zh_handelsgericht · HG170199 · 2021-03-24 · de
Forderung


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG170199-O U
Mitwirkend: die Oberrichter Roland Schmid, Präsident, und Dr. Stephan Mazan,
die Handelsrichterin Astrid Fontana, die Handelsrichter Ruedi Kess-
ler und Christoph Pfenninger sowie die Gerichtsschreiberin Sabrina
Schalcher
Beschluss und Urteil vom 24. März 2021
in Sachen
A._____ AG,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X1._____
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X2._____
gegen
1. B._____ AG,
2. C._____ AG
Beklagte
1 vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Y1._____
2 vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y2._____
betreffend Forderung

- 2 -
Inhaltverzeichnis
Ursprüngliches Rechtsbegehren: .......................................................................... 6
Geändertes Rechtsbegehren:................................................................................ 9
Sachverhalt und Verfahren .................................................................................. 13
A. Sachverhaltsübersicht ............................................................................... 13
a. Parteien und ihre Stellung ......................................................................... 13
b. Hintergrund, Streitgegenstand und Parteistandpunkte ............................. 14
B. Prozessverlauf ............................................................................................ 15
a. Verfahren betreffend vorsorgliche Beweisführung (HE150489-O) ............ 15
b. Klage und wesentliche Verfahrensschritte ................................................ 16
c. Änderung der Gerichtsbesetzung ............................................................. 17
Erwägungen ........................................................................................................ 18
1. Formelles .................................................................................................... 18
1.1. Zuständigkeit ....................................................................................... 18
1.2. Klageänderung .................................................................................... 18
1.3. Eventualbegehren B.2: Bedingung / fehlendes
Rechtsschutzinteresse .................................................................................. 21
1.4. Rechtsbegehren B.4.a)-c): Unbezifferte Forderungsklage .............. 21
1.4.1. Rechtliches ......................................................................................... 21
1.4.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte .............................................. 23
1.4.3. Würdigung .......................................................................................... 24
1.4.4. Fazit .................................................................................................... 26
1.5. Vorbehalt des Nachklagerechts ......................................................... 26
1.6. Übrige Prozessvoraussetzungen ....................................................... 27
1.7. Einfache passive Streitgenossenschaft ............................................ 27
1.8. Stellungnahmen nach Aktenschluss ................................................. 28
2. Vorbemerkungen ........................................................................................ 30
2.1. Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast ................. 30
2.1.1. Vorgaben ............................................................................................ 30
2.1.2. Umsetzung ......................................................................................... 32
2.2. Beweislast, -führung und -abnahme .................................................. 32
2.2.1. Allgemeines ........................................................................................ 32
2.2.2. Gutachten / Eigenes Fachwissen ....................................................... 33
2.2.3. Zeugen ............................................................................................... 35
3. Vertragsverhältnisse: Qualifikation und anwendbare Bestimmungen .. 36
3.1. Vorbemerkung ..................................................................................... 36
3.2. Klägerin und Beklagte 1 ..................................................................... 37
3.2.1. Tatsächliches ..................................................................................... 38
3.2.2. Vertragsqualifikation und anwendbare rechtliche Bestimmungen ...... 38
3.3. Klägerin und Beklagte 2 ..................................................................... 38
3.3.1. Tatsächliches ..................................................................................... 38
3.3.2. Vertragsqualifikation ........................................................................... 39
3.3.3. Anwendbare rechtliche Bestimmungen .............................................. 40
4. Haftungsgrundlagen im Überblick ............................................................ 42
4.1. Begrifflichkeiten der Werkmangelhaftung ........................................ 42
4.1.1. Werkmangel / Primär- und Sekundärmängel ...................................... 42
4.1.2. Mangelfolgeschaden .......................................................................... 43

- 3 -
4.2. Grundlagen und Voraussetzungen einer Haftung der Beklagten 1 43
4.2.1. Allgemeine Voraussetzungen ............................................................. 43
4.2.2. Beweislast .......................................................................................... 44
4.2.3. Mängelrechte ...................................................................................... 45
4.2.4. Mangelfolgeschaden .......................................................................... 45
4.3. Grundlagen und Voraussetzungen einer Haftung der Beklagten 2 46
4.3.1. Vorbemerkung .................................................................................... 46
4.3.2. Pläne: Haftung nach Werkvertragsrecht ............................................. 46
4.3.2.1. Voraussetzungen ......................................................................... 46
4.3.2.2. Die Mängelrüge im Besonderen................................................... 47
4.3.3. Bauleitung: Haftung nach Auftragsrecht ............................................. 48
4.4. Haftung von Unternehmer und Architekt (Beklagte 1 und 2) .......... 48
5. Teil A: D._____-Hallendach [Rechtsbegehren A.1, 1.a)-b)] ..................... 49
5.1. Unbestrittener Sachverhalt im Überblick .......................................... 49
5.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte im Überblick ...................... 52
5.2.1. Klägerin .............................................................................................. 52
5.2.2. Beklagte 1 .......................................................................................... 52
5.2.3. Beklagte 2 .......................................................................................... 53
5.3. Verwertbarkeit des Gutachtens ......................................................... 54
5.3.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte .............................................. 54
5.3.1.1. Beklagte 1 .................................................................................... 54
5.3.1.2. Beklagte 2 .................................................................................... 56
5.3.1.3. Klägerin ........................................................................................ 56
5.3.2. Rechtliches ......................................................................................... 57
5.3.3. Würdigung .......................................................................................... 58
5.4. Haftung der Beklagten 1 ..................................................................... 60
5.4.1. Vorbemerkung .................................................................................... 60
5.4.2. Gemeinsame Voraussetzungen: Abnahme ........................................ 60
5.4.2.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte ........................................ 61
5.4.2.2. Rechtliches .................................................................................. 61
5.4.2.3. Würdigung ................................................................................... 62
5.4.3. Ersatz der Kosten der Ersatzvornahme samt Begleitkosten:
Fristansetzung zur Nachbesserung .............................................................. 63
5.4.3.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte ........................................ 63
5.4.3.2. Rechtliches .................................................................................. 65
5.4.3.3. Würdigung ................................................................................... 66
5.4.3.4. Fazit ............................................................................................. 69
5.4.4. Mangelfolgeschaden .......................................................................... 69
5.4.4.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte ........................................ 69
5.4.4.1.1. Klägerin ................................................................................. 69
5.4.4.1.2. Beklagte 1 ............................................................................. 69
5.4.4.2. Mängel ......................................................................................... 70
5.4.4.2.1. Genehmigte Mängel .............................................................. 70
a) Zusammengefasste Parteistandpunkte .......................................... 70
b) Rechtliches .................................................................................... 72
c) Würdigung ...................................................................................... 72
5.4.4.2.2. Übrige behauptete Werkmängel: Zusammengefasste
Parteistandpunkte ................................................................................. 75

- 4 -
5.4.4.3. Kausalität und Positionen des Mangelfolgeschadens .................. 77
5.4.4.3.1. Rechtliches ............................................................................ 77
5.4.4.3.2. Würdigung ............................................................................. 77
5.4.4.4. Fazit ............................................................................................. 83
5.5. Haftung der Beklagten 2 ..................................................................... 83
5.5.1. Planung: Werkvertrag: Mangelfolgeschaden ...................................... 83
5.5.2. Bauleitung: Auftrag ............................................................................. 85
5.5.2.1. Pflichtverletzungen ....................................................................... 85
5.5.2.1.1. Rechtliches: Allgemein .......................................................... 85
5.5.2.1.2. Anwendbarkeit der SIA Norm 271:2007 ................................ 86
5.5.2.1.3. Zusammengefasste Parteistandpunkte ................................. 88
a) Klägerin .......................................................................................... 88
b) Beklagte 2 ...................................................................................... 91
5.5.2.1.4. Würdigung ............................................................................. 94
a) Prüfung der Vollständigkeit und Zweckmässigkeit der bisherigen
Planung bei der Übernahme des Projekts ............................................. 94
b) Überwachungs- und Kontrollaufgaben ........................................... 95
c) Kontrolle der Regierarbeiten, Prüfung der Ausmasse und der
Schlussrechnung ................................................................................. 101
d) Sorgfältige Werkabnahme, Abnahmeprotokoll ............................. 102
5.5.2.1.5. Fazit .................................................................................... 104
5.5.2.2. Kausalität ................................................................................... 105
5.5.2.2.1. Rechtliches .......................................................................... 105
5.5.2.2.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte ............................... 106
a) Klägerin ........................................................................................ 106
b) Beklagte 2 .................................................................................... 110
5.5.2.2.3. Würdigung und Zwischenfazit ............................................. 116
5.5.2.3. Verschulden ............................................................................... 118
5.5.2.4. Schaden, Schadensberechnung und -ersatzbemessung ........... 118
5.5.2.4.1. Rechtliches: Schaden .......................................................... 118
5.5.2.4.2. Rechtliches: Schadensberechnung und -ersatzbemessung 121
5.5.2.4.3. Zusammengefasste Parteistandpunkte ............................... 122
a) Klägerin ........................................................................................ 122
b) Beklagte 2 .................................................................................... 123
5.5.2.4.4. Würdigung ........................................................................... 124
a) Schadenspositionen ..................................................................... 124
b) Zins .............................................................................................. 137
c) Schadenersatz ............................................................................. 139
5.5.2.5. Fazit ........................................................................................... 140
6. Teil B: Hauptdach [Rechtsbegehren B.1.a)-c), 3.a)-c)] .......................... 141
6.1. Unbestrittener Sachverhalt im Überblick ........................................ 141
6.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte ........................................... 142
6.2.1. Klägerin ............................................................................................ 142
6.2.2. Beklagte 1 ........................................................................................ 143
6.2.3. Beklagte 2 ........................................................................................ 144
6.3. Haftung der Beklagten 1: Rechtsbegehren B.1.a), b), B.3.a), b) .... 146
6.3.1. Verjährungseinrede .......................................................................... 146
6.3.1.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte ...................................... 146

- 5 -
6.3.1.1.1. Beklagte 1 ........................................................................... 146
6.3.1.1.2. Klägerin ............................................................................... 148
6.3.1.2. Rechtliches ................................................................................ 148
6.3.1.3. Würdigung ................................................................................. 151
6.3.1.3.1. Vorbemerkung ..................................................................... 151
6.3.1.3.2. Fristbeginn........................................................................... 151
6.3.1.3.3. Keine Unterbrechung der Verjährungsfrist .......................... 152
6.3.2. Fazit .................................................................................................. 156
6.4. Haftung der Beklagten 2: Rechtsbegehren B.1.a), c), B.3.a), c) .... 157
6.4.1. Rechtsbegehren B.1.a), c): Bevorschussung der
Ersatzvornahmekosten ............................................................................... 157
6.4.2. Rechtsbegehren B.3.a), c): Ersatz der Kosten für die erfolgte
Mangelbehebung ........................................................................................ 157
6.4.2.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte ...................................... 157
6.4.2.2. Würdigung ................................................................................. 157
6.4.2.2.1. Vorbemerkung ..................................................................... 157
6.4.2.2.2. Planung: Werkvertrag: Mangelfolgeschaden ....................... 158
6.4.2.2.3. Bauleitung: Auftrag .............................................................. 159
6.4.3. Fazit .................................................................................................. 160
7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen ..................................... 161
8. Kosten- und Entschädigungsfolgen ....................................................... 161
8.1. Streitwert ............................................................................................ 161
8.2. Kostentragung, Streitgenossenschaft ............................................ 162
8.3. Gerichtskosten .................................................................................. 162
8.4. Parteientschädigungen ..................................................................... 163
8.4.1. Allgemein .......................................................................................... 163
8.4.2. Beklagte 1 ........................................................................................ 164
8.4.3. Klägerin und Beklagte 2 ................................................................... 164

- 6 -
Ursprüngliches Rechtsbegehren:
(act. 1 S. 2 ff.)
"A. Betreffend das Flachdach über der D._____-Halle
(in der Folge D._____-Hallendach genannt)
1. Es seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 unter solidarischer
Haftung zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von
CHF 645'526.95 (inkl. MWST) zu bezahlen, zuzüglich Schadens-
zins von 5% p.a. auf den Beträgen und seit den Daten gemäss
Ziff. 472 dieser Klageschrift, unter Vorbehalt des Nachklage-
rechts;
1.a) eventualiter: es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin
den Betrag von CHF 645'526.95 (inkl. MWST) zu bezahlen, zu-
züglich Schadenszins von 5% p.a. auf den Beträgen und seit den
Daten gemäss Ziff. 472 dieser Klageschrift, unter Vorbehalt des
Nachklagerechts;
1.b) eventualiter: es sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Klägerin
den Betrag von CHF 645'526.95 (inkl. MWST) zu bezahlen, zu-
züglich Schadenszins von 5% p.a. auf den Beträgen und seit den
Daten gemäss Ziff. 472 dieser Klageschrift, unter Vorbehalt des
Nachklagerechts;
2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten. Es sei der Klägerin eine Parteientschädigung mit Mehrwert-
steuerzusatz zuzusprechen.
B. Betreffend der Flachdächer über dem Hauptgebäude
(in der Folge Hauptdach genannt)
1.a es sei ein gerichtlicher Gutachter zu beauftragen, die Ursachen
für die Wassereintritte in die Wärmedämmung der Flachdächer
des Gebäudes E._____-Strasse …, Zürich (Hauptdach, beste-
hend aus Terassendach, Attikadach und Dachaufbautendächer)
zu bestimmen und abzuklären, ob das Wasser auch in das Ge-
bäude eindringen kann. Der Gutachter sei zu beauftragen, die für
eine Mängelbehebung im Sinne der anerkannten Regeln der
Baukunde erforderlichen Sanierungsmassnahmen aufzuzeigen
sowie deren Kosten zwecks Bestimmung der Forderungshöhe zu
abzuschätzen;
1.b es sei eine mündliche Experteninstruktion anzuordnen und es sei
den Parteien Gelegenheit zu geben, Fragen an den Gutachter zu
formulieren;
1.c als Gutachter sei F._____, … [Adresse] zu bestimmen, da dieser
bereits im Auftrag des Handelsgerichtes das Gutachten für das
D._____-Hallendach erstellt hat;

- 7 -
1.d in Anlehnung an die Expertenfragen beim D._____-Hallendach
seien dem Experten zumindest die folgenden Fragen zu stellen,
welche jeweils alle Dächer des Hauptdaches, nämlich Terrassen-
dach über 3. Obergeschoss, Attikadach über dem 4. Oberge-
schoss sowie die zwei Dächer über den beiden Dachaufbauten
(OG5) betreffen:
I. An welchen Stellen bzw. auf welchem Weg dringt Wasser in
das Flachdachsystem ein, oder ist es eingedrungen? Ist es
möglich, dass das Wasser auch in das Gebäude eindringen
kann oder wird?
II. Lässt sich das Eindringen von Wasser zeitlich einordnen?
III. Was waren bezüglich Dampfsperre / Bauzeitabdichtung die
Vorgaben resp. Bedingungen bezüglich
a. Einbau, Dichtigkeit und Unterläufigkeit?
b. Was wurde ausgeführt?
IV. Welches ist die Ursache bzw. sind die Ursachen für das
Eindringen von Wasser in das Flachdachsystem?
V. Äussern Sie sich im Zusammenhang mit der Undichtigkeit
des Daches zu allfälligen Abweichungen von den Regeln der
Baukunde in Bezug auf die
a. Planung des Daches
b. Erstellung des Daches inkl. dessen Nutzschicht
VI. Äussern Sie sich im Zusammenhang mit der Undichtigkeit
des Daches zu allfälligen Abweichungen in der Planung und
in der Erstellung von den Regeln der Baukunde in Bezug
auf:
a. Die technischen Aufbauten und deren Einkleidung auf
dem Attikadach über dem 4. Obergeschoss
b. Die später vom Mieter G._____ erstellten Pflanzengestel-
le auf dem Terrassendaches über dem 3. Obergeschoss.
VII. Äussern Sie sich im Zusammenhang mit der Undichtigkeit
des Daches zu nachfolgenden Themen, insoweit Sie nicht
schon darauf eingegangen sind:
a. Nutzschicht
b. Wassersperrende Abdichtung
c. Gefälle der Wassersperrenden Abdichtung
d. Abdichtungsanschlüsse
e. Dachentwässerung inkl. Notüberläufe
f. Wärmeisolation
g. Abschottung der Wärmeisolation
h. Dampfsperre / Bauzeitabdichtung

- 8 -
i. Haftbrücke (Primer)
j. Beschaffenheit des Untergrundes
k. Gefälle des Untergrundes
1.e es sei der Klägerin nach Vorliegen des Gutachtens Gelegenheit
zu geben, die Klage zu vervollständigen sowie den Streitwert zu
bezeichnen;
2. Es seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 unter solidarischer
Haftung zu verpflichten, der Klägerin die Kosten der Mängelbehe-
bung am Hauptdach in Ersatzvornahme durch einen geeigneten
Dritten in einem nach dem Beweisverfahren zu schätzenden Be-
trag vorzuschiessen sowie der Klägerin den Mangelfolgeschaden
zu ersetzen;
eventualiter, für den Fall, dass die Ersatzvornahme durch einen
geeigneten Dritten bis zum Urteilzeitpunkt bereits stattgefunden
hat, seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 unter solidarischer
Haftung zu verpflichten, der Klägerin die effektiven Kosten der
Mängelbehebung am Hauptdach, in Ersatzvornahme durch einen
geeigneten Dritten zu ersetzen sowie der Klägerin den Mangelfol-
geschaden zu ersetzen;
2.a) subeventualiter: es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Kläge-
rin die Kosten der Mängelbehebung am Hauptdach in Ersatzvor-
nahme durch einen geeigneten Dritten in einem nach dem Be-
weisverfahren zu schätzenden Betrag vorzuschiessen sowie der
Klägerin den Mangelfolgeschaden zu ersetzen;
eventualiter, für den Fall, dass die Ersatzvornahme durch einen
geeigneten Dritten bis zum Urteilzeitpunkt bereits stattgefunden
hat, sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin die effektiven
Kosten der Mängelbehebung am Hauptdach, in Ersatzvornahme
durch einen geeigneten Dritten zu ersetzen sowie der Klägerin
den Mangelfolgeschaden zu ersetzen;
2.b) subeventualiter: es sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Kläge-
rin die Kosten der Mängelbehebung am Hauptdach in Ersatzvor-
nahme durch einen geeigneten Dritten in einem nach dem Be-
weisverfahren zu schätzenden Betrag vorzuschiessen sowie der
Klägerin den Mangelfolgeschaden zu ersetzen;
eventualiter, für den Fall, dass die Ersatzvornahme durch einen
geeigneten Dritten bis zum Urteilzeitpunkt bereits stattgefunden
hat, sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Klägerin die effektiven
Kosten der Mängelbehebung am Hauptdach in Ersatzvornahme
durch einen geeigneten Dritten zu ersetzen sowie der Klägerin
den Mangelfolgeschaden zu ersetzen;
3. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten. Es sei der Klägerin eine Parteientschädigung mit Mehr-
wertsteuerzusatz zuzusprechen."

- 9 -
Geändertes Rechtsbegehren:
(act. 53 S. 2 ff.)
"A. Betreffend das Flachdach über der D._____-Halle
(in der Folge D._____-Hallendach genannt)
1. Es seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 unter solidarischer
Haftung zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von
CHF 872'425.65 unter Vorbehalt des Nachklagerechts zu bezah-
len, zuzüglich Schadenszins von 5% p.a. auf den Beträgen und
seit den Daten wie folgt:
− auf dem Betrag von CHF 4'599.15 seit dem 24. Juli 2015;
− auf dem Betrag von CHF 2'625.15 seit dem 24. Juli 2015;
− auf dem Betrag von CHF 16'650.00 seit dem 24. Juli 2015;
− auf dem Betrag von CHF 874.50 seit dem 13. August 2015;
− auf dem Betrag von CHF 366.25 seit dem 16. Oktober 2015;
− auf dem Betrag von CHF 7'315.50 seit dem 25. August 2015;
− auf dem Betrag von CHF 9'103.95 seit dem 18. September
2015;
− auf dem Betrag von CHF 1'874.10 seit dem 18. September
2015;
− auf dem Betrag von CHF 1'622.40 seit dem 16. November 2015;
− auf dem Betrag von CHF 7'724.00 seit dem 16. November 2015;
− auf dem Betrag von CHF 270.00 seit dem 16. November 2015;
− auf dem Betrag von CHF 685.00 seit dem 16. November 2015;
− auf dem Betrag von CHF 1'025.00 seit dem 25. November 2015;
− auf dem Betrag von CHF 47.20 seit dem 17. Dezember 2015;
− auf dem Betrag von CHF 963.80 seit dem 25. November 2015;
− auf dem Betrag von CHF 15'000.00 seit dem 10. November
2015;
− auf dem Betrag von CHF 50'000.00 seit dem 10. November
2015;
− auf dem Betrag von CHF 1'397.00 seit dem 17. Dezember 2015;
− auf dem Betrag von CHF 2'025.00 seit dem 8. Januar 2016;
− auf dem Betrag von CHF 22'791.85 seit dem 8. Januar 2016;
− auf dem Betrag von CHF 2'092.95 seit dem 11. Februar 2016;

- 10 -
− auf dem Betrag von CHF 1'534.00 seit dem 11. Februar 2016;
− auf dem Betrag von CHF 2'842.80 seit dem 24. März 2016;
− auf dem Betrag von CHF 2'600.00 seit dem 19. Mai 2016;
− auf dem Betrag von CHF 6'944.45 seit dem 29. Juli 2016;
− auf dem Betrag von CHF 39'690.00 seit dem 29. Juli 2016;
− auf dem Betrag von CHF 1'287.25 seit dem 29. Juli 2016;
− auf dem Betrag von CHF 23'814.00 seit dem 15. August 2016;
− auf dem Betrag von CHF 43'659.00 seit dem 26. Oktober 2016;
− auf dem Betrag von CHF 750.00 seit dem 22. September 2016;
− auf dem Betrag von CHF 1'407.60 seit dem 22. September
2016;
− auf dem Betrag von CHF 35'721.00 seit dem 20. Oktober 2016;
− auf dem Betrag von CHF 9'562.10 seit dem 9. Januar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 55'566.00 seit dem 3. November 2016;
− auf dem Betrag von CHF 737.60 seit dem 21. November 2016;
− auf dem Betrag von CHF 1'104.15 seit dem 9. Januar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 6'799.95 seit dem 9. Januar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 170.00 seit dem 31. Januar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 1'520.30 seit dem 10. Februar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 9'815.00 seit dem 15. Februar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 4'210.45 seit dem 15. Februar 2017;
− auf dem Betrag von CHF 2'923.15 seit dem 15. März 2017;
− auf dem Betrag von CHF 2'978.75 seit dem 5. April 2017;
− auf dem Betrag von CHF 45'411.85 seit dem 1. Juni 2017;
− auf dem Betrag von CHF 42'048.00 seit dem 1. Juni 2017;
− auf dem Betrag von CHF 67'375.60 seit dem 1. Juni 2017;
− auf dem Betrag von CHF 13'000.00 seit dem 15. September
2017;
− auf dem Betrag von CHF 1'600.05 seit dem 3. Oktober 2017;
− auf dem Betrag von CHF 340.00 seit dem 25. Oktober 2017;
− auf dem Betrag von CHF 68.00 seit dem 25. Oktober 2017;
− auf dem Betrag von CHF 41.70 seit dem 25. Oktober 2017;

- 11 -
− auf dem Betrag von CHF 106'760.20 seit dem 27. Dezember
2017;
− auf dem Betrag von CHF 42'000.00 seit dem 8. Dezember 2017;
− auf dem Betrag von CHF 138.00 seit dem 6. Februar 2018;
− auf dem Betrag von CHF 299.40 seit dem 20. Juli 2018;
− auf dem Betrag von CHF 37'800.50 seit dem 20. Juli 2018;
− auf dem Betrag von CHF 467.65 seit dem 5. März 2018.
1.a) eventualiter: es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin
den Betrag von CHF 872'425.65 zu bezahlen, zuzüglich Scha-
denszins von 5% p.a. auf den Beträgen und seit den Daten ge-
mäss Rechtsbegehren Ziffer A.1 vorne, unter Vorbehalt des
Nachklagerechts;
1.b) eventualiter: es sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Klägerin
den Betrag von CHF 872'425.65 zu bezahlen, zuzüglich Scha-
denszins von 5% p.a. auf den Beträgen und seit den Daten
Rechtsbegehren Ziffer A.1 vorne, unter Vorbehalt des Nachklage-
rechts;
2. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten 1 und der Beklagten 2.
B. Betreffend die Flachdächer über dem Hauptgebäude
(in der Folge Hauptdach genannt)
1.a) Es seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 unter solidarischer
Haftung zu verpflichten, der Klägerin die Kosten der Ersatzvor-
nahme für die gerügten Mängel am dreiteiligen Hauptdach im
Umfang von CHF 962'011.20 vorzuschiessen, wobei das Nach-
klagerecht, für den Fall, dass der geltend gemachte Betrag die für
die Mängelbehebung (Nachbesserung) erforderlichen Kosten
nicht deckt, ausdrücklich vorbehalten wird;
1.b) eventualiter: Es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin
die Kosten der Ersatzvornahme für die gerügten Mängel am drei-
teiligen Hauptdach im Umfang von CHF 962'011.20 vorzuschies-
sen, wobei das Nachklagerecht, für den Fall, dass der geltend
gemachte Betrag die für die Mängelbehebung (Nachbesserung)
erforderlichen Kosten nicht deckt, ausdrücklich vorbehalten wird;
1.c) eventualiter: Es sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Klägerin
die Kosten der Ersatzvornahme für die gerügten Mängel am drei-
teiligen Hauptdach im Umfang von CHF 962'011.20 vorzuschies-
sen, wobei das Nachklagerecht, für den Fall, dass der geltend
gemachte Betrag die für die Mängelbehebung (Nachbesserung)
erforderlichen Kosten nicht deckt, ausdrücklich vorbehalten wird;
2. Eventualantrag zu den Rechtsbegehren Ziffern B.1a) bis B.1c)

- 12 -
Eventualiter, für den Fall, dass die Arbeiten zur Behebung der
Mängel namentlich zufolge Dringlichkeit bis zum Urteilszeitpunkt
bereits erfolgen müssen, seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2
unter solidarischer Haftbarkeit zu verpflichten, der Klägerin die
nachgewiesenen Kosten der Mängelbehebung durch einen ge-
eigneten Dritten zu ersetzen zuzüglich Zins von 5 % p.a. auf den
jeweils angefallenen Beträgen ab dem jeweiligen Zahlungszeit-
punkt;
3.a) Es seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 unter solidarischer
Haftung zu verpflichten, der Klägerin die bisher im Zusammen-
hang mit der Nachbesserung der Mängel am Hauptdach entstan-
denen Kosten im Umfang von CHF 36'212.95 zu bezahlen zuzüg-
lich Schadenszins von 5% p.a. wie folgt zu bezahlen:
− auf dem Betrag von CHF 340.00 seit dem 25. Oktober 2017;
− auf dem Betrag von CHF 68.00 seit dem 25. Oktober 2017;
− auf dem Betrag von CHF 2'777.90 seit dem 1. Februar 2018;
− auf dem Betrag von CHF 138.00 seit dem 6. Februar 2018;
− auf dem Betrag von CHF 2'534.00 seit dem 5. März 2018;
− auf dem Betrag von CHF 573.75 seit dem 17. Juli 2018;
− auf dem Betrag von CHF 7'245.00 seit dem 15. August 2018;
− auf dem Betrag von CHF 9'388.25 seit dem 7. November 2018;
− auf dem Betrag von CHF 2'750.00 seit dem 10. Dezember 2018;
− auf dem Betrag von CHF 10'398.05 seit dem 31. Dezember 2018;
3.b) eventualiter: Es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin
die bisher im Zusammenhang mit der Nachbesserung der Mängel
am Hauptdach entstandenen Kosten im Umfang von
CHF 36'212.95 zu bezahlen zuzüglich Schadenszins von 5% p.a.
auf den Beträgen und seit den Daten gemäss Rechtsbegehren
Ziffer B.3a) vorne;
3.c) eventualiter: Es sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Klägerin
die bisher im Zusammenhang mit der Nachbesserung der Mängel
am Hauptdach entstandenen Kosten im Umfang von
CHF 36'212.95 zu bezahlen zuzüglich Schadenszins von 5% p.a.
auf den Beträgen und seit den Daten gemäss Rechtsbegehren
Ziffer B.3a) vorne;
4.a) Es seien die Beklagte 1 und die Beklagte 2 sodann unter solida-
rischer Haftung zu verpflichten, der Klägerin die Kosten der Man-
gelfolgeschäden, welche von den Mängeln am Hauptdach verur-
sacht wurden, in noch zu bezifferndem Umfang, mindestens je-
doch von CHF 610'900.05 zu bezahlen (zzgl. Zins zu 5% seit dem
jeweiligen Zahlungsdatum); die Beklagte 1 und die Beklagte 2
seien sodann unter solidarischer Haftung zu verpflichten, der Klä-

- 13 -
gerin auf dem Betrag von CHF 11'556.70 einen Schadenszins
von 5 % p.a. wie folgt zu bezahlen:
− auf dem Betrag von CHF 101.85 seit dem 7. November 2018;
− auf dem Betrag von CHF 2'655.00 seit dem 7. November 2018;
− auf dem Betrag von CHF 7'870.00 seit dem 7. November 2018;
− auf dem Betrag von CHF 929.90 seit dem 10. Dezember 2018;
4.b) eventualiter: Es sei die Beklagte 1 zu verpflichten, der Klägerin
die Kosten der Mangelfolgeschäden, welche von den Mängeln am
Hauptdach verursacht wurden, in noch zu bezifferndem Umfang,
mindestens jedoch CHF 610'900.05 zu bezahlen (zzgl. Zins zu
5% seit dem jeweiligen Zahlungsdatum); die Beklagte 1 sei so-
dann zu verpflichten, der Klägerin auf dem Betrag von
CHF 11'556.70 einen Schadenszins von 5 % p.a. auf den Beträ-
gen und seit den Daten gemäss Rechtsbegehren Ziffer B.4a zu
bezahlen;
4.c) eventualiter: Es sei die Beklagte 2 zu verpflichten, der Klägerin
die Kosten der Mangelfolgeschäden, welche von den Mängeln am
Hauptdach verursacht wurden, in noch zu bezifferndem Umfang,
mindestens jedoch CHF 610'900.05 zu bezahlen (zzgl. Zins zu
5% seit dem jeweiligen Zahlungsdatum); die Beklagte 2 sei so-
dann zu verpflichten, der Klägerin auf dem Betrag von
CHF 11'556.70 einen Schadenszins von 5 % p.a. auf den Beträ-
gen und seit den Daten gemäss Rechtsbegehren Ziffer B.4.a zu
bezahlen;
5. Es sei der Klägerin vor Abschluss des Verfahrens Gelegenheit zu
geben, die Klage und namentlich die Rechtsbegehren Ziffer
B.4.a) bis B.4.c) zu vervollständigen sowie den Forderungsbetrag
zu bezeichnen;
6. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten 1 und der Beklagten 2."
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in
H._____, Kanton Aargau, welche im Wesentlichen durch … von Liegenschaften
bezweckt. Sie ist die Eigentümerin der Liegenschaft an der E._____-Strasse … in

- 14 -
Zürich-… und war vorliegend die Bauherrin / Bestellerin. I._____ (Dipl. Arch. SI-
A/ETH) ist Verwaltungsratspräsident, J._____ Angestellter und Mitglied des Ver-
waltungsrats und K._____ ein leitender Angestellter der Klägerin (act. 1 Rz. 8,
137; act. 12 Rz. III.1.1 2 f.; act. 17 Rz. 8; vgl. act. 53).
Die Beklagte 1 ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in
L._____. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines ... M._____ ist Ge-
schäftsführer der Beklagten 1 (act. 1 Rz. 9; act. 17 Rz. 8).
Die Beklagte 2 ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit Sitz in
N._____. Sie bezweckt u.a. das Führen eines Architektur- und Planungsbüros
und die Übernahme von Generalunternehmungsaufträgen. Während des Verfah-
rens änderte sie ihre Firma von C1._____ AG auf C._____ AG (act. 72). O._____
ist Mitglied des Verwaltungsrates der Beklagten 2 (act. 1 Rz. 9; act. 12 Rz. III.1.1
5).
b. Hintergrund, Streitgegenstand und Parteistandpunkte
Die Klägerin sanierte die Liegenschaft E._____-Strasse …, ein altes Industriege-
bäude, welches aus dem viergeschossigen Hauptgebäude und dem Vorbau be-
steht, dessen östlicher Teil die D._____-Halle bildet und dessen westlicher Teil
der neue Vorbau ist, in den Jahren 2008 bis 2015 umfassend und liess sie teil-
weise neu bauen. Die Beklagte 2 übernahm hinsichtlich des Dachs über der
D._____-Halle (nachfolgend "D._____-Hallendach") und den Dächern über dem
Hauptgebäude (nachfolgend "Hauptdach") als Architektin Ausführungsplanung
und Bauleitung, während die Beklagten 1 an denselben Dächern als Unternehme-
rin (Bedachungsarbeiten) tätig war. Der neue Vorbau wurde 2014/2015 von Drit-
ten geplant und gebaut (act. 1 Rz. 1-4, 8, 10, 11 f.; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu1-3, 4,
7-9, 10, 11, 12; act. 17 Rz. 9.1).
… [Luftbild der Liegenschaft und Umgebung]

- 15 -
Die Klägerin macht in Teil A geltend, das neu erstellte D._____-Hallendach habe
sich rund zwei Jahre nach der Fertigstellung als undicht erwiesen und es habe
sich im Verfahren HE150489-O betreffend vorsorgliche Beweisführung herausge-
stellt, dass sowohl bei der Ausführungsplanung und Bauleitung durch die Beklag-
te 2 als auch bei der Ausführung durch die Beklagte 1 die Regeln der Baukunde
in verschiedener Hinsicht und in gravierender Weise verletzt worden seien. Die
Klägerin verlangt mit Teil A ihrer Klage von den Beklagten CHF 872'425.65
(Rückerstattung der Kosten der bereits erfolgten Ersatzvornahme sowie der Man-
gelfolgeschaden) unter Vorbehalt des Nachklagerechts, zuzüglich Schadenszins
[Rechtsbegehren A.1., 1.a)-b)]. In Teil B macht die Klägerin geltend, das Haupt-
dach zeige die gleichen Mängel wie das D._____-Hallendach auf. Sie verlangt
von den Beklagten die Bevorschussung der Mängelbehebung (Kosten der Ersatz-
vornahme) [Rechtsbegehren B.1.a)-c)]. Für den Fall, dass die Arbeiten zur Man-
gelbehebung zufolge Dringlichkeit bis zur Urteilsfällung bereits hätten erfolgen
müssen, stellt sie zudem ein Eventualbegehren auf Ersatz der nachgewiesenen
Kosten [Rechtsbegehren B.2]. Weiter verlangt sie von den Beklagten Ersatz für
die bisher im Zusammenhang mit der Nachbesserung der Mängel am Hauptdach
entstandenen Kosten [Rechtsbegehren B.3.a)-c)] und den Ersatz des Mangelfol-
geschadens in vor Abschluss des Verfahrens noch zu bezifferndem Umfang,
mind. jedoch CHF 610'900.05 [Rechtsbegehren B.4.a)-c und 5)] (act. 1; act. 53).
Die Beklagten beantragen die Abweisung der Klage (act. 17 S. 2; act. 63 S. 2;
act. 12 S. 5; act. 61 S. 4).
B. Prozessverlauf
a. Verfahren betreffend vorsorgliche Beweisführung (HE150489-O)
Die Klägerin leitete mit Gesuch vom 30. Oktober 2015 ein Verfahren um vorsorg-
liche Beweisführung betreffend D._____-Hallendach ein (HE150489-O act. 1). Mit
Verfügung vom 17. Dezember 2015 wurde die Einholung eines Gutachtens ange-
ordnet (HE150489-O act. 19), welches Gutachter F._____ am 29. Oktober 2016
samt Beilagen erstattete (act. 3/6; HE150489-O act. 63; act. 64/1-6). Mit Verfü-
gung vom 27. März 2017 wurden die Ergänzungsfragen der Parteien nicht zuge-

- 16 -
lassen, das Verfahren abgeschrieben, die Gerichtsgebühr von CHF 15'000.– und
die Gutachtenskosten von CHF 49'255.35 der Klägerin auferlegt sowie die Kläge-
rin verpflichtet, den Beklagten je eine Parteientschädigung in der Höhe von
CHF 13'000.– zu bezahlen (alles vorbehältlich einer anderen Verteilung als Er-
gebnis eines allfälligen Hauptsachenprozesses) (HE150489-O act. 95). Die Ge-
richtskosten wurden in der Folge mit den geleisteten Vorschüssen verrechnet und
der Überschuss von CHF 744.65 der Klägerin ausbezahlt.
b. Klage und wesentliche Verfahrensschritte
Am 29. September 2017 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die vorliegen-
de Klage mit eingangs erwähnten ursprünglichen Rechtsbegehren hierorts ein
(act. 1; act. 2; act. 3/2-104). Mit Verfügung vom 6. November 2017 wurde ihr Frist
zur Leistung eines Gerichtskostenvorschusses in der Höhe von CHF 42'000.– an-
gesetzt und die Akten des Verfahrens HE150489-O beigezogen. Mit Beschluss
vom gleichen Datum wurde das Gesuch der Klägerin um vorsorgliche Beweisfüh-
rung abgewiesen (act. 5). Nach fristgerechtem Eingang des Gerichtskostenvor-
schusses (act. 7) wurde den Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort an-
gesetzt (act. 9). Die Klageantwort der Beklagten 2 ging mit Eingabe vom 5. März
2018 (act. 12), die Klageantwort der Beklagten 1 mit Eingabe vom 9. April 2018
(act. 17) innert Nachfrist (act. 11 und act. 15) fristgerecht ein. Die Beklagte 2 er-
hob in der Klageantwort gleichzeitig eine Streitverkündungsklage gegen die Be-
klagte 1 (act. 12 S. 5 sowie S. 103 und S. 104). Mit Verfügung vom 11. April 2018
wurde der Beklagten 2/Streitverkündungsklägerin eine Frist zur Leistung eines
Gerichtskostenvorschusses angesetzt und das Verfahren an Oberrichter Roland
Schmid als Instruktionsrichter delegiert (act. 20). Mit Beschluss vom 17. Juli 2018
(act. 28) wurde auf die Streitverkündungsklage nicht eingetreten und die Kosten

- 17 -
der Beklagten 2 auferlegt, da diese den Kostenvorschuss auch innert Nachfrist
nicht geleistet hatte (act. 25; act. 27). Mit Verfügung vom 23. August 2018 wurde
ein zweiter Schriftenwechsel angeordnet und der Klägerin Frist für die Replik an-
gesetzt (act. 30). Mit Eingabe vom 26. September 2018 stellte die Klägerin erneut
einen Antrag auf vorsorgliche Beweisführung (D.1.) (act. 32), woraufhin ihr mit
Verfügung vom 3. Oktober 2018 die laufende Frist zur Erstattung der Replik ab-
genommen wurde (act. 34). Nach Stellungnahmen aller Parteien wurde der An-
trag auf vorsorgliche Beweisführung mit Beschluss vom 27. November 2018 ab-
gewiesen und der Klägerin eine nunmehr verkürzte Frist für die Replik angesetzt
(act. 47). Diese ging mit Eingabe vom 3. Januar 2019 innert Notfrist fristgerecht
ein (act. 53), woraufhin den Beklagten Frist zur Duplik angesetzt wurde (act. 55).
Nachdem mit Verfügung vom 6. Februar 2019 das Verfahren an die Ersatzober-
richterin Nicole Klausner als Instruktionsrichterin delegiert worden war (act. 57),
liess diese mit Verfügung vom 25. April 2019 die Doppel der Duplik der Beklag-
ten 1 vom 25. März 2019 (act. 63) und der Duplik der Beklagten 2 vom 6. März
2019 (act. 61) samt Beilagen den Parteien zustellen und teilte ihnen den Akten-
schluss mit (act. 65). Daraufhin nahm die Klägerin mit Eingabe vom 8. Mai 2019
nochmals Stellung (act. 67). Diese Eingabe wurde den Beklagten zugestellt
(act. 69/1-2). Mit Verfügung vom 27. Juli 2019 wurde das Verfahren neu an den
Oberrichter Dr. Stephan Mazan als Instruktionsrichter delegiert (act. 70). Sodann
teilte die Beklagte 2 mit Eingabe vom 6. März 2020 die Änderung ihrer Firma mit
(act. 72; act. 73). Nach Erhalt der Verfügung vom 5. Februar 2021 (act. 74) erklär-
ten die Parteien, auf die Hauptverhandlung zu verzichten (act. 76; act. 78;
act. 79). Weitere Eingaben ergingen nicht. Das Verfahren ist spruchreif, weshalb
ein Entscheid zu fällen ist (Art. 236 Abs. 1 ZPO).
c. Änderung der Gerichtsbesetzung
Im Laufe des Verfahrens hat sich die Gerichtsbesetzung mehrfach geändert. Die
zurückgetretenen Handelsrichter P._____, Q._____ und R._____ wurden durch
die Handelsrichter Ruedi Kessler und Christoph Pfenninger sowie die Handels-
richterin Astrid Fontana ersetzt. Der frühere Präsident, Dr. George Daetwyler,
schied altershalber aus dem Amt aus. Der vormalige Instruktionsrichter Oberrich-

- 18 -
ter Roland Schmid übernahm aufgrund seines Funktionswechsel zum Präsiden-
ten den Vorsitz und wurde als Instruktionsrichter zuerst durch Ersatzoberrichterin
Nicole Klausner abgelöst, welche aufgrund ihres mit ihrer Wahl zur Oberrichterin
verbundenen, damaligen Abteilungswechsels durch Oberrichter Dr. Stephan Ma-
zan ersetzt wurde. Solche Änderungen sind ohne Weiteres zulässig (vgl. BGer
Urteil 4A_271/2015 vom 29. September 2015 E. 8.2) und wurden den Parteien
während des Verfahrens mitgeteilt (act. 20; act. 47; act. 57; act. 70; act. 74). Die
Zusammensetzung des Gerichts war ihnen somit vor Fällung dieses Endent-
scheids bekannt.
Erwägungen
1. Formelles
1.1. Zuständigkeit
Die örtliche und sachliche Zuständigkeit des hiesigen Gerichts ist gegeben (ört-
lich: Art. 17 ZPO und Art. 10 Werkvertrag [act. 3/10] [Beklagte 1]; Art. 31 ZPO
[Beklagte 2]; sachlich: Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG ZH). Die örtliche
Zuständigkeit ist unbestritten geblieben (vgl. act. 12; act. 17; Art. 18 ZPO).
1.2. Klageänderung
Gemäss Art. 227 ZPO ist eine Klageänderung dann zulässig, wenn (1) der geän-
derte oder neue Anspruch nach der gleichen Verfahrensart zu beurteilen ist und
(2) a) mit dem bisherigen Anspruch in einem sachlichen Zusammenhang steht
oder b) die Gegenpartei zustimmt, wobei es ausreicht, dass sie die Klageände-
rung nicht moniert (vgl. LEUENBERGER, in: SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung (ZPO), 3. A., 2016, Art. 227 N. 22; PAHUD, in: BRUN-

- 19 -
NER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-ZPO-Kommentar, 2. A., 2016, Art. 227
N. 8).
Vorliegend hat die Klägerin ihre Rechtsbegehren mit ihrer Replik geändert.
In Rechtsbegehren A.1 erhöhte sie den Forderungsbetrag von ursprünglich
CHF 645'526.95 (inkl. MWST) auf CHF 872'425.65 (exkl. MWST). Zudem werden
neu die Daten und Beträge für die Zinsberechnung darin aufgeführt, teilweise er-
gänzt mit weiteren Zinsforderungen. Begründet werden diese Änderungen damit,
dass der Klägerin weitere Kosten im Zusammenhang mit den D._____-
Hallendach entstanden seien (act. 53 Rz. 14 ff.). Dies ist eine Klageerweiterung,
weshalb − entgegen der Meinung der Klägerin (act. 53 Rz. 27) − eine Klageände-
rung vorliegt (WILLISEGGER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. A., 2017, Art. 227 N. 24, 32). De-
ren Voraussetzungen sind erfüllt, da die Verfahrensart gleich bleibt und ein sach-
licher Zusammenhang besteht / die Klageänderung von den Beklagten nicht mo-
niert wurde.
In Rechtsbegehren B hat die Klägerin das ursprüngliche Rechtsbegehren B.1
weggelassen. Anders als die Klägerin ausführt, hat das hiesige Gericht weder mit
Beschluss vom 6. November 2017 (act. 5, siehe explizit E. 3.4) noch mit Be-
schluss vom 27. November 2018 (act. 47, siehe Dispositiv-Ziffer 1) über das ur-
sprüngliche Rechtsbegehren B.1 entschieden. Entschieden hat es vielmehr über
die in Klage (act. 1) und Eingabe der Klägerin vom 26. September 2018 (act. 32)
enthaltenen Anträge (C.2 bzw. D.1) auf vorsorgliche Beweisführung. Die Klägerin
hat demnach ihre Klage in Bezug auf das ursprüngliche Rechtsbegehren B.1 zu-
rückgezogen. Das Verfahren ist diesbezüglich zufolge Klagerückzugs abzuschrei-
ben. Das ursprüngliche Rechtsbegehren B.2, erster Absatz, ohne letzter Teilsatz,
ist nun Rechtsbegehren B.1a), was an sich keine Klageänderung darstellt. Eine
Klageänderung stellt die Bezifferung des ursprünglich mit Verweis auf das Be-
weisverfahren noch zu beziffernde Begehren – und der damit einhergehende
Wechsel von einer unbezifferten (ungenügend, da kein Mindestbetrag genannt,
vgl. Art. 85 ZPO) auf eine bezifferte Forderungsklage – dar. Es handelt sich dabei
nicht um die bei einer unbezifferten Forderungsklage übliche nachträgliche Bezif-

- 20 -
ferung nach Beweisverfahren oder Auskunftserteilung (beides hat nicht stattge-
funden), welche keine Klageänderung darstellt (LEUENBERGER, a.a.O., Art. 227
N. 9). Die Voraussetzungen einer Klageänderung – da die Verfahrensart gleich
bleibt und ein sachlicher Zusammenhang besteht / die Klageänderung von den
Beklagten nicht moniert wurde – sind erfüllt. Diese Ausführungen gelten auch für
die Eventualbegehren des ursprünglichen Rechtsbegehrens B.2.a)-b), erster Ab-
satz, ohne letzter Teilsatz, bzw. des geänderten Rechtsbegehren B.1.b)-c).
Weiter wurde das ursprünglich als Eventualbegehren gestellte Rechtsbegeh-
ren B.2 zweiter Absatz, ohne letzter Teilsatz, im Wesentlichen in Rechtsbegeh-
ren B.2 überführt. Die Umformulierungen stellen keine Klageänderungen i.S.v.
Art. 227 ZPO dar und sind ohne Weiteres zulässig (vgl. WILLISEGGER, a.a.O.,
Art. 227 N. 21). Neu wird zusätzlich Zins beantragt. Dies ist eine Klageänderung
(LEUENBERGER, a.a.O., Art. 227 N. 19). Deren Voraussetzungen sind erfüllt, da die
Verfahrensart gleich bleibt und ein sachlicher Zusammenhang besteht / die Kla-
geänderung von den Beklagten nicht moniert wurde. Weggelassen hat die Kläge-
rin die ursprünglich als Eventualbegehren gestellten, bedingten Rechtsbegehren
B.2, zweiter Absatz, letzter Teilsatz, sowie B.2.a)-b), Absatz zwei. Das Verfahren
ist diesbezüglich zufolge Klagerückzugs abzuschreiben.
Neu werden mit Rechtsbegehren B.3 konkret bezifferte, bisher im Zusammen-
hang mit der Nachbesserung der Mängel am Hauptdach entstandene Kosten zu-
züglich Zins verlangt. Die Voraussetzungen einer Klageänderung – da die Verfah-
rensart gleich bleibt und ein sachlicher Zusammenhang besteht / die Klageände-
rung von den Beklagten nicht moniert wurde – sind erfüllt.
Mit Rechtsbegehren B.4.a)-c) verlangt die Klägerin die Kosten der Mangelfolge-
schäden, welche von den Mängeln am Hauptdach verursacht worden seien, in ei-
nem vor Abschluss des Verfahrens noch zu beziffernden Umfang (Rechtsbegeh-
ren 5), mindestens jedoch CHF 610'900.05 zuzüglich Zins. Mit den ursprünglichen
Rechtsbegehren B.2 und B.2a)-b) Absatz 1, wurde bereits ein nicht näher spezifi-
zierter Mangelfolgeschaden verlangt (ungenügend, da kein Mindestbetrag ge-
nannt, vgl. Art. 85 ZPO). Ob die Angabe eines Mindestbetrags bei dieser unbezif-
ferten Forderungsklage eine Klageänderung darstellt, kann offen gelassen wer-

- 21 -
den. Die Voraussetzungen für eine Klageänderung wären ohnehin erfüllt, da die
Verfahrens-art gleich bleibt und ein sachlicher Zusammenhang besteht / die Kla-
geänderung von den Beklagten nicht moniert wurde.
Schliesslich fordert die Klägerin mit Rechtsbegehren A.2 und B.6 neu keine
Mehrwertsteuer mehr. Dies sind untergeordnete Nebenpunkte, stellen keine Kla-
geänderungen dar und sind daher ohne Weiteres zulässig (vgl. WILLISEGGER,
a.a.O., Art. 227 N. 22).
1.3. Eventualbegehren B.2: Bedingung / fehlendes Rechtsschutzinteresse
Mit Eventualbegehren B.2 fordert die Klägerin für den Fall, dass die Arbeiten zur
Behebung der Mängel bis zum Urteilszeitpunkt erfolgt sein müssten, den Ersatz
der nachgewiesenen Kosten der Mängelbehebung. Damit steht dieses Rechtsbe-
gehren unter einer Bedingung. Ob ein bedingtes Rechtsbegehren (ausnahmswei-
se) zulässig ist (vgl. WILLISEGGER, a.a.O., Art. 221 N. 17), kann offen gelassen
werden: Die Vornahme von Arbeiten zur Behebung behaupteter Mängel ist ein
echtes Novum, welches von der Klägerin ohne Verzug, d.h. ausserhalb des or-
dentlichen Schriftenwechsels, vorzubringen gewesen wäre. Der Eintritt dieser Be-
dingung wurde dem Gericht nicht mitgeteilt. Es ist deshalb davon auszugehen,
dass diese Arbeiten zur Mängelbehebung am Hauptdach bis zum Urteilszeitpunkt
noch nicht erfolgt sind. Entsprechend fehlt ein Rechtsschutzinteresse an der Er-
stattung der Kosten, weshalb auf das Eventualbegehren B.2 nicht einzutreten ist.
1.4. Rechtsbegehren B.4.a)-c): Unbezifferte Forderungsklage
1.4.1. Rechtliches
Nach Art. 85 Abs. 1 ZPO kann die klagende Partei eine unbezifferte Forderungs-
klage erheben, wenn es ihr unmöglich oder unzumutbar ist, ihre Forderung bereits
zu Beginn des Prozesses zu beziffern. Sie muss dabei einen Mindeststreitwert
angeben, der als vorläufiger Streitwert gilt. Damit wird sie von der Verpflichtung
befreit, ihr Rechtsbegehren genau zu beziffern. Dies hat insbesondere dort zu gel-
ten, wo erst das Beweisverfahren die Grundlage der Bezifferung der Forderung
liefert. Diesfalls ist der klagenden Partei zu gestatten, die Präzisierung erst nach

- 22 -
Abschluss des Beweisverfahrens vorzunehmen. Demgegenüber hat die Bestim-
mung auf die Behauptungs- und Substantiierungslast hinsichtlich der übrigen an-
spruchs-begründenden Voraussetzungen lediglich geringe Auswirkungen. Es ist
weiterhin an der Klägerin, die diesbezüglichen Tatsachen substantiiert darzule-
gen, damit darüber überhaupt Beweis abgenommen werden kann. Insbesondere
darf eine Reduktion der Substantiierungspflichten nicht auf einen Beweisausfor-
schung hinauslaufen. Die Klägerin ist bereits bei Klageanhebung gehalten, die
Tatsachen anzugeben, welche Anhaltspunkte für die Entstehung und die Höhe
der geltend gemachten Forderung / des geltend gemachten Schadens bilden, und
dafür Beweise anzubieten (MARKUS, in: HAUSHEER/WALTER, Berner Kommentar
Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, Art. 85 N. 1; BAUMANN WEY,
Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, Diss., 2013, N. 618 ff.). So
wird beispielsweise auch in Anwendungsfällen von Art. 42 Abs. 2 OR verlangt,
dass der Geschädigte alle Umstände, die für den Eintritt eines Schadens spre-
chen und dessen Abschätzung erlauben oder erleichtern, soweit möglich und zu-
mutbar behauptet und beweist. Es genügt denn auch nicht, einzig unter Hinweis
auf fehlende Informationen auf die an sich erforderliche Bezifferung zu verzichten.
Vielmehr obliegt der klagenden Partei der Nachweis, dass und inwieweit eine Be-
zifferung unmöglich oder unzumutbar ist. Nur soweit ein Beweisverfahren schon
für schlüssige Behauptungen unabdingbar ist, fehlt es an der Möglichkeit oder
Zumutbarkeit der Bezifferung (BGE 140 III 409 E. 4.3).
Die Zulassung der unbezifferten Forderungsklage ist restriktiv zu handhaben. Der
blosse Umstand, dass es schwierig ist, einen Schaden zu quantifizieren, stellt für
sich genommen keine Unzumutbarkeit dar. Die Unzumutbarkeit ist nur für Situati-
onen annehmbar, in welchen sich die klagende Partei in einer regelrechten Be-
hauptungsnot befindet. Im Weiteren ist hervorzuheben, dass sich die Unmöglich-
keit oder Unzumutbarkeit auf die Forderungsbezifferung – nicht auf deren Be-
stand an sich – beziehen muss. Die Zulassung der unbezifferten Forderungsklage
im engeren Sinne darf nicht den Weg für eine unzulässige Beweisausforschung
ebnen (ZR 115/2016 Nr. 47 S. 198 E. 3.4.1). Wird ein Rechtsbegehren nicht bezif-
fert, ohne dass darauf wegen Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit ausnahmswei-

- 23 -
se verzichtet werden kann, ist auf die Klage nicht einzutreten (BGE 140 III 409
E. 4.4; ZR 115/2016 Nr. 47 S. 201 E. 3.7.1).
1.4.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte
In Rechtsbegehren B.4.a)-c) (Mangelfolgeschaden Hauptdach) erhebt die Kläge-
rin eine unbezifferte Forderungsklage (act. 53 Rz. 25). Sie begründet sie damit,
dass erst nach der vollständigen Mängelbeseitigung überhaupt die Möglichkeit
bestehe, die Mangelfolgeschäden abschliessend zu eruieren und nach erfolgter
Reparatur auch zu beziffern (act. 53 Rz. 323). Konkret könne sie heute noch nicht
abschätzen, welche weiteren Schäden – namentlich im Innern des Gebäudes und
den sich dort befindlichen Installationen etc. – infolge der Wassereinbrüche durch
das mangelhafte Flachdach entstanden seien bzw. entstehen würden. Die Prü-
fung dieser Konstruktionen und Installationen im Gebäude etc. sowie die Behe-
bung allfälliger Schäden an diesen sei für die Klägerin erst nach erfolgter Mängel-
behebung möglich. Als mögliche Schadens- und Kostenpositionen stünden unter
anderem ein allfälliger Ersatz und / oder die Reparatur (Austrocknung etc.) durch-
feuchteter Ausflockung, von durchnässten (Gips-)Decken, schadhaften techni-
schen Installationen wie z.B. Beleuchtung, Elektroleitungen oder Kältedecken im
Vordergrund. Weiter sei zu erwarten, dass die Mieter aufgrund der durch die
Wassereinbrüche entstandenen Beeinträchtigung und / oder aufgrund der zu er-
wartenden emissionsträchtigen Arbeiten zur Nachbesserung des Flachdachs und
der Bereinigung allfälliger Schäden im Gebäudeinnern Mietzinsherabsetzungsan-
sprüche geltend machten (act. 53 Rz. 258). Diese Unsicherheit in Bezug auf den
Bestand und die Höhe der Mangelfolgeschäden des Hauptdaches führe dazu,
dass es ihr weder zumutbar noch möglich sei, die Mangelfolgeschäden im jetzi-
gen Zeitpunkt abschliessend zu beziffern. Entsprechend müsse die Klägerin
einstweilen einen approximativen Mindestbetrag in Bezug auf die Mangelfolge-
schäden angeben (act. 53 Rz. 323). Im Rahmen einer ersten Abschätzung bezif-
fere sie diese Kosten derzeit auf mindestens CHF 610'900.05. Dieser Betrag setz-
te sich wie folgt zusammen: CHF 11'556.70 für bereits entstandene Kosten, CHF
69'750 (exkl. MWST) für einen allfälligen Mietzinsausfall sowie CHF 529'593.35
(exkl. MWST) gemäss Richt-Offerte S._____ AG (act. 53 Rz. 24). Die Klägerin

- 24 -
werde die Bezifferung nachholen, sobald die Arbeiten im Zuge der allfälligen Be-
gutachtung und der Sanierung des Daches ausgeführt würden (act. 53 Rz. 323).
Die Beklagte 1 erklärt, die unbezifferte Forderungsklage sei unzulässig und ohne
Weiteres abzuweisen (act. 63 Rz. 13.3). Die Klägerin hätte den bis heute angeb-
lich entstandenen Schaden sehr wohl beziffern können. Zudem sei auch nicht an-
satzweise dargelegt worden, aus welchen Gründen sie weiteren Schaden im be-
haupteten Ausmass erwarte (act. 63 Rz. 17.8). Die Beklagte 2 bringt vor, die Aus-
führungen der Klägerin seien spekulativ und unsubstantiiert (act. 61 Rz. Zu 258).
Da von der Klägerin bis zum Aktenschluss keine geeigneten Beweismittel zu den
angeblichen Schäden und Beeinträchtigungen im Innern des Gebäudes beantragt
worden seien, müsse kein Beweisverfahren durchgeführt werden. Die Forderung
sei vielmehr ohne Weiteres abzuweisen (act. 61 Rz. Zu 323).
1.4.3. Würdigung
Für die Beurteilung ist zwischen drei Komponenten des Rechtsbegehrens
B.4.a)-c) zu unterscheiden:
Hinsichtlich der laut klägerischen Behauptungen bisher angefallenen Kostenposi-
tionen von CHF 11'556.70 ist keine unbezifferte Forderungsklage zulässig, da
dieser Betrag offensichtlich bezifferbar ist. Die Klägerin errechnete ihn selber ge-
stützt auf diverse Rechnungen und Belastungsanzeigen (vgl. act. 53 Rz. 301 ff.).
In diesem Umfang ist auf Rechtsbegehren B.4.a)-c) nicht einzutreten.
In Bezug auf mögliche Mietzinsausfälle schätzt die Klägerin den Schaden auf
mindestens CHF 69'750.– (exkl. MWST). Sie hält Mietzinsausfälle während der
Zeit der ersatzvornahmeweise erfolgenden Mängelbehebung sowie von allfälligen
Reparaturen im Gebäudeinnern für möglich. Damit beschlägt das Informationsde-
fizit bereits den Bestand und nicht bloss die Höhe der (allfällig zukünftig entste-
henden) Forderung. Insoweit ist eine unbezifferte Forderungsklage unzulässig
und auf das Rechtsbegehren B.4a)-c) nicht einzutreten (vgl. OGer Beschluss und
Urteil LB190031 vom 27. Juni 2019 E. 3; BAUMANN WEY, a.a.O., N. 448). Im Sinne

- 25 -
einer Eventualbegründung ist anzufügen, dass, würde insofern auf die Klage ein-
getreten, sie abzuweisen wäre. Die Forderung wird bestritten. Es fehlt an Behaup-
tungen zu Mietern (die explizit beispielhaft genannten G._____ Zürich und
T._____ Bildungsreinrichtung sind offensichtlich nicht alle Mieter, vgl. act. 53
Rz. 318) und insbesondere zu den Mietzinshöhen pro Jahr oder Monat je Mieter,
welche für die Berechnung eines allfälligen Mangelfolgeschadens wegen Miet-
zinsherabsetzung notwendig wären. Solche Behauptungen könnten nach dem
zweiten Schriftenwechsel nicht nachgeholt werden, da sie − anders als allfällige
künftige Mietzinsherabsetzungsbegehren − keine Noven darstellten.
Schliesslich sind auch für die dritte Komponente (die behaupteten weiteren Schä-
den im Innern des Gebäudes und den sich dort befindlichen Installationen) die
Voraussetzung einer unbezifferten Forderungsklage nicht erfüllt. Die Klägerin be-
hauptet zwar, dass geprüft werden müsse, ob die Deckenkonstruktion sowie die
befindlichen Installationen, Gewerke etc. innerhalb des Gebäudes durch die Was-
sereinbrüche infolge der Undichtigkeiten des Flachdachs Schaden erlitten hätten.
Gleichzeitig legt sie aber eine Kostenschätzung der S._____ AG für die erforderli-
chen Arbeiten betreffend Rückbau und Wasserschaden 4. OG in der Höhe von
CHF 529'593.35 (exkl. MWST) ins Recht. Es handle sich dabei um eine erste Ab-
schätzung der im Gebäudeinnern entstandenen Schadenskosten und um ein Mi-
nimalbetrag unter Vorbehalt des Nachklagerechts. Damit zeigt die Klägerin jedoch
selber, dass es ihr möglich war, vorprozessual eine ausreichende Grundlage für
eine Bezifferung ihrer Schadenersatzforderung zu erlangen. Die Kostenschätzung
ist denn auch einigermassen detailliert (vgl. act. 54/55) und nicht bloss über den
Daumen gepeilt. Die Klägerin tut sodann nicht dar, weshalb es nicht möglich sein
sollte, innerhalb des Gebäudes allfällige Schäden festzustellen – dazu bedarf es
keiner Öffnung des Daches. Die Offerte mag noch zu tief sein, dafür stehen aber
die Instrumente der Teilklage und der Klageänderung (vgl. auch Art. 230 ZPO) zur
Verfügung, um den Betrag nachträglich zu erhöhen. Es besteht kein Grund dafür,
die Klägerin vom allgemeinen Prozessrisiko der Bezifferung eines zu hohen bzw.
zu geringen Betrags zu befreien. Folglich ist auch in Bezug auf diese Komponente
des Rechtsbegehrens B.4a)-c) nicht einzutreten. Im Sinne einer Eventualbegrün-
dung ist anzufügen, dass, würde insofern auf die Klage eingetreten, sie abzuwei-

- 26 -
sen wäre. Aufgrund der klägerischen Ausführungen ist nicht einmal klar, an wel-
chen Dächern des Hauptdachs bzw. in welchen Teilen der Gebäude und an wel-
chen Installationen Schäden bestehen könnten und solche Arbeiten allenfalls
ausgeführt werden müssten. Die pauschalen, vagen, bestrittenen Ausführungen
der Klägerin insb. in act. 53 Rz. 258, 319 ff., 372 ff. genügten nicht. Beweise wur-
den zu diesem behaupteten Anspruch – ausser die Offerte und U._____ als Zeu-
ge in Bezug auf die Offerte, was nicht ausreicht – keine angeboten, welche eine
Bezifferung oder Schätzung des Schadens nach einem allfälligen Beweisverfah-
ren zuliessen. Das Beweisverfahren darf nicht dazu dienen, fehlende oder nicht
genügend substantiierte Behauptungen nachträglich zu vervollständigen.
1.4.4. Fazit
Zusammengefasst ist auf die Rechtsbegehren B.4.a)-c) nicht einzutreten. Glei-
ches gilt für das der nachträglichen Bezifferung der Rechtsbegehren B.4.a)-c)
dienende Rechtsbegehren 5; es fehlt an einem diesbezüglichen Rechtsschutzin-
teresse.
Der Vollständigkeit halber sei darauf hinzuweisen, dass die Klägerin vor Ent-
scheidfällung nicht auf die Unzulässigkeit dieser Rechtsbegehren hingewiesen
werden musste (vgl. Art. 132 und Art. 56 ZPO), da kein unklares, widersprüchli-
ches, unbestimmtes oder offensichtlich unvollständiges Rechtsbegehren und da-
mit kein Mangel vorlag. Vielmehr hat sich die anwaltlich vertretene Klägerin be-
wusst des Instruments der unbezifferten Forderungsklage bedient (BGE 140 III
409 E. 4.3.2; ZR 115/2016 Nr. 47 S. 200 f. E. 3.5). Der Umstand der anwaltlichen
Vertretung steht auch der Auslegung des Rechtsbegehrens i.S. der Einforderung
eines bestimmten Klagebetrags entgegen (ZR 115/2016 S. 197 E. 3.7.2).
1.5. Vorbehalt des Nachklagerechts

- 27 -
Die Klägerin hat in den Rechtsbegehren A.1, A.1.a)-b) und B.1.a)-c) einen Vorbe-
halt des Nachklagerechts angebracht. Damit zeigt sie an, dass sie (möglicher-
weise) nur eine Teilklage erhebt. Dies ist in Anwendung von Art. 86 ZPO zulässig.
1.6. Übrige Prozessvoraussetzungen
In Bezug auf die Rechtsbegehren A.1, 1.a)-b), 2, B.1.a)-c), 3.a)-c) erweisen sich
die übrigen Prozessvoraussetzungen grundsätzlich als erfüllt und geben zu kei-
nen Bemerkungen Anlass (Art. 59 i.V.m. Art. 60 ZPO).
1.7. Einfache passive Streitgenossenschaft
Sollen Rechte und Pflichten beurteilt werden, die auf gleichartigen Tatsachen
oder Rechtsgründen beruhen, so können mehrere Personen gemeinsam beklagt
werden (sog. einfache passive Streitgenossenschaft; subjektive Klagehäufung)
(Art. 71 Abs. 1 ZPO). Zwischen den Klagen muss ein sachlicher Zusammenhang
bestehen. Weiter ist vorausgesetzt, dass für die einzelnen Klagen dieselbe Ver-
fahrensart anwendbar ist und die gleiche sachliche Zuständigkeit besteht (Art. 71
Abs. 1 und 2 ZPO; RUGGLE, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kom-
mentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., 2017, Art. 71 N. 14 ff.;
BORLA-GEIER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-ZPO-Kommentar,
2. A., 2016, Art. 71 N. 12 ff.). Vorliegend ist der sachliche Zusammenhang zwi-
schen den von der Klägerin gegenüber den Beklagten jeweils geltend gemachten
Ansprüchen gegeben (siehe Ziffer A.b; gleichzeitig auch zulässige objektive Kla-
gehäufung i.S.v. Art. 90 ZPO). Weiter besteht die gleiche sachliche Zuständigkeit
(siehe Ziffer 1.1) und ist die gleiche Verfahrensart anwendbar. Damit können die
Beklagten 1 und 2 gemeinsam beklagt werden. Sie bilden eine einfache passive
Streitgenossenschaft.
Nach Art. 71 Abs. 3 ZPO kann jeder Streitgenosse den Prozess unabhängig von
den anderen Streitgenossen führen. Da die Klagen gegen einfache Streitgenos-
sen selbständig zu beurteilen sind, können sie zu unterschiedlichen Urteilen füh-
ren. Jedem Streitgenossen werden nur die persönlich von ihm vorgenommenen
Prozesshandlungen zugerechnet; d.h. er erhebt selbständig und unabhängig von

- 28 -
den übrigen Streitgenossen die ihm zustehenden Einreden, legt Rechtsmittel ein
und zieht diese zurück (GROSS/ZUBER, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I: Art. 1-149 ZPO, 2012,
Art. 71 N. 19; RUGGLE, a.a.O., Art. 71 N. 32). Auch trägt jeder Streitgenosse seine
eigenen Tatsachenbehauptungen vor. Faktisch wirken sich allerdings Tatsachen-
behauptungen in Bezug auf die Beziehung der Klägerin zu einem Streitgenossen
über Tatsachen, die alle Streitgenossen betreffen, oftmals (abhängig vom Be-
hauptungs- und Bestreitungsverhalten der Parteien) auch auf die Stellung des
anderen Streitgenossens bzw. dessen Beziehung zur Klägerin aus (vgl. RUGGLE,
a.a.O., Art. 71 N. 33).
1.8. Stellungnahmen nach Aktenschluss
Neue Tatsachen und Beweisofferten (echte und unechte Noven) in Stellungnah-
men nach Aktenschluss – insbesondere auch als Entgegnung auf Dupliknoven –
sind nur insoweit zu beachten, als sie die Voraussetzungen nach Art. 229 Abs. 1
ZPO erfüllen. Echte und unechte Noven sind ohne Verzug vorzubringen. Als ohne
Verzug vorgebracht gilt ein Vorbringen innert zehn Tagen nach Entstehung der
Tatsachen / Beweismittel bzw. Zustellung der Duplik (vgl. u.a. ZR 112/2013 Nr. 35
S. 141 m.H. und ZR 113/2014 Nr. 54 S. 176). Ist die klagende Partei zur Entgeg-
nung der in der Duplik vorgetragenen und sich auf neue Tatsachen und Beweis-
mittel stützenden Behauptungen auf echte Noven (d.h. erst nach Abschluss des
Schriftwechsels entstandene Tatsachen oder Beweismittel) angewiesen, dürfen
diese gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. a ZPO ansonsten ohne Weiteres vorgebracht
werden. Bei unechten Noven ist gemäss Art. 229 Abs. 1 lit. b ZPO hingegen er-
forderlich, dass diese trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vorher vorgebracht werden
konnten. Damit der klagenden Partei dieser Sorgfaltsnachweis gelingt, ist unab-
dingbar, dass die Dupliknoven für diese Noveneingabe kausal sind. Erforderlich
ist einerseits, dass (erst) die Dupliknoven das Vorbringen der unechten Noven
veranlasst haben, andererseits, dass die unechten Noven in technischer bzw.
thematischer Hinsicht als Reaktion auf die Dupliknoven aufzufassen sind (BGE
146 III 55 E. 2.5.2). Gleiches gilt auch für die Geltendmachung jeglicher weiterer
Noven in anderen Rechtsschriften nach Aktenschluss.

- 29 -
Die Partei, die der Meinung ist, sie könne sich auf neue Tatsachen und/oder Be-
weismittel (echte oder unechte Noven) stützen, hat diese zu bezeichnen und für
jede einzelne neue Tatsache und jedes einzelne neue Beweismittel substantiiert
darzutun, dass die Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (anstatt vieler: ZR
113/2014 Nr. 54 S. 176 f. E. 3; LEUENBERGER, a.a.O., 2016, Art. 229 N. 10).
Nach Durchführung des zweiten Schriftenwechsels ist der Aktenschluss eingetre-
ten (vgl. act. 65). Die Eingabe der Klägerin vom 9. Mai 2019 (act. 67; act. 68/1-2)
erfolgte ohne die Zulässigkeitsvoraussetzungen für allfällig darin enthaltene No-
ven darzutun. Damit erbringt sie weder den Sorgfaltsnachweis für unechte Noven,
noch legt sie das Vorhandensein und das rechtzeitige Vorbringen echter Noven
dar. Allfällige darin enthaltene neuen Tatsachenbehauptungen und Beweismittel
sind daher unbeachtlich.

- 30 -
2. Vorbemerkungen
2.1. Behauptungs-, Substantiierungs- und Bestreitungslast
2.1.1. Vorgaben
Das Gericht darf sein Urteil nur auf die von den Parteien behaupteten Tatsachen
stützen (Art. 55 Abs. 1 ZPO). Die Partei, welcher die Beweislast obliegt (vgl. Art. 8
ZGB), hat die Tatsachen hinreichend darzutun und ‒ falls bestritten ‒ zu bewei-
sen, aus deren Vorliegen sie ihren Anspruch herleitet. Inwieweit Tatsachen zu
behaupten und zu substantiieren sind, ergibt sich einerseits aus den Tatbe-
standsmerkmalen der angerufenen Norm und andererseits aus dem prozessualen
Verhalten der Gegenpartei (BGE 127 III 365 E. 2b; BGer Urteile 4A_443/2017
vom 30. April 2018 E. 2). Der Behauptungslast ist durch das Aufstellen eines
schlüssigen, vollständigen Tatsachenvortrags Genüge getan. Das heisst, dass ei-
ne Partei diejenigen Tatsachen widerspruchsfrei und vollständig angeben muss,
auf die sie ihr Begehren stützt, so dass der Tatsachenvortrag bei Unterstellung, er
sei wahr, den Schluss auf die anbegehrte Rechtsfolge zulässt. Es genügt, wenn
diese Tatsachen in ihren Grundzügen behauptet werden (BGE 136 III 322
E. 3.4.2; BGer Urteile 4A_210/2009 vom 7. April 2010 E. 3.2 m.H.; 4A_591/2012
vom 20. Februar 2013 E. 2.1; 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1; SUTTER-
SOMM/SCHRANK, in: SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommen-
tar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. A., 2016, Art. 55 N. 21 m.H.).
Kommt eine Partei ihrer Behauptungslast nicht nach, bleiben die betreffenden
Tatsachen unberücksichtigt (BRÖNNIMANN, in: HAUSHEER/WALTER, Berner Kom-
mentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 152 N. 30). Eine
über die Behauptungslast hinausgehende Substantiierungslast greift nur, soweit
der Prozessgegner den schlüssigen Tatsachenvortrag bestreitet. Diesfalls sind
die Vorbringen in Einzeltatsachen zergliedert so umfassend und klar darzulegen,
dass einerseits darüber Beweis abgenommen werden könnte und andererseits
substantiiertes Bestreiten möglich ist (BGer Urteile 4A_412/2019 vom 27. April
2020 E. 4.1; 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.1 m.H.; BGE 127 III 365 E. 2b
m.H.; 136 III 322 E. 3.4.2). Wird dem Gebot der Substantiierung ungenügend
nachgekommen, ergeht ein Sachentscheid ohne Beweisabnahme. Ein Beweisver-

- 31 -
fahren darf nicht dazu dienen, fehlende oder nicht genügend substantiierte Be-
hauptungen nachträglich zu vervollständigen, da dies zu einer Verletzung des
Verhandlungsgrundsatzes führte (vgl. auch BGE 108 II 337 E. 3 m.H.). Im Prinzip
ist den genannten Lasten in den Rechtsschriften nachzukommen. Der blosse
pauschale Verweis auf Beilagen genügt in aller Regel nicht. Das Gericht und die
Gegenpartei sollen nicht aus den Beilagen die Sachdarstellung zusammensuchen
müssen. Ausnahmsweise kann ein Verweis auf eine Beilage ausreichend sein.
Werden Tatsachen in ihren wesentlichen Zügen oder Umrissen in der Rechts-
schrift behauptet und wird für Einzelheiten auf eine Beilage verwiesen, ist zu prü-
fen, ob die Gegenpartei und das Gericht damit die notwendigen Informationen in
einer Art erhalten, die eine Übernahme in die Rechtsschrift als blossen Leerlauf
erscheinen lässt. Der Verweis ist ungenügend, wenn die nötigen Informationen in
den Beilagen nicht eindeutig, selbsterklärend und vollständig enthalten sind, In-
terpretationsspielraum besteht oder sie daraus zusammengesucht werden müss-
ten (BGer Urteile 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 2.2.1, 2.2.2 m.H.;
4A_281/2017 vom 22. Januar 2018 E. 5; 4A_280/2019 vom 14. Oktober 2019
E. 4.1).
Das Gegenstück zur Behauptungslast bildet die Bestreitungslast. Die Gegenpartei
hat im Einzelnen darzutun, welche behaupteten Tatsachen anerkannt und welche
bestritten werden. Je detaillierter die Behauptungen sind, desto höher sind die An-
forderungen an die Bestreitungen (BGer Urteil 4A_281/2017 vom 22. Januar 2018
E. 4.3). Bei detaillierten Behauptungen genügen pauschale Bestreitungen nicht.
Diesfalls ist – ausser die Bestreitungen werden erkennbar an anderer Stelle aus-
geführt – von unbestrittenen Tatsachen auszugehen (BGE 141 III 433 E. 2.6;
BGer Urteile 4A_443/2017 vom 30. April 2018 E. 4.1; 4A_281/2017 vom
22. Januar 2018 E. 4.3, WALTER, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommen-
tar, Band I, Einleitung und Personenrecht, Art. 1-9 ZGB, 2012, Art. 8 N. 191 ff.).
Umgekehrt wird bei einer pauschalen einzelnen Behauptung nicht mehr als eine
pauschale einzelne Bestreitung verlangt. Generelle Ausführungen am Anfang ei-
ner Rechtschrift, dass alles bestritten werde, was nicht dem eigenen Tatsachen-
vortrag entspreche, genügen nicht als Bestreitung.

- 32 -
2.1.2. Umsetzung
Die Parteien haben umfangreiche Rechtsschriften eingereicht, welche zahlreiche
Wiederholungen, teilweise eine schwer nachvollziehbare Struktur (vgl. act. 53,
entsprechend danach act. 61 und act. 63) und Verweise auf nicht spezifizierte
Stellen (z.B. "Ziffer …" in act. 63 Rz. 8.4, 19.13.3, 26.2, 36.1.2) oder falsche Ver-
weise enthalten. Teilweise wird auch pauschal auf nicht selbsterklärende Beilagen
verwiesen (u.a. act. 1 Rz. 331). Sodann werden Behauptungen zu verschiedenen
Themen vermischt, so dass es nicht immer klar ist, zu welchem Sachverhaltsteil
sie gehören. So versäumt es die Klägerin stellenweise, klarzustellen, auf welches
Dach sich ihre Ausführungen beziehen. Zudem entsprechen die Nummerierungen
in ihren Tabellen mit den Schadenspositionen nicht den ebenfalls nummerierten
Ausführungen im Text, was die Bearbeitung erschwert (vgl. act. 1 Rz. 272 ff. und
461; act. 53 Rz. 223 ff., 246). Soweit es der beweisbelasteten Partei nicht gelingt
einen schlüssigen Tatsachenvortrag zu präsentieren, ist sie ihrer Behauptungslast
nicht nachgekommen. Ebenso sind Bestreitungen in sachdienlicher Form und den
konkreten Behauptungen zugeordnet vorzubringen. Soweit die Rechtsschriften
diese Anforderungen nicht erfüllen, sind die Parteien ihrer Bestreitungslast nicht
rechtsgenügend nachgekommen. Hierauf wird soweit relevant nachfolgend ein-
gegangen. Vorauszuschicken ist, dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, zu ra-
ten, welchem Bereich eine Behauptung / welcher Behauptung eine Bestreitung
zuzuordnen ist.
2.2. Beweislast, -führung und -abnahme
2.2.1. Allgemeines
Wo das Gesetz nichts anderes bestimmt, hat diejenige Partei das Vorhandensein
einer behaupteten Tatsache zu beweisen (Hauptbeweis), die aus ihr ein Recht
ableitet (Art. 8 ZGB). Der Gegenpartei steht der Gegenbeweis offen (WALTER,
a.a.O., Art. 8 N. 66 ff.). Die Parteien haben einen Beweisanspruch (Art. 152
Abs. 1 ZPO) und zwar sowohl hinsichtlich Haupt- als auch Gegenbeweis. D.h. sie

- 33 -
haben ein Recht darauf, für rechtserhebliche und streitige Sachvorbringen
(Art. 150 Abs. 1 ZPO) mit gesetzlich vorgesehenen (Art. 168 Abs. 1 ZPO) und
tauglichen Beweismitteln zum Beweis zugelassen zu werden, sofern die jeweilige
Partei die betreffenden Beweismittel form- und fristgerecht beantragt hat (BRÖN-
NIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 2, 10). Keine Beweise sind demgegenüber über Be-
hauptungen abzunehmen, die für das Verfahren nicht relevant oder nicht strittig
sind, sowie zu Rechtsfragen. Das Recht auf Beweis schliesst zudem eine antizi-
pierte Würdigung von Beweisen nicht aus (BGer Urteil 4A_412/2019 vom 27. April
2020 E. 4.1.1; BGE 143 III 297 E. 9.3.2). Zum Erfordernis formgerechter Beweis-
anträge gehört, dass den einzelnen Sachvorbringen die jeweiligen einzelnen Be-
weisanträge eindeutig zugeordnet und sie verknüpft werden (Art. 221 Abs. 1 lit. e
ZPO; BRÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152 N. 23; LEUENBERGER, a.a.O., Art. 221 N. 51;
vgl. u.a. BGer Urteile 4A_381/2016 vom 29. September 2016 E. 3.3; 4A_56/2013
vom 4. Juni 2013 E. 4.4; 4A_452/2013 vom 31. März 2014 E. 2.1). Die Beweismit-
tel sind unmittelbar im Anschluss an die Tatsachenbehauptungen aufzuführen, die
damit bewiesen werden sollen (BGer Urteil 4A_56/2013 vom 4. Juni 2013 E. 4.4;
4A_452/2013 vom 31. März 2014 E. 2.1). Nicht hinreichend ist hingegen, in einer
Rechtsschrift im Anschluss an seitenlange Sachvorbringen einfach sämtliche Be-
weismittel zusammenfassend aufzulisten, ohne bei den einzelnen Tatsachenbe-
hauptungen auf die jeweiligen konkreten Beweismittel hinzuweisen (BRÖNNIMANN,
a.a.O., Art. 152 N. 23). Solche Beweismittel sind nicht abzunehmen. Die Klägerin
unterlässt es an einigen Stellen ihrer Rechtsschriften, die Beweisofferten mit den
Tatsachenbehauptungen zu verknüpfen. Die Beweisofferten folgen oft blockweise
nach mehreren Abschnitten (u.a. act. 1 Rz. 359, 417, 459; act. 53 Rz. 98, 117,
121, 127), so dass mithin nicht klar ist, zu welcher Tatsachenbehauptungen wel-
che Beweismittel angeboten werden. Insbesondere wird damit auch nicht konkret
dargelegt, zu was ein Gutachten erstellt werden soll (siehe Ziffer 2.2.2). Soweit re-
levant, wird nachfolgend auf diese Defizite konkreter eingegangen.
2.2.2. Gutachten / Eigenes Fachwissen
Zu den in der Schweizer Zivilprozessordnung abschliessend aufgezählten zuläs-
sigen Beweismitteln (MÜLLER, in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER, DIKE-ZPO

- 34 -
Kommentar, 2. A., 2016, Art. 168 Rz. 3 f.) gehört das Gutachten (Art. 168 Abs. 1
lit. d; Art. 183 Abs. 1 ZPO). Ein Gutachten wird seitens des Gerichts auf Antrag
einer Partei eingeholt (vgl. MÜLLER, a.a.O., Art. 183 N. 5), wenn rechtserhebliche
streitige Tatsachen vorliegen, zu derer Beurteilung es besonderer Fachkenntnisse
bedarf (vgl. MÜLLER, a.a.O., Art. 183 N. 7). Die das Gutachten beantragende Par-
tei hat zu behaupten, was das Gutachten letztlich dartun soll (HGer Beschluss
und Urteil HG150232 vom 8. Januar 2019 E. 1.5.1; BRÖNNIMANN, a.a.O., Art. 152
N. 33; vgl. BGE 127 III 365 E. 2c). Es ist nicht Sache des Gerichts, herauszusu-
chen, was mit dem Gutachten bewiesen werden könnte. Ein Gutachten ersetzt die
genügend konkrete und substantiierte Parteibehauptung nicht. Im Verfahren
HE150489-O wurde ein Gutachten zum Flachdach über der D._____-Halle datie-
rend vom 29. Oktober 2016 erstellt (act. 3/6; HE150489-O act. 63 und act. 64/1-
6). Von der Klägerin wird es Fachgutachten F._____ (vgl. act. 1 und act. 53), von
den Beklagten Gutachten F._____ genannt (vgl. act. 12; act. 17; act. 61; act. 63).
Nachfolgend wird es als Gutachten und F._____ wird als Gutachter bezeichnet.
Nicht zu den Gutachten im Sinne der ZPO – und generell nicht zum numerus
clausus der zulässigen Beweismittel, auch nicht als Urkunden, – gehören Privat-
gutachten (BGE 141 III 433 E. 2.5.2 und 2.5.3; MÜLLER, a.a.O., Art. 183 N. 2 und
Art. 177 N. 11). Die Einreichung von Privatgutachten ist zwar zulässig, aber nicht
als Beweismittel, sondern nur als Parteibehauptungen (BGE 141 III 433 E. 2.5.2,
2.6; 132 III 83 E. 3.4; BGer Urteile 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.2.2.1;
4A_178/2015 vom 11. September 2015 E. 2.6; Botschaft ZPO, BBl 2006 7221 ff.,
7325). Vorliegend wurden von den Parteien verschiedene Parteigutachten einge-
reicht.
Wenn ein Gericht aufgrund seiner Besetzung selbst über die den Anforderungen
des konkreten Falles genügende Sachkunde verfügt, um bestimmte Aspekte des
Sachverhalts feststellen oder würdigen zu können, kann es seinen eigenen Sach-
verstand nutzen und auf die Einholung eines Gutachtens verzichten (vgl. BGer
Urteile 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 4.2.2.2 m.H.). Voraussetzung ist aller-
dings auch hier, dass eine Partei substantiierte Behauptungen aufstellt, ein Gut-
achten als Beweismittel beantragt und Beweise abgenommen werden müssen.

- 35 -
2.2.3. Zeugen
Zeugen sind Personen, welche von einer zu beweisenden Tatsache durch eigene
unmittelbare Sinneswahrnehmung Kenntnis haben. Dem Zeuge obliegt weder die
Würdigung einer bestimmten Tatsache noch deren rechtliche Subsumtion. Beim
Zeugen handelt es sich um eine Drittperson, die nicht Partei ist. Organe einer ju-
ristischen Person sind als Partei zu behandeln (Art. 159 ZPO). Ein Spezialfall ist
der sachverständige Zeuge. Diesem darf das Gericht auch Fragen zur Würdigung
des Sacherhalts aufgrund seines Fachwissens stellen (RÜETSCHI, in: HAUS-
HEER/WALTER [Hrsg.], Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung,
Band II: Art. 150-352, 2012, Art. 175 N. 1). Das setzt zunächst voraus, dass es
überhaupt einen Gegenstand für den Zeugenbeweis gibt und dass der Beweisan-
trag nicht darauf abzielt, den Gutachtensbeweis durch eine Befragung nach
Art. 175 ZPO zu ersetzen. Einem sachverständigen Zeugen, der ohnehin über
seine eigenen Wahrnehmungen zu befragen ist, können im Sinne von Art. 175
ZPO in einfachen und wenig komplexen Fällen auch Fragen zur Würdigung des
Sachverhaltes gestellt werden. In kontroversen Fällen vermögen solche Darle-
gungen ein Gutachten nicht zu ersetzen (HGer ZH Urteil HG120008 vom
23. Oktober 2013 E. 6.5.4.2 m.H.).
Vorliegend bietet die Klägerin den Gutachter aus dem Verfahren HE150489-O an
diversen Stellen als Zeugen an. Insofern jeweils zusätzlich zum Gutachten der
Zeugenbeweis angeboten wird, ist dies unzulässig. Eine solche Doppelspurigkeit
ist in der Schweizerischen Zivilprozessordnung nicht vorgesehen. Bedürfen die
Feststellungen im Gutachten einer Erklärung, steht das Instrument der mündli-
chen Erläuterung (Art. 187 Abs. 4 ZPO) zur Verfügung. Eine solche wurde jedoch
nicht beantragt. Zudem wurde der Gutachter seitens der Klägerin in Bezug auf
das D._____-Hallendach auch zu weiteren Punkten als Zeuge angeboten, ohne
dass gleichzeitig das Gutachten offeriert wird (so act. 1 Rz. 263, 264, 265, 266,
352 (Kosten), 355, 363, 365, 373, 376, 379, 417, 459; act. 53 Rz. 628, 733, 738,
739, 741, 742, 749, 792, 800, 886). Auch dies ist unzulässig. Es hätten dazu im
Verfahren um vorsorgliche Beweisführung Ergänzungsfragen oder vorliegend ei-
nen Antrag auf ein Ergänzungsgutachten gestellt werden können. Die Zeugenbe-

- 36 -
fragung darf nicht dazu dienen, damals Versäumtes nachzuholen. Abgesehen da-
von, dass bei diesen Beweisofferten unklar bleibt, was der Gutachter aufgrund
welcher eigenen Wahrnehmungen bezeugen soll, geht es bei Zeugenbefragun-
gen eben darum, dass der Zeuge eigene Tatsachenwahrnehmungen wiedergibt
und nicht darum, seine im Gutachten gemachten Feststellung zu rechtfertigen o-
der dieses zu ergänzen. Für die Tatsache, was dem Gutachter bei der Erstellung
des Gutachtens bekannt war (vgl. act. 61 Rz. Zu 678 3), bedarf es keiner Zeu-
genbefragung. Dies ist aufgrund der Akten des Verfahrens HE150489-O ersicht-
lich. Soweit relevant, wird nachfolgend auf die (weiteren) angebotenen Zeugen-
beweise konkreter Bezug genommen, wobei generell anzumerken ist, dass bei
den meisten unklar ist, wer sie sind und (mangels Verknüpfung) welche Tatsa-
chenbehauptungen sie bezeugen sollten.
3. Vertragsverhältnisse: Qualifikation und anwendbare Bestimmungen
3.1. Vorbemerkung
SIA Ordnungen / Normen haben keinen Gesetzesrang. Für ihre Verbindlichkeit
bedarf es daher grundsätzlich der vertraglichen Übernahme. Diese kann aus-
drücklich oder konkludent erfolgen (GAUCH/MIDDENDORF, § 1 Von den Planerver-
trägen, von ihrer Qualifikation und dem SIA-Normenwerk für Planerleistungen,
Rz. 1.85, 1.89, in: STÖCKLI/SIEGENTHALER, Planerverträge, Verträge mit Architek-
ten und Ingenieuren, 2. A., 2019; GAUCH, Der Werkvertrag, 6. A., 2019,
Rz. 283 f.). Weiter finden SIA Ordnungen / Normen insofern, als sie anerkannte
Regeln der Baukunde enthalten, auch ohne Vereinbarung Anwendung (GAUCH,
a.a.O, Rz. 842 ff., 850). Soweit gesetzliche Bestimmungen zwingend sind oder
konkretere, individuelle Abreden bestehen, gehen diese vor (GAUCH/MIDDENDORF,
a.a.O., Rz. 1.99, 1.100 f.).
Ist strittig, ob eine SIA Ordnung / Norm vereinbart wurde, ist ihre Anwendbarkeit
durch Auslegung zu ermitteln. Bei der Vertragsauslegung ist in erster Linie auf
den übereinstimmenden tatsächlichen Willen der Parteien abzustellen (Art. 18
Abs. 1 OR; vgl. BGE 115 II 464 E. 2c). Diese subjektive Vertragsauslegung be-
zieht sich auf den Willen der Vertragsparteien im Zeitpunkt des Vertragsschlus-

- 37 -
ses. Nachträgliches Parteiverhalten kann berücksichtigt werden, wenn es Rück-
schlüsse auf den tatsächlichen Willen der Parteien zulässt. Erst wenn eine tat-
sächliche Willensübereinstimmung unbewiesen bleibt, sind zur Ermittlung des
mutmasslichen Parteiwillens die Erklärungen der Parteien aufgrund des Vertrau-
ensprinzips so auszulegen, wie sie nach ihrem Wortlaut und Zusammenhang so-
wie den gesamten Umständen verstanden werden durften und mussten. Für die
Auslegung nach dem Vertrauensprinzip ist der Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
massgeblich. Nachträgliches Parteiverhalten ist dafür nicht von Bedeutung. Die
objektive Vertragsauslegung ergibt sich nicht allein aus dem Wortlaut, sondern
kann sich auch aus anderen Elementen ergeben wie aus dem verfolgten Ziel, der
Interessenlage der Parteien oder aus den Gesamtumständen (BGer Urteile
8C_99/2017 vom 22. Juni 2017 E. 5.1, 2C_825/2013 vom 24. März 2014 E. 2.2;
BGE 138 III 659 E. 4.2.1). Die Behauptungs- und Beweislast für den Bestand und
den Inhalt eines vom objektivierten Auslegungsergebnis abweichenden tatsächli-
chen Parteiwillens trägt jene Partei, welche aus diesem Willen zu ihren Gunsten
eine Rechtsfolge ableitet. Denn während es sich bei der Frage nach dem mut-
masslichen Willen um eine Rechtsfrage handelt, beruht die Feststellung des tat-
sächlichen Willens auf Beweiswürdigung (BGE 121 III 118 E. 4). Zunächst ist so-
mit – trotz des Vorrangs eines übereinstimmenden, tatsächlichen Vertragswillens
– zu prüfen, ob ein mutmasslicher Vertragswille besteht. Je nach dem Vertragsin-
halt gemäss Vertrauensprinzip trägt nämlich die Klägerin oder die jeweilige Be-
klagte die Behauptungs- und Beweislast für einen von diesem Auslegungsergeb-
nis abweichend behaupteten tatsächlichen Konsens und bleibt es für den Fall des
Misslingens des Beweises beim Auslegungsergebnis (BGer Urteil 4A_683/2011
vom 6. März 2012 E. 5.1 und 5.2).
Daran zu erinnern ist, dass Gutachter sich auf die Prüfung des Sachverhalts zu
beschränken haben, die Lösung von Rechtsfragen – wie die Anwendbarkeit von
Normen/Ordnungen, es sei denn, der Gutachter ordnet sie als Fachmann den
Regeln der Baukunde zu, – obliegt dem Gericht (BGer 4A_230/2013 vom
17. September 2013 E. 3).
3.2. Klägerin und Beklagte 1

- 38 -
3.2.1. Tatsächliches
In Bezug auf das D._____-Hallendach haben die Klägerin und die Beklagten 1
den schriftlichen Werkvertrag datierend vom 30. April 2012, basierend auf der Of-
ferte der Beklagten 1 vom 13. April 2012, abgeschlossen (act. 1 Rz. 104, 130; vgl.
act. 12 Rz. III.3 Zu 104, 129-136; act. 17 Rz. 19.1.1, 22.1; act. 3/19).
Hinsichtlich des Hauptdachs haben die Klägerin und die Beklagte 1 den schriftli-
chen Werkvertrag Nr. 011 (dieser datiert vom 16. Dezember 2010, während die
voranstehend angeheftete Auftragsbestätigung vom 17. Januar 2011 datiert) ab-
geschlossen (act. 3/10). Weiter liegen ihm die Offerte der Beklagten 1 vom
5. Oktober 2010 mit dem vom Unternehmer ausgefüllten Devis gleichen Datums
sowie die «Besonderen Bedingungen der Bauleitung für die Ausführung des Wer-
kes» der Beklagten 2 zugrunde (act. 1 Rz. 95 ff.; act. 53 Rz. 328 ff., 335.; vgl.
act. 12 Rz. III.3 Zu 95-103; act. 17 Rz. 18; act. 61 Rz. Zu 328-345; act. 63 Rz. 19).
3.2.2. Vertragsqualifikation und anwendbare rechtliche Bestimmungen
Gegenstand der Verträge ist jeweils die Erstellung von Dächern, d.h. eines Wer-
kes. Die Verträge qualifizieren als Werkverträge im Sinne von Art. 363 ff. OR,
weshalb diese Bestimmungen subsidiär Anwendung finden.
Im Werkvertrag betreffend D._____-Hallendach findet sich ein Verweis auf die
SIA Norm 118: (1) "271 Sicherheitsleistungen und Garantien, vom Bauherrn ver-
langt" ".100 Garantieleistungen nach Norm SIA 118 "Allgemeine Bedingungen für
Bauarbeiten"" (act. 3/19; act. 17 Rz. 28.2.3; act. 53 Rz. 670; act. 63). Deshalb
kommt – es berufen sich denn auch die Klägerin und die Beklagte 1 beide auf
diese Bestimmungen – mindestens Kapitel 6 Abnahme des Werkes und Haftung
für Mängel, Artikel 157 bis 182 der SIA Norm 118 (1977/1991) zur Anwendung.
Beim Hauptdach ist die SIA Norm 118 (1977/1991) Bestandteil des Werkvertrags
(act. 53 Rz. 338; act. 63 Rz. 19.11.1; vgl. act. 3/10) und findet daher Anwendung.
3.3. Klägerin und Beklagte 2
3.3.1. Tatsächliches

- 39 -
Mit E-Mail vom 14. Mai 2012 beauftragte die Klägerin die Beklagte 2 mit der Pla-
nung und Bauleitung bei der Erneuerung des D._____-Hallendachs (act. 1
Rz. 105, 131; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 105-109, 129-136; act. 17 Rz. 19.2, 23;
act. 3/20).
Betreffend das Hauptdach schlossen die Klägerin und die Beklagte 2 mündlich
einen Architekturvertrag (Ausführungsplanung und Bauleitung) (act. 1 Rz. 100;
act. 53 Rz. 347; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 95-103; act. 17 Rz. 18; act. 61 Rz.
u 347-351; act. 63 Rz. 20).
3.3.2. Vertragsqualifikation
Die rechtliche Einordnung eines Architektenvertrags kann nicht allgemeingültig
vorgenommen werden. Es ist vielmehr darauf abzustellen, welche Leistungen die
Parteien im konkreten Vertrag vereinbart haben (BGer Urteile 4A_55/2012 vom
31. Juli 2012 E. 4.4; 4A_252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1). Ist allein das
Verfassen von Plänen geschuldet, untersteht dieser Vertrag den Bestimmungen
über den Werkvertrag (ZINDEL/SCHOTT, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Bas-
ler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529, 7. A., 2020, Art. 363 N. 17;
BGE 130 III 362 E. 4.1; 127 III 543 E. 2.a; 109 II 462 E. 3.d; BGer Urteil
4A_55/2012 vom 31. Juli 2012 E. 4.4). Gehören dagegen ausschliesslich die Bau-
leitung bzw. -aufsicht und / oder die Vergabe von Arbeiten und / oder die Ausar-
beitung eines Kostenvoranschlages und / oder die Prüfung des Bauwerks / Lei-
tung von Nachbesserungsarbeiten zum Pflichtenheft des Architekten, untersteht
der Architektenvertrag dem Auftragsrecht (ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 363 N. 17;
BGE 127 III 543 E. 2a; 134 III 361 E. 6.2.2; BGer Urteil 4A_55/2012 vom 31. Juli
2012 E. 4.4). Ein Architektenvertrag, bei welchem der Architekt sämtliche Archi-
tekturleistungen für die Durchführung eines Bauvorhabens, mindestens aber die
Projektierung und die Bauausführung übernimmt, qualifiziert das Bundesgericht
als gemischten Vertrag, welcher erlaubt, je nach konkreten Umständen eine
sachgerechte Lösung nach Massgabe des Auftrags- oder Werkvertragsrechts zu
finden (vgl. ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 363 N. 18; BGE 134 III 361 E. 5.1; 127 III
543 E. 2a; 109 II 462 E. 3d; BGer Urteile 4A_55/2012 vom 31. Juli 2012 E. 4.4;
4A_252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1, je m.H.).

- 40 -
Vorliegend bilden sowohl Ausführungsplanung als auch Bauleitung Teil der bei-
den Architekturverträge. Diese sind daher als gemischte Vertragsverhältnisse zu
qualifizieren.
3.3.3. Anwendbare rechtliche Bestimmungen
In Bezug auf das D._____-Hallendach behauptet die Klägerin keine Vereinba-
rung der SIA Ordnung 102 (vgl. act. 1; act. 53; act. 12 S. 9 Rz. 11). Die Aufgaben
und Pflichten der Beklagten 2 ergaben sich unbestrittenermassen aus den Wei-
sungen der Klägerin (act. 1 Rz. 528 ff.; act. 53 Rz. 588 ff., 922 f.; act. 12
Rz. 11 f.).
Uneinig sind sich die Klägerin und die Beklagten 2, ob sie die Anwendung der SIA
Ordnung 102 im Zusammenhang mit dem Hauptdach vereinbart haben (act. 53
Rz. 347, 350, 352 ff.; act. 61 Rz. Zu 352). Eine schriftliche Vereinbarung fehlt,
weshalb die Klägerin – die sich auf die Vereinbarung beruft (act. 53 Rz. 347) –
den tatsächlichen Parteiwillen oder Umstände für den normativen Konsens darle-
gen müsste. Sie behauptet, der Architektenvertrag sei mündlich, resp. durch pro-
tokolliertes konkludentes Verhalten, auf der Grundlage der SIA Ordnung 102 und
der Basis langjähriger Zusammenarbeit, abgeschlossen worden (act. 53 Rz. 350).
Da die SIA Ordnung 102 die gesetzlichen Bestimmungen des Auftrags- und
Werkvertragsrechts konkretisiere und die Parteien in ihrer Zusammenarbeit stets
auf dieser Ordnung basierten, könnten zur Detaillierung des Vertragsinhalts die in
der genannten Norm enthaltenen Grundleistungen herangezogen werden (act. 53
Rz. 352). Die Beklagte 2 bestreitet die vertragliche Übernahme in diesem konkre-
ten Vertrag (act. 61 Rz. Zu 352). Wie eingangs ausgeführt, bilden die SIA Normen
kein Gesetzesrecht; ebenso wenig lässt sich auf eine Art 'Gewohnheitsrecht' der
Parteien abstellen. Da die Klägerin die Vereinbarung der SIA Ordnung 102 nicht
substantiiert behauptet – sie erklärt nicht, wann was von wem konkret in Bezug
auf dieses Projekt vereinbart wurde – ist auf eine Beweisabnahme zu verzichten.
Aufgrund der bestrittenen Behauptungen der Klägerin und da keine Umstände

- 41 -
vorliegen, die objektiv auf eine Vereinbarung hindeuten, lässt sich demnach keine
Vereinbarung der SIA Ordnung 102 erstellen.
Folglich finden auf beide Vertragsbeziehungen die gesetzlichen Bestimmungen
und individuelle Vereinbarungen Anwendung. Die SIA Ordnung 102 ist nur an-
wendbar, insoweit sie anerkannte Regeln der Baukunde enthält.

- 42 -
4. Haftungsgrundlagen im Überblick
4.1. Begrifflichkeiten der Werkmangelhaftung
4.1.1. Werkmangel / Primär- und Sekundärmängel
Ein Werk ist mangelhaft, wenn ihm zugesicherte, vertraglich vereinbarte oder we-
gen Gebrauchstauglichkeit und Verkehrsanschauung nach Treu und Glauben oh-
ne Vereinbarung vorausgesetzte Eigenschaften fehlen. Die Differenz zwischen
«Sollbeschaffenheit» und der tatsächlichen Beschaffenheit bildet das Begriffs-
merkmal des Werkmangels (ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 368 N. 9 m.H.; GAUCH,
a.a.O, Rz. 1434). Mangels anderer Abrede darf der Besteller ein Werk in normaler
Beschaffenheit erwarten. Diese bestimmt sich nach dem, was für ein Werk der
betreffenden Art und Gebrauchsbestimmung gebräuchlich ist. Massgebend sind
die Grundsätze, welche die Verkehrsanschauung als objektiv vernünftig und rich-
tig anzusehen pflegt. Entsprechend schuldet der Unternehmer ein Werk, dass
nach der Beschaffenheit mindestens den anerkannten Regeln der Baukunde oder
einem gleichwertigen Standard zum Zeitpunkt der Ausführung entspricht. Die er-
forderliche Gebrauchstauglichkeit bestimmt sich nach dem Gebrauchszweck. Das
abgelieferte Werk muss mangels anderer Vereinbarung so beschaffen sein, dass
es für den massgeblichen Gebrauchszweck in vollem Umfang taugt. Jede negati-
ve Abweichung des Werks von der normalen Beschaffenheit und jede Abwei-
chung von der Beschaffenheit, welche die (volle) Gebrauchstauglichkeit des
Werks einschränkt oder aufhebt, stellt einen Werkmangel dar (BGer Urteil
4A_428/2007 vom 2. Dezember 2008 E. 3.1; GAUCH, a.a.O., Rz. 1406 ff.).
Es wird zwischen Primär- und Sekundärmängeln unterschieden. Der Primärman-
gel besteht bereits bei Ablieferung des Werks. Er bildet die Ursache des Sekun-
därmangels, der nach der Ablieferung des Werks entsteht. Beim Sekundärmangel
handelt es sich nicht um eine Vergrösserung des Primärmangels, sondern um ei-
nen neuen Mangel, der durch den Primärmangel bedingt ist (SPIESS/HUSER,
Stämpflis Handkommentar, Norm SIA 118, 2014, Art. 166 N. 14; GAUCH, a.a.O.,
Rz. 1470 f.).

- 43 -
4.1.2. Mangelfolgeschaden
Der Mangelfolgeschaden ist ein Schaden, der seine Ursache in einem Werkman-
gel des abgelieferten Werkes hat, aber ausserhalb des Werkes liegt. Zwischen
Mangel und Mangelfolgeschaden muss ein Kausalzusammenhang bestehen
(GAUCH, a.a.O., Rz. 1855 m.H., 1864 ff.; SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 171 N. 4 f.).
Beispiele dafür sind u.a. entgangener Gewinn oder Kosten für die Miete einer Er-
satzwohnung (GAUCH, a.a.O., Rz. 1869 ff.). Nicht zum Mangelfolgeschaden, son-
dern zur Nachbesserung gehören Begleitkosten einer Nachbesserung bzw. Er-
satzvornahme (GAUCH, a.a.O., Rz. 1860). Der Mangelfolgeschaden ist ein Ver-
mögensschaden (GAUCH, a.a.O, Rz. 1866). Nach der Differenztheorie entspricht
er der ungewollten Verminderung des Reinvermögens des Geschädigten, d.h. der
Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand, den
das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte (BGE 144 III 155 E. 2.2;
142 III 23 E. 4.1 m.H.; 132 III 321 E. 2.2.1 m.H.).
4.2. Grundlagen und Voraussetzungen einer Haftung der Beklagten 1
4.2.1. Allgemeine Voraussetzungen
Nach Art. 165 Abs. 1 SIA Norm 118 haftet der Unternehmer dafür, dass sein Werk
keine Mängel im Sinne von Art. 166 SIA Norm 118 aufweist. Allgemeine Voraus-
setzungen für eine Haftung des Unternehmers sind ein vollendetes Werk, das
Vorliegen eines Werkmangels bei Ablieferung, eine substantiierte, rechtzeitige
Mängelrüge sowie das Fehlen einer anderslautenden, der SIA Norm 118 vorge-
henden individuellen Vertragsbestimmung (SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 165 N. 7 f.,
Art. 174 N. 10).
Während der zweijährigen Garantie-/Rügefrist, die mit dem Tag der Abnahme des
Werks zu laufen beginnt, kann die Mängelrüge in Abweichung von den gesetzli-
chen Bestimmungen jederzeit erfolgen (Art. 172 Abs. 1 und 2 SIA Norm 118;
Art. 173 Abs. 1 SIA Norm 118; SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 174 N. 10). Nach Ablauf
der Garantiefrist erlischt das Recht des Bestellers, vorher entdeckte oder offen-
sichtliche Mängel zu rügen (Art. 178 Abs. 1 und 2 SIA Norm 118). Verdeckte

- 44 -
Mängel, die nach Ablauf der Garantiefrist, jedoch noch innert der Verjährungsfrist,
entdeckt werden, müssen sofort gerügt werden (Art. 179 Abs. 2 SIA Norm 118).
Sofort bedeutet unverzüglich (GAUCH/STÖCKLI, in: GAUCH/STÖCKLI, Kommentar zur
SIA-Norm 118, Allgemeine Bedingungen für Bauarbeiten, 2. A., 2017, Art. 173
N. 6.3). Abzustellen ist auf die konkreten Umstände des Einzelfalles, insbesonde-
re auf die Art der Mängel. Angemessen ist normalerweise eine Frist von 7 Tagen
(SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 173 N. 10; u.a. BGer Urteile 4A_55/2012 vom 31. Juli
2012 E. 6.1; 4C.151/2005 vom 29. August 2005 E. 5.1; 4A_53/2012 vom
31. Juli 2012 E. 6.2; 4A_82/2008 vom 29. April 2009 E. 7.1; 4C.82/2004 vom
3. Mai 2004 E. 2.3; 4C.143/1996 vom 12. November 1996, E. 2d; BGE 107 II 172
E. 1.a). Treten die Mängel allmählich auf, so muss der Besteller rügen, sobald er
die Bedeutung und die Tragweite der Mängel erfassen kann (BGE 131 III 145
E. 7.2; 118 II 142 E. 3.b); BGer Urteil 4A_293/2017 vom 13. Februar 2018
E. 2.2.3; 4A_53/2012 vom 31. Juli 2012 E. 6.2; für Inhalt der Mängelrüge siehe
Ziffer 4.3.2.2).
Vorbehalten bleiben Art. 166 Abs. 4 und Art. 171 Abs. 2 SIA Norm 118. Nach
Art. 166 Abs. 4 SIA Norm 118 ist kein Mangel ein vertragswidriger Zustand des
Werkes, den ausschliesslich der Besteller oder dessen Hilfsperson verschuldet
hat, insbesondere ein Zustand, der auf einen Fehler in den Ausführungsunterla-
gen zurückzuführen ist. Kein Selbstverschulden des Bestellers liegt vor, wenn der
Unternehmer seine Anzeige- oder Abmahnungspflicht verletzt hat.
Für die subsidiär anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen siehe Ziffer 4.3.2.
4.2.2. Beweislast
Dem Besteller obliegt die Beweislast für das Vorliegen eines Werkmangels, die
Rechtzeitigkeit (inkl. Zeitpunkt des Entdeckens; BGE 118 II 142 E. 3a) und den
Inhalt der Mängelrüge. Eine teilweise Beweislastumkehr findet für das Vorliegen
von Mängeln, die während der zweijährigen Garantiefrist (Rügefrist) gerügt wer-
den (Art. 172 Abs. 1 SIA Norm 118), statt (SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 174 N. 19;
GAUCH, a.a.O., Rz. 2696). Bei Sekundärmängel hat der Besteller zudem die natür-
liche Kausalität des Primärmangels für den Sekundärmangel zu beweisen (vgl.

- 45 -
BGer Urteil 4D_67/2014 vom 26. Januar 2015 E. 2.1). Dem Unternehmer obliegt
hingegen die Behauptungslast der Genehmigung des Werks infolge verspäteter
Mängelrüge (BGE 118 II 142 E. 3a).
4.2.3. Mängelrechte
Bei jedem Mangel hat der Besteller nach Art. 169 Abs. 1 SIA Norm 118 zunächst
einzig das Recht, vom Unternehmer die Beseitigung des Mangels innert ange-
messener Frist zu verlangen (Nachbesserung). Behebt der Unternehmer binnen
der ihm angesetzten Frist den gerügten Mangel nicht, so stehen dem Besteller
wahlweise die Mängelrechte gemäss Art. 169 Abs. 1 Ziffer 1-3 SIA Norm 118 zur
Verfügung: 1) Beharren auf Nachbesserung entweder durch den Unternehmer
selber oder Ersatzvornahme auf Kosten des Unternehmers, wenn diese dem Un-
ternehmer keine unverhältnismässigen Kosten verursacht, 2) Minderung oder 3)
Vertragsrücktritt.
Liegen die Voraussetzungen für eine Ersatzvornahme vor (Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1
Satz 2 SIA Norm 118), kann der Besteller die Drittverbesserung ausführen lassen
und die Kosten beim Unternehmer zurückverlangen (Art. 170 Abs. 1 SIA Norm
118). Der Anspruch richtet sich auf Ersatz der Kosten, die der Besteller nach
pflichtgemässem Ermessen auf sich nimmt, um den vertragskonformen Zustand
des Werks durch einen Dritten herbeizuführen (vgl. BGer Urteil 4A_692/2015 vom
1. März 2017 E. 4.4). Sie umfassen neben dem Aufwand für die eigentliche Män-
gelbeseitigung auch die damit verbundenen Begleitkosten für Vorbereitungs- und
Wiederherstellungsarbeiten (BGE 111 II 173 E. 5). Der Besteller trägt für den Um-
fang der Kosten der Ersatzvornahme die Beweislast (vgl. Art. 8 ZGB). Er hat auch
Anspruch auf Bevorschussung der mutmasslichen Kosten. Dafür hat er sie im
Prozess glaubhaft zu machen (BGE 128 III 416 E. 4.4.2; HGer Urteil HG110257
vom 20. August 2012 E. 3.2; SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 169 N. 16-18).
4.2.4. Mangelfolgeschaden
Gemäss Art. 171 SIA Norm 118 hat der Besteller bei Verschulden des Unterneh-
mers zusätzlich Anspruch auf Ersatz des Mangelfolgeschadens nach Massgabe

- 46 -
der Art. 368 und 97 ff. OR. Notwendig ist ein ursächlicher Zusammenhang zwi-
schen dem Werkmangel und dem geltend gemachten Mangelfolgeschaden. Dem
Unternehmer dürfen nur Schäden zugerechnet werden, für die der konkrete
Werkmangel eine adäquate Ursache bildet, indem er nach dem gewöhnlichen
Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, einen Schaden
der eingetretenen Art herbeizuführen (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 171 N. 3;
GAUCH, a.a.O., Rz. 1885; vgl. auch BGE 123 III 110 E. 3a S. 112). Voraussetzun-
gen für die Haftung für den Mangelfolgeschaden sind Werkmangel, Schaden,
Kausalzusammenhang zwischen Mangel und Schaden sowie ein Verschulden
des Unternehmers. Das Verschulden wird vermutet. Den Unternehmer trifft der
Beweis des fehlenden Verschuldens (Exkulpation) (Art. 171 Abs. 2 SIA Norm
118), während die Beweislast für die übrigen Haftungsvoraussetzungen (wobei
nur der natürliche und nicht adäquate Kausalzusammenhang eine Tatfrage bildet)
dem Besteller obliegt (SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 171 N. 10-15, 18 f.). Zu beach-
ten ist, dass auch das Recht auf Mangelfolgeschaden verwirkt ist, wenn der Be-
steller den zugrunde liegenden Mangel nicht rechtzeitig gerügt hat bzw. Mängel
aus anderen Gründen als genehmigt gelten (GAUCH, a.a.O., Rz. 2160).
4.3. Grundlagen und Voraussetzungen einer Haftung der Beklagten 2
4.3.1. Vorbemerkung
Die Haftung der Beklagten 2 richtet sich für Planungsfehler nach Werkvertrags-,
für unsorgfältige Bauleitung nach Auftragsrecht (vgl. BGE 109 II 462 E. 3.d).
4.3.2. Pläne: Haftung nach Werkvertragsrecht
4.3.2.1. Voraussetzungen
Führt ein fehlerhafter Plan eines Architekten zu einem Mangel am Bauwerk, so
haftet der Planer dem Besteller für den aus dem Planfehler entstandenen Scha-
den nach den Bestimmungen über die werkvertragliche Mängelhaftung (Art. 367
ff. OR) und zwar auf Schadenersatz. Bezogen auf sein eigenes Werk (Plan) ist
der aus den Bauwerksmängeln erwachsene Schaden ein Mangelfolgeschaden
(GAUCH, a.a.O., Rz. 2737; BGer Urteil 4A_90/2013 vom 10. Juni 2013 E. 4.2).

- 47 -
Voraussetzung für die Haftung ist, dass das Werk bei der Ablieferung mangelhaft
war und daraus kausal ein Schaden entstand. Der Mangelfolgeschaden muss
seine Ursache in einem Werkmangel des abgelieferten Werkes (Plan) haben
(GAUCH, a.a.O., Rz. 1864, 1855). Weiter muss der Besteller nach rechtzeitiger
Prüfung fristgerecht eine Mängelrüge machen und es muss ein Verschulden des
Architekten gegeben sein (ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 368 N. 7). Die Beweislast
für die (natürliche) Kausalität, den Schaden (Bestand und Höhe) (GAUCH, a.a.O.,
Rz. 1897 ff.; vgl. Art. 8 ZGB; Art. 99 Abs. 3 i.V.m. Art. 42 ff. OR) sowie Mangel
und Mangelrüge obliegt dem Besteller (inkl. Rechtzeitigkeit und Inhalt der Mängel-
rüge, Zeitpunkt der Entdeckung des Mangels, Bestehen des Mangels im Zeitpunkt
der Ablieferung; Art. 8 ZGB; ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 367 N. 32, Art. 368 N. 90,
je m.H.; BGE 118 II 142 E. 3). Das Verschulden wird vermutet (Art. 97 Abs. 1 OR,
GAUCH, a.a.O., Rz. 1891). Der Architekt trägt hingegen die Behauptungslast dafür,
dass keine rechtzeitige, den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Mängel-
rüge erhoben worden ist (BGE 118 II 142 E. 3) sowie die Beweislast für Ausfüh-
rung und Datum der Ablieferung des Werkes (BGer Urteil 4A_51/2007 vom
11. September 2007 E. 4.5 vom 11. September 2007 E. 4.5). Für eine Haftung
darf weiter kein Ausschlussgrund (Genehmigung, Selbstverschulden des Bestel-
lers, vertraglicher Haftungsausschluss) (ZINDEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 368 N. 4;
Art. 369-370 OR) vorliegen.
Die werkvertragliche Mängelhaftung ist abschliessend; sie absorbiert (nach Ablie-
ferung) die Sorgfaltshaftung (Art. 364 Abs. 1 i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR) (ZIN-
DEL/SCHOTT, a.a.O., Art. 368 N. 78 und Art. 364 N. 2, 47, je m.H.).
4.3.2.2. Die Mängelrüge im Besonderen
Die Mängelrüge darf nicht nur in einer blossen Anzeige von Werkmängeln beste-
hen, sondern der Besteller muss zum Ausdruck bringen, dass er das abgelieferte
Werk nicht als vertragsgemäss anerkennen und die Gegenseite haftbar machen
will (BGE 107 II 172 E. 1a; BGer Urteil 4A_82/2008 vom 29. April 2009 E. 6.1).
Die Mängelrüge muss sachgerecht substantiiert werden. Die Mängel sind nach
Möglichkeit einzeln anzugeben und hinsichtlich Art, Umfang und gegebenenfalls
Ort möglichst genau zu bezeichnen, so dass der Unternehmer abschätzen kann,

- 48 -
in welchen Punkten und in welchem Umfang der Besteller das Werk bemängelt
(BGE 107 II 172 E. 1a); BGer Urteile 4A_231/2016 vom 12. Juli 2016 E. 2.2,
2.3.2 f. und 2.3.5; 4A_643/2014 vom 25. November 2015 E. 3.2). Die Zusendung
eines Expertenberichtes zur Stellungnahme genügt nicht (BGer Urteil 4D_25/2010
vom 29. Juni 2010 E. 3). Nicht erforderlich ist, dass sich der Besteller bereits in
der Mängelrüge das Mängelrecht wählt (BGer Urteil 4C.231/2004 vom
8. Oktober 2004 E. 2.2). Es wird keine bestimmte Form verlangt (BGE 107 II 172
E. 1.a); BGer Urteile 4A_82/2008 vom 29. April 2009 E. 6.1; 4C.130/2006 vom
8. Mai 2007 E. 4.2).
4.3.3. Bauleitung: Haftung nach Auftragsrecht
Der Architekt haftet dem Auftraggeber für getreue und sorgfältige Ausführung des
ihm übertragenen Geschäfts nach Art. 398 Abs. 2 OR i.V.m. Art. 97 Abs. 1 OR.
Verletzt der Architekt im Rahmen seiner Bauleitung Sorgfaltspflichten, die in einen
Schaden resultieren, haftet er für dessen Ersatz. Haftungsvoraussetzungen bilden
das Vorliegen eines Schadens, eine Vertragsverletzung (insb. [Sorgfalts-
]Pflichtverletzung), Kausalität zwischen Vertragsverletzung und Schaden sowie
das Verschulden des Beauftragten. Den Beauftragten trifft der Beweis des fehlen-
den Verschuldens (Exkulpation), während die Beweislast für die übrigen Haf-
tungsvoraussetzungen dem Auftraggeber obliegt (OSER/WEBER, in: WIDMER LÜ-
CHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. A., 2020,
Art. 398 N. 32). Der Schadensbegriff richtet sich nach der Differenztheorie (siehe
Ziffer 4.1.2). Sind die Haftungsvoraussetzungen erfüllt, hat der Architekt dem Auf-
traggeber den Schaden zu ersetzen. Bei Schlechterfüllung ist dabei vom positiven
Interesse (Erfüllungsinteresse) auszugehen. Dieses wird definiert als die Differenz
zwischen dem hypothetischen Vermögensstand des Geschädigten, der sich bei
richtiger Vertragserfüllung ergeben hätte, und dem tatsächlichen Vermögensstand
(vgl. FELLMANN/KOTTMANN, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Band I, 2012,
Rz. 149 m.H.).
4.4. Haftung von Unternehmer und Architekt (Beklagte 1 und 2)

- 49 -
Wären die Haftungsvoraussetzungen bei beiden Beklagten erfüllt, würden sie im
Aussenverhältnis jeweils für den ganzen Schaden haften (BGE 133 III 6 E. 5.3.2;
130 III 591 E. 5.5.1; Art. 51 Abs. 1 i.V.m. Art. 50 Abs. 1 OR; Art. 143 Abs. 2 i.V.m.
Art. 144 Abs. 1 OR). Da der Architekt bei Ausübung seiner Verrichtungen als
Hilfsperson des Bestellers auftritt und sein Verhalten diesem nach Art. 101 OR als
eigenes Verhalten anzurechnen ist (GAUCH, a.a.O., Rz. 2743; Art. 369 OR), kann
sich allerdings sein Verhalten zu Gunsten des Unternehmers auswirken. Der Un-
ternehmer ist umgekehrt – entgegen den Behauptungen der Beklagten 2 (u.a.
act. 12 Rz III.1 136; act. 61 Rz. Zu 929-930) – im Verhältnis zur Beklagten 2 keine
Hilfsperson der Klägerin. Auch wenn die Klägerin einen Werkvertrag mit der Be-
klagten 1 hatte, war es die Beklagte 2 als Bauleiterin, welche die Instruktion,
Überwachung und Kontrolle der Beklagten 1 übernahm.
5. Teil A: D._____-Hallendach [Rechtsbegehren A.1, 1.a)-b)]
5.1. Unbestrittener Sachverhalt im Überblick
Das D._____-Hallendach wurde unter Beteiligung der Beklagten 1 und 2 in / ab
der zweiten Jahreshälfte 2012 neu erstellt (act. 1 Rz. 3, 106, 136; act. 12 Rz. III.3,
III.1 10 ff., III.3 Zu 1-3, 523-527, 528-535; vgl. act. 17 Rz. 7, 19.3, 24.1). Es weist
– was für sich kein Mangel darstellt – ein unübliches (sprich kein/geringes) Gefälle
auf (act. 1 Rz. 16, 30 f., 515, 544; act. 12 Rz. III.1 8; act. 53 Rz. Titel zu 189; vgl.
act. 17 Rz. 12.2 f., 19.3, 24.1). Der Dachrand (samt provisorischem Dachwasser-
ablauf in der Form eines grossen Wasserspeiers) zum westlichen Neuen Vorbau
wurde von der Beklagten 1 provisorisch erstellt und abgeschottet, da sich die Klä-
gerin im März 2013 dazu entschloss, die Ausführung des Neuen Vorbaus auf-
grund von Altlastensanierungen zu verschieben (act. 1 Rz. 14; act. 12 Rz. III.1.16;
act. 17 Rz. 9.2.1, 19.1.2; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 13-14; act. 53 Rz. 1000). Die
provisorische Übergangsschotte erfüllte ihren Zweck (act. 1 Rz. 15; act. 12
Rz. III.3 Zu 15).
Der Aufbau eines Flachdachs ist (grob gesagt, von oben nach unten): Schutz-
und Nutzschicht, wassersperrende Abdichtung, Wärmedämmung, welche mit Ab-
schottungen unterteilt ist, Bauzeitabdichtung, Betondecke (als Untergrund). In der

- 50 -
D._____-Halle war unter der Betondecke eine Akustikdecke abgehängt (act. 1
Rz. 5; act. 53 Rz. 46; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 5; act. 17 Rz. 7.1; act. 61 Rz. Zu 46;
act. 63 Rz. 4.5).
Die Beklagte 1 stellte am 10. Januar 2012 erstmals Schlussrechnung, deren Be-
reinigung bis zum 7. März 2013 dauerte (act. 63 Rz. 35.2.10; vgl. act. 67). Am
7. März 2013 stellte die Beklagte 1 ihre (finale) Schlussrechnung (act. 12
Rz. III.1.17; act. 63 Rz. 35.2.10; vgl. act. 53 Rz. 1000). Am 7. März 2013 fand so-
dann eine Prüfung statt (act. 12 Rz. III.1 118 ff.; act. 53 Rz. 605, 774, 812 ff.,
815 ff.; act. 17 Rz. 19.3.1 f.). Es liegt ein Abnahmeprotokoll datierend vom 7. März
2013 mit dem Vermerk 'keine Mängel' ausgestellt von der Beklagten 1 vor. Dieses
wurde der Beklagten 2 (O._____) mit E-Mail vom 23. März 2013 von der Beklag-
ten 1 (M._____) zur Unterschrift zugestellt (act. 1 Rz. 107; act. 12 Rz. III.1.14;
act. 17 Rz. 19.3.1; vgl. act. 3/13). O._____ antwortete mit E-Mail vom 24. März
2013 und bemängelte Abfälle, Zigarettenstummel sowie «gefährliche» Gegen-
stände auf dem Dach und verlangte einen Plan mit der Eintragung der Abschot-
tungen. Weiter schrieb er, dass er nach Erhalt der Angaben und der Bereinigung
des Dachs die Abnahme bestätigen werde (act. 1 Rz. 108; act. 12 Rz. III.1.14,
118 ff.; act. 17 Rz. 19.3.2, act. 53 Rz. 813; vgl. act. 3/14). Am 15. April 2013 zeig-
te die Beklagte 1 der Beklagten 2 die Behebung der Mängel an. Am 23. April 2013
entdeckte die Beklagte 2 weitere Mängel, welche die Beklagte 1 in der Folge be-
hob (act. 12 Rz. III.1 118 ff.; vgl. act. 53 Rz. 1006; act. 14/24-25). Im Sommer
2013 wurde die D._____-Halle bezogen (act. 12 Rz. III.1.18). Im Inneren der
D._____-Halle befindet sich ein Hörsaal der G._____ mit Platz für rund 200 bis
300 Studierende (act. 1 Rz. 14; act. 12 Rz. III.3 Zu 13-14; vgl. act. 17 Rz. 9.2).
Der westliche Neue Vorbau wurde in den Jahren 2014 und 2015 von Dritten
(S._____ AG mit U._____ und V._____ AG) neu gebaut. Dabei wurden auch die
Pläne geändert. Insbesondere sollte das Dach nicht mehr wie ursprünglich ge-
plant auf demselben Niveau verlaufen wie das D._____-Hallendach. Indes waren
unmittelbar an die D._____-Halle anschliessend auf dem Neuen Vorbau Oblichter
vorgesehen, welche auch das Niveau des D._____-Hallendachs überragten. Bei
der Betonierung der Oblichter für den Neuen Vorbau am 10. Dezember 2014

- 51 -
musste der für das D._____-Hallendach erstellte provisorische Dachrand teilweise
rückgebaut werden. Dafür wurde die provisorische Übergangsschotte des
D._____-Hallendaches mit der Motorsäge angeschnitten (act. 1 Rz. 12, 15, 138;
act. 12 Rz. III.1.22; act. 17 Rz. 19.1.2; act. 53 Rz. 5, 982; act. 61 Rz. Zu 1-5 3; vgl.
act. 12 III.1. 19, III.3 Zu 15; act. 17 Rz. 9.2.1; act. 53 Rz. 1000; act. 63 Rz. 76.6).
Durch das Leck trat Wasser in das Dach ein (u.a. act. 17 Rz. 34; act. 12 III.3 Zu 4,
Zu 29-45; act. 53 Rz. 693 ff.). Die Klägerin liess diesen provisorischen Dachrand
im Juli 2015 durch eine neue Übergangskonstruktion ersetzten, womit auch das
Leck geschlossen wurde (act. 17 Rz. 6.2.5, 9.2.1 ff.; vgl. act. 53 Rz. 706 f. [zu
pauschal], 958).
Anfangs 2015 wurde eine Wassereindringung beim Dach über der D._____-Halle
festgestellt (act. 17 Rz. 24.7.1; vgl. act. 53). Im Februar 2015 wurde stehendes
Wasser auf dem D._____-Hallendach festgestellt (act. 1 Rz. 136; act. 12 Rz. III.3
Zu 129-136; act. 17 Rz. 24.1). Am 17. April 2015 sandte die Klägerin eine Män-
gelrüge an die V._____ AG, wonach es zu einer Wasserunterlaufung gekommen
sei, weil deren Baumeister am provisorischen westlichen Dachrand die Dachab-
klebung / die Abdichtung aufgeschnitten habe (act. 12 Rz. III. Zu 29-45 4; act. 17
Rz. 24.3.1; vgl. act. 53; act. 3/22). Am 12. und 13. Mai 2015 wurden die Kontroll-
stutzen Südost und Ost Mitte eingebaut (act. 1 Rz. 152; act. 12 Rz. III.3. Zu 152;
act. 17 Rz. 24.13). Im September 2015 wurde in der D._____-Halle eindringendes
Wasser festgestellt. Die Klägerin entschied sich – nach Sicherung der Akustikde-
cke –, das D._____-Hallendach durch die Firma W._____ AG neu erstellen und
den Rückbau durch den vom hiesigen Gericht eingesetzten Gutachter zwecks
vorsorglicher Beweisführung begleiten zu lassen (act. 1 Rz. 17; act. 53 Rz. 45;
act. 61 Rz. Zu 1-5 2; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 17; act. 17 Rz. 9.4) (siehe Ziffer B.a).
Im Vorfeld des Gutachtens wurde im Mai 2015 die Nutzschicht bestehend aus ex-
tensiver Flachdachbegrünung, Kiesschutzschichten, Trennvliesen und teilweise
Kies, Schutzgitter über Dachwassereinläufen zurückgebaut resp. abgebrochen
und entsorgt (act. 1 Rz. 29; act. 12 Rz. III.3. Zu 29-45; act. 17 Rz. 12.1). Im Juni
und Juli 2016 wurde das D._____-Hallendach zurückgebaut und danach neu er-
stellt (act. 1 Rz. 114; act. 12 Rz. III.3. Zu 112-115; act. 17 Rz. 20.3).

- 52 -
5.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte im Überblick
5.2.1. Klägerin
Die Klägerin bringt vor, das nach dem Eindringen von Wasser ins Gebäude er-
stellte Gutachten zeige, dass das D._____-Hallendach derart gravierende Mängel
gehabt habe, dass nur noch ein kompletter Rückbau und eine Neuerstellung des
gesamten Dachs in Frage gekommen sei (act. 1 Rz. 112, 499, 567 f.; act. 53
Rz. 50, 1014). Sie habe die Beklagten 1 und 2 jeweils umgehend und innert Frist
auf die von ihr vermuteten bzw. erkannten Mängel hingewiesen und diese gerügt
bzw. zum Ausdruck gebracht, dass sie das Werk als mangelhaft betrachte und die
Behebung der Mängel fordere (act. 53 Rz. 1015). Trotz mehrfacher Aufforderung
habe die Beklagte 1 die Mängel nie behoben (act. 53 Rz. 51). Beide Beklagten
hätten Teilursachen für die Mangelhaftigkeit des Dachs gesetzt und hafteten da-
her solidarisch für den ganzen Schaden. Die Klägerin verlangt den Ersatz der ihr
infolge der unsorgfältigen und mangelhaften Planung/Bauleitung (Beklagte 2)
bzw. mangelhaften Erstellung (Beklagte 1) entstandenen Kosten für den unab-
dingbaren Rückbau und die Neuerstellung des D._____-Hallendachs sowie den
Ersatz des Mangelfolgeschadens (act. 53 Rz. 53, 1016; act. 1 Rz. 46, 522, 569,
571).
5.2.2. Beklagte 1
Die Beklagte 1 bestreitet ihre Haftung und die behaupteten Mängel (act. 63
Rz. 8.2.3, 110; act. 17 Rz. 27). Das Dach sei nach Vorgaben der Beklagten 2 er-
stellt worden. Sie habe dies fachgerecht ausgeführt (act. 17 Rz. 36). Der Schaden
an der Wärmedämmung und der Akustikdeck sei erst nach dem Aufschneiden
des provisorischen westseitigen Dachrandes eingetreten und allein auf die nach-
trägliche Beschädigung der Abdichtung durch die Klägerin oder Dritte (Aufschnei-

- 53 -
den des Dachrandes, Einbau der Kontrollstutzen, Materiallager) zurückzuführen;
aufgrund des Aufschneidens des Dachrandes hätten Unmengen von Wasser ein-
dringen können (act. 63 Rz. 76.6). Eventualiter sei festzuhalten, dass die Mängel
der Planung durch die Beklagte 2 zuzuschreiben seien (act. 63 Rz. 109.12.3.2).
Weiter sei eventualiter festzuhalten, dass sich die angeblichen Mängel nicht aus-
gewirkt hätten, wenn die Klägerin ihrer Schadenminderungspflicht nachgekom-
men wäre. Das Aufschneiden des Dachrandes sei von der Klägerin und ihrer
Hilfsperson rasch bemerkt worden. Wäre das Wasser nach dem Aufschneiden
des provisorischen Dachrandes innert nützlicher Frist abgesogen worden, so hät-
te die Wärmedämmung keinen Schaden nehmen können. Das grobe Selbstver-
schulden der Klägerin und das grobe Verschulden des Baumeisters V._____ AG
und der S._____ AG hätten daher dazu geführt, dass die Beklagte 1 für den an-
geblichen Schaden an der Wärmedämmung und im Gebäudeinnern nicht haftbar
gemacht werden könne. Ihr Schadensbeitrag wäre – selbst wenn die Vorwürfe zu-
träfen (bestritten) – unbedeutend (act. 17 Rz. 24.7.1, 34, 5.10, 6.1.4, 6.1.6, 14.4,
12.15.4, 20.2, 24.3.1, 27.2.2 9.2.2, 35; act. 63 Rz. 76.6; 4.6.1, 4.6.2, 5.2.1, 5.3.2,
8.16., 108, 109.12.4).
Die Garantiefrist sei am 7. März 2015 abgelaufen. Es seien keine Mängel gerügt
worden bzw. die Rügen seien verspätet oder inhaltlich ungenügend gewesen.
Vermutete Mängel könnten nicht gültig gerügt werden. Für genehmigte Mängel
bestünde ohnehin keine Haftung. Die Klägerin habe sodann keine angemessene
Nachbesserungsfrist angesetzt, auch deshalb habe sie ihren Anspruch auf Ersatz
der Kosten verwirkt (act. 17 Rz. 41 f., 28.1 ff., 24.19.2 ff., 28.5 f.; act. 63
Rz. 109.1, 109.2, 109.12.1, 109.12.7). Weiter bestreitet die Beklagte 1 das Quan-
titativ (act. 17 Rz. 43, 29, 29.49; act. 63 Rz. 11, 79 ff.). Ein Ersatz des Flachdachs
sei unverhältnismässig und nicht erforderlich gewesen (act. 17 Rz. 31.2, 28.3.4,
28.6.4; act. 63 Rz. 4.1, 77.3, 77.5 f.). Zahlreiche Kosten seien nicht erforderlich
gewesen, weshalb es am Kausalzusammenhang des angeblichen Mangelfolge-
schadens fehle oder die Kosten nicht als Aufwendungsersatz für die angebliche
Mängelbehebung geltend gemacht werden könnten (act. 63 Rz. 11.2).
5.2.3. Beklagte 2

- 54 -
Die Beklagte 2 bestreitet ihre Haftung (act. 61 Rz. Zu 48-51); eine rechtsgenü-
gende Begründung der Ansprüche fehle (act. 61 Rz. Zu 221). Zwar seien Mängel
(Undichtigkeit der Flachdachabdichtung inklusive Undichtigkeit bei den Abschot-
tungen; durchfeuchtete Wärmedämmung; nicht funktionierende Bauzeitabdich-
tung) vorhanden und sei ein Totalersatz gerechtfertigt gewesen (act. 12 Rz. III.1.
32 ff.; act. 61 Rz. Zu 1003). Verursacher seien aber zur Hälfte die Beklagte 1 und
zur anderen Hälfte die am Neuen Vorbau beteiligten Personen (act. 12 Rz. III. 1.
36 ff., 43 ff.; act. 61 Rz. Zu 45, 546, 693-698). Die Voraussetzungen der Haftung
der Beklagten 1 seien erfüllt (act. 12 Rz. III.1. 56), nicht hingegen diejenigen für
die eigene Haftung (act. 12 Rz. III.1. 129, III.3. Zu 269; act. 61 Rz. Zu 1016). Sie
bestreite, die Ausführungsplanung mangelhaft erbracht zu haben (act. 61
Rz. Zu 586-595 2). Rügen von Planmängeln fehlten (act. 12 Rz. III.3 Zu 152, 158,
169 1; act. 61 Rz. Zu 586-595 3, 613, 677 7, 841-866 2, 939-941). Zudem habe
sie keine Kontroll- und Überwachungspflichten und andere Pflichten verletzt
(act. 12; act. 61). Sie bestreitet weiter die Kausalität, das Verschulden und das
Schadensquantitativ (act. 12; act. 61, u.a. Zu 246-248 ).
5.3. Verwertbarkeit des Gutachtens
5.3.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
5.3.1.1. Beklagte 1
Die Beklagte 1 führt aus, das Gutachten genüge den grundlegenden Anforderun-
gen an ein Baugutachten nicht und sei nicht geeignet, die behaupteten Mängel zu
substantiieren und zu beweisen (act. 17 Rz. 5.1, 39). Gründe dafür seien, dass:
− der Gutachter erst den von der Klägerin veränderten Zustand angetroffen habe
(act. 63 Rz. 114.17.4). Vor Erstellung des Gutachtens habe die Klägerin das
vom Baumeister im Dezember 2014 verursachte Leck im provisorischen west-
seitigen Dachrand Mitte Juli 2015 mit dem Bau einer neuen "Übergangsschot-
te" beseitigt. Zudem seien Abdichtungsverletzungen, die höchstwahrscheinlich
auf ein Materiallager der Klägerin zurückzuführen gewesen seien, offenbar von
der Klägerin behoben worden (act. 17 Rz. 4.1).
− zahlreiche Fragen offen geblieben seien (act. 17 Rz. 10.1).

- 55 -
− die Angabe des bei der Gasleckortung verwendeten Geräts, obwohl eine nach-
vollziehbare Erklärung der Prüfungsanordnung, Angaben zu den verwendeten
Prüfgeräten und die Rohmessdaten notwendig seien (act. 17 Rz. 5.2). Zudem
wäre eine Rauchgasortung zweckmässiger gewesen (act. 17 Rz. 4.3; act. 63
Rz. 113.10).
− eine Dokumentation der Untersuchungsergebnisse fehle: Das Gutachten ent-
halte keine einzige erläuternde Skizze oder Plandarstellungen. Der Leser kön-
ne höchstens mutmassen, wo der Gutachter allenfalls welche Undichtigkeit
festgestellt haben wolle. Der Anhang 2 zum Gutachten enthalte zwar viele Fo-
tos. Indes sei bei zahlreichen Fotos nicht ersichtlich, welchen Teil des Flach-
dachs sie beträfen und es werde auch nicht erklärt, was sie / welchen Mangel
sie zeigen sollten (act. 17 Rz. 5.4, 39; act. 63 Rz. 89.3.7). Insbesondere wäh-
rend der Gasleckortung habe der Gutachter keine Proben gesichert, keine La-
borbefunde veranlasst, keine aussagekräftigen Fotos geschossen, keine an-
geblich verbrannten Dichtungsbahnen aufbewahrt, usw. Damit seien seine
Aussagen nicht mehr überprüfbar, die Beklagte 1 könne den Gegenbeweis
nicht mehr führen und die Klägerin habe die Folgen zu tragen (act. 17 Rz. 4.3,
4.4; act. 63 Rz. 88.5.10).
− der Gutachter nicht unabhängig sei (act. 17 Rz. 5.5, 5.11, 16.1).
− das Gutachten zahlreiche Falschaussagen zulasten der Beklagten enthalte:
Dies zeige, dass der Gutachter nicht unabhängig und/oder seiner Aufgabe
nicht gewachsen gewesen sei. So bestimme er etwa den Feuchtigkeitsgrad der
Wärmedämmplatten anhand der Verfärbungen, welche durch Sonneneinstrah-
lung bewirkt worden sei. Damit habe er sich bereits disqualifiziert (act. 17
Rz. 5.5, 16.1, 40; act. 63 Rz. 89.3.2). Der Feuchtigkeitsgrad könne nicht aus
einer Verfärbung, welche die Verpackung auf den Wärmedämmplatten hinter-
lasse, abgelesen werden; in der Praxis werde der Feuchtigkeitsgehalt mittels
Wägen ermittelt (act. 17 Rz. 27.8.8 f.; act. 63 Rz. 89.3). Weiter habe der Gut-
achter fälschlicherweise behauptet, der massgebende Feuchtigkeitsgrenzwert
betrage 0,5 Vol.-% statt 2000 g/m2 (act. 17 Rz. 5.6). Es wirke befremdend,
wenn der Gutachter einerseits die "Erstellung der kompletten Flachdachabdichtung [...]
im Hinblick auf die Dichtigkeit ganzheitlich als gescheitert und untauglich" bezeichne und

- 56 -
gleichzeitig einräume, die Eindringstelle von Wasser in die Abdichtung habe
"nicht eindeutig ermittelt" werden können. Wenn die Eindringstelle nicht eindeutig
ermittelt werden könne, so sei auch der Nachweis eines entsprechenden Man-
gels gescheitert (act. 17 Rz. 5.12; act. 63 Rz. 89.1). Das Gutachten enthalte
zudem wesentliche Abweichungen von den Gutachten AA._____ und
AB._____ (act. 17 Rz. 6 f.; act. 63 Rz. 90 ff.).
− keine umfassende Wahrnehmung der Mitwirkungsrechte möglich gewesen sei:
Die Klägerin mache nicht geltend, dass und in Bezug auf welche Untersu-
chungshandlungen der Gutachter Termine bekannt gegeben habe und dass
die Beklagte 1 (mit Ausnahme der Gasleckortung) aufgefordert worden sei, be-
stimmten Untersuchungshandlungen beizuwohnen oder diesen beigewohnt
habe. Zudem werde bestritten, dass der Gutachter – mit Ausnahme der Gas-
leckortung – die Termine bekannt gegeben habe. Die Beklagte 1 sei bei der
Gasleckortung nicht wieder aufgeboten worden, nachdem der Gutachter die mit
roter Farbe markierten Stellen gefunden habe (act. 63 Rz. 88).
Da das Gutachten während des Abbruchs erstellt worden sei, könnten die Be-
hauptungen des Gutachters nicht mehr überprüft und keine ergänzenden Abklä-
rungen getroffen werden. Insoweit liege eine Beweisvereitelung durch die Kläge-
rin vor, welche zu einer Umkehr der Beweislast führe. Wo die Beweislast ohnehin
bei ihr liege, sei der Gegenbeweis als geglückt zu betrachten (act. 17 Rz. 4.2).
5.3.1.2. Beklagte 2
Die Beklagte 2 erklärt, das Gutachten habe eigentlich die entscheidenden Fragen
nicht beantwortet (act. 12 Rz. III.1 29). Es fehle eine Zuordnung und Abgrenzung
der Ursachen der Undichtigkeiten und Wasserinfiltrationen (act. 12 Rz. III.1 45).
Zudem irre der Gutachter, wenn er annehme, dass die Flachdacharbeiten für die
D._____-Halle und den Neuen Vorbau vom gleichen Unternehmer ausgeführt und
vom gleichen Architekten geplant worden seien (act. 12 Rz. 42).
5.3.1.3. Klägerin
Laut Klägerin ist das Gutachten vollständig, nachvollziehbar und schlüssig
(act. 53 Rz. 653). Zu den vorgebrachten Kritikpunkten äussert sie sich wie folgt:

- 57 -
− Der Gutachter verschweige nicht, dass auch bei der Veränderung des proviso-
rischen westlichen Dachrands Fehler gemacht worden seien. Er halte jedoch
fest,: «Doch dies kann nicht die alleinige Ursache für die Wasserinfiltrationen sein.» Zudem:
« ... dass davon ausgegangen werden muss, dass bereits kurz nach der Fertigstellung der
Flachdacharbeiten Infiltrationen in den Baukörper stattgefunden haben müssen.» (act. 53
Rz. 654).
− Der Gutachter habe die ihm vorgelegten Fragen umfassend und klar beantwor-
tet (act. 53 Rz. 960).
− Die Gasleckortung sei ein anerkanntes und übliches Verfahren zur Ermittlung
von wasserundichten Stellen auf einem Flachdach (act. 53 Rz. 630, 632).
− «Rohmessdaten» ergäben sich bei diesem Prüfverfahren nicht (act. 53
Rz. 630). Ein Plan und Fotos seien zur Dokumentation vorhanden (u.a. act. 53
Rz. 643, 648 f.).
− Sie bestreitet, dass der Gutachter nicht unabhängig sei (act. 53 Rz. 650 ff.).
− Das Gutachten enthalte keine Falschaussagen (act. 53 Rz. 646 ff.). Der Gut-
achter habe mit keinem Wort gesagt (act. 3/6 S. 18 Mitte), dass sämtliche Ver-
färbungen von Wasser stammten. Tatsache sei, dass in der Fotodokumentati-
on (Anhang 2) zahlreiche Bilder vorhanden seien von Wärmedämmung, die
sich mit Wasser vollgesogen habe (vgl. zum Beispiel S. 257, Bild oben; auf
diesem Bild wird ein Daumen gegen eine nasse Wärmedämmplatte gedrückt)
und die an den Stirnseiten dunkle Verfärbungen aufwiesen, welche die vorhan-
dene Nässe und die bereits begonnene Vermoderung innerhalb der Wärme-
dämmung erkenntlich machten (act. 53 Rz. 648 f. m.H. auf Fotos). Die Ausfüh-
rungen im Gutachten stimmten mit den Feststellungen der Experten AA._____
und AC._____ überein (act. 53 Rz. 653), die Parteigutachten AA._____ sowie
AB._____ seien berücksichtigt worden (act. 53 Rz. 40).
− Die Beklagte 1 habe ihre Mitwirkungsrechte umfassend wahrnehmen können,
sie habe aber keine Anträge, z.B. auf Aufbewahrung von einzelnen Beweisstü-
cken, gestellt. Der Gutachter habe die Termine betreffend Untersuchungshand-
lungen vor Ort den Parteien mitgeteilt (act. 53 Rz. 627 f.).
5.3.2. Rechtliches

- 58 -
Das Gericht prüft das Gutachten von Amtes wegen (DOLGE, in: SPÜH-
LER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 3. A., 2017, Art. 188 N. 7) hinsichtlich ordnungsgemässer Erstellung,
Vollständigkeit, Nachvollziehbarkeit und Schlüssigkeit in Aufbau und Inhalt (BGer
Urteile 4A_505/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 3.5; 4A_397/2016 vom
30. November 2016 E. 4.1 m.H.; RÜETSCHI, in: HAUSHEER/WALTER [Hrsg.], Berner
Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, 2012, Art. 183 N. 40).
Das Gericht hat namentlich zu prüfen, ob das Gutachten alle Fragen beantwortet,
sich auf den zutreffenden Sachverhalt stützt und den Befund ausreichend be-
gründet (BGer Urteil 4A_505/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 3.5; 4A_48/2019
vom 29. August 2019 E. 5.1.2 m.H.). Aufgrund der übrigen Beweismittel und der
Parteivorbringen hat es zu analysieren, ob sich ernsthafte Einwände gegen die
Schlüssigkeit der gutachterlichen Darlegungen aufdrängen (BGer Urteil
4A_48/2019 vom 29. August 2019 E. 5.1.1 verweisend auf BGE 138 III 193
E. 4.3.1; BGer Urteil 4A_505/2012 vom 6. Dezember 2012 E. 3.5; BGE 133 II 384
E. 4.2.3). Nicht schlüssig ist ein Gutachten, wenn seine Schlussfolgerungen in
sich widersprüchlich sind oder wenn es sonst an Mängeln krankt, die derart offen-
sichtlich und auch ohne spezielles Fachwissen erkennbar sind. Demgegenüber ist
es nicht Aufgabe des Gerichts, die Aussagen des Gutachters unter Beizug der
Fachliteratur auf ihre wissenschaftliche Richtigkeit hin zu überprüfen (BGer Urteil
4A_48/2019 vom 29. August 2019 E. 5.1.2 m.H.). Weiter prüft es die Unabhän-
gigkeit des Gutachters, wenn die Parteien Befangenheit geltend machen. Ein un-
vollständiges, unklares, nicht schlüssiges oder nicht gehörig begründetes Gutach-
ten hat das Gericht auf Antrag einer Partei oder von Amtes wegen ergänzen und
erläutern zu lassen oder einen anderen Gutachter beizuziehen (Art. 188 Abs. 2
ZPO); vorausgesetzt ist das Vorliegen strittiger, relevanter Tatsachenbehauptun-
gen (siehe Ziffer 2.2.1).
5.3.3. Würdigung
Das Gutachten ist vollständig, ausreichend begründet und grundsätzlich nachvoll-
ziehbar. Es ist in sich schlüssig. Die gestellten Fragen wurden beantwortet. Dazu
wurden mehrfach Augenscheine sowie eine Gasleckortung durchgeführt und Do-

- 59 -
kumentationen mit Fotos erstellt. Die Beklagte 1 führt denn auch nicht aus, wel-
che Fragen nicht beantwortet worden seien (vgl. act. 17 Rz. 10.1). Eine minutiöse
Dokumentation jeder Untersuchungshandlung sowie der verwendeten Geräte ist
nicht verlangt. Letztlich dienen die Untersuchungen dem Gutachter zur Erstellung
seines Gutachtens. Es geht insbesondere nicht darum, dem Gericht (oder einer
Partei) eine Dokumentation zwecks inhaltlicher Überprüfung des Gutachtens zur
Verfügung zu stellen. Ebenso sucht nicht das Gericht, sondern der Gutachter die
geeignete Untersuchungsmethode aus. Die Beklagte 1 behauptet überdies nicht,
sie habe während der Gutachtenserstellung die Methoden beanstandet; jetzige
Einwände erfolgen treuwidrig und verspätet. Offensichtlich falsche Aussagen ent-
hält das Gutachten keine. Wo substantiierte Einwände gegen Untersuchungser-
gebnisse vorliegen, werden diese soweit notwendig nachfolgend adressiert. Sie
beschlagen aber nicht die Verwertbarkeit des Gutachtens als Ganzes. Dies gilt
ebenso für die Tatsache, dass im Zeitraum zwischen der Erstellung des Dachs
und des Gutachtens Änderungen am Dach (u.a. Übergangskonstruktion) vorge-
nommen worden sind bzw. eingetreten sein könnten (Materiallager). Diesen Um-
ständen ist im Rahmen der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen. Tatsachen-
feststellungen in Bezug auf Mängel und Pflichtverletzungen sind dennoch ver-
wertbar, soweit klar ist, dass sie nichts mit der Übergangskonstruktion und der Er-
stellung des Neuen Vorbaus zu tun haben. An der Verwertbarkeit des Gutachtens
ändern auch die Vorbringen hinsichtlich fehlender Unabhängigkeit des Gutachters
nichts. Anzeichen dafür wurden weder aufgezeigt, noch ergeben sie sich aus den
Akten. Sodann wurde der Beklagten 1 die Möglichkeit gewährt, an der Gasleckor-
tung teilzunehmen. Sie verzichtete durch ihren vorzeitigen Weggang teilweise da-
rauf; eine erneute Aufforderung zur Teilnahme war nicht nötig. Die ursprüngliche
Terminmitteilung genügte. Über das Ergebnis wurde ein Gutachten erstellt, zu
welchem die Beklagte 1 vorliegend Stellung nehmen konnte. Die Vorbringen der
Beklagten 1, ihr seien für die übrigen Untersuchungshandlungen keine Termine
bekannt gegeben worden, erfolgen verspätet. Darüber, dass Untersuchungshand-
lungen durchgeführt werden würden, wusste die Beklagte 1 aufgrund der Exper-
teninstruktion vom 4. April 2016 grundsätzlich Bescheid (vgl. act. 1 Rz. 113). Hät-
te sie vor den Untersuchungshandlungen keine Terminmitteilungen erhalten, hätte

- 60 -
die Beklagte 1 spätestens bei Erhalt des Gutachtens mit Fristansetzung zur Stel-
lungnahme (Verfügung vom 8. November 2016) von den konkreten Terminen er-
fahren – auf S. 4 ff. des Gutachtens sind die Augenscheintermine aufgelistet (act.
3/6) – und das Unterlassen von Terminmitteilungen monieren müssen. Dies hat
sie nicht getan (vgl. HE150489-O act. 93). Eine Partei, die solche Gründe auf Re-
serve hält, handelt treuwidrig. Entsprechend sind die Vorbringen nicht zu beach-
ten. Überdies zeigen die Akten daraufhin, dass Terminmitteilungen durch den
Gutachter erfolgten. So erstellte der Gutachter einen Terminplan; daraufhin wur-
den wetterbedingte Terminänderungen betreffend Starttermin per E-Mail an alle
Parteien bekannt gegeben (HE150489-O act. 52, 55/1-2, 56, 57, 58; vgl. auch
HE150489-O act. 48-51). Gemäss Gutachten wurden den anwesenden Parteien
und deren Vertretern anlässlich dieses Starttermins mitgeteilt, dass die nachfol-
genden Termine entsprechend den Wetterverhältnissen und dem Fortschritt der
Abbrucharbeiten ab dem 27. Juni 2016 täglich weitergeführt würden (act. 3/6
S. 4).
5.4. Haftung der Beklagten 1
5.4.1. Vorbemerkung
Bei der Prüfung der Haftung der Beklagten 1 wird zuerst auf die für beide Ersatz-
positionen (Ersatz für die Kosten der Ersatzvornahme samt Begleitkosten sowie
Mangelfolgeschaden) relevante Voraussetzung, die Abnahme, und danach auf
deren jeweiligen besonderen Voraussetzungen eingegangen. Vorauszuschicken
ist, dass es wegen der unstrittig von Dritten vorgenommenen Veränderungen am
D._____-Hallendach für eine Haftung der Beklagten 1 nicht reicht, die Undichtig-
keit des D._____-Hallendachs im Zeitpunkt des Gutachtens / Rückbaus dazule-
gen. Die Klägerin hat vielmehr von den Beklagten 1 zu verantwortende Primär-
mängel und Sekundärmängel sowie Kausalität zwischen Primär- und Sekundär-
mangel zu behaupten und – da strittig – zu beweisen, welche zur Undichtigkeit
des Dachs und damit zum unbestritten gebliebenen Wassereintritt sowie zum
Mangelfolgeschaden geführt haben.
5.4.2. Gemeinsame Voraussetzungen: Abnahme

- 61 -
5.4.2.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
Die Klägerin stellt sich im Verhältnis zur Beklagten 1 auf den Standpunkt, dass
keine Abnahme stattgefunden habe. Die Beklagte 2 habe das Abnahmeprotokoll
nicht unterzeichnet (act. 1 Rz. 104-109, 559 ff.; act. 53 Rz. 605, 812 ff., 944 ff.).
Gemäss E-Mail vom 17. April 2013 an M._____ (act. 14/24) habe die Beklagte 2
die Abnahme wegen herumliegenden Abfällen und Zigarettenstummeln verwei-
gert (act. 53 Rz. 813). Gegenstand einer Abnahme könne nur ein vollendetes
Werk sein. Ein solches habe damals, da das Substrat zum behaupteten Abnah-
mezeitpunkt noch nicht eingebracht gewesen sei und der Blitzschutz selbst am
23. März 2015 noch gefehlt habe, nicht vorgelegen (act. 53 Rz. 944 ff., 948).
Die Beklagte 1 ist der Meinung, dass eine Abnahme stattgefunden habe und zwar
am Tag der Prüfung, 7. März 2013 (act. 17 Rz. 19.3.1, 27.5.1.7; act. 63
Rz. 109.7.1). Die fehlende Unterschrift auf dem Abnahmeprotokoll ändere nichts
an der Abnahme (act. 17 Rz. 19.3.2). Die Abnahme sei zu Recht erfolgt, weil sie
gemäss Art. 160 f. SIA Norm 118 nur bei wesentlichen Mängeln zurückzustellen
gewesen wäre, solche seien aber zum Zeitpunkt der Abnahme zu Recht nicht
moniert worden (act. 63 Rz. 109.7.1). Das Fehlen des Blitzschutzes sei nicht be-
anstandet worden; darauf sei wegen Unklarheiten der Fassadengestaltung und
des Nachbargebäudes vorerst verzichtet worden (act. 63 Rz. 109.7.2). Der Ein-
wand der Klägerin, das Substrat sei erst am 11. April 2013 eingebracht worden
(act. 53 Rz. 946), sei unbegründet. Die Parteien hätten vereinbart, das Dach ab-
zunehmen, bevor das Substrat eingebracht werde (act. 63 Rz. 109.7.3; act. 17
Rz. 19.3.1). Eventualiter sei festzuhalten, dass in Bezug auf die Abdichtung eine
Teilabnahme stattgefunden habe, was möglich sei (act. 63 Rz. 109.7.3).
5.4.2.2. Rechtliches
Gegenstand der Abnahme ist das vollendete Werk. Der Abschluss der Prüfung
und damit die Abnahme hängen nicht von der Unterzeichnung des Prüfungspro-
tokolls ab (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 158 N. 24). Wenn sich aus dem Werkver-
trag nichts anderes ergibt, ist auch eine Abnahme eines in sich geschlossenen
vollendeten Werkteils möglich (Art. 157 Abs. 1 SIA Norm 118). Ein in sich ge-

- 62 -
schlossener Werkteil liegt vor, wenn der Teil nach Verkehrsanschauung selbstän-
dig und von den übrigen Werkteilen des Unternehmers unabhängig ist. Konkret
trifft dies auf ein Werkteil zu, der auch separat Gegenstand eines Werkvertrags
bilden kann, dazu bestimmt ist, innerhalb des Werks eine eigenständige Funktion
zu erfüllen, so beschaffen ist, dass sich seine Gebrauchstauglichkeit vernünf-
tigerweise auch getrennt von den übrigen Werkteilen prüfen lässt und keine Vo-
raussetzung für den Weiterbau durch den betreffenden Unternehmer bildet. Eine
Teilabnahme entfaltet die gleichen Wirkungen wie die Abnahme eines ganzen
Werkes beschränkt auf den abgenommenen Werkteil (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O.,
Art. 157 N. 5, 8, 9).
Zeigen sich bei der gemeinsamen Prüfung Mängel, die im Verhältnis zum ganzen
Werk (oder Werkteil) unwesentlich sind, so findet die Abnahme gleichwohl mit
Abschluss der gemeinsamen Prüfung statt (Art. 160 SIA Norm 118). Die Abnah-
me tritt automatisch ein (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 160 N. 6). Unwesentliche
Mängel sind Mängel, welche die Tauglichkeit des Werks zum üblichen oder ver-
traglich vorausgesetzten Gebrauch nicht unmittelbar und erheblich beeinträchti-
gen (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 161 N. 2.2; SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 160
N. 10).
5.4.2.3. Würdigung
Am 7. März 2013 fand unstrittig eine Prüfung des Werks statt (siehe Ziffer 5.1). In
diesem Zeitraum war das Dach bis auf die Einbringung des Substrats und des
Blitzschutzes fertiggestellt. Die Prüfung qualifiziert aus den folgenden Gründen
mindestens als Teilabnahme des Dachs ('Grundkonstruktion' und Abdichtung; oh-
ne Blitzschutz und Substrat): Die Abnahme des Dachs als Werkteil war auch ohne
Blitzschutz und ohne Substrat möglich. Das Dach, das Substrat und der Blitz-
schutz sind jeweils Werkteile, die Gegenstand separater Werkverträge bilden
können. Sie erfüllen jeweils eine eigene Funktion und ihre Gebrauchstauglichkeit
lässt sich getrennt prüfen. Der Blitzschutz und das Substrat sind keine Vorausset-
zung für die Gebrauchstauglichkeit des Daches und das Dach war keine Voraus-
setzung für den Weiterbau durch die Beklagte 1. Nach Einbringung des Substrats
wäre eine seriöse Prüfung des Dachs (insb. der Abdichtung) – wie die Beklagte 1

- 63 -
richtig anmerkt (act. 63 Rz. 109.7.3; act. 17 Rz. 19.3.1) – zudem nicht mehr mög-
lich gewesen.
Weiter ist festzuhalten, dass eine (Teil-)Abnahme, wie die Beklagten 1 geltend
macht, denn auch vereinbart wurde. Die Klägerin bestreitet die substantiierten
Behauptungen der Beklagten 1, dass auf die Installation des Blitzschutzes vorerst
verzichtet worden sei und eine Abnahme des Daches vor Einbringung des Sub-
strats vereinbart worden sei, nicht bzw. so pauschal, dass die Behauptung als un-
bestritten zu gelten hat (vgl. act. 53 Rz. 983; act. 67). Die eingereichten E-Mails
würden überdies – wegen der fehlenden Bestreitung sind allerdings keine Be-
weismittel abzunehmen – den Standpunkt der Beklagten 1 belegen (act. 54/89;
act. 19/7-10).
Damit ist das Dach (Grundkonstruktion und Abdichtung; ohne Blitzschutz und
Substrat) am 7. März 2013 als vollendet und die damalige Prüfung als Abnahme
anzusehen.
Der Abnahme steht nicht entgegen, dass das Protokoll seitens der Bauleitung
nicht unterzeichnet und die Bestätigung der Abnahme nach Beseitigung verschie-
dener Mängel in Aussicht gestellt wurde. Die monierten Mängel (Abfälle [Zigaret-
tenstummel, Gegenstände] auf dem Dach und der damals der Beklagten 2 feh-
lenden Plan mit der Eintragung der Abschottungen; siehe Ziffern 5.1 und 5.4.2.1)
waren im Verhältnis zum gesamten Werk unwesentlich, beeinflussten die Taug-
lichkeit des Dachs zum Gebrauch nicht, und hinderten daher die (auch ohne un-
terzeichnetes Protokoll automatisch eintretende) Abnahme nicht.
5.4.3. Ersatz der Kosten der Ersatzvornahme samt Begleitkosten: Fristansetzung
zur Nachbesserung
5.4.3.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
Die Klägerin behauptet, dass die Beklagte 1 trotz mehrfacher Aufforderung die
Mängel am D._____-Hallendach nicht behoben habe (act. 53 Rz. 51, 1015; act. 1
Rz. 269). Konkret bringt sie vor, sie habe mit Schreiben vom 29. September 2015
der Beklagten 1 eine letzte Frist bis 5. Oktober 2015 angesetzt, um das schadhaf-

- 64 -
te Dach instand zu stellen bzw. ihr zumindest einen ausführlichen Instandstel-
lungsbeschrieb zukommen zu lassen mit der verbindlichen Zusage, dass die In-
standstellung bis Ende Oktober 2015 fachgerecht ausgeführt werde (act. 1
Rz. 169; vgl. act. 3/36). Es habe sich jedoch gezeigt, dass die Beklagte 1 nicht zur
Nachbesserung in der Lage oder bereit gewesen seien. Entsprechend (und vor al-
lem aufgrund des Wassereintrittes in die Akustikdecke in der D._____-Halle) habe
sie sich gezwungen gesehen, die Nachbesserungsarbeiten durch geeignete Drit-
tunternehmer vornehmen zu lassen (act. 1 Rz. 269, 355, 363, 365, 373, 376;
act. 53 Rz. 898).
Die Klägerin bringt weiter vor, die verschiedenen Mängel am 28. Mai 2015, 3. und
11. September 2015, 27. bis 29. Juni 2016, 5. und 6. Juli 2016, 7., 11., 13. und
14. Juli 2016 entdeckt und mit Schreiben / E-Mail vom 3., 9. und 29. September
2015, 29. Juni 2016, 4., 7. und 14. Juli 2016 gerügt zu haben (act. 1 Rz. 140 ff.,
150, 159 ff., 262-266; act. 53 Rz. 551 ff., 858 ff., 865 f.). Zudem macht sie Ausfüh-
rungen zu Begehungen/Treffen am 20. Februar 2015, 18. März 2015, 29. April
2015, 6. Mai 2015, einem Protokoll vom 7. Mai 2015, einem Rügeschreiben vom
17. April 2015, einer E-Mail vom 28. Mai 2015 einer Begehung samt Protokollie-
rung durch den Stadtammann am 2. Juni 2015, Vermessung des Daches durch
den Geometer, der Zustellung eines Untersuchungsberichts inkl. Bilddokumenta-
tion durch AA._____ (Sondierung/Dachöffnung 25. Juni 2015; Bericht vom 10. Juli
2015; nochmalige Begehung und Bericht vom 13. Juli 2015; Zustellung des Be-
richts am 24. August 2015 an die Parteien) und einer Begehung samt Sonderung
vom 11. September 2015 (Protokoll vom 12. September 2015) und Mängelrügen,
ohne aber jeweils konkret damit gerügte Mängel zu benennen und/oder die Rüge
zu belegen (act. 1 Rz. 136 ff.; act. 53). Zugleich erklärt sie, vor dem Rückbau im
Juni/Juli 2016 hätte man die Mängel nur vermuten können. Sie bestreitet, dass
die Rügen verspätet gewesen seien (act. 53 Rz. 950, 865 f.).
Die Beklagte 1 bestreitet, dass ihr die Klägerin eine angemessene Frist zur Nach-
besserung angesetzt habe (act. 63 Rz. 4.8, 109.12.2.4; act. 17 Rz. 42, 29.1). Auf-
grund inhaltlich ungenügender Mängelrüge sei sie nicht in der Lage gewesen, zu
erkennen, inwiefern ihr Werk mangelhaft sein sollte (act. 63 Rz. 4.8.2). Die Kläge-

- 65 -
rin habe ausgeführt, sie habe die "anlässlich des Rückbaus des Flachdachs über der
D._____-Halle im Juni und Juli 2016 entdeckten Mängel" jeweils umgehend gerügt, mit
Mängelrügeschreiben vom 29. Juni 2016, 4. Juli 2016, 7. Juli 2016 und 14. Juli
2016. Nach darin enthaltenen Auflistungen habe die Klägerin jeweils Folgendes
ausgeführt: "Es handelt sich um versteckte Mängel, die bisher nicht erkennbar waren und daher
nicht abgemahnt werden konnten. Namens und im Auftrag meiner Klientschaft mache ich Sie als
verantwortlichen Unternehmer respektive als verantwortlichen Planer/Bauleiter für diese (zusätzli-
chen) Mängel sowie die daraus entstehenden Folgeschäden verantwortliche und haftbar". Die
Klägerin habe jeweils um Kenntnisnahme gebeten. Sie habe die Beklagte 1 aber
auch ausserhalb dieser Schreiben nicht aufgefordert, die gerügten Mängel innert
angemessener Frist zu beheben (act. 17 Rz. 28.2.1 f.). Die Klägerin habe somit
mit dem Rückbau des Daches begonnen, bevor sie diese angeblichen Mängel
gekannt habe, dementsprechend habe sie die in Rz. 263 ff. aufgeführten angebli-
chen Mängel mit den erwähnten Schreiben erstmals gerügt. Die Klägerin hätte
daher der Beklagten 1 gemäss Art. 169 Abs. 1 SIA Norm 118 eine angemessene
Nachbesserungsfrist ansetzen müssen, was sie aber nicht getan habe. Vielmehr
habe sie nur um Kenntnisnahme gebeten. Damit habe die Klägerin ihren An-
spruch auf Ersatz der Nachbesserungskosten verwirkt (act. 17 Rz. 28.2.5, 28.3,
28.4, 28.5, 28.6, 42; act. 63 Rz. 109.12.2.4, 109.12.8.2, 114.9.2). Die Klägerin
hätte die Beklagte 1 wenigstens zum Wiederaufbau des Flachdaches auffordern
können. Dies habe sie jedoch unterlassen, womit sie ihren Anspruch auf Ersatz
der angeblichen Behebungskosten verwirkt habe (act. 17 Rz. 28.2.6).
Unbestritten geblieben ist der Erhalt des Schreibens vom 29. September 2015 mit
der Fristansetzung bis 5. Oktober 2015 (act. 17 Rz. 24.27.1).
Die Beklagte 1 hält weiter fest, dass die Klägerin innerhalb der am 7. März 2015
abgelaufenen Mängelrügefrist gegenüber ihr keine Mängel gerügt habe. Die (üb-
rigen) Rügen seien verspätet oder inhaltlich ungenügend gewesen. Vermutete
Mängel könnten nicht gültig gerügt werden (act. 17 Rz. 19.3.3, 41 f., 28.1 ff.,
24.19.2 ff.; act. 63 Rz. 109, insb. 109.1, 109.2, 109.12.1.1, 109.12.2.4, 109.12.7).
5.4.3.2. Rechtliches

- 66 -
Bei jedem Mangel hat der Besteller (abgesehen vom Schadenersatzrecht nach
Art. 171 SIA Norm 118) zunächst einzig das Recht, vom Unternehmer die Beseiti-
gung des Mangels innerhalb angemessener Frist zu verlangen (Art. 169 Abs. 1
SIA Norm 118). Ein Besteller, der dieses Vorgehen missachtet, indem er den
Mangel selber beseitigt oder von Dritten beseitigen lässt, ohne dem Unternehmer
zunächst eine angemessene Frist anzusetzen und deren Ablauf abzuwarten,
handelt auf eigene Kosten und Gefahr. Er hat keinen Anspruch auf Kostenersatz,
denn die nachgelagerten Rechte sind verwirkt (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 169
N. 7.3; BGE 116 II 450 E. 2 b)/bb); 116 II 305 E. 3 a); 110 II 52 E. 4). Nicht ver-
pflichtet ist der Besteller dazu, dem Unternehmer zusätzlich die Ersatzvornahme
im Voraus anzudrohen. Die Beweislast für die Ansetzung der Nachbesserungsfrist
trägt der Besteller (SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 169 N. 24). Hat sich der Unterneh-
mer innerhalb der angesetzten Frist ausdrücklich geweigert, eine Verbesserung
vorzunehmen, oder ist er hierzu offensichtlich nicht im Stande, so stehen dem
Besteller die Mängelrechte gemäss Art. 169 Abs. 1 Ziff. 1-3 SIA Norm 118 schon
vor Ablauf der Verbesserungsfrist zu. Es ist eine deutliche und entschiedene Wei-
gerung vorausgesetzt (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 169 N. 31). Hat der Unter-
nehmer die Verbesserung von vornherein verweigert oder ist seine Unfähigkeit
zur Verbesserung von Anfang an offensichtlich, stehen dem Besteller die Mängel-
rechte ohne Fristansetzung zu (BGer Urteil 4A_151/2016 vom 21. Juni 2016
E. 3.3; GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 169 N. 34).
5.4.3.3. Würdigung
Der Klägerin obliegt neben der Beweislast auch die Behauptungslast für das An-
setzung einer Nachbesserungsfrist für jeden Mangel. Vorliegend ist das Ansetzen
der Nachbesserungsfristen in Bezug auf die verschiedenen Mängel strittig. Die
Klägerin hat einzig eine Fristansetzung mit Schreiben vom 29. September 2015
konkret behauptet; die Aufforderungen, einen Lösungsvorschlag zu unterbreiten
(act. 1 Rz. 160) sowie alle potentiellen Wassereindringstellen sofort abzudichten
und allfälliges Wasser abzusaugen, sind damit nicht gleichzusetzen (act. 1
Rz. 162). Die einmalige Fristansetzung hat die Klägerin allerdings nicht von jegli-
chen späteren Fristansetzung entbunden. Art. 169 Abs. 1 SIA Norm 118 hält klar

- 67 -
fest, dass die Fristansetzung bei jedem Mangel zu erfolgen hat. Entsprechend
wäre die Ansetzung von Nachbesserungsfristen für die nicht mit Schreiben vom
29. September 2015 behaupteten/gerügten Mängel (insbesondere für die im Ju-
ni/Juli 2016 entdeckten [strittigen] Mängel) notwendig gewesen. Das Ansetzen
von Fristen zur Nachbesserung dieser Mängel wird seitens der Klägerin nicht be-
hauptet (und geht auch nicht aus den damals versandten, im Recht liegenden
Schreiben hervor). Mit generellen Behauptungen hinsichtlich Fristansetzungen
(u.a. act. 1 Rz. 269; act. 53 Rz. 51, 1015) ist die Klägerin, da diese unsubstantiiert
geblieben sind und das Ansetzen angemessener Nachbesserungsfristen bestrit-
ten wird, nicht zu hören. Folglich hat die Klägerin den Anspruch auf Kostenersatz
für Nachbesserungsarbeiten im Zusammenhang mit den nicht im Schreiben vom
29. September 2015 erwähnten Mängeln, insbesondere für gemäss klägerischen
Behauptungen im Juni/Juli 2016 entdeckte Mängel, verwirkt. Im Übrigen entband
auch der Umstand, dass im Zeitpunkt der Entdeckung der Mängel mit dem Ab-
bruch bereits begonnen worden war, die Klägerin nicht von der Nachfristanset-
zung, wären damals einzelne Abdichtungsmassnahmen oder – falls notwendig –
der Wiederaufbau im Sinne einer Nachbesserung noch immer möglich gewesen.
Dass die Beklagte 1 das Schreiben vom 29. September 2015 erhalten hat, ist un-
bestritten geblieben. Aus dem Schreiben geht eine Fristansetzung hervor. Aller-
dings war die darin bis 5. Oktober 2015 angesetzte Frist viel zu kurz. Innert dieser
Frist von 5 bis 6 Tagen war keine Nachbesserung und auch nicht das Er- und Zu-
stellen eines ausführlichen Instandstellungsbeschriebs möglich. Eine solch kurze
Frist, innert welcher eine fristgerechte Mängelbeseitigung unter keinen Umstän-
den möglich ist, gilt als nicht angesetzt, auch wenn der Unternehmer nicht dage-
gen protestiert (vgl. GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 169 N. 5.6). Entsprechend ist
auch der Kostenersatz für Nachbesserungsarbeiten im Zusammenhang mit in
diesem Schreiben vom 29. September 2015 gerügten Mängel verwirkt. Überdies
hätten gemäss eigenen Behauptungen der Klägerin damals (und generell vor Ju-
ni/Juli 2016) noch gar keine Mängel gerügt – und entsprechend auch keine Nach-
besserungsfrist angesetzt – werden können, da diese nur hätten vermutet werden
können (act. 53 Rz. 950, 865 f.). Im Sinne einer Eventualbegründung ist weiter
festzuhalten, dass mit Schreiben vom 29. September 2015 die behaupteten Män-

- 68 -
gel verspätet gerügt worden wären. Wie die Beklagte 1 richtig festhält, wird ge-
mäss Klägerin in diesem als zusätzliche Mängelrüge bezeichneten Schreiben auf
im Rahmen der Sondierung vom 11. September 2015 gewonnene Erkenntnisse
Bezug genommen. Da in diesem Zeitpunkt die Garantiefrist bereits abgelaufen
war (sie dauerte bis 7. März 2015, zwei Jahre nach der Abnahme, siehe Zif-
fern 4.2.1 und 5.4.2.3), hätten Mängelrügen sofort erfolgen müssen. Eine Mängel-
rüge, die 18 Tage nach der Entdeckung eines Mangels erhoben wurde, gilt nicht
als unverzüglich erhoben. Entsprechend wären allfällige diesbezügliche Mängel-
rechte auch wegen verspäteter Mängelrüge verwirkt (act. 17 Rz. 24.27.1-3; act. 1
Rz. 164 ff.).
Nicht rechtsgenügend dargetan hat die Klägerin, dass sich jegliche Fristanset-
zung erübrigt hätte, weil die Beklagte 1 zur Nachbesserung nicht in der Lage ge-
wesen sei oder diese vorneweg verweigert hätte. Dass die Beklagte 1 zur Nach-
besserung nicht in der Lage gewesen sei, wurde unsubstantiiert behauptet (act. 1
Rz. 269) und seitens der Beklagten 1 bestritten (act. 17 Rz. 29.1). Die Klägerin
behauptet weiter zwar an diversen Stellen in ihren Rechtsschriften eine Weige-
rung (vgl. act. 1 Rz. 289, 298, 355, 363, 365, 373), führt aber nicht aus, wann, wo
und inwiefern die Weigerungen erfolgten bzw. woraus sie diese ableitet. Sie hat
es somit ebenfalls unterlassen, diese Behauptungen zu substantiieren und keine
entschiedene Weigerung dargetan. Die Beklagte 1 bestreitet das Verfolgen einer
Verweigerungstaktik / Verweigerung (vgl. u.a. act. 17 Rz. 24.11.1, 29.7, 29.9,
29.29, 29.31, 29.34, 29.35). Aufgrund der unsubstantiiert gebliebenen klägeri-
schen Behauptungen entfällt eine Beweisabnahme. Die in den Rechtsschriften
der Klägerin enthaltenen Zeugenbeweise wären zudem auch bereits deshalb
nicht abzunehmen, weil diese nicht korrekt angeboten wurden. Es reicht nicht,
nach mehreren Abschnitten Text mehrere Beweismittel, u.a. Zeugen, aufzulisten,
ohne darzutun, welches Beweismittel welche Tatsachenbehauptung belegen soll
(vgl. z.B. nach act. 1 Rz. 289, 298, 355, 363, 365, 373, 376; siehe Ziffer 2.2.1).
Dass die Beklagte 1 Vorwürfe nach Entdecken der Wassereindringung und vor
der Feststellung einzelner Mängel zurückwies, ist sodann mit einer Verweigerung
der Nachbesserung nicht gleichzusetzen (act. 17 Rz. 24.11.1). Die Beklagte 1 legt
sinngemäss zurecht dar, dass vor Erhalt einer substantiierten Mängelrüge – wel-

- 69 -
che laut Klägerin erst nach Beginn des Rückbaus im Juni/Juli 2016 möglich ge-
wesen war, da man davor Mängel nur vermuten konnte (act. 53 Rz. 950, 865 f.) –
eine Einschätzung der Lage ihrerseits nicht möglich gewesen sei (act. 63
Rz. 4.8.2); eine Weigerung setzt eine Mängelrüge voraus (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O.,
Art. 169 N. 32.1 m.H.). Damit konnte das Ansetzen von Nachbesserungsfristen
nicht von vornherein unterbleiben.
5.4.3.4. Fazit
Zusammengefasst hat die Klägerin einen allfälligen Anspruch auf Ersatz der Kos-
ten der Ersatzvornahme inkl. Begleitkosten aufgrund der fehlenden Ansetzung
von (angemessenen) Nachbesserungsfristen verwirkt. Die Prüfung der weiteren
Haftungsvoraussetzungen erübrigt sich. Rechtsbegehren A.1 und A.1.a) sind, so-
weit sie den Ersatz der Kosten der Ersatzvornahme (inkl. Begleitkosten) durch die
Beklagte 1 betreffen, abzuweisen.
5.4.4. Mangelfolgeschaden
5.4.4.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
5.4.4.1.1. Klägerin
Die Klägerin verlangt den Ersatz von Mangelfolgeschaden von der Beklagten 1
(act. 1 Rz. 496, 519-521; act. 53 Rz. 53, 902). Sie erklärt bei den meisten behaup-
teten Kostenpositionen, dass sie die natürlich und adäquat kausale Folge der
mangelhaften Ausführung der Flachdacharbeiten durch die Beklagte 1 seien.
Teilweise ergänzt sie, dass die Beklagte 1 kausal für Mängel an dem von ihr er-
stellten Werk hafte (act. 1 Rz. 274 ff.; act. 53 Rz. 225 ff.).
5.4.4.1.2. Beklagte 1
Die Beklagte 1 bestreitet ihre Haftung für den Mangelfolgeschaden und die Kos-
tenpositionen (act. 63 Rz. 79 ff., 76.5, 16.2, 17.9, 11; act. 17 Rz. 29.1 ff.). Die Klä-
gerin spreche generell vom "Schaden, welcher ihr im Zusammenhang mit den

- 70 -
zahlreichen Mängeln und Unzulänglichkeiten der Flachdachkonstruktion über der
D._____-Halle entstanden" seien. Es gehe im Wesentlichen (1) um die Kosten
des Totalersatzes, (2) Untersuchungs- und Rechtsdurchsetzungskosten und (3)
um die Kosten zur Behebung der Schäden an der Akustikdecke (Replik Rz. 867).
Die Klägerin halte aber die verschiedenen Positionen und Kausalitäten nicht aus-
einander, weshalb ihre Darstellung zu unsubstantiiert sei (act. 63 Rz. 76.3). Zahl-
reiche Kosten seien zudem nicht erforderlich gewesen, weshalb es am Kausalzu-
sammenhang des angeblichen Mangelfolgeschadens fehle oder die Kosten nicht
als Aufwendungsersatz für die angebliche Mängelbehebung geltend gemacht
werden könnten (act. 63 Rz. 11.2, 11 ff.; act. 17 Rz. 29.1 ff.).
5.4.4.2. Mängel
5.4.4.2.1. Genehmigte Mängel
a) Zusammengefasste Parteistandpunkte
Die Beklagte 1 bringt vor, die Beklagte 2 habe die folgenden behaupteten (bestrit-
tenen) Mängel genehmigt, da sie diese im Protokoll vom 7. März 2013 nicht ver-
merkt bzw. bei der Abnahme nicht erwähnt habe und sie damals bekannt oder
gemäss Klägerin offenkundig gewesen seien (act. 63 Rz. 109.1.5; 109.1.4):
− Der Beklagten 2 sei bei der Prüfung – weil dies so im Werkvertrag vom
26. Dezember 2012 vorgesehen gewesen sei – unter anderem bekannt gewe-
sen, dass keine Bauzeitabdichtung im Verbund, keine Kontrollstutzen, keine
Drainageschicht und – mit Ausnahme des Streifens entlang dem Hauptgebäu-
de – nur Tagesabschottungen erstellt worden seien (act. 63 Rz. 109.1.2; vgl.
act. 3/19). Es sei gemäss E-Mail vom 13. April 2012 eine einfach aufge-
schweisste Dampfbremse geschuldet gewesen. Im Leistungsverzeichnis vom
26. Dezember 2012 werde die "Dampfsperre" mit "ohne Verbund verlegte Ab-
dichtungen aus Dichtungsbahnen" beschrieben (act. 17 Rz. 28.3.3.1-2; vgl.
act. 19/15; HE150489-O act. 3/22.1.1.3.2). Im Eventualstandpunkt sei festzu-
halten, dass die Bestellung jedenfalls nachträglich genehmigt worden sei. Denn
was verbaut worden sei, sei der Beklagten 2 bekannt gewesen und auch im
Leistungsverzeichnis vom 26. Dezember 2012 aufgeführt gewesen ("Dampf-

- 71 -
sperre" mit "ohne Verbund verlegte(n) Abdichtungen aus Dichtungsbahnen")
(act. 17 Rz. 28.3.3.3; vgl. HE150489-O act. 3/22.1.1.3.2).
− Weiter sei der Beklagten 2 bekannt gewesen, dass die Dachränder "oben of-
fen" erstellt worden seien. Ein Loch in einer Abdichtung, die an einem Oblicht
aufgebordet und mit Flüssigkunststoff überzogen ist, wäre bei der Abnahme
ohne weiteres erkennbar gewesen (act. 63 Rz. 109.1.3; HE150489-O act. 64/2
S. 289).
− Laut der Klägerin selber hätte die Beklagte 2 anlässlich der Abnahme vom
7. März 2013 folgende Mängel entdecken müssen: Das Fehlen von (nicht ge-
schuldeten) Kontrollstutzen, das Fehlen einer (nicht geschuldeten) Drainage-
schicht, die (angeblich) fehlende Absenkung der Dachwassereinläufe, die Un-
tauglichkeit der Entwässerungslösung und das Loch in der Flüssigkunststoff-
abdichtung beim Oblicht (Replik, Rz. 815-821). Weiter führe die Klägerin aus,
dass die Unterläufigkeit der Dampfbremse bereits bei der Ausführung hätte
entdeckt und korrigiert werden können (Replik, Rz. 837) (act. 63 Rz. 109.1.4).
Schliesslich seien auch die Aufbordungshöhen nach Darstellung der Klägerin
anlässlich der Prüfung durch die Beklagte 2 genehmigt worden (Klageschrift,
Rz. 560 f.); dies sei unbestritten geblieben (act. 17 Rz. 24.18.2; act. 63
Rz. 114.21.1).
− Die Klägerin führe zudem selber aus, dass die Beklagte 2 das Ungenügen des
Untergrundes hätte feststellen und mitteilen müssen, dass auf diesem Unter-
grund das von der Klägerin (angeblich) gewünschte Flachdach nicht erstellt
werden könne. Damit hätte – so die Klägerin – der gesamte Schaden verhin-
dert werden können. Dies gelte auch für sämtliche weiteren vom Gutachter
festgestellten Mängel und Unzulänglichkeiten (Replik, Rz. 615). Weiter bestäti-
ge die Klägerin, dass der Untergrund offensichtlich untauglich gewesen sei, um
darauf eine Bauzeitabdichtung im Verbund anzubringen, sowie dass die Be-
klagte 2 dies hätte bemerken müssen (Replik, Rz. 809, 811) (act. 63
Rz. 109.1.4).
Die Klägerin bestreitet die Ausführungen in der Duplik zur behaupteten Genehmi-
gung nicht. Pauschale Ausführungen zu einer ganzen Rechtsschrift gelten nicht
als (genügend konkrete) Bestreitungen und sind daher unbeachtlich (vgl. act. 67,

- 72 -
insb. Rz. 3; siehe Ziffer 2.1.1). Dies gilt ebenso für die in der Replik zur Klageant-
wort gemachten Vorbringen (u.a. act. 53 Rz. 988, 992). Zu den von der Beklag-
ten 1 zitierten klägerischen Äusserungen und hinsichtlich die Behauptungen der
Klägerin zu den vereinbarten Leistungen siehe nachfolgende Ziffer c).
b) Rechtliches
Hat die Bauleitung bei der gemeinsamen Prüfung einen Mangel zwar erkannt, auf
dessen Geltendmachung aber ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet, so gilt
das Werk (oder der Werkteil) für den Mangel, soweit und in dem Umfange wie er
erkannt wurde, als genehmigt. Die Haftung des Unternehmers entfällt (Art. 163
Abs. 1 SIA Norm 118). Stillschweigender Verzicht wird vermutet für erkannte
Mängel, die ein allfälliges Prüfungsprotokoll (Art. 158 Abs. 3 SIA Norm 118) nicht
aufführt. Im Zusammenhang mit bereits bei der gemeinsamen Prüfung endeckten
Mängeln trägt für die Vermutungsbasis (Protokoll) der Unternehmer die Beweis-
last. Diese Vermutung kann der Besteller indes durch den Beweis des Gegenteils
widerlegen, indem er etwa nachweist, dass der Mangel tatsächlich gerügt worden
ist (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 163 N. 15).
Stillschweigender Verzicht auf die Geltendmachung wird auch für Mängel vermu-
tet, die bei der gemeinsamen Prüfung offensichtlich waren (auch wenn sie von der
Bauleitung tatsächlich nicht erkannt wurden), die jedoch nicht geltend gemacht
wurden. In diesem Fall ist die Vermutung unwiderlegbar (Art. 163 Abs. 2 SIA-
Norm 118). Offensichtlich muss die Beschaffenheit des Werkes und der Umstand
sein, dass diese Beschaffenheit vertragswidrig ist (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O.,
Art. 163 N. 16.2). Den offensichtlichen Mängeln gleichzustellen sind Mängel, die
ihr schon vorher bekannt waren (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 163 N. 16.3). Der
Beweis dafür, dass der betreffende Mangel bei der Prüfung offensichtlich war, ob-
liegt – bei einem strittigen Sachverhalt – dem Unternehmer. Dagegen hat der Be-
steller zu beweisen, dass und wann der Mangel gerügt wurde (GAUCH/STÖCKLI,
a.a.O., Art. 163 N. 18).
c) Würdigung

- 73 -
Die Klägerin hat in ihren Rechtsschriften festgehalten, dass die Beklagte 2 ange-
sichts der Vielzahl von Mängeln aufgrund von Ausführungsfehlern zumindest eini-
ge dieser Mängel bei der Kontrolle und Abnahmeprüfung des D._____-
Hallendachs hätte bemerken und rügen müssen, was nicht geschehen sei. Min-
destens die folgenden Mängel hätte die Beklagte 2 anlässlich der Abnahmeprü-
fung vom 7. März 2013 entdecken müssen: Fehlen von Kontrollstutzen, Fehlen
einer Drainageschicht, fehlende Absenkung der Dachwassereinläufe. Dazu gehö-
re auch die Untauglichkeit der Entwässerungslösung. Die Beklagte 2 hätte diesen
offensichtlichen Mangel umgehend rügen und insbesondere auch der Klägerin
anzeigen müssen. Hinsichtlich des Lochs in Flüssigkunststoffabdichtung bei ei-
nem Glasbaustein-Oblicht sowie eines Lochs in der bituminösen Abdichtung er-
klärt die Klägerin, dass diese Stellen sichtbar gewesen seien, solange das Sub-
strat noch nicht eingebracht worden gewesen sei. Wie die Beklagte 1 zu Recht
festhalte, hätte die Beklagte 2 diese Löcher anlässlich der Abnahmeprüfung fest-
stellen und rügen müssen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt bereits bestanden hät-
ten (act. 53 Rz. 814-821; act. 1 Rz. 560). Weiter behauptet die Klägerin, dass bei
Wahrnehmung der Bauleitungspflichten der Beklagten 2 die Unterläufigkeit der
Bauzeitabdichtung bei der Ausführung entdeckt worden wäre und hätte korrigiert
werden können (act. 53 Rz. 837). Aufgrund vorgenannter Vorbringen ist festzuhal-
ten, dass die (behaupteten) Mängel wie Fehlen von Kontrollstutzen, Fehlen einer
Drainageschicht (Nutzschicht), fehlende Absenkung der Dachwassereinläufe, Un-
tauglichkeit der Entwässerungslösung, Loch in Flüssigkunststoffabdichtung bei
einem Glasbaustein-Oblicht sowie Loch in der bituminösen Abdichtung bei Oblicht
und die Unterläufigkeit der Bauzeitabdichtung gemäss übereinstimmenden Par-
teibehauptungen der Klägerin und der Beklagten 1 offensichtlich gewesen sind.
Da die Beklagte 2 sie bei der Prüfung (und während der Ausführung) nicht rügte
und ihr Handeln der Klägerin anzurechnen ist, wurden sie im Verhältnis zur Be-
klagten 1 genehmigt. Nicht relevant ist in diesem Zusammenhang, dass die Be-
klagte 2 Pflichtverletzungen bei der Prüfung bestreitet und ob sie die (behaupte-
ten) Mängel tatsächlich erkannt hat. Zudem kann offen gelassen werden, was
hinsichtlich dieser Elemente ursprünglich vereinbart worden war.

- 74 -
Weiter hat die Klägerin festgehalten, dass die Beklagte 2 bei gehöriger Prüfung
hätte feststellen können, dass die Aufbordungshöhen an verschiedenen Stellen
ungenügend gewesen seien (act. 1 Rz. 560). Die von der Beklagten 1 als Reakti-
on darauf behauptete Genehmigung blieb unbestritten (s. Ziffer 5.4.4.2.1a), vgl.
act. 53 und 67). Die Beklagte 1 hatte die Problematik gegenüber der Beklagten 2
zudem anerkanntermassen ausdrücklich abgemahnt (act. 53 Rz. 744 ff.), weshalb
diese vor Abnahme davon auch tatsächlich Kenntnis hatte und sie auch aus die-
sem Grund als genehmigt anzusehen ist. Eine zusätzliche Abmahnung an die
Klägerin war nicht notwendig, fungierte die Beklagte 2 als deren Stellvertretung
(siehe Ziffer 4.4). Daher ist auch der (behauptete) Mangel der ungenügenden
Aufbordungshöhen im Verhältnis zur Beklagten 1 genehmigt.
Weiter sind die folgenden (behaupteten) Mängel den vorgenannten offensichtli-
chen (behaupteten) Mängeln gleichzustellen, weil sie der Beklagten 2 als Baulei-
terin bei der Prüfung bekannt waren:
Ein solcher (behaupteter, bekannter) Mangel ist das Fehlen einer Bauzeitabdich-
tung im Verbund und damit verbunden die fehlende / unzureichende Prüfung des
Untergrunds. Die Klägerin bestreitet die von der Beklagten 1 als Eventualstand-
punkt vorgebrachte nachträgliche Genehmigung infolge Kenntnis im Prüfungs-
zeitpunkt nicht (act. 17 Rz. 28.3.3.3; act. 63 Rz. 109.1.2). Ihre Ausführungen be-
ziehen sich auf die vorgängige Vereinbarung der Leistung (act. 53 Rz. 719 ff.; vgl.
act. 67). Zudem behauptet sie nicht, dass die Beklagte 2 diesen (behaupteten)
Mangel bei der Prüfung gerügt habe. Bereits aus diesen Gründen ist dieser Man-
gel als genehmigt anzusehen. Dass die Beklagte 2 davon im Prüfungszeitpunkt
Kenntnis hatte, dass keine Bauzeitabdichtung im Verbund sondern eine "üblich
aufgeschweisste Dampfbremse" verbaut wurde, wäre sodann auch belegt. Wie
die Beklagte 1 richtig festhält, sind im Leistungsverzeichnis vom 26. Dezember
2012 (HE150489-O act. 3/22.1.1.3.2) im Vergleich zum Leistungsverzeichnis vom
30. April 2012 (HE150489-O act. 3/22.1.1) Pos. 161 sowie 173 und 172 in Bezug
auf eine Abdichtung im Verbund entfallen sowie war gemäss Pos. 171 der Unter-
grund vorzubereiten für ohne Verbund verlegte Dichtungsbahnen (nur besenrein).
Dieses Leistungsverzeichnis vom 26. Dezember 2012 lag der Abrechnung zu-

- 75 -
grunde. Beide zusammen wurden am 7. März 2013 von der Beklagten 2 geprüft
(act. 17 Rz. 27.1.6-7; HE150489-O act. 3/22.1.1.3.2, vgl. act. 53 Rz. 991). Auf-
grund der Genehmigung der behaupteten Mängel infolge Kenntnis der Beklagten
2 kann offen gelassen werden, was ursprünglich vereinbart war. Zur Abmahnung
gegenüber der Klägerin war die Beklagte 1 nicht verpflichtet; agierte die Beklagte
2 doch als deren fachkundige Vertreterin. Für die nicht im Verbund verbaute, auf-
geschweisste Dampfbremse war zudem die Prüfung des Untergrundes nicht not-
wendig; dieser behauptete Mangel gilt daher ebenso als genehmigt. Gleichfalls
entfällt eine Prüfung des (behaupteten) Mangels des grossflächigen Fehlens ei-
nes Haftvermittlers, weil dieser gemäss Ausführungen der Klägerin zwecks Ver-
bund zu verwenden ist (act. 1 Rz. 251, 507). Zudem hat die Klägerin die konkrete
beklagtische Behauptung (zu der ein Gutachten angeboten wird), dass für das
von der Beklagte 1 verwendete Produkt (EVA 3,5 Flamm Swisspor) kein Haftver-
mittler notwendig sei (act. 17 Rz. 12.13.2), nicht bestritten (vgl. act. 53 Rz. 973).
Zu den der Beklagten 2 bei der Prüfung bekannten Mängeln gehören auch die
"oben offenen" Dachränder. Die Klägerin bestreitet die Ausführungen der Beklag-
ten 1, es sei der Beklagten 2 bekannt gewesen, dass die Dachränder "oben offen"
erstellt worden seien, nicht (vgl. act. 67). Ebenfalls war der Beklagten 2, wie die
Klägerin anerkennt (act. 53 Rz. 804, 679), die Höhe der Dachränder bekannt. Die
Beklagte 1 hatte gegenüber der Beklagten 2, welche aber an der geplanten Höhe
festhielt, angezeigt, dass sie sie für zu niedrig hielt (act. 53 Rz. 804, 679). Auch
diese (behaupteten) Mängel wurden entsprechend seitens der Bauleitung ge-
nehmigt. Als genehmigt anzusehen ist ausserdem, dass – abgesehen vom Strei-
fen entlang des Hauptgebäudes – nur Tagesabschottungen ausgeführt worden
sind. Die Klägerin bestreitet die Behauptung der Beklagten 1, dass dies der Be-
klagten 2 bekannt gewesen sei, nicht (act. 63 Rz. 109.1.2, vgl. act. 67).
In Bezug auf die vorstehend genannten (behaupteten) offensichtlichen oder der
Bauleitung bekannten Mängel haftet die Beklagte 1 aufgrund Genehmigung nicht.
Eine weitere diesbezügliche Prüfung entfällt. Zu prüfen bleibt das Vorliegen nicht
genehmigter (behaupteter) Mängeln und der weiteren Haftungsvoraussetzungen.
5.4.4.2.2. Übrige behauptete Werkmängel: Zusammengefasste Parteistandpunkte

- 76 -
Die Klägerin behauptet weitere Mängel. Dazu gehören zusammengefasst die Fol-
genden: Sie moniert, die wassersperrende Abdichtung (Primärabdichtung) sei an
zahlreichen Stellen undicht gewesen, was der Gutachter in einem Plan dokumen-
tiert habe (act. 1 Rz. 32, 210 f., 510 ff.; act. 53 Rz. 563 f.): Insbesondere macht
sie undichte Abdichtungsanschlüsse / Aufbordungsab-/anschlüsse an verschie-
denen Orten (act. 1 Rz. 35, 222, 264, 512), fehlende Verstärkungsrondellen bei
vielen Ecken; fehlende Dreiecksprofile (act. 1 Rz. 217 f., 183), undichte Schweis-
snahtbereiche (act. 1 Rz. 512), undichte oder nicht rückstausichere Dachwas-
sereinläufe (act. 1 Rz. 36, 223 ff., 512; act. 53 Rz. 567, 569 f., 565) und undichte
Einfassungen von Einzelanschlagpunkten der Absturzsicherung an drei Stellen
(act. 1 Rz. 512, 210, 32; act. 53 Rz. 565) geltend. Weiter lägen auch auf der Ebe-
ne der Wärmedämmung Mängel vor: Diese sei über das ganze Flachdach verteilt
mässig bis stark durchfeuchtet gewesen (act. 1 Rz. 37, 118, 121, 227 ff.). Darüber
hinaus macht die Klägerin auch verschiedene Mängel im Bereich der Abschottun-
gen geltend (act. 1 Rz. 38, 121, 176, 238; act. 53 Rz. 105 f., 553, 710, 765); bei-
spielsweise, dass die Tagesabschottungen nicht als unterlaufsichere Abschottun-
gen ausgeführt worden seien (act. 1 Rz. 232 ff.; act. 53 Rz. 80 f.). Sodann habe
die Dampfbremse teilweise gefehlt und sei untauglich (act. 1 Rz. 40, 263 f.;
act. 53 Rz. 561). Weitere Mängel stellten unter anderem ein offenes, unter der
Dampfbremse eingelegtes Elektrorohr beim Oblicht im Süd-Westen (act. 1
Rz. 264 f.); Löcher im Beton, zwei bis ins Gebäudeinnere reichende Löcher von
mehr als 10 cm Durchmesser in der Betondecke bei der Erdbebenverstärkung im
Nord-Osten, Wassereindringung in die Abdichtung / darunterliegende Schichten /
Tragkonstruktion / Akustikdecke dar (act. 1 Rz. 260 ff.).
Die Beklagte 1 bestreitet die von der Klägerin behaupteten Mängel (act. 17 u.a..
Rz. 12, 20.7 ff., 20.10 ff., 27.4.-5, 27.7-8, 27.14.2, 27.15.1, 28.1.2, 28.3-6; act. 63
u.a. Rz. 110 ff.). Der Gutachter habe keine Stelle dokumentiert, wo ersichtlich sei,
dass effektiv Wasser in die Konstruktion eingedrungen sei (act. 17 Rz. 27.14.1).
Inwieweit die von der Klägerin behaupteten, nicht genehmigten Mängel (wobei
sowohl Behauptungen als auch Bestreitungen detaillierter sind als hierin wieder-

- 77 -
gegeben) vorhanden waren, kann – wie sich sogleich zeigen wird – an dieser
Stelle offen bleiben.
5.4.4.3. Kausalität und Positionen des Mangelfolgeschadens
5.4.4.3.1. Rechtliches
Die Klägerin hat zu behaupten und zu beweisen, dass die gemäss ihren Behaup-
tungen von der Beklagte 1 verursachten Mängel kausal für den Mangelfolgescha-
den sind. Je nach Mangel ist eine kürzere oder längere Kausalkette darzutun: Im
Falle eines behaupteten Sekundärmangels ist zu behaupten und zu beweisen,
welcher behauptete Primärmangel kausal zum behaupteten Sekundärmangel ge-
führt hat, und dass dieser Sekundärmangel wiederum kausal für einzelne Scha-
denspositionen des Mangelfolgeschadens gewesen ist. Beim (Primär-)Mangel
bleibt immerhin das letztere Glied der Kausalkette zu behaupten und zu bewei-
sen. Darüber hinaus hat sie auch den Mangelfolgeschaden selbst substantiiert zu
behaupten und – wo bestritten – zu beweisen.
5.4.4.3.2. Würdigung
Die Klägerin verlangt von der Beklagten 1 den Ersatz des Mangelfolgeschadens,
unterlässt es allerdings, diesen zu beziffern. Mit Rechtsbegehren A.1 und A.1.a)
macht sie einen Betrag geltend, der sowohl die Kosten der Ersatzvornahme als
auch den Mangelfolgeschaden umfassen soll. Entsprechend erklärt sie auch bei
den einzelnen behaupteten Kostenpositionen nicht, ob diese Mangelfolgeschaden
darstellen. Dies kann ihr insoweit nicht zum Nachteil gereichen, als dass die Qua-
lifikation als Kostenersatz bzw. als Mangelfolgeschaden eine rechtliche ist. Ein
Problem für die Klägerin ist die mangelnde Unterscheidung allerdings insoweit,
als sie infolgedessen verpasst, die für den Ersatz des Mangelfolgeschadens not-
wendigen Behauptungen aufzustellen. Die Klägerin hätte neben dem Mangelfol-
geschaden nämlich auch Ausführungen zur Kausalität von Primär- für Sekundär-
mängel sowie zur Kausalität vom betreffenden Mangel zum Mangelfolgeschaden
machen müssen. Es genügt vorliegend nicht, wenn die Klägerin hinsichtlich der
verschiedenen Positionen in genereller Art und Weise behauptet, dass sie natür-

- 78 -
lich und adäquat kausale Folge der mangelhaften Ausführung der Flachdachar-
beiten durch die Beklagte 1 seien. Dies gilt zum einen deswegen, weil die Kausa-
lität von der Beklagten 1 bestritten wird (siehe Ziffer 5.4.4.1.2); sie macht das am
provisorischen westseitigen Dachrand verursachte, monatelang nicht geflickte
Leck für den Schaden verantwortlich (act. 17 Rz. 20.2, 24.7.1). Zum anderen sind
diverse der behaupteten (strittigen) Mängel genehmigt worden (siehe vorstehend
Ziffer 5.4.4.2.1). Im Zusammenhang mit diesen genehmigten Mängeln kann kein
Mangelfolgeschaden verlangt werden (siehe Ziffer 4.2.4). Mangels konkreten Be-
hauptungen zur Kausalität zwischen den einzelnen behaupteten (strittigen) Män-
geln (zwischen Primär- und Sekundärmängel) sowie den Schadenpositionen, ist
unklar, welcher Schaden / welche allfälligen Positionen des Mangelfolgeschadens
den genehmigten Mängeln zuzuordnen sind. Es kann nicht einfach angenommen
werden, dass jeder Mangel kausal für jede Position eines allfälligen Mängelfolge-
schadens ist. Hinzu kommt, dass das Fehlen einer Bauzeitabdichtung im Verbund
/ die auf einem ungenügenden Untergrund erstellte Bauzeitabdichtung, welche die
Klägerin primär für den Schaden verantwortlich zu machen scheint, zu diesen ge-
nehmigten Mängeln gehört. Mangels konkreter Behauptungen entfällt eine Be-
weisabnahme und ist die Klage in Bezug auf Rechtsbegehren A.1 und A.1.a)
auch mit Blick auf den gegenüber der Beklagten 1 geltend gemachten Mangelfol-
geschaden abzuweisen.
Die fehlenden Behauptungen können auch nicht durch Ausführungen in einem
Gutachten ersetzt werden. Im Übrigen fehlte es auch im vorhandenen Gutachten
an einer konkreten Darlegung der Kausalitäten. Da konkrete Behauptungen hin-
sichtlich Kausalitäten fehlen, kann diesbezüglich auch nicht das Gutachten er-
gänzt oder um eine Klarstellung seitens des Gutachters ersucht werden (siehe
zudem Ziffer 2.2). Beweise werden nur über Tatsachen abgenommen, die sub-
stantiiert behauptet werden. Sodann wurde kein Gutachten zur kostenmässigen
Auswirkungen von Mängel beantragt (weshalb sich vorliegende Konstellation
auch in diesem Punkt klar von BGer Urteil 4A_412/2019 vom 27. April 2020
E. 7.2.1, 7.4.2.2 unterscheidet). Ebenso wenig wurde ein zusätzliches Gutachten
zu konkreten Kausalitätsbehauptungen beantragt. Entsprechend kann