem sich in erster Linie die Anknüpfung an die Baukos-
ten anbietet (sog. Kostenhonorar; EGLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar I.-
II., Rz. 8.18 ff.). Das Pauschalhonorar grenzt sich vom Globalhonorar dahinge-

- 21 -
hend ab, dass die Teuerung nicht berücksichtigt wird (vgl. Art. 5.3.1 SIA-Ordnung
102 [2014]). Dem Inhalt nach fällt eine Festpreisvereinbarung unter die werkver-
tragliche Regelung von Art. 373 OR, die analog auch dann anzuwenden ist, wenn
der Planervertrag als einfacher Auftrag oder gemischter Vertrag qualifiziert wird
(EGLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar I.-II., Rz. 8.19).
1.2.4.4. Die Parteien stimmen überein, ein "Festhonorar" vereinbart zu haben,
sind sich jedoch nicht einig, ob das Festhonorar an die Stundenanzahl von 848.4
Stunden und somit an den effektiven Aufwand gekoppelt wurde. Mangels Be-
hauptungen hinsichtlich eines übereinstimmenden tatsächlichen Willens, ist die
Vertragsklausel nach dem Vertrauensprinzip auszulegen (vgl. Erwägung
II.1.2.2.4). Ziff. 3.1 des Planer-/Bauleitungsvertrags ist zu entnehmen, dass von
einem pauschalen Betrag und von einem Festhonorar gesprochen wird. Bei der
Angabe von CHF 113'000.– für 848.4 Stunden ist von einer "Honorarschätzung
nach Zeitaufwand" und "Berechnung nach Ziff
[4.31/4.32/4.33/4.41/4.51/4.52/4.53]" die Rede. Vergütet werden Grundleistungen
(act. 3/4 Ziff. 3.1). Nicht im Honorar enthalten sind Auslagen und Aufwendungen
sowie die Fassadengestaltung und Nasszellen (act. 3/4 Ziff. 3.2, Beilage 2). Vor-
liegend führt bereits der Wortlaut zu einem eindeutigen Auslegungsergebnis. Un-
ter einem "Festhonorar" und einem "pauschalen Betrag" wird ein fixer Betrag ver-
standen, der als Entgelt geschuldet wird. Dieser ist gerade nicht abhängig vom
tatsächlich geleisteten Aufwand. Um ein Festhonorar definieren zu können, wird
der zu betreibende Aufwand vom Planer abgeschätzt, wobei aber grundsätzlich
keine nachträgliche Korrektur erfolgt, wenn er sich dabei verschätzt. In der Termi-
nologie der SIA-Ordnung 102 (2014) handelt es sich vorliegend um ein Pauschal-
honorar. Da die von den Parteien verwendete Terminologie des "Festhonorars"
nicht falsch oder irreführend ist, wird sie zwecks Einheitlichkeit auch im weiteren
Urteil verwendet.
1.2.4.5. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Parteien als Entgelt für die
Planer- und Bauleitungsleistungen der Klägerin ein Festhonorar in der Höhe von
CHF 80'000.– vereinbart haben.

- 22 -
2. Honoraranspruch (Klage) / Honorarrückforderungsanspruch (Widerklage)
Die Klägerin macht aus dem Planer-/Bauleitungsvertrag einen Honorarrestan-
spruch von CHF 23'555.58 geltend (act. 1 Rz. 104; act. 24 Rz. 79 ff., Rz. 145).
Die Beklagte bestreitet diesen Anspruch und beantragt die Rückerstattung der zu
viel bezahlten Akontozahlungen im Umfang von CHF 37'333.30 (act. 31 Rz. 12,
Rz. 37 ff., Rz. 107 ff.).
2.1. Unbestrittener und bestrittener Sachverhalt
2.1.1. Die Parteien stimmen darin überein, dass sie ein Festhonorar von
CHF 80'000.– für einen Gesamtleistungsanteil von q = 90 % vereinbart haben
(act. 1 Rz. 103; act. 11 Rz. 72, Rz. 141, Rz. 143; act. 24 Rz. 311; act. 31 Rz.
312). Die von der Klägerin zu erbringenden Leistungen wurden gemäss Ziff. 1.2
des Planer-/Bauleitungsvertrags in Beilage 2 in folgende Teilphasen gegliedert
(act. 3/4 S. 2, Beilage 2):
- Phase 4.31 Vorprojekt, q = 9 %
- Phase 4.32 Bauprojekt, q = 21 %
- Phase 4.33 Baubewilligungsverfahren, q = 2.5 %
- Phase 4.41 Ausschreibungsplanung, q = 9 %
- Phase 4.51 Ausführungsplanung, q = 16 %
- Phase 4.52 Ausführung, q = 29 %
- Phase 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss, q = 3.5 %
Um zu einem Gesamtleistungsanteil von q = 90 % zu gelangen, fanden Kürzun-
gen in folgenden Phasen statt (act. 11 Rz. 32, Rz. 36 ff.; act. 24 Rz. 36):
- Phase 4.41 (Ausschreibungsplanung), q = 9 % anstatt q = 18 % davon
Ausschreibungspläne, q = 5 % anstatt q = 10 %
Ausschreibung und Vergabe, q = 4 % anstatt q = 8 %
- Phase 4.53 (Inbetriebnahme und Abschluss), q = 3.5 % anstatt q =
4.5 %
Dokumentation über das Bauwerk, q = 0 % anstatt q = 1 %

- 23 -
Weiter ist unbestritten, dass die Beklagte der Klägerin am 6. Juni 2018 eine erste
Akontozahlung von CHF 26'666.65 und am 2. August 2018 eine zweite Akonto-
zahlung im Betrag von CHF 28'729.15 inkl. CHF 2'062.48 Spesen bezahlt hat
(act. 1 Rz. 96 f.; act. 3/48-49; act. 11 Rz. 138, Rz. 181 ff.; act. 24 Rz. 23, Rz. 276;
act. 31 Rz. 65). Schliesslich sind sich die Parteien einig, dass der Vertrag durch
die Klägerin vorzeitig am 18. September 2018 mit sofortiger Wirkung gekündigt
wurde (act. 1 Rz. 93; act. 3/47; act. 11 Rz. 13, Rz. 51, Rz. 65; act. 24 Rz. 118, Rz.
162).
2.1.2. Die Klägerin führt aus, sämtliche Leistungen mit Ausnahme der Phase 4.53,
d.h. einen Gesamtleistungsanteil von q = 86.5 %, erbracht zu haben, womit ihr ein
Honorarrestanspruch von CHF 23'555.58 zustehe (act. 1 Rz. 104; act. 24 Rz. 79
ff., Rz. 145).
2.1.3. Die Beklagte bestreitet die Ausführungen der Klägerin. Es sei ihr nicht ge-
lungen, die angeblich erbrachten Leistungen zu substantiieren und zu belegen. Im
Maximum werde ihr ein Leistungsanteil von total q = 18 % zugestanden, was ei-
nem Honorar von CHF 16'000.– entspreche (act. 31 Rz. 12, Rz. 37 ff., Rz. 107).
Angesichts der geleisteten Akontozahlungen von CHF 53'333.30.– beziffere sich
ihr Honorarrückforderungsanspruch auf CHF 37'333.30.– (act. 31 Rz. 12, Rz. 40,
Rz. 48 f.).
2.2. Rechtliches
2.2.1. Verhandlungsgrundsatz und Beweislast
In Verfahren, in denen – wie vorliegend – der Verhandlungsgrundsatz gilt, obliegt
es den Parteien und nicht dem Richter, die Tatsachen des Verfahrens zusammen
zu tragen (Art. 55 Abs. 1 ZPO; BGE 123 III 60 E. 3a = Pra 86 [1997] Nr. 107).
Entsprechend trifft sie die Behauptungs- Substantiierungs- und Beweislast sowie
die Bestreitungslast. Gemäss Art. 8 ZGB hat diejenige Partei das Vorhandensein
einer behaupteten Tatsache zu beweisen, die aus ihr Rechte ableitet. Die andere
Partei trifft die Gegenbeweislast (Urteil BGer 4A_82/2019 vom 3. Juli 2019 E.
2.1). Wer Ansprüche aus einem zweiseitigen Vertrag geltend macht, muss bewei-

- 24 -
sen, dass er selbst bereits erfüllt bzw. die Erfüllung angeboten hat oder dass die
Gegenpartei vorleistungspflichtig ist (Art. 82 OR).
2.2.2. Behauptungs- und Substantiierungslast
Die Behauptungslast folgt der Beweislast (BGE 132 III 186 E. 4; Urteile BGer
4A_709/2011 vom 31. Mai 2012 E. 3.1; 4C.166/2006 vom 25. August 2006 E. 3
m.H.). Sie verlangt, dass eine Partei diejenigen Tatsachen angibt, auf die sie ihre
Begehren stützt (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Behauptungslast beinhaltet insbeson-
dere auch die Obliegenheit eines schlüssigen – d.h. widerspruchsfreien und voll-
ständigen – Tatsachenvortrages, wobei ein blosser Verweis auf Akten in der Re-
gel nicht genügt (SUTTER-SOMM/SCHRANK in: Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 55 N 21; Urteile BGer 4A_284/2017 vom
22. Januar 2018 E. 4.2 m.w.H.; 4A_221/2015 vom 23. November 2015 E. 3.1;
4A_317/2014 vom 17. Oktober 2014 E. 2.2 m.H.).
Bestreitet die Gegenpartei die Vorbringen der behauptungsbelasteten Partei sub-
stantiiert (vgl. zum substantiierten Bestreiten: WALTER, in: Hausheer/Walter
[Hrsg.], Berner Kommentar [nachfolgend: BK], Band I/1, Einleitung und Personen-
recht, Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N 191 ff.), trifft die behauptungsbelastete Partei
eine über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast. Die erforder-
lichen Tatsachenbehauptungen müssen so konkret und bestimmt vorgebracht
werden, dass darüber Beweis abgenommen werden kann (WILLISEGGER, in:
Spühler/Tenchio/Infanger [Hrsg.], BSK ZPO, 3. Aufl. 2017, Art. 221 N 29, m.w.H.).
Das genügende Behaupten und Bestreiten der rechtserheblichen Tatsachen ist
eine prozessuale Last, deren Nichterfüllung prozessuale Nachteile für die betref-
fende Partei zur Folge haben kann. Bezüglich unsubstantiiert vorgetragener
Sachverhalte besteht kein Anspruch auf Beweisführung. Der nicht substantiiert
vorgetragene Sachverhalt ist somit dem nicht bewiesenen gleichgestellt (Urteile
BGer 4C.211/2006 vom 26. Juni 2007 E. 3.1; 5P.210/2005 vom 21. Oktober 2005
E. 4.1; WILLISEGGER, a.a.O., Art. 222 N 24).

- 25 -
2.2.3. Anpassung der Honorarforderung nach dem Äquivalenzprinzip
Ein Pauschal- bzw. Festhonorar fällt dem Inhalt nach unter Art. 373 OR, der an
sich zum Werkvertragsrecht gehört, jedoch auch dann anzuwenden ist, wenn der
Planervertrag als gemischter Vertrag zu qualifizieren ist (EGLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8
Das Planerhonorar I.-II., Rz. 8.19). Wird der Vertrag vorzeitig aufgelöst, nachträg-
lich angepasst oder schlechterfüllt, ist das Honorar nach dem Äquivalenzprinzip
anzupassen, d.h. der Gegenwert der vertragskonform erfüllten Arbeiten ist zu ent-
schädigen (EGLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerhonorar IV.-VII., Rz. 8.176 f.;
SCHALLER, in: Honsell [Hrsg.], Kurzkommentar OR, 2014, Art. 394 OR N 15).
2.3. Würdigung
2.3.1. Honoraranspruch
Die Klägerin macht einen Honorarrestanspruch aus dem Planer-
/Bauleitungsvertrag geltend. Zur Durchsetzung des Anspruchs hat sie ihre er-
brachten Leistungen bis zur vorzeitigen Kündigung des Vertrags zu beweisen
(vgl. Erwägung II.2.2.1). Misslingt ihr der Beweis oder gelingt der Beklagten der
Gegenbeweis, dass ein bestimmter Teil der Leistung nicht erfüllt wurde, wird die
Klägerin in diesem Umfang nicht entschädigt und das Festhonorar anteilsmässig
angepasst (vgl. Erwägungen II.2.2.2 und II.2.2.3).
Hinsichtlich des Leistungsumfangs lässt sich die Klägerin erstmals vertieft im
Rahmen ihrer Replik vernehmen. Für die Gliederung folgt sie dem Leistungsbe-
schrieb in Beilage 2 des Planer-/Bauleitungsvertrags (act. 3/4). Für die einzelnen
Teilphasen fügt sie jeweils eine Tabelle ein, welche die Teilphasen in Unterkate-
gorien teilt und den Leistungsanteil "q" angibt, wobei der vereinbarte Gesamtleis-
tungsanteil q = 90 % beträgt (erste und zweite Spalte der Tabelle). Die Klägerin
gibt zwar keine Erklärung zur Herkunft bzw. Entstehung der Tabellen und zum In-
halt der einzelnen Spalten ab, jedoch ist aufgrund der Umstände davon auszuge-
hen, dass der dritten Spalte die von der Klägerin behaupteten, zu erbringenden
Detailleistungen und der vierten Spalte (sofern vorhanden) die erbrachten Leis-
tungen zu entnehmen sind. Im Anschluss an die Tabellen finden sich jeweils Aus-

- 26 -
führungen zu einzelnen Leistungen und eingereichten Unterlagen (vgl. act. 24
Rz. 80 ff.).
Da die Vorbringen der Klägerin von der Beklagten substantiiert bestritten werden,
trägt die Klägerin die Substantiierungs- und Beweislast bezüglich des erbrachten
Leistungsanteils. Für sämtliche Phasen ist vorab festzuhalten, dass dem Planer-
/Bauleitungsvertrag entnommen werden kann, in welche Unterphasen die Phasen
4.31 bis 4.53 aufgeteilt wurden und welchen Umfang die einzelnen Teile in Pro-
zentangaben des Leistungsanteils "q" am Gesamtprojekt hatten (act. 3/4 Beilage
2). Der Projektumschreibung in Beilage 1 ist ein Leistungskatalog zu entnehmen,
der angibt, welche Leistungen wo im Gebäude zu erbringen gewesen sind (act.
3/4 Beilage 1). Aus dem Vertrag und dessen Beilagen erschliesst sich allerdings
nicht, welche Leistungen in welcher Teilphase (4.31 bis 4.53) hätten erbracht
werden müssen. Dies ist von der Klägerin darzulegen. Abzulehnen ist demgegen-
über der Einwand der Beklagten, es hätten sämtliche in der SIA-Ordnung 102
(2014) aufgeführten Detailleistungen erfüllt werden müssen, da die Parteien be-
wusst von der SIA-Ordnung 102 (2014) abgewichen sind (vgl. Erwägung II.1.2.2).
Daher ist nachfolgend für jede Teilphase einzeln zu prüfen, ob die Klägerin die
von ihr zu erbringenden und erbrachten Leistungen substantiiert dargelegt und
bewiesen hat.
2.3.1.1. Phase 4.31 (Vorprojekt), q = 9 %
2.3.1.1.1. Die Klägerin behauptet, in der Phase 4.31 habe sie die in ihrer Tabelle
aufgeführten Leistungen erbracht, die einen Umfang von insgesamt q = 9 % aus-
machen würden (act. 24 Rz. 80 f., Rz. 86). Die Beklagte bestreitet dies und ge-
steht ihr einen maximal erfüllten Leistungsumfang von q = 1.5 % zu (act. 31 Rz.
38, Rz. 113, Rz. 118).
2.3.1.1.2. Die Klägerin führt hinsichtlich des ersten Teils "Studium von Lösungs-
möglichkeiten, Grobschätzung der Baukosten, q = 3 %" aus, es seien diverse
Meetings mit der Bauherrschaft sowie diverse Kontaktaufnahmen mit den Bauin-
genieuren G._____/H._____, mit der Verwaltung E._____, mit der Bauversiche-
rung etc. notwendig gewesen, um Kenntnis über die Aufgabenstellung zu erlan-

- 27 -
gen und die sonstigen Grundlagen zu beschaffen. Als Beweismittel verweist sie
auf das Protokoll der Sitzung vom 5. April 2018 (act. 3/7).
Mit dieser Aufzählung kommt die Klägerin ihrer Behauptungs- und Substantiie-
rungspflicht offensichtlich nicht nach. Es lässt sich nicht nachvollziehen, wann die
Klägerin mit wem Kontakt hatte und welche Leistungen sie wann erbracht hat.
Dem Protokoll der Sitzung vom 5. April 2018 lässt sich entnehmen, dass die Sit-
zung mit Mitarbeitern der Beklagten (I._____, J._____, K._____) sowie mit
L._____(ehem. Projektleiter der Klägerin) stattgefunden haben soll; der Beweis-
wert des Dokuments ist jedoch eingeschränkt, da die Beklagte den Inhalt des Pro-
tokolls bestreitet und es sich um ein von der Klägerin erstelltes Dokument handelt,
das im Entwurfsstadium stehen geblieben ist. Dies ergibt sich daraus, dass weder
ein Datum für die Rückmeldung bzw. stillschweigende Genehmigung des Proto-
kolls noch der Verteiler angegeben wurde (act. 3/7; act. 31 Rz. 114). Zu sämtli-
chen übrigen behaupteten Kontakten unterlässt es die Klägerin gänzlich, Beweise
zu offerieren. Zudem ist den Ausführungen der Klägerin nicht zu entnehmen, wie
die einzelnen Leistungen in Prozenten zu gewichten sind, sodass es nicht möglich
ist, den von der Klägerin erbrachten Leistungsstand zu ermitteln.
Dasselbe gilt für die übrigen von der Klägerin behaupteten Leistungen unter die-
ser Teilphase. Es gelingt ihr zwar, gewisse Tatsachenbehauptungen zu substanti-
ieren und zu belegen, beispielsweise, dass M._____ (von der Klägerin beigezo-
gener Bauleiter für dieses Projekt und Inhaber des Einzelunternehmens Raum
und Möbel) Informationen zu den Themen Statik, Pläne Architektur, Abwasser,
Lüftung Klima und Bewilligung von 1979 beschafft (act. 25/81-82), dass die Kläge-
rin bei der Beklagten Informationen für die Baueingabe zusammengetragen
(act. 3/24) und dass sie Pläne mit handschriftlichen Anmerkungen zum Brand-
schutz gezeichnet hat (act. 3/28). Allerdings erschliesst sich daraus der prozentu-
al erfüllte Leistungsstand nicht.
Schliesslich ist anzumerken, dass der Verweis der Klägerin auf einen Dropbox-
Link "… [Link]", auf den die Beklagte Zugriff gehabt haben soll, ungeeignet ist,
Leistungen der Klägerin zu beweisen. Zwar reichte die Klägerin neben diverser E-
Mails an die Beklagte, in denen der Dropbox-Link mitgeteilt wurde, eine "Dropbox-

- 28 -
Übersicht" ins Recht. Allerdings ist die "Dropbox-Übersicht" nicht chronologisch
aufgebaut, und anhand der Dokumenttitel kann nicht beurteilt werden, was konk-
ret Inhalt der Dropbox war (act. 24 Rz. 80; act. 25/72-78).
Insgesamt gelingt es der Klägerin nicht, den von ihr in dieser Teilphase erbrach-
ten Leistungsanteil substantiiert darzulegen. Mangels genügender Substantiie-
rung ist auf die Abnahme von Beweisen zu verzichten. Festgestellt werden kann
einzig, dass der Leistungsanteil von q = 3 % nicht vollständig erfüllt wurde.
2.3.1.1.3. Hinsichtlich des zweiten Teils "Vorprojekt und Kostenschätzung, q =
6 %" gibt die Klägerin an, Konzepte zu Konstruktionen und Materialien entworfen,
Grundrisslayouts erstellt, Kosten und Termine geschätzt, zahlreiche Moodboards
und Designstories (Visualisierung des Gestaltungskonzepts) erstellt und Kontakt
mit verschiedensten Unternehmen gehabt zu haben (act. 24 Rz. 85 f.). Als Be-
weismittel offeriert sie einen Kostenvoranschlag, als Vorprojekt benannte Design-
stories, ein/e Materialcollage/Moodboard, eine Designstory UG/Toiletten, einen
als "Grundrisslayouts" bezeichneten Plan mit Flächenangaben sowie eine Liste
der Unternehmen (act. 25/83-89). Diese Unterlagen belegen, dass die Klägerin
gewisse Leistungen erbracht hat. Allerdings fehlen beispielsweise Unterlagen hin-
sichtlich der behaupteten Terminplanung, und der als "Grundrisslayouts" bezeich-
nete Plan betrifft nur das Untergeschoss. Die Klägerin substantiiert nicht, welche
Detailleistungen insgesamt konkret unter diese Unterphase gefallen sind und in-
wiefern sie diese erbracht hat. Die Leistungserbringung ist zudem nur teilweise
belegt. Mangels Angaben und anderer Anhaltspunkte ist es dem Gericht auch
nicht möglich, die einzelnen Teilleistungen in Prozentangaben zu gewichten. Da
die Klägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit nicht ausreichend nachgekommen
ist, hat keine Beweisabnahme zu erfolgen. Festzuhalten ist einzig, dass der Leis-
tungsanteil von q = 6 % nicht vollständig erfüllt wurde.
2.3.1.1.4. Im vorliegenden Verfahren gilt die Dispositionsmaxime, d.h. das Gericht
darf einer Partei nicht mehr und nichts anderes zusprechen, als sie verlangt, und
nicht weniger, als die Gegenpartei anerkannt hat (Art. 58 Abs. 1 ZPO). Die Be-
klagte beantragt mit ihrer Widerklage die Rückzahlung der Akontozahlungen, die
den Leistungsanteil von q = 18 % übersteigen. Von den q = 18 % entfallen q =

- 29 -
1.5 % auf die Phase 4.31 (vgl. act. 31 S.2, Rechtsbegehren Ziffer 2, Rz. 12, Rz.
37 f., Rz. 39, Rz. 107, Rz. 113, Rz. 118). Da die Klägerin ihren erbrachten Leis-
tungsanteil in der Phase 4.31 nicht ausreichend substantiiert und belegt hat, und
die Beklagte ihre Akontozahlungen in dieser Phase bis zum Leistungsanteil von
q = 1.5 % zurückfordert, ist im vorliegenden Verfahren aufgrund der Dispositi-
onsmaxime von einem erbrachten Leistungsanteil von q = 1.5 % auszugehen.
2.3.1.2. Phase 4.32 (Bauprojekt), q = 21 %
2.3.1.2.1. Die Klägerin macht geltend, sämtliche Leistungen im Umfang von
q = 21 % erbracht zu haben (act. 24 Rz. 87 ff., Rz. 94). Die Beklagte wendet ein,
die Klägerin habe in der Phase 4.32 einen maximalen Leistungsanteil von q =
3.5 % erreicht (act. 31 Rz. 38, Rz. 121 ff., Rz. 130).
2.3.1.2.2. Die Klägerin führt hinsichtlich des ersten Teils "Bauprojekt, q = 13 %"
aus, es hätten "mehrere" Besprechungen zwischen den Parteien stattgefunden,
sie habe Projektpläne zusammen mit dem Konstruktions- und Materialkonzept
präsentiert und das Terminprogramm in Absprache mit den Handwerkern vorbe-
reitet (act. 24 Rz. 89 f.). Als Beweismittel offeriert sie das Projektdossier vom 13.
Juni 2018, eine noch nicht finalisierte Excel Tabelle hinsichtlich der zu verwen-
denden Materialien, das Terminprogramm, Stand 4. Juli 2018, sowie die Liste der
Unternehmen dieser Phase (act. 25/90-93). Damit ist die Klägerin ihrer Substanti-
ierungs- und Beweislast erneut nur ungenügend nachgekommen. Insbesondere
fehlen Angaben dazu, wann mit wem welche Besprechung stattgefunden hat. Es
ist nicht ersichtlich, welche Pläne in welchem Massstab erstellt und wann wem
präsentiert wurden, und ein ausgearbeitetes Konstruktions- und Materialkonzept
liegt nicht vor. Auch finden sich keine Angaben zur Gewichtung einzelner Leistun-
gen. Entsprechend ist davon auszugehen, dass der Leistungsanteil von q = 13 %
nicht substantiiert wurde.
2.3.1.2.3. Betreffend den zweiten Teil "Detailstudien, q = 4 %" macht die Klägerin
geltend, sie habe die im ersten Teil "Bauprojekt" genannten Pläne und Konzepte
mit den Bauherren und Spezialisten spezifiziert und angepasst (act. 24 Rz. 91).
Dazu verweist sie auf Layouts, die – teilweise auch in einem Dokument – unter-

- 30 -
schiedliche Daten im Zeitraum Juni bis August 2018 aufweisen (act. 25/94-97).
Welche Tatsachenbehauptungen damit konkret bewiesen werden sollen, ist nicht
ersichtlich. Es fehlen wiederum jegliche Angaben dazu, mit wem wann was be-
sprochen wurde. Sodann ist unklar, welche Detailleistungen in dieser Unterphase
gesamthaft hätten erbracht werden müssen. Die Klägerin ist ihrer Substantiie-
rungsobliegenheit nicht nachgekommen und der Leistungsanteil von q = 4 % ist
als nicht erfüllt zu betrachten.
2.3.1.2.4. Hinsichtlich des dritten Teils "Kostenvoranschlag, q = 4 %" erklärt die
Klägerin, sie habe den Projektumfang basierend auf sämtlichen bisherigen Er-
kenntnissen berechnet. Sie verweist auf das Dokument "Projekt Zwischenstand
13.06.2018" (act. 25/90), das sich ebenfalls auf der Dropbox befunden habe
(act. 25/72-78). Zudem habe sie mit mehreren Unternehmen, insbesondere
N._____, O._____, P._____, Q._____, R._____ etc., bezüglich der Vitrinen, der
Schaufensterfiguren und der Präsentationsmittel zusammen gearbeitet. Diesbe-
züglich reicht sie E-Mail-Korrespondenz mit Personen der vorstehenden Unter-
nehmen ein (act. 25/98-103). Schliesslich verweist sie erneut auf die Liste mit Un-
ternehmen der Phase 4.32 (act. 25/93). Mit diesen Angaben belegt die Klägerin
weder, dass sie einen Kostenvoranschlag erstellt hat noch lässt sich ein solcher in
den von der Klägerin bezeichneten Unterlagen auffinden. Sie ist ihrer Substantiie-
rungsobliegenheit nicht nachgekommen. Ihr Leistungsanteil von 4 % ist nicht be-
legt.
2.3.1.2.5. Da die Klägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit nicht ausreichend
nachgekommen ist, kann einzig festgestellt werden, dass der Leistungsanteil von
q = 21 % in der Phase 4.32 nicht vollständig erfüllt wurde. Weil im vorliegenden
Verfahren – wie vorstehend unter Erwägung II.2.3.1.1.4 ausgeführt – die Disposi-
tionsmaxime zur Anwendung gelangt, ist in der Phase 4.32 von einem Leistungs-
anteil von q = 3.5 % auszugehen.
2.3.1.3. Phase 4.33 (Baubewilligungsverfahren), q = 2.5 %
2.3.1.3.1. Die Parteien thematisieren unter diesem Punkt vor allem das Projekt
Barbetrieb. Sie stimmen darin überein, dass dieses Projekt nicht weiter verfolgt

- 31 -
wurde (act. 1 Rz. 30 ff.; act. 11 Rz. 145 ff.; act. 24 Rz. 116 f., Rz. 193 ff.; act. 31
Rz. 164, Rz. 174 ff., Rz. 225). Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt, Leis-
tungen für das Barprojekt erbracht zu haben, bevor die Beklagte davon Abstand
genommen habe, sodass ihr der gesamte Leistungsanteil von q = 2.5 % zu ent-
schädigen sei, was von der Beklagten auch anerkannt worden sei (act. 1 Rz. 30
ff.; act. 24 Rz. 117, Rz. 126, Rz. 193 ff.). Die Beklagte entgegnet, es habe sich
vorliegend um eine Bestellungsänderung gehandelt, weshalb das Festhonorar um
die Minderleistung zu kürzen sei. Die Klägerin habe maximal einen Leistungsan-
teil von q = 1 % erbracht (act. 11 Rz. 76.8, Rz. 147; act. 31 Rz. 27 f., Rz. 38; Rz.
83, Rz. 174 ff., Rz. 225, Rz. 228).
2.3.1.3.2. Bezüglich des Baubewilligungsverfahrens belegt die Klägerin, die Bewil-
ligung für die Allmendnutzung für Bauinstallationen eingeholt zu haben, welche
am 7. Juni 2018 unter Auflagen erteilt wurde (act. 24 Rz. 193; act. 25/158). Sie
macht jedoch keine Angaben dazu, welchen prozentualen Anteil sie vom Leis-
tungsanteil q = 2.5 % erbracht hat. Ferner führt sie aus, das Barprojekt projektiert
und geplant sowie mit Möbelherstellern in Italien und mit diversen Gastroplanern
in der Schweiz kommuniziert zu haben. Sie habe das Bewilligungsgesuch für den
Barbetrieb vorbereitet, das Gastrokonzept inkl. hindernisfreies Bauen entworfen
und mit der Beklagten kommuniziert (act. 24 Rz. 117, Rz. 126, Rz. 193 ff.). Die
Klägerin offeriert Korrespondenz mit der Beklagten inkl. Sitzungsprotokoll vom
16. August 2018 (act. 3/10-13; act. 25/160; act. 25/163; act. 25/165) sowie Kor-
respondenz mit L._____ (act. 25/159) als Beweise für die Leistungen im Zusam-
menhang mit der Bar. Zudem reicht sie Korrespondenz mit einem Möbelhersteller
in Italien ein (act. 25/161). Schliesslich liegt das vorbereitete Gesuch um Erteilung
einer Betriebsbewilligung vor (act. 25/162).
2.3.1.3.3. Damit gelingt es der Klägerin zwar zu belegen, dass sie unter diesem
Titel gewisse Leistungen erbracht hat. Nicht nachvollziehbar ist aber der genaue
vereinbarte Leistungsumfang. Da auch Arbeiten an der Fassade geplant waren
(vgl. act. 3/4 Beilage 1) ist davon auszugehen, dass noch weitere Bewilligungen
einzuholen gewesen wären. In der Phase 4.33 ist aufgrund der Dispositionsma-
xime (vgl. Erwägung II.2.3.1.1.4) von einem Leistungsanteil von q = 1 % auszu-

- 32 -
gehen. Somit erübrigen sich Ausführungen zur Anpassung des Vertrages infolge
wesentlicher Vertragsänderung.
2.3.1.4. Phase 4.41 (Ausschreibungsplanung), q = 9 % anstatt 18 %
2.3.1.4.1. Die Parteien sind sich einig, dass der zu erbringende Leistungsanteil in
der Phase 4.41 bei Vertragsschluss von q = 18 % auf q = 9 % reduziert wurde,
und dass keine Ausschreibung im eigentlichen Sinn stattgefunden hat. Allerdings
legen sie nicht dar, welche Leistungen – neben der Durchführung des Ausschrei-
bungsverfahrens – konkret entfallen sind. Der Gesamtleistungsaufwand dieser
Phase wurde einfach um die Hälfte reduziert (act. 1 Rz. 25; act. 11 Rz. 32, Rz. 78;
act. 24 Rz. 36, Rz. 99; act. 31 Rz. 21, Rz. 38, Rz. 140). Die Klägerin stellt sich auf
den Standpunkt, sämtliche Leistungen im Umfang von q = 9 % erfüllt zu haben
(act. 24 Rz. 96, Rz. 99). Die Beklagte gesteht der Klägerin eine maximale Leis-
tungserbringung von q = 2 % zu (act. 31 Rz. 38, Rz. 136).
2.3.1.4.2. Die Klägerin gibt an, "unterschiedlichste" Unterlagen erstellt, "diverse"
Angebote bei Lieferanten, Handwerkern, Baudienstleitern etc. basierend auf den
Plänen eingeholt, wenn möglich Bestellungen getätigt und die Kostenzusammen-
stellungen vorbereitet zu haben. Da wegen zeitlicher Knappheit keine Ausschrei-
bung stattgefunden habe, habe sie auf Unternehmen zurückgegriffen, die ihr als
zuverlässig bekannt gewesen seien, und wenn möglich habe sie diese auch
gleich beauftragt (act. 24 Rz. 97 ff.). Sie reicht diverse Unterlagen, namentlich
Korrespondenz betreffend die Offerteinholung für Keramikfliessen, Vitrinen, die
Möbelplanung, noch nicht bzw. nur teilweise ausgefüllte Angebotsvorlagen, eine
Kostenzusammenstellung, die Anfrage an den Sanitär, eine Offerte für Plattenar-
beiten, die Bestellung und Rechnung der Lampen, das Angebot zur Sanierung der
WC-Anlagen sowie Offerten betreffend Stechschild und Leuchtschrift, Gerüstbau,
äussere Malerarbeiten, Elektroplanung sowie Lüftung und Klimaanlage als Be-
weismittel ins Recht und verweist auf die Dropbox (act. 25/72-78; act. 25/104-
121).
2.3.1.4.3. Die ausserordentlich pauschale Tatsachendarstellung der Klägerin ist
wiederum nicht genügend, um ihrer Substantiierungsobliegenheit nachzukom-

- 33 -
men. Es fehlen jegliche Ausführungen dazu, wann die Klägerin bei welchen Un-
ternehmen wozu genau Offerten eingeholt hat und inwiefern sie damit ihren ver-
einbarten Aufgaben in der Phase 4.41 nachgekommen ist. Den vorgelegten Do-
kumenten ist zwar zu entnehmen, dass Leistungen erbracht und Offerten einge-
holt wurden, allerdings lässt sich der konkret erbrachte Leistungsanteil in dieser
Phase nicht beziffern, ohne Mutmassungen anzustellen. Aufgrund der Dispositi-
onsmaxime (vgl. Erwägung II.2.3.1.1.4) ist daher von einem Leistungsanteil von
q = 2 % auszugehen.
2.3.1.5. Phase 4.51 (Ausführungsplanung), q = 16 %
2.3.1.5.1. Die Klägerin führt aus, sämtliche Leistungen im Umfang von q = 16 %
erbracht zu haben (act. 24 Rz. 101). Die Beklagte stellt sich demgegenüber auf
den Standpunkt, die Klägerin habe maximal Leistungen im Umfang von q = 1 %
erbracht (act. 31 Rz. 38, Rz. 146).
2.3.1.5.2. Hinsichtlich des ersten Teils "Ausführungspläne, q = 15 %" macht die
Klägerin geltend, konkrete Ausführungspläne basierend auf den weiterentwickel-
ten Projektplänen und Layouts, wie massstabsgetreue Ansichten und Visualisie-
rungen sowie Pläne für die Elektroanschlüsse, jeweils inkl. der entsprechenden
Masse, erstellt zu haben (act. 24 Rz. 102). Dazu offeriert sie neben dem Hinweis
auf die Dropbox diverse Pläne, die grossmehrheitlich mit August 2018 datiert sind
und sowohl Masse als auch Hinweise auf Materialien etc. enthalten. Damit belegt
sie, dass sie ihre Leistungspflicht mindestens teilweise erfüllt hat. Allerdings weist
die Beklagte zu Recht darauf hin, dass die Klägerin mit der beispielhaften Aufzäh-
lung der konkret erstellten Pläne und der Einreichung diverser Unterlagen der
Substantiierungsobliegenheit nicht genügend nachgekommen ist (act. 31
Rz. 147), denn es lässt sich nicht nachvollziehen, was für Pläne insgesamt zu er-
arbeiten waren, welche Pläne vollständig erstellt wurden und inwiefern damit wie-
viel Prozent des Leistungsanteils "q" erfüllt sind.
Ferner gibt die Klägerin an, mehrfach Designvorschläge zu den Wechselstationen
erarbeitet und diese der Beklagten gezeigt zu haben, letztmals am 2. September
2018 (act. 24 Rz. 103). Dazu verweist sie auf das Protokoll der Sitzung vom

- 34 -
16. August 2018, dessen Inhalt die Beklagte bestreitet (act. 31 Rz. 149), sowie
auf die
E-Mail an die Beklagte bzw. S._____ (act. 3/12; act. 25/135). Anhand dieser Aus-
führungen kann wiederum nicht nachvollzogen werden, welche Leistung die Klä-
gerin in welchem Umfang beweisen will. Eine Leistungserbringung von q = 15 %
hat sie nicht substantiiert.
2.3.1.5.3. Den zweiten Teil "Werkverträge, q = 1 %" erachtet die Klägerin als
durch die Beklagte anerkannt, weshalb sie auf weitere Ausführungen verzichtet
(act. 24 Rz. 105). Die Beklagte bestreitet dies und weist darauf hin, dass sie an-
gegeben habe, dass es sich um eine blosse Schätzung handle, und dass sie ein-
leitend alles bestritten habe, was nicht ausdrücklich anerkannt worden sei. Zudem
stehe ihr die Möglichkeit offen, Bestreitungen erst in der Duplik vorzutragen (act.
31 Rz. 150, Rz. 172).
Mit der Klägerin ist davon auszugehen, dass die Bestreitung der Beklagten in der
Klageantwort nicht genügend substantiiert war. Allerdings steht es den Parteien
nach gefestigter bundesgerichtlicher Rechtsprechung im ordentlichen Verfahren –
mit unbeschränkter doppelter Äusserungsmöglichkeit – offen, in ihrem zweiten
unbeschränkten Sachvortrag vorbehaltlos neue Tatsachen und Beweismittel in
das Verfahren einzubringen, weshalb auch das Vorbringen neuer Bestreitungen in
der Duplik zulässig ist (vgl. Urteil BGer 4A_498/2019 vom 3. Februar 2020 E. 1.5
m.w.H.). Somit gilt die Leistungserbringung der Klägerin als durch die Beklagte
bestritten (act. 31 Rz. 150, Rz. 172). Die Klägerin hat es versäumt, ihre Leistun-
gen unter dem Titel "Werkverträge" darzulegen. Daher hat sie auch diese Leis-
tungen im Umfang von q = 1 % nicht substantiiert, weshalb kein Beweisverfahren
durchzuführen ist.
2.3.1.5.4. Einmal mehr ist es der Klägerin nicht gelungen, den tatsächlich erbrach-
ten Leistungsstand ausreichend zu substantiieren und zu belegen. Dieser lässt
sich nicht feststellen, ohne Mutmassungen anzustellen. Es ist davon auszugehen,
dass der Leistungsanteil von q = 16 % nicht vollständig erfüllt wurde. Demgemäss
ist in der Phase 4.51 aufgrund der Dispositionsmaxime (vgl. Erwägung
II.2.3.1.1.4) von einem Leistungsanteil von q = 1 % auszugehen.

- 35 -
2.3.1.6. Phase 4.52 (Ausführung), q = 29 %
2.3.1.6.1. Hinsichtlich der Phase 4.52 macht die Klägerin geltend, sämtliche Leis-
tungen im Umfang von q = 29 % erbracht zu haben (act. 24 Rz. 109). Die Beklag-
te bestreitet dies und gesteht der Klägerin eine maximale Leistungserbringung
von q = 9 % zu (act. 31 Rz. 38, Rz. 156).
2.3.1.6.2. Für den ersten Teil "Gestalterische Leitung, 6 %" erläutert die Klägerin,
die gestalterische Leitung, die Kontrolle über Bestellungen und zu verarbeitende
Produkte sowie generell die Kontrolle der Qualität der Arbeiten auf der Baustelle
ausgeübt und die Beklagte regelmässig informiert zu haben (act. 24 Rz. 110). Da-
zu offeriert sie abermals das Protokoll der Sitzung vom 16. August 2018 inkl. E-
Mail, den Dropbox-Link, ihre Parteibefragung und die Zeugenbefragung von
M._____ (act. 3/12-13; act. 25/72-78). Die Ausführungen der Klägerin sind erneut
sehr pauschal gehalten. Es fehlen Angaben, zu welchen Personen sie wann Kon-
takt hatte, wann sie welche Kontrollen über Bestellungen oder auf der Baustelle
ausgeübt und wann sie die Beklagte informiert hat. Entsprechend kann nicht
nachvollzogen werden, ob die Klägerin die gesamte Leistung im Umfang von
q=6% erbracht hat. Die Klägerin ist ihrer Substantiierungsobliegenheit erneut nur
ungenügend nachgekommen, weshalb kein Beweisverfahren durchzuführen ist.
Die Leistungen im Umfang von q = 6 % sind nicht substantiiert und belegt.
2.3.1.6.3. Hinsichtlich des zweiten Teils "Bauleitung und Kostenkontrolle, 23 %"
gibt die Klägerin an, die Bauleitung und die Kostenkontrolle ausgeübt zu haben,
insbesondere habe sie transparent über die Kostenentwicklung informiert und
zwischen der Beklagten und den beauftragten Unternehmen – aufgrund der un-
zuverlässigen Bezahlung der Beklagten – geschlichtet (act. 24 Rz. 111). Sie ver-
weist auf die Leistungszusammenstellung betreffend den Stand der Arbeiten am
17. September 2018, die belegen soll, dass die Klägerin alle Arbeiten bis und mit
Phase 4.52 erfüllt habe (act. 25/142). Neben dieser Leistungszusammenstellung
offeriert die Klägerin als Beweismittel Korrespondenz mit der Beklagten hinsicht-
lich Zahlungen (act. 25/137-138), eine Aufstellung der Ausstattungskosten
(act. 25/139), eine Kostenschätzung datierend vom 16. August 2018 (act. 25/140)
sowie Korrespondenz der Klägerin mit der Beklagten hinsichtlich Nachtragsbestel-

- 36 -
lungen (act. 25/141). Zudem verweist sie abermals auf das umstrittene Protokoll
der Sitzung vom 16. August 2018 (act. 3/12). Mit diesen Tatsachenbehauptungen
und Beweismitteln vermag die Klägerin die Erfüllung ihrer Leistungspflicht jedoch
nicht ausreichend zu substantiieren und zu belegen, da insbesondere Angaben
hinsichtlich des Leistungsumfangs einzelner Handlungen und der Daten, an wel-
chen konkrete Bauleitungs- und Kontrollaufgaben vorgenommen wurden, fehlen.
Auch ist das Dokument mit dem Stand der Arbeiten per 17. September 2018 nicht
geeignet, die umfassende Erfüllung sämtlicher Leistungspflichten der Klägerin in
dieser Phase zu beweisen. Einerseits handelt es sich dabei um die Aufstellung
einer Partei und somit um eine blosse Parteibehauptung. Andererseits gesteht die
Klägerin selbst zu, dass das Vertragsverhältnis "im Zuge der Vollendung dieser
Phase" aufgelöst worden sei, ohne aber zu behaupten oder gar zu belegen, dass
die Umbauarbeiten vollständig abgeschlossen waren. Mangels genügender Sub-
stantiierung hat unter diesen Umständen eine Abnahme der vielen, von der Klä-
gerin offerierten, Partei- und Zeugenbefragungen zu unterbleiben. Die Klägerin
hat die Leistungserbringung im Umfang von q = 23 % nicht substantiiert.
2.3.1.6.4. Zusammengefasst ist davon auszugehen, dass die Klägerin den tat-
sächlich erbrachten Leistungsstand nicht ausreichend substantiiert und belegt hat.
Dieser lässt sich nicht feststellen, ohne Mutmassungen anzustellen. Der Leis-
tungsanteil von q = 29 % wurde somit nicht vollständig erfüllt. Aufgrund der Dis-
positionsmaxime (vgl. Erwägung II.2.3.1.1.4) ist in der Phase 4.52 von einem
Leistungsanteil von q = 9 % auszugehen.
2.3.1.7. Phase 4.53 (Inbetriebnahme, Abschluss), q = 3.5 % anstatt 4.5 %
Die Parteien sind sich einig, dass die Phase 4.53 nicht erfüllt wurde (act. 1 Rz. 29,
Rz. 104; act. 11 Rz. 76.12, Rz. 78; act. 24 Rz. 122; act. 31 Rz. 38, Rz. 169). Ent-
sprechend ist der Leistungsanteil in dieser Phase auf q = 0 % festzusetzen.
2.3.1.8. Fazit
Im Ergebnis ist festzuhalten, dass die Klägerin weder den genauen Inhalt ihrer
Leistungspflicht gemäss dem Planer-/Bauleitungsvertrag noch die Erfüllung der-

- 37 -
selben ausreichend substantiiert hat. Im vorliegenden Verfahren ist von einem er-
brachten Leistungsanteil von q = 18 % auszugehen. Entsprechend ist die Klage
im Umfang der Honorarrestforderung von CHF 23'555.58 abzuweisen.
2.3.2. Honorarrückforderungsanspruch
2.3.2.1. Die Beklagte macht in ihrer Widerklage eine Honorarrückforderung von
gesamthaft CHF 37'333.30 geltend. Dabei handelt es sich um die Akontozahlun-
gen, die den Leistungsanteil von q = 18 %, d.h. CHF 16'000.– (ausgehend von ei-
nem Gesamtleistungsanteil von q = 90 % d.h. CHF 80'000.–) übersteigen.
2.3.2.2. Akontozahlungen stellen vorläufige Zahlungen dar, die mit der Absprache
verbunden werden, dass der definitive Umfang der Leistung noch zu ermitteln,
und dass ein allfälliger Überschuss herauszugeben sein wird. Bei der Rückerstat-
tung des Überschusses handelt es sich um einen vertraglichen Anspruch auf
Rückzahlung und nicht etwa um einen bereicherungsrechtlichen Anspruch (BGE
126 III 119 E. 3). Dabei wird zwischen sog. Vorauszahlungen und sog. Ab-
schlagszahlungen unterschieden. Akontozahlungen in Form einer Vorausleistung
erlauben keinen Rückschluss auf den Wert der Leistung. Demgegenüber fallen
Abschlagszahlungen nach Massgabe bereits erbrachter Leistungen an, was unter
Umständen einen Rückschluss von den Zahlungen auf den Wert der Leistungen
erlaubt (GAUCH, a.a.O., Rz. 1163 m.w.H.). Die Leistung von Akontozahlungen
bringt – unter dem Vorbehalt anderslautender Abreden zwischen den Parteien –
keine Änderung der Behauptungs- und Beweislast mit sich, d.h. der Planer hat
Bestand und Höhe seiner Forderung vollumfänglich nachzuweisen, auch wenn er
einen Teil davon als Akontozahlung bereits erhalten hat, und er trägt namentlich
die Beweislast dafür, dass sich aus den erhaltenen Akontozahlungen kein Über-
schuss ergibt (GAUCH, a.a.O., Rz. 1270).
2.3.2.3. Vorliegend wurde die Fälligkeit der Akontozahlungen der Beklagten un-
bestrittenermassen nicht mit dem Abschluss von bestimmten Leistungen ver-
knüpft, sodass es sich um sog. Vorauszahlungen handelt (act. 3/4 Ziff. 4.3). Die
Akontozahlungen lassen keine Rückschlüsse auf den von der Klägerin erzielten
Leistungsstand zu. Für die Rückforderung der Akontozahlungen hat die Beklagte

- 38 -
die Leistung solcher Zahlungen zu beweisen, die Klägerin trägt demgegenüber
die Beweislast für den Bestand und die Höhe ihrer Honorarforderung, die sie mit
den Akontozahlungen verrechnet.
2.3.2.4. Die Beklagte hat unbestrittenermassen Akontozahlungen im Umfang von
CHF 53'333.30 geleistet. Der Klägerin ist es demgegenüber nicht gelungen, einen
erbrachten Leistungsanteil von über q = 18 % zu beweisen. Entsprechend ist die
Honorarrückforderung der Beklagten im Umfang von CHF 37'333.30 gutzuheis-
sen.
2.4. Fazit
Die Klage der Klägerin betreffend die Honorarrestforderung von CHF 23'555.58
ist abzuweisen. Mangels Beweises eines Leistungsanteils von über q = 18 % ist
die Honorarrückforderung der Beklagten im Umfang von CHF 37'333.30 gutzu-
heissen.
Zu prüfen bleibt, ob Zusatzleistungen, Spesen und/oder Auslagen bestehen, die
mit den Akontozahlungen zu verrechnen sind (vgl. nachfolgend Erwägungen II.3
und II.3.4).
3. Zusatzleistungen ("Nachtragsarbeiten")
Die Klägerin macht mit der Klageschrift neben ihrem Honoraranspruch in der Kla-
ge entschädigungspflichtige Zusatzleistungen im Umfang von CHF 58'555.– so-
wie im Rahmen der Replik von zusätzlichen CHF 11'200.– geltend (act. 1 Rz. 71,
Rz. 105, Rz. 140; act. 24 Rz. 2, Rz. 318, Rz. 320). Sie verwendet dabei die Ter-
minologie der "Nachtragsarbeiten", welche aus der (vorliegend nicht anwendba-
ren) SIA-Norm 118 stammt. Die Beklagte bestreitet diese Ansprüche vollumfäng-
lich (act. 11 Rz. 148 ff., Rz. 163 f., Rz. 187, Rz. 206 f.; act. 31 Rz. 15 f., Rz. 42,
Rz. 51, Rz. 315).
3.1. Unbestrittener und bestrittener Sachverhalt
Die Parteien stimmen darin überein, dass der Ausschluss vom Festhonorar "excl.
Fassadengestaltung & Nasszellen" missverständlich formuliert wurde (vgl. act. 3/4

- 39 -
Beilage 2). Es ist unbestritten, dass mit dem Ausschluss vom Festhonorar der
Eingangsbereich (ohne Fassade) und der Toilettenbereich gemeint waren (act. 1
Rz. 26; act. 11 Rz. 141, Rz. 143, Rz. 153; act. 24 Rz. 311; act. 31 Rz. 312). Strit-
tig ist, ob die von der Klägerin angeführten Zusatzleistungen als solche zu qualifi-
zieren sind, oder ob sie unter die mit dem Festhonorar entschädigten Grundleis-
tungen fallen (act. 1 Rz. 35 ff.; act. 11 Rz. 148 ff.; act. 24 Rz. 210 ff.; act. 31 Rz.
42, Rz. 239 ff.). Sodann ist umstritten, ob die Beklagte die Klägerin für ihren Auf-
wand im Zusammenhang mit dem Eingangs- und Toilettenbereich zu entschädi-
gen hat (act. 24 Rz. 311 ff.; act. 31 Rz. 312 ff.).
3.2. Rechtliches
Die SIA-Ordnung 102 (2014) unterscheidet in Art. 4.3 bis Art. 4.5 zwischen
Grund- und besonders zu vereinbarenden Leistungen. Grundleistungen sind vom
vereinbarten Honorar gedeckt. Demgegenüber müssen Zusatzleistungen vorgän-
gig besonders vereinbart werden und sie sind separat zu vergüten. Wird nicht
vereinbart, wie die Vergütung vorzunehmen ist, sieht Art. 5.8 SIA-Ordnung 102
(2014) vor, dass Leistungen mangels anderer Vereinbarung nach dem effektiven
Zeitaufwand zu vergüten sind. Dabei wird jedoch nicht definiert, nach welcher der
drei möglichen Berechnungsmethoden zu verfahren ist (Berechnung nach Qualifi-
kationskategorien, Berechnung nach mittleren Stundenansätzen oder Berechnung
nach Gehältern; vgl. Art. 6.1.1 SIA 102 [2014]). Die Klägerin trägt die Behaup-
tungs-, Substantiierungs- und Beweislast für den Bestand bzw. die Vereinbarung
der Zusatzleistungen, deren Umfang sowie die Vergütungsart und -höhe (vgl. Er-
wägungen II.2.2.1 und II.2.2.2).
3.3. Würdigung
3.3.1. Zusatzleistungen ohne Eingangs- und Toilettenbereich (Klage)
3.3.1.1. Der Planer-/Bauleitungsvertrag enthält keine Bestimmung über Zusatz-
leistungen (act. 3/4). Die Klägerin listet Zusatzleistungen im Umfang von
CHF 6'860.– für die Fassadengestaltung ohne Eingangsbereich, von CHF 4'095.–
für die Schadstoffanalyse, Altlastensanierung inkl. diesbezüglicher Bauleitung,

- 40 -
von CHF 24'780.– für die Nutzungsänderung (CHF 17'360.– für das Brandschutz-
konzept inkl. diesbezüglicher Bauleitung und CHF 7'420.– für das Kanalisations-
begehren), von CHF 5'460.– für Statik, von CHF 3'220.– für Bank und Versiche-
rung, von CHF 1'190.– für Retouren und Reorganisation sowie von CHF 3'080.–
für Korrespondenz mit Lieferanten und Behörden auf (vgl. act. 1 Rz. 45, Rz. 52,
Rz. 62, Rz. 65, Rz. 68, Rz. 71; act. 24 Rz. 221, Rz. 232, Rz. 236, Rz. 242,
Rz. 248 f.). Es ist festzuhalten, dass die Summe dieser Beträge CHF 48'685.–,
und nicht wie von der Klägerin angeführt, CHF 58'555.– ergibt (act. 1 Rz. 71;
act. 11 Rz. 164; act. 24 Rz. 249, Rz. 286, Rz. 306).
3.3.1.2. Die Klägerin geht für die Vergütung der geltend gemachten Zusatzleis-
tungen von einem Stundenhonorar von CHF 140.– aus, ohne jedoch in irgend ei-
ner Weise näher darzulegen oder eine Erklärung dafür zu liefern, wie sie auf die
Annahme eines solchen Stundenhonorars kommt (act. 1 Rz. 38 ff.; act. 24 Rz.
210 ff.).
3.3.1.3. Der blosse Hinweis auf die Schlussrechnung, die Angabe von Arbeits-
stunden und die Auflistung der Nachträge sind nicht geeignet, eine entsprechende
Parteivereinbarung zu substantiieren und zu belegen (vgl. act. 1 Rz. 42, Rz. 45,
Rz. 52, Rz. 58, Rz. 62, Rz. 65, Rz. 68, Rz. 71; act. 3/23; act. 3/39; act. 3/52; act.
24 Rz. 214, Rz. 221, Rz. 231 f., Rz. 236, Rz. 242, Rz. 248 f.; act. 25/171;
act. 25/177; act. 25/180; act. 25/185; act. 25/192-193). Dasselbe gilt für die zitierte
Korrespondenz, welcher – wenn überhaupt – uneinheitliche Vergütungsansätze
zu entnehmen sind (vgl. insb. act. 3/18, aber auch act. 3/15-17; act. 3/21-22;
act. 3/24; act. 3/27; act. 3/33; act. 3/35; act. 25/62; act. 25/167; act. 25/169-170;
act. 172-175; act. 25/178-179; act. 25/181-184; act. 25/186-191; act. 25/195;
act. 25/206). Schliesslich liefern die Excel Tabellen, welche die behaupteten
Stunden auflisten, auch keine Erklärung hinsichtlich der Vereinbarung eines
Stundenhonorars (vgl. act. 25/168; act. 25/171; act. 25/176-177; act. 25/180;
act. 25/185; act. 25/192-193). Da die Klägerin ihrer Behauptungs- und Substanti-
ierungslast nicht einmal hinsichtlich des vereinbarten Stundenhonorars nachge-
kommen ist, ist ihr Begehren um Vergütung der Zusatzleistungen abzuweisen und
kann eine Prüfung der Frage unterbleiben, ob es sich um über den vereinbarten

- 41 -
Inhalt des Vertrags hinausgehende Leistungen handelt und inwiefern sie von der
Beklagten in Auftrag gegeben worden und von der Klägerin ausgeführt worden
sind.
3.3.2. Zusatzleistung für Eingangs- und Toilettenbereich (Klageänderung)
Die Zusatzleistungen für den Eingangs- und Toilettenbereich macht die Klägerin
erstmals in der Replik geltend. Sie finden sich weder in der ersten Schlussrech-
nung (act. 3/32) noch in der angepassten Schlussrechnung (act. 3/52). Der einge-
reichten Korrespondenz ist zu entnehmen, dass die Parteien planten, diese Kos-
ten der Eigentümerschaft bzw. E._____ zu überbinden, es jedoch nie zu einer ab-
schliessenden Kostenübernahme durch die E._____ gekommen ist (act. 25/58;
act. 25/64 [recte: 25/62]; act. 25/156; act. 25/215-216). Daher verlangt die Kläge-
rin nun von der Beklagten die Vergütung mit einem Honorar von CHF 11'200.–,
wovon CHF 4'480.– für den Eingangsbereich und CHF 6'720.– für den Toiletten-
bereich geschuldet seien (act. 24 Rz. 311 ff.). Die Klägerin hat es jedoch auch
diesbezüglich unterlassen, in der Replik zu erklären und zu beweisen, wie sich
das Honorar konkret zusammensetzt, inwiefern es mit der Beklagten vereinbart
wurde und gestützt auf welche Leistungen sie es von der Beklagten zu verlangen
berechtigt ist. Ihr Begehren ist mangels genügender Substantiierung abzuweisen.
3.4. Fazit
Der Klägerin ist es nicht gelungen, entschädigungspflichtige Zusatzleistungen zu
beweisen. Ihre Klage ist daher auch im Umfang von CHF 69'755.– abzuweisen.
4. Spesen und Auslagen
4.1. Unbestrittener und bestrittener Sachverhalt
4.1.1. Die Parteien sind sich einig, dass die Spesen und Auslagen separat zum
Festhonorar in Rechnung zu stellen waren und dass die erste Spesenabrechnung
vom 15. Juli 2018 im Umfang von CHF 2'062.48 seitens der Beklagten vergütet
wurde (act. 1 Rz. 95, Rz. 97; act. 3/4; act. 11 Rz.42 f.; act. 24 Rz. 171, Rz. 201,
Rz. 276; act. 25/212). Allerdings ist die Höhe der ab dem 15. Juli 2018 zu ent-

- 42 -
schädigenden Spesen und Auslagen strittig (act. 1 Rz. 105; act. 11 Rz. 188; act.
24 Rz. 283 ff., Rz. 277; act. 31 Rz. 287, Rz. 292).
4.1.2. Die Klägerin macht für die Periode ab 15. Juli 2018 ausstehende Spesen im
Umfang von CHF 1'566.50 und Auslagen in der Höhe von CHF 4'001.40 geltend.
Die bereits bezahlten CHF 2'062.48 würden demgegenüber den Aufwand bis
15. Juli 2018 berücksichtigen (act. 1 Rz. 105; act. 24 Rz. 283 ff.). Dabei verweist
sie auf die Schlussrechnung, auf die Dropbox, wo sämtliche Unterlagen gespei-
chert gewesen seien, auf die Übersicht der Auslagen inkl. Belege sowie auf die
Übersicht der Spesen inkl. Belege (act. 3/52; act. 25/72-78; act. 25/212-214). Zu-
dem offeriert sie die Parteibefragung von A._____ und die Zeugenbefragung von
M._____ (act. 24 Rz. 283).
4.1.3. Die Beklagte bestreitet Bestand und Umfang der Spesen und Auslagen,
zumal unklar sei, wann die Forderungen entstanden seien. Es sei nicht dargetan,
dass die geltend gemachten Beträge im Zusammenhang mit der Grundleistung
gestanden hätten, und dass sie notwendig und angemessen gewesen seien. Der
pauschale Verweis auf die eingereichten Übersichten genüge nicht. Schliesslich
bestreitet die Beklagte, dass es zutreffe, dass sämtliche Belege und Unterlagen
auf der Dropbox gespeichert worden seien und der Beklagten zur Verfügung ge-
standen hätten (act. 11 Rz. 188; act. 31 Rz. 287, Rz. 292).
4.2. Rechtliches
Der Klägerin obliegt die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast hinsicht-
lich der Spesen und Auslagen ab 15. Juli 2018 (vgl. Erwägungen II.2.2.1 und
II.2.2.2). Es stellt sich die Frage, ob sie die Anforderungen mit dem Verweis auf
die Beilagen erfüllt hat.
Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung genügt ein globaler Verweis auf
eingereichte Unterlagen den Anforderungen an Behauptung und Substantiierung
nicht. Es geht darum, dass nicht das Gericht und die Gegenpartei aus den Beila-
gen die Sachdarstellung zusammensuchen müssen. Ausnahmsweise kann es je-
doch zulässig sein, der Substanziierungsobliegenheit durch Verweis auf eine Bei-

- 43 -
lage nachzukommen. Erforderlich ist, dass Tatsachen in ihren wesentlichen Zü-
gen oder Umrissen in einer Rechtsschrift behauptet werden und für Einzelheiten
auf eine Beilage verwiesen wird. Dabei müssen die Gegenpartei und das Gericht
die notwendigen Informationen in einer Art erhalten, die eine Übernahme in die
Rechtsschrift als blossen Leerlauf erscheinen lässt. Ein Verweis ist ungenügend,
wenn die nötigen Informationen in den Beilagen nicht eindeutig und vollständig
enthalten sind oder aber daraus zusammengesucht werden müssten. Es genügt
nicht, dass in den Beilagen die verlangten Informationen in irgendeiner Form vor-
handen sind. Es muss auch ein problemloser Zugriff darauf gewährleistet sein,
und es darf kein Interpretationsspielraum entstehen. Der entsprechende Verweis
in der Rechtsschrift muss spezifisch ein bestimmtes Aktenstück nennen und aus
dem Verweis muss selbst klar werden, welche Teile des Aktenstücks als Partei-
behauptung gelten sollen. Ein problemloser Zugriff ist gewährleistet, wenn eine
Beilage selbsterklärend ist und genau die verlangten (bzw. in der Rechtsschrift
bezeichneten) Informationen enthält (Urteil BGer 4A_443/2017 vom 30. April 2018
E. 2.2 m.w.H.).
4.3. Würdigung
4.3.1. Die Klägerin macht die Gesamtsumme von CHF 1'566.50 für Spesen gel-
tend und führt in den Beweisofferten insbesondere die Übersicht der Spesen inkl.
Belege an (act. 1 Rz. 105; act. 24 Rz. 283; act. 25/214). Damit kann die Beilage
der entsprechenden Tatsachenbehauptung zugewiesen werden. Die Übersicht
der Spesen enthält eine Auflistung sämtlicher Spesen, die der Klägerin sowie
L._____ und M._____ angefallen sind, wobei der Zeitraum von Januar 2018 bis
Dezember 2018 aufgeführt ist. In einer separaten Spalte werden die Leistungen
ab 15. Juli 2018 bis 10. Oktober 2019 aufgelistet, welche eine Summe von
CHF 1'535.70 ergeben. Die Aufstellung für Juli 2018 beträgt total CHF 1'056.43,
wovon CHF 369.70 ab dem 15. Juli 2018 angefallen sind. Allerdings deckt sich
das Total der noch geschuldeten Spesen von CHF 1'535.70 nicht mit den von der
Klägerin in der Klage angeführten Spesen im Umfang von CHF 1'566.50. Insofern
gewährleistet bereits die Spesenübersicht keinen problemlosen und selbsterklä-
renden Zugriff auf die Spesenbelege. Erschwerend kommt hinzu, dass die Belege

- 44 -
den einzelnen Personen und Positionen in der Übersicht nicht eindeutig zugeord-
net wurden. Entsprechend ist die Klägerin ihrer Substantiierungsobliegenheit
abermals nur ungenügend nachgekommen. Es ist kein Beweisverfahren durchzu-
führen und ihre Klage hinsichtlich der Spesenforderung von CHF 1'566.50 abzu-
weisen.
4.3.2. Betreffend die Auslagen macht die Klägerin eine Forderung von
CHF 4'001.40 geltend, wobei sie auf die Übersicht der Auslagen inkl. Belege ver-
weist (act. 1 Rz. 105; act. 24 Rz. 283; act. 25/213). Der Übersicht sind diverse
Positionen mit einem Total von CHF 4'095.96 zu entnehmen. Dieser Betrag deckt
sich wiederum nicht mit der eingeklagten Forderung, weshalb der Verweis inter-
pretationsbedürftig ist. Entsprechend ist die Klage auch hinsichtlich der Auslagen
von CHF 4'001.40 abzuweisen.
4.4. Fazit
Der Klägerin ist es nicht gelungen, zu vergütende Spesen und Auslagen zu be-
weisen, weshalb ihre Klage schliesslich auch hinsichtlich der Spesen und Ausla-
gen im Umfang von CHF 5'567.90 abzuweisen ist.
5. Honorarminderung (Widerklage)
5.1. Parteibehauptungen
5.1.1. Die Beklagte verlangt widerklageweise eine Honorarminderung um 50 %,
wobei sie unter diesem Titel zunächst einen Betrag von CHF 13'333.35 fordert,
den sie in der Widerklagereplik auf CHF 8'000.– reduziert, je zuzüglich 5 % Zins
ab 8. Dezember 2018 (act. 11 Rz. 71, Rz. 91, Rz. 94 ff.; act. 31 Rz. 12, Rz. 46 ff.).
Zur Begründung führt die Beklagte Schlechterfüllung an. Namentlich habe die
Klägerin mangelhafte und unsorgfältige Planerleistungen erbracht, indem sie kei-
ne oder falsche Pläne erstellt oder vorhandene Pläne falsch vermasst habe. Da-
her habe sie falsche und nicht fristgerechte Bestellungen ausgelöst (act. 11 Rz.
15, Rz. 76.4 ff., Rz. 84 ff., Rz. 137, Rz. 191; act. 31 Rz. 43 ff.). Ferner habe die
Klägerin die Bauleitung nicht ausreichend wahrgenommen. Sie sei viel zu selten
auf der Baustelle präsent gewesen, weshalb die Unternehmer nur ungenügend

- 45 -
koordiniert und geführt worden seien, was insbesondere zu zahlreichen Verzöge-
rungen geführt habe (act. 11 Rz. 15, 76.7, Rz. 88 ff., Rz. 148, Rz. 167, Rz. 193;
act. 31 Rz. 46, Rz. 77, Rz. 82 ff., Rz. 159, Rz. 182, Rz. 274).
5.1.2. Die Klägerin bestreitet den Anspruch der Beklagten auf Honorarminderung
(act. 24 Rz. 129, Rz. 144 ff.). Sie führt aus, die Vorbringen der Beklagten seien
viel zu unsubstantiiert. Sie habe das Projekt im Griff gehabt und die Pläne erstellt.
Die Verzögerungen seien aufgrund unvorhersehbarer Probleme und wegen der
schlechten Zahlungsmoral der Beklagten entstanden. Zudem habe es die Beklag-
te versäumt, rechtzeitig eine Mängelrüge zu erheben (act. 24 Rz. 16, Rz. 48 ff.,
Rz. 131 ff., Rz. 138 ff., Rz. 290 ff.; act. 35 Rz. 8 ff.). Ferner bestreitet die Klägerin,
die Bauleitung ungenügend ausgeübt zu haben. Die Beklagte könne dies gar
nicht beurteilen, da ihre Mitarbeiter nie auf der Baustelle, dafür aber oft in den Fe-
rien und schlecht erreichbar gewesen seien (act. 24 Rz. 88, Rz. 108 ff., Rz. 135 f.,
Rz. 290 ff.).
5.2. Rechtliches
5.2.1. Da es sich beim Planer-/Bauleitungsvertrag um einen gemischten Vertrag
handelt (vgl. Erwägung II.1.2.1), findet bezüglich der Haftung bei Schlechterfül-
lung eine Spaltung der anwendbaren Rechtsgrundlagen statt. Für die Haftung des
Architekten betreffend die Planung (Vorstudien, Vorprojekte, Planerstellung und
Arbeiten für die Submission) kommt Werkvertragsrecht zur Anwendung, betref-
fend die Bauleitung (Auftragsvergabe, Leitung, Überwachung und Koordinierung
der Arbeiten) Auftragsrecht (BGE 134 III 361 E. 5.1 = Pra 98 [2009] Nr. 9; 127 III
543 E. 2a = Pra 90 [2001] Nr. 194; Urteil BGer 4A_514/2016 vom 6. April 2017
E. 3.1.1 m.w.H.). Die Beklagte verlangt vorliegend für die Haftungsfolgen der
mangelhaften Planerleistungen und Bauleitung – neben Schadenersatzansprü-
chen – gesamthaft eine Honorarminderung. Ob sich diese sowohl auf werkver-
tragliche als auch auf auftragsrechtliche Bestimmungen stützt, oder ob einzig das
hinsichtlich der Honorarforderung vorherrschende Auftragsrecht zur Anwendung
gelangt, wurde seitens des Bundesgerichts – soweit ersichtlich – noch in keinem
vergleichbaren Fall entschieden. EGLI/STÖCKLI führen zu dieser Frage aus: "Zu ei-
ner Spaltung der Rechtsfolgen, die das Bundesgericht für den Gesamtvertrag

- 46 -
propagiert […], kann es hinsichtlich der Honorarminderung im Grundsatz nicht
kommen, da sie sowohl bei den auftrags- als auch den werkvertragsrechtlichen
Leistungsteilen greifen kann. Was aber deren Voraussetzungen angeht, wird man
beim heutigen Stand der bundesgerichtlichen Rechtsprechung davon ausgehen
müssen, dass eine Minderung bei werkvertraglichen Leistungen zwar möglich, in-
des davon abhängig ist, dass der Bauherr den Mangel, auf den er sich für die
Minderung beruft, wirksam gerügt hat." (EGLI/STÖCKLI, a.a.O., § 8 Das Planerho-
norar IV.-VII., Rz. 8.177). Diesem Ansatz ist zuzustimmen und im Folgenden die
Honorarminderung nach Auftragsrecht zu prüfen, wobei bei den werkvertraglichen
Aspekten die wirksame Mängelrüge eine zusätzliche Voraussetzung bildet (Urteil
HG/ZH HG150232-O vom 8. Januar 2019 E. 5.2.1).
5.2.2. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist das Honorar nur bei kor-
rekter und sorgfaltsgemässer Auftragsausführung geschuldet. Liegt eine Leis-
tungsstörung (Nicht- oder Schlechterfüllung) vor, entfällt die Honorarforderung
bzw. sie ist zu reduzieren, wobei als Kriterium die Brauchbarkeit der Arbeit bzw.
der Äquivalenzgedanke mit Blick auf die Schwere der Sorgfaltspflichtverletzung
für die anteilsmässige Herabsetzung des Honorars herangezogen wird. Daneben
kann der Beauftragte gemäss Art. 97 ff. OR schadenersatzpflichtig werden. Für
diejenigen Tätigkeiten des Auftrags, die vertragskonform ausgeführt wurden, be-
steht ein Honoraranspruch. Wird der Auftraggeber durch eine Schadenersatzleis-
tung nicht nur wertmässig, sondern auch tatsächlich so gestellt, wie wenn der Auf-
trag richtig erfüllt worden wäre, ist eine Gegenleistung entsprechend dem Wert
der Arbeit des Beauftragten geschuldet (BGE 124 III 423 E. 3b; 108 II 197 E. 2a;
Urteile BGer 4A_89/2017 vom 2. Oktober 2017 E. 5.2.2; 4A_34/2011 vom 10. Mai
2011 E. 3; OSER/WEBER, in: BSK OR I, a.a.O., Art. 394 N 43 m.w.H.).
Zur Festlegung der Reduktion des Honorars ist zunächst das bei richtiger Erfül-
lung geschuldete Honorar zu bestimmen. Danach ist zu prüfen, ob Pflichtverlet-
zungen vorliegen. Im Fall der Bejahung sind die Abzüge festzulegen, die zur
Wahrung des Äquivalenzprinzips vorgenommen werden müssen. Das Äquiva-
lenzprinzip besagt, dass bei einem synallagmatischen Vertrag die Leistung und
die Gegenleistung annähernd gleichwertig sein sollten, weshalb bei einer Leis-

- 47 -
tungsstörung das Entgelt an die erbrachte Leistung angeglichen werden soll
(GMÜR, Die Vergütung des Beauftragten, Ein Beitrag zum Recht des einfachen
Auftrags, Freiburg 1994, Rz. 457, Rz. 503, Rz. 559 ff.).
5.2.3. Die Behauptungs-, Substantiierungs- und Beweislast für den Umfang der
erbrachten Leistungen und das bei richtiger Erfüllung geschuldete Honorar obliegt
der Klägerin. Demgegenüber steht die Beklagte für die Pflichtverletzung sowie de-
ren Kausalität für den Misserfolg in der Behauptungs-, Substantiierungs- und Be-
weisobliegenheit (vgl. Erwägungen II.2.2.1 und II.2.2.2). Sie hat, soweit möglich
und zumutbar, alle Umstände nachzuweisen, die für eine Honorarminderung
sprechen und dem Gericht die Schätzung des Herabsetzungsbetrags erlauben
oder erleichtern. Falls dieser Beweis gelingt, kann die Klägerin – um eine Hono-
rarminderung zu verhindern – nachweisen, dass sie kein Verschulden trifft (FELL-
MANN, in: Hausheer [Hrsg.], BK, Band VI/2/4, Obligationenrecht, Die einzelnen
Vertragsverhältnisse, Der einfache Auftrag, Art. 394 - 406 OR, 1992, Art. 394 N
541 ff. m.H.).
5.3. Würdigung
Da vorliegend ein Pauschalhonorar vereinbart und die zu erbringenden Leis-
tungsanteile der Klägerin in Phasen unterteilt und in Prozenten angegeben wur-
den, ist dieser Aufbau beizubehalten (vgl. Erwägungen II.1.2.4 und II.2.3.1).
5.3.1. Erbrachter Leistungsstand und Honoraranspruch
Ausgehend vom vereinbarten Festhonorar von CHF 80'000.– und einem Gesamt-
leistungsanteil q = 90 % ergeben sich folgende Leistungsanteile und folgendes
Honorar für die einzelnen Phasen (Erwägungen II.1.2.4 und II.2.3.1):
− Phase 4.31, q = 9 %, CHF 8'000.–
− Phase 4.32, q = 21 %, CHF 18'667.–
− Phase 4.33, q = 2.5 %, CHF 2'222.–
− Phase 4.41, q = 9 %, CHF 8'000.–
− Phase 4.51, q = 16 %, CHF 14'222.–
− Phase 4.52, q = 29 %, CHF 25'778.–

- 48 -
− Phase 4.53, q = 3.5 %, CHF 3'111.–
Total: CHF 80'000.–
Die Beklagte räumt der Klägerin maximal folgende Honorarforderungen ein, wobei
sie die darüber hinausgehenden Akontozahlungen in der Höhe von
CHF 37'333.30 mit ihrer Widerklage zurückfordert (Erwägung II.2.3.1):
− Phase 4.31, q = 1.5 %, CHF 1'333.–
− Phase 4.32, q = 3.5 %, CHF 3'111.–
− Phase 4.33, q = 1 %, CHF 889.–
− Phase 4.41, q = 2 %, CHF 1'778.–
− Phase 4.51, q = 1 %, CHF 889.–
− Phase 4.52, q = 9 %, CHF 8'000.–
− Phase 4.53, q = 0 %, CHF 0.–
− Total: CHF 16'000.–
5.3.2. Pflichtverletzungen
5.3.2.1. Standpunkt der Beklagten
Die Beklagte macht Schlechterfüllung bzw. mangelhafte Leistungen geltend, ins-
besondere in den Phasen 4.31 (Vorprojekt), 4.32 (Bauprojekt), 4.41 (Ausschrei-
bung), 4.51 (Ausführungsplanung) und 4.52 (Ausführung; act. 11 Rz. 85). Sie be-
anstandet die Ausführungs- und Detailpläne der Klägerin als mangelhaft, indem
diese dazu geführt hätten, dass Bestellungen nicht fristgerecht oder falsch ausge-
löst worden seien (act. 11 Rz. 86 i.V.m. Rz. 76.4 f.; act. 12/10; act. 31 Rz. 43; Par-
teibefragungen von I._____ und S._____; Zeugenbefragungen von T._____ [Ge-
schäftsführer des Maler-/Gipserunternehmens U._____ GmbH] und V._____ [des
Metallbauunternehmens W._____ AG]). Die Mängel seien mehrfach, zuletzt am
25. September 2018, angezeigt worden (act. 3/53; act. 11 Rz. 86; Parteibefragun-
gen von I._____ und S._____). Die Beklagte moniert, dass ihr die Substantiierung
der Planfehler verunmöglicht werde, da es die Klägerin unterlassen habe, sämtli-
che Pläne einzureichen. Die von der Klägerin eingereichten Planunterlagen wür-
den die Plananforderungen gemäss SIA 400 nicht erfüllen und seien daher man-

- 49 -
gelhaft (act. 31 Rz. 43 ff.; Zeugenbefragung von AA._____ [Innenarchitekt von
AD._____]; beantragtes Gutachten zur Planqualität).
Bezüglich der einzelnen Phasen macht die Beklagte geltend, in den Phasen 4.31,
4.32, 4.41 und 4.51 seien die offerierten Beweisunterlagen nichtssagend bzw. un-
brauchbar und würden über einen blossen Stimmungsbildcharakter nicht hinaus-
gehen, sodass sich jeweils – unter Berufung auf konkrete Beweisofferten – eine
Minderung auf 0 rechtfertigen würde (act. 3/28; act. 25/84-88; act. 25/90;
act. 25/94-97; act. 25/106-107; act. 25/122-135; act. 25/144; act. 31 Rz. 45 i.V.m.
Rz. 110 f., Rz. 121 f., Rz. 133 f., Rz. 143 f.; Zeugenbefragung von AA._____; Par-
teibefragung von I._____, beantragte Gutachten zur Planqualität und zum Umfang
der Honorarminderung). In Phase 4.52 sei, hinsichtlich einer sachgerechten Ko-
ordination, Führung und Überwachung, die Bauleitung nicht ausreichend wahrge-
nommen worden (act. 11 Rz. 88 i.V.m. Rz. 76.7; act. 12/10-11; act. 31 Rz. 43;
Parteibefragungen von I._____ und S._____; Zeugenbefragungen von T._____
und V._____).
Gesamthaft sei der Minderungsanspruch auf 50 % zu beziffern, d.h. auf
CHF 8'000.– (act. 31 Rz. 46, Rz. 48). Da es sich beim Umfang der Minderung um
eine Rechtsfrage handle, deren Beantwortung mit einer gewissen Unschärfe ver-
bunden sei, sei der Betrag vom Richter gestützt auf Art. 42 Abs. 2 OR nach Er-
messen festzulegen, wobei über die Frage des angemessenen Umfangs der Min-
derung ein Gutachten einzuholen sei (act. 31 Rz. 47).

- 50 -
5.3.2.2. Standpunkt der Klägerin
Die Klägerin bestreitet die Schlechterfüllung und den Honorarminderungsan-
spruch der Beklagten, insbesondere, dass mangelhafte Pläne erstellt und die
Bauleitung ungenügend ausgeübt worden seien, wobei sie sich auch zu den offe-
rierten Partei- und Zeugenbefragungen sowie zum Gutachten vernehmen lässt
und begründet, weshalb diese nicht zum Beweis taugen würden (act. 24 Rz. 129
ff.). Sodann moniert sie, dass die Beklagte ihrer Substantiierungs- und Beweislast
nicht nachgekommen sei und stellt die Anwendbarkeit von Art. 42 Abs. 2 OR in
Abrede (act. 24 Rz. 131 f., Rz. 146).
5.3.2.3. Würdigung
Die Beklagte macht einen totalen Honorarminderungsanspruch von 50 % geltend,
der insbesondere die Phasen 4.31 (Vorprojekt), 4.32 (Bauprojekt), 4.41 (Aus-
schreibungsplanung), 4.51 (Ausführungsplanung) und 4.52 (Ausführung) be-
schlage. Sie verzichtet jedoch auf nähere Ausführungen dazu, wieviel der Minde-
rungsanspruch in welcher Phase betragen haben soll. Bereits daraus erhellt, dass
sie ihrer Behauptungslast ungenügend nachgekommen ist. Für die Herabsetzung
des Honorars hinsichtlich der von der Klägerin eingereichten Planunterlagen auf 0
verweist die Beklagte pauschal auf diese Beilagen, ohne anzugeben, um welche
Pläne es sich handelt, und ohne sich mit diesen Plänen näher auseinanderzuset-
zen. Dies erfüllt die Anforderungen an die Behauptungs- und Substantiierungslast
nicht, zumal die Klägerin sämtliche Ausführungen der Beklagten bestreitet. Ge-
stützt auf die vorgetragenen Tatsachenbehauptungen ist es dem Gericht nicht
möglich, angebliche Pflichtverletzungen zu prüfen und den Wert der jeweiligen
Pflichtverletzungen zu bestimmen. Zudem fehlen Angaben dazu, was wann nicht
wie vereinbart ausgeführt worden sein soll. Da der Sachverhalt nicht schlüssig
behauptet und substantiiert wurde, ist diesbezüglich kein Beweisverfahren durch-
zuführen. Insofern fehlt es an einer rechtsgenügenden Grundlage, um eine
Schätzung des Minderwerts vorzunehmen. Entsprechend ist es der Beklagten
nicht gelungen, die Pflichtverletzungen ausreichend zu behaupten, zu substantiie-
ren und zu belegen, weshalb die Prüfung der übrigen Voraussetzungen der Hono-
rarminderung entfällt und der Anspruch der Beklagten abzuweisen ist.

- 51 -
5.4. Fazit
Die Widerklage der Beklagten betreffend Honorarminderung im Umfang von
CHF 8'000.– ist abzuweisen.
6. Schadenersatz (Widerklage)
Die Beklagte beantragt schliesslich Schadenersatz wegen Schlechterfüllung im
Umfang von CHF 407.30 sowie infolge Kündigung zur Unzeit im Umfang von
CHF 9'840.20, je zuzüglich 5 % Zins mit unterschiedlichen Startdaten des Zinsen-
laufs, nämlich (act. 11 Rz. 101, Rz. 104, Rz. 111, Rz. 117, Rz. 122 f.; act. 31
Rz. 49):
− CHF 306.60 zuzüglich 5 % Zins ab 2. Juli 2019
− CHF 100.70 zuzüglich 5 % Zins ab 4. Dezember 2018
− CHF 340.– zuzüglich 5 % Zins ab 14. September 2018
− CHF 1'973.60 zuzüglich 5 % Zins ab 26. Oktober 2018
− CHF 2'425.95 zuzüglich 5 % Zins ab 1. November 2018
− CHF 3'523.20 zuzüglich 5 % Zins ab 31. Dezember 2018
− CHF 392.05 zuzüglich 5 % Zins ab 18. Februar 2019
− CHF 810.45 zuzüglich 5 % Zins ab 14. Mai 2019
− CHF 374.95 zuzüglich 5 % Zins ab 10. Juli 2019
Die Klägerin bestreitet jegliche Schadenersatzpflicht (act. 24 Rz. 75, Rz. 154,
Rz. 156, Rz. 160, Rz. 164, Rz. 297; act. 35 Rz. 28 ff.).
6.1. Schadenersatz wegen Schlechterfüllung
6.1.1. Parteibehauptungen
6.1.1.1. Die Beklagte führt an, aufgrund falscher Pläne sei bei der Firma
AB._____ GmbH falsches Sanitärzubehör bestellt worden, weshalb die gesamte
Lieferung habe retourniert werden müssen, was Kosten von CHF 306.60 zuzüg-
lich 5 % Zins ab 2. Juli 2019 verursacht habe (act. 11 Rz. 99 ff., Rz. 123; act. 31
Rz. 49). Zudem habe die Klägerin aufgrund eines Planfehlers doppelt so hohe
Bodenplatten für das Erdgeschoss bestellt. Daher hätten der Beton abgespitzt,
das Fundament ausgegossen und breitere Fugen gemacht werden müssen. Dies

- 52 -
habe zu Kosten von CHF 93.50 zuzüglich 5 % Zins ab 4. Dezember 2108 geführt
(act. 11 Rz. 102 ff., Rz. 192; act. 31 Rz. 49, Rz. 195).
6.1.1.2. Die Klägerin bestreitet die Schlechterfüllung und somit auch den Scha-
denersatzanspruch (act. 24 Rz. 151). Hinsichtlich der falschen Pläne wendet sie
ein, Projektpläne zur Verfügung gestellt zu haben, was nicht mit Ausführungsplä-
nen zu verwechseln sei, da die beauftragten Unternehmer alle Masse vor Ort hät-
ten berechnen und der Klägerin allfällige Fehler oder Diskrepanzen hätten be-
kannt geben müssen. Die Falschbestellung der Sanitärprodukte, bzw. die Falsch-
berechnung der Masse sei von der Firma AC._____ AG vorgenommen worden.
Die Klägerin habe nicht damit rechnen müssen. Sie treffe kein Verschulden (act.
24 Rz. 152 ff.). Betreffend die Bodenplatten wendet die Klägerin ein, es sei be-
wusst vorbesprochen worden, dass der Unterlagsboden/Betonboden im Bereich
der zu verlegenden Keramikplatten abgeschliffen würde, sodass der Übergang
zum Parkett eben sei (act. 24 Rz. 155 f.).
6.1.2. Rechtliches
Voraussetzung des Schadenersatzanspruchs infolge Schlechterfüllung ist das
Vorliegen eines Schadens, einer Pflichtverletzung (Schlechterfüllung), des Kau-
salzusammenhangs zwischen der Pflichtverletzung und dem Schadenseintritt so-
wie das Verschulden des Beauftragten (Art. 398 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 OR; BGE
132 III 359 E. 3.1; Urteil BGer 4A_210/2015 vom 2. Oktober 2015 E. 4.1; O-
SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N 30 m.w.H.). Sind die Haftungsvoraussetzungen er-
füllt, ist das positive Vertragsinteresse zu ersetzen (BGE 144 III 155 E. 2.2; 119 II
249 E. 3b.bb;
OSER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N 30 m.w.H.). Der Auftraggeber trägt die Beweis-
last für den Schaden, die Pflichtverletzung und den Kausalzusammenhang. Dem-
gegenüber wird das Verschulden gemäss Art. 97 OR gesetzlich vermutet. Dem
Beauftragten obliegt demgegenüber die Beweislast für das Fehlen des Verschul-
dens und er kann sich so exkulpieren (BGE 144 III 155 E. 2.3; OSER/WEBER,
a.a.O., Art. 398 N 30a m.w.H.).

- 53 -
6.1.3. Würdigung
Die Beklagte legt nicht dar, aufgrund welcher Pläne, die den Anforderungen nicht
genügt hätten, falsches Sanitärzubehör bestellt worden sei. Wie bereits im Rah-
men der Honorarminderung ist es ihr nicht gelungen, die Pflichtverletzung ausrei-
chend zu behaupten und zu substantiieren (vgl. Erwägung II.5.3.2). Gleiches gilt
hinsichtlich der Bodenplatten, wo die Klägerin zudem auf eine Parteivereinbarung
verweist. Mangels Nachweises einer Pflichtverletzung entfällt die Prüfung der
restlichen Voraussetzungen. Der von der Beklagten geltend gemachte Anspruch
auf Schadenersatz infolge Schlechterfüllung im Umfang von CHF 407.30 ist ab-
zuweisen.
6.2. Schadenersatz infolge Kündigung zur Unzeit
6.2.1. Parteistandpunkte
6.2.1.1. Die Beklagte führt an, das Bauvorhaben habe sich zum Zeitpunkt der
Kündigung mitten in der Realisierung bzw. kurz vor Abschluss befunden und der
Eröffnungstermin sei näher gerückt, weshalb die Kündigung zur Unzeit erfolgt sei.
Die Klägerin könne sich auch nicht auf Ziff. 1.4 der AVB (Nichteinhalten von Si-
cherheitsvorschriften) berufen. Daher werde sie gestützt auf Ziff. 8 Abs. 4 der
AVB sowie Art. 404 Abs. 2 OR schadenersatzpflichtig (act. 11 Rz. 13, Rz. 52 ff.,
Rz. 105 ff., Rz. 122; act. 31 Rz. 102). Der Schaden setze sich aus den Kosten für
das Generalabonnement von S._____ im Umfang von CHF 340.– zuzüglich 5 %
Zins ab 14. September 2018, dem Beratungshonorar von AA._____ von
AD._____ in der Höhe von CHF 1'973.60 zuzüglich 5 % Zins ab 26. Oktober 2018
und den ausserprozessualen Anwaltskosten im Gesamtumfang von CHF 7'526.60
zuzüglich 5 % Zins unterschiedlichen Datums für die fünf Teilforderungen zu-
sammen, was ein Total von CHF 9'840.20 ergebe (act. 11 Rz. 52 ff., Rz. 105 ff.;
act. 31 Rz. 102, Rz. 196, Rz. 202 f.). Die Klägerin stellt sich auf den Standpunkt,
die Kündigung sei nicht zur Unzeit erfolgt. Es seien Sicherheitsaspekte betroffen
gewesen, da die Beklagte die Baubewilligung nicht vorab habe einreichen wollen
(act. 24 Rz. 72 ff.). Da sie nicht zur Besichtigung vom 27. August 2018 eingeladen
gewesen sei und die E-Mail von AE._____ vom 28. August 2018 nicht erhalten

- 54 -
habe, habe sie nicht wissen können, dass das Bauinspektorat die nachträgliche
Durchführung des Baubewilligungsverfahrens genehmigt habe. Schliesslich habe
sie die Beklagte mit Schreiben vom 6. September 2018 abgemahnt und darauf
keine Antwort erhalten, weshalb sie sich gezwungen gesehen habe, die Kündi-
gung einzureichen (act. 3/44; act. 12/4; act. 24 Rz. 73 f.). Sie bestreitet, dass eine
Vertragsverletzung begangen worden sei. Auch sei kein Schaden substantiiert
worden. Schliesslich treffe die Klägerin kein Verschulden. Hinsichtlich des Gene-
ralabonnements zweifelt sie die Echtheit der eingereichten Rechnungen an und
weist darauf hin, dass Fahrtspesen unter die ohnehin zu entschädigenden Ausla-
gen und Aufwendungen fallen würden, sodass nicht ersichtlich sei, inwiefern ein
Schaden entstanden sei (act. 35 Rz. 28 ff.). Zum Beratungshonorar von AA._____
wendet die Klägerin ein, er sei bereits vor der Kündigung beigezogen worden, so-
dass die Kündigung für diese Kosten nicht kausal gewesen sei (act. 24 Rz. 162 f.;
act. 35 Rz. 32). Bezüglich der ausserprozessualen Anwaltskosten weist sie darauf
hin, dass die Aufwände ihres Erachtens vorprozessual seien. Zudem sei die Not-
wendigkeit und Angemessenheit nicht dargelegt worden (act. 24 Rz. 166 ff.).
6.2.2. Rechtliches
6.2.2.1. Eine Auflösung des Auftrags zur Unzeit gemäss Art. 404 Abs. 2 OR liegt
vor, wenn die beendigungswillige Partei der anderen Partei ohne Grund, d.h. oh-
ne sachliche Rechtfertigung, besondere Nachteile verursacht (BGE 110 II 380 E.
3; 106 II 157 E. 2c; Urteile BGer 4A_36/2013 vom 4. Juni 2013 E. 2.5; 4C.78/2007
vom 9. Januar 2008 E. 5.4; OSER/WEBER, a.a.O., Art. 404 N 16 m.w.H.). Hinge-
gen liegt keine Auflösung zur Unzeit vor, wenn der Beauftragte dem Auftraggeber
begründeten Anlass zur Auftragsauflösung gegeben hat (BGE 109 II 462 E. 4c;
104 II 317 E. 5b; Urteil BGer 4A_680/2016 vom 12. Juli 2017 E. 3.1; O-
SER/WEBER, a.a.O., Art. 404 N 16 m.w.H.). Im Falle einer Auflösung zur Unzeit
kann Schadenersatz gemäss Art. 404 Abs. 2 OR geltend gemacht werden, wobei
der Rechtsgrund nicht in einer Vertragsverletzung liegt und ein Verschulden nicht
erforderlich ist (BGE 110 II 380 E. 4b; 109 II 462 E. 4d; OSER/WEBER, a.a.O., Art.
404 N 17). Vergütet wird das negative Interesse (BGE 110 II 380 E. 4b; 109 II 462
E. 4d; Urteil BGer 4A_284/2013 vom 13. Februar 2014 E. 3.6.1; OSER/WEBER,

- 55 -
a.a.O., Art. 404 N 16 m.w.H.). Die Beklagte trägt die Beweislast, dass die Voraus-
setzungen für Schadenersatz infolge Beendigung zur Unzeit erfüllt sind (Art. 8
ZGB; FELLMANN, a.a.O., Art. 404 N 65; GRAHAM-SIEGENTHALER, in: Fi-
scher/Luterbacher [Hrsg.], Haftpflichtkommentar, Kommentar zu den schweizeri-
schen Haftpflichtbestimmungen, 2015, Art. 404 N 16). Allerdings stellt der Beweis
des Fehlens eines wichtigen Grundes eine unbestimmte negative Tatsache dar,
weshalb die Klägerin eine Mitwirkungsobliegenheit trifft (BGE 115 II 1 E. 4; BAUM-
GARTNER, in: Oberhammer/Domej/Haas [Hrsg.], Kurzkommentar Schweizerische
Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2021, Art. 150 N 2 m.H.; GUYAN, in: BSK ZPO,
a.a.O., Art. 157 N 12).
6.2.2.2. Gemäss Ziff. 1.4 der AVB führt eine Kündigung bei Verletzung einer Si-
cherheitsregel nie zu einer Schadenersatzpflicht wegen Kündigung zur Unzeit
(act. 3/4). Eine Sicherheitsvorschrift ist eine Vorschrift, die um der Sicherheit wil-
len erlassen wird (Duden online, URL:
https://www.duden.de/node/165876/revision/165912, Stand: 8. September 2021).
Eine Baubewilligung ist einzuholen, damit vorgängig überprüft werden kann, ob
dem Bauvorhaben planungs-, bau- und umweltrechtliche Hindernisse entgegen-
stehen (STALDER/TSCHIRKY, in: Griffel/Liniger/Rausch/Thurnherr [Hrsg.], Fach-
handbuch Öffentliches Baurecht - Expertenwissen für die Praxis, 2016, Rz. 2.6).
6.2.3. Würdigung
Die Einholung einer Baubewilligung kann nicht grundsätzlich, und so pauschal wie
seitens der Klägerin behauptet, als Sicherheitsregel im Sinne von Ziff. 1.4 AVB
qualifiziert werden, da mit den jeweiligen Vorschriften unterschiedliche Zwecke
verfolgt werden. Allerdings sind während der Umbauarbeiten unbestrittenermas-
sen unvorhergesehene Probleme mit der Statik aufgetreten, als die Säulen im
Erdgeschoss entkleidet worden waren und sich herausstellte, dass diese und die
Decke zum Untergeschoss zu schwach ausgebildet waren (act. 1 Rz. 59 f., Rz. 82
ff.; act. 11 Rz. 54 ff.; act. 12/8; act. 24 Rz. 61 ff.). Die Klägerin – die zu diesem
Zeitpunkt die Bauleitung noch innehatte – wollte in diesem Zusammenhang eine
Baubewilligung einholen, was seitens der Beklagten (vor Beginn der Arbeiten)

- 56 -
nicht unterstützt wurde (act. 11 Rz. 62, Rz. 199). Sie versandte am 6. September
2018 ein Abmahnschreiben (act. 3/44), auf welches die Beklagte nicht innert der
in der Abmahnung geforderten Frist schriftlich reagierte (act. 11 Rz. 58 ff.). Ange-
sichts dieser Umstände und der zugrundeliegenden Meinungsdifferenz ist ein
sachlicher Grund für die anschliessend erfolgte Kündigung gegeben. Entspre-
chend erübrigt sich eine weitere Prüfung der Voraussetzungen für das Schaden-
ersatzbegehren der Beklagten.
Hinsichtlich der von der Beklagten geforderten ausserprozessualen Anwaltskos-
ten ist daran zu erinnern, dass auch diese als Schadensposition geltend gemacht
werden und demnach einer Haftungsgrundlage bedürfen (vgl. dazu und zur Un-
terscheidung zwischen prozessualen, vorprozessualen und ausserprozessualen
Kosten der Rechtsvertretung u.a. Urteile BGer 4A_692/2015 vom 1. März 2017
E. 6.1.2, nicht publ. in: BGE 143 III 206; 5A_458/2019 vom 30. Januar 2020
E. 5.3; 4A_148/2016 vom 30. August 2016 E. 2.4, je mit Hinweisen). Nachdem es
der Beklagten weder gelungen ist, der Klägerin eine Schlechterfüllung gemäss
Art. 97 OR noch eine Kündigung zur Unzeit nachzuweisen, erübrigt sich eine nä-
here Prüfung, ob die geltend gemachten Aufwendungen ihrer Rechtsvertretung
als vor- oder ausserprozessual zu qualifizieren und überdies gerechtfertigt, not-
wendig und angemessen sind.
Das Schadenersatzbegehren der Beklagten im Umfang von CHF 9'840.20 ist ab-
zuweisen.
6.3. Fazit
Die Schadenersatzbegehren der Beklagten wegen Schlechterfüllung im Umfang
von CHF 407.30 und wegen Kündigung zur Unzeit im Umfang von CHF 9'840.20
sind abzuweisen.
7. Verzugszins
7.1. Die Beklagte beantragt die Zusprechung eines Verzugszinses für ihre Ho-
norarrückforderung von 5 % ab 8. Dezember 2018. Sie begründet die Zinspflicht
damit, dass sie die Klägerin mit Schreiben vom 28. November 2018 aufgefordert

- 57 -
habe, ihr die zustehende Honorarrückforderung bis am 7. Dezember 2018 zu be-
zahlen. Es handle sich dabei um ein Verfalltagsgeschäft, weshalb ein Verzugszins
ab dem Folgetag geschuldet sei (act. 11 S. 2, Rz. 82; act. 12/13; act. 31 S. 2,
Rz. 49). Die Beklagte bestreitet neben dem Honorarrückforderungsanspruch auch
die Verzugszinsen (act. 24 Rz. 127; act. 35 Rz. 6).
7.2. Verzugszins ist geschuldet, wenn der Schuldner trotz Leistungsmöglichkeit
nicht leistet, die Obligation fällig und eine Mahnung ausgesprochen oder ein be-
stimmter Verfalltag verabredet worden ist. Zudem müssen verzugsbeseitigende
bzw. -ausschliessende Gründe fehlen (Art. 102 OR; WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND,
in: BSK OR I, a.a.O., Art. 102 N 3 ff.).
7.3. Bei der Honorarrückforderung handelt es sich um den vertraglichen An-
spruch auf Rückerstattung der zu viel bezahlten Akontozahlungen der Beklagten
(vgl. BGE 126 III 119 E. 3). Entsprechend ist die Fälligkeit mit der vorzeitigen Ver-
tragsbeendigung sowie der Zustellung der Schlussrechnung vom 19. Oktober
2018 bei der Beklagten eingetreten. Die Beklagte machte mit Schreiben vom
28. November 2018 erstmals einen Teil ihres Honorarrückforderungsanspruchs
geltend, unter Angabe einer bestimmten Zahlungsfrist (act. 12/13). Eine solche
Rechnungsstellung ist nach herrschender Lehre als befristete Mahnung zu qualifi-
zieren (SCHENKER, Die Voraussetzungen und die Folgen des Schuldnerverzugs
im schweizerischen Obligationenrecht, Diss. Freiburg 1988, Rz. 168 f.; WEBER, in:
Aebi-Müller/Müller [Hrsg.], BK, Das Obligationenrecht, Die Folgen der Nichterfül-
lung, Art. 97-109 OR, 2. Aufl. 2000, Art. 102 N 68, N 76 ff.; WIDMER LÜCHIN-
GER/WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 9b m.w.H). Ebenso wird die Einreichung einer
Leistungsklage bzw. einer selbständigen Widerklage als Mahnung gewertet, wo-
bei der Verzug mit dem Eingang der Klage bei der Gegenpartei eintritt (BGE 111
II 421 E. 12; 116 II 225 E. 5a; 130 III 591 E. 3 f.; Urteile BGer 4A_87/2010 vom 9.
April 2010 E. 6.3; 5A_473/2014 vom 19. Januar 2015 E. 5.3.3 [nicht publ. in BGE
141 III 49]; WIDMER LÜCHINGER/WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 9). Mit Schreiben vom
28. November 2018 verlangte die Beklagte von der Klägerin eine Honorarrückfor-
derung im Umfang von CHF 13'332.– bis Freitag, 7. Dezember 2018 (Verfalltag),
unter Vorbehalt darüber hinausgehender Honorarrückforderungen, Minderungen

- 58 -
und Schadenersatzansprüche (act. 12/13). Mit ihrer Klageantwort vom
19. September 2019 beantragte sie widerklageweise eine Honorarrückforderung
von CHF 26'666.65 zuzüglich 5 % Zins seit 8. Dezember 2019 (act. 11 S. 2,
Rz. 82). Mit der Duplik und Widerklagereplik machte sie schliesslich eine Honorar-
rückforderung von CHF 37'333.30 geltend (act. 31 S. 2, Rz. 49). Wird mit der
Mahnung ein zu niedriger Betrag beziffert, wird dies als Aufforderung des Gläubi-
gers zur Teilerfüllung behandelt (vgl. Art. 69 Abs. 2 OR; WIDMER LÜCHIN-
GER/WIEGAND, a.a.O., Art. 102 N 6). Entsprechend ist Verzugszins von 5 % wie
folgt geschuldet:
− für einen Betrag von CHF 13'332.– ab 8. Dezember 2018 (act. 12/13)
− für einen Betrag von CHF 13'334.65 (CHF 26'666.65 - CHF 13'332.–)
ab 26. September 2019
− für einen Betrag von CHF 10'666.65 (CHF 37'333.30 - CHF 26'666.65)
ab 14. Juli 2020
Für die letzten beiden Verzugsdaten ist der Eingang der Klageantwort und Wider-
klage sowie der Duplik und Widerklagereplik bei der Klägerin massgebend. Dieser
erfolgte am 26. September 2019 und 14. Juli 2020 (act. 14/1; act. 34/1).
8. Zusammenfassung und Verfahrensausgang
Der Klägerin ist es nicht gelungen, ihre Forderung, bestehend aus Honorar, Zu-
satzleistungen, Spesen und Auslagen, ausreichend zu substantiieren und zu be-
weisen. Entsprechend ist die Hauptklage vollumfänglich abzuweisen.
Auf die Rechtsbegehren der Beklagten um Aufhebung der Betreibung (Ziffer 3)
und um Nichtbekanntgabe der Betreibung (Ziffer 4) ist mangels Zuständigkeit
nicht einzutreten. Die Honorarrückforderung der Beklagten im Umfang von CHF
37'333.30 ist erwiesen und entsprechend gutzuheissen, zuzüglich 5 % Zins auf
CHF 13'332.– ab 8. Dezember 2018, auf CHF 13'334.65 ab 26. September 2019
und auf CHF 10'666.65 ab 14. Juli 2020. Im Übrigen (Honorarminderung, Scha-
denersatz infolge Schlechterfüllung und Kündigung zur Unzeit) ist die Beklagte ih-
rer Substantiierungs- und Beweislast nicht ausreichend nachgekommen, weshalb
die Widerklage im Mehrumfang abzuweisen ist.

- 59 -
Infolge der Klageabweisung ist der Rechtsvorschlag in der Betreibung Nr. ... (Zah-
lungsbefehl vom 13. Dezember 2018) des Betreibungsamtes Zürich 1 nicht zu
beseitigen.
9. Kosten- und Entschädigungsfolgen
9.1. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1 GOG). Sie richtet sich in erster Li-
nie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Die Streitwerte von Haupt-
und Widerklage sind zur Bestimmung der Gerichtskosten zusammenzurechnen,
sofern sich Klage und Widerklage nicht gegenseitig ausschliessen (Art. 94 Abs. 2
ZPO). Die Klage weist nach Klageänderung einen Streitwert – bereinigt um die
Rundungsdifferenz – von CHF 98'878.50 auf, die Widerklage nach Klageände-
rung einen solchen von CHF 55'580.80 (vgl. Art. 93 Abs. 1 ZPO; act. 24 S. 2; act.
31 S. 2 f.). Nach der massgeblichen wirtschaftlichen Betrachtungsweise sind die
Streitwerte der Klage und Widerklage zu addieren (Botschaft zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung vom 28. Juni 2006, BBl 2006 7221, S. 7292; DIGGELMANN, in:
Brunner/Gasser/Schwander [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kom-
mentar, 2. Aufl. 2016, Art. 94 ZPO N 8). Der zur Berechnung der Gerichtsgebühr
massgebliche Streitwert beträgt CHF 154'459.30. Die nach § 4 Abs. 1 GebV OG
ermittelte Grundgebühr beläuft sich auf CHF 10'930.–.
Gemäss § 4 Abs. 2 GebV OG kann die Grundgebühr unter Berücksichtigung des
Zeitaufwands des Gerichts und der Schwierigkeit des Falls ermässigt oder um bis
zu einem Drittel, in Ausnahmefällen bis auf das Doppelte, erhöht werden. Das
vorliegende Verfahren erweist sich als umfangreich und zeitaufwendig. In Anwen-
dung von § 4 Abs. 2 GebV OG ist eine Erhöhung der Grundgebühr um einen Drit-
tel auf CHF 14'600.– angezeigt.
Die Prozesskosten sind nach dem Ausgang des Verfahrens zu verteilen (Art. 106
Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Klägerin unterliegt mit ihrer Klage vollumfänglich
(CHF 98'878.50) sowie im Umfang der Gutheissung der Widerklage

- 60 -
(CHF 37'333.30), was einem Anteil am Streitwert von rund 88 % entspricht
(CHF 136'211.80 von CHF 154'459.30). Die Beklagte unterliegt im Umfang der
Abweisung der Widerklage (CHF 18'247.50), was einem Anteil am Streitwert von
rund 12 % entspricht (CHF 18'247.50 von CHF 154'459.30) sowie im Umfang ih-
rer Rechtsbegehren gemäss Ziffer 3 und 4, auf welche nicht eingetreten wird.
Ausgangsgemäss ist die Gerichtsgebühr daher zu 85 % der Klägerin und zu 15 %
der Beklagten aufzuerlegen.
Die Gerichtskosten sind mit den geleisteten Vorschüssen der Parteien
(CHF 11'500.– seitens der Klägerin und CHF 7'600.– seitens der Beklagten) zu
verrechnen, wobei sie vorab aus den Vorschüssen der Klägerin und im Mehrbe-
trag aus den Vorschüssen der Beklagten zu decken sind (Art. 111 Abs. 1 Satz 1
ZPO). Für die der Klägerin auferlegten Kosten, die nicht durch ihre eigenen Kos-
tenvorschüsse gedeckt sind, ist der Beklagten das Rückgriffsrecht auf die Kläge-
rin einzuräumen (Art. 111 Abs. 2 ZPO).
9.2. Parteientschädigungen
Die Höhe der Anwaltsgebühr bestimmt sich nach der Verordnung des Oberge-
richts über die Anwaltsgebühren (Art. 105 Abs. 2 i.V.m. Art. 96 ZPO). Sie richtet
sich in erster Linie nach dem Streitwert (§ 2 Abs. 1 lit. a AnwGebV). Beim vorlie-
genden Streitwert beträgt die nach § 4 Abs. 1 AnwGebV ermittelte Grundgebühr
CHF 14'200.–. Unter Berücksichtigung des Aufwands für die Vergleichsverhand-
lung und die zweite Rechtsschrift rechtfertigt es sich, diese um die Hälfte auf
CHF 21'300.– zu erhöhen (§ 11 Abs. 1 und Abs. 2 AnwGebV).
Die Parteientschädigung ist nach dem Umfang des Obsiegens zuzusprechen
(Art. 106 Abs. 1 und Abs. 2 ZPO). Die Klägerin obsiegt – wie vorstehend ange-
führt – im Umfang von 15 %, die Beklagte demgegenüber im Umfang von 85 %.
Insgesamt überwiegt das Obsiegen der Beklagten jenes der Klägerin um 70 %.
Ausgangsgemäss ist der Beklagten eine reduzierte Parteientschädigung in der
Höhe von CHF 14'910.– zuzusprechen.

- 61 -
Der von der Beklagten beantragte Mehrwertsteuerzusatz ist dieser nicht zuzu-
sprechen, da die fehlende Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht nachgewiesen
ist (Kreisschreiben der Verwaltungskommission des Obergerichts vom 17. Mai
2006 Ziff. 2.1.1 S. 3; Urteil BGer 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5).
Das Handelsgericht beschliesst:
1. Auf die Rechtsbegehren der Beklagten um Aufhebung der Betreibung (Zif-
fer 3) und um Nichtbekanntgabe der Betreibung (Ziffer 4) wird nicht eingetre-
ten.
2. Schriftliche Mitteilung, Kostenfolgen sowie Rechtsmittelbelehrung mit nach-
folgendem Erkenntnis.

- 62 -
Sodann erkennt das Handelsgericht:
1. Die Hauptklage wird abgewiesen.
2. Die Klägerin wird in teilweiser Gutheissung der Widerklage verpflichtet, der
Beklagten CHF 37'333.30 nebst Zins zu 5 % auf CHF 13'332.– ab 8. De-
zember 2018, auf CHF 13'334.65 ab 26. September 2019 sowie auf
CHF 10'666.65 ab 14. Juli 2020 zu bezahlen. Im Übrigen wird die Widerkla-
ge abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 14'600.–.
4. Die Kosten werden zu 85 % der Klägerin und zu 15 % der Beklagten aufer-
legt; sie werden vorab aus den Vorschüssen der Klägerin gedeckt und im
Mehrbetrag aus den Vorschüssen der Beklagten.
Der Beklagten wird für den Anteil ihres Kostenvorschusses, welcher zur De-
ckung der der Klägerin auferlegten Kosten verwendet wurde, das Rückgriffs-
recht auf die Klägerin eingeräumt.
5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten eine reduzierte Parteientschä-
digung von CHF 14'910.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
7. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streit-
wert der Hauptklage beträgt CHF 98'878.50, jener der Widerklage
CHF 55'580.80.

- 63 -
Zürich, 20. Oktober 2021
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsident: Gerichtsschreiberin:
Roland Schmid Zoë Biedermann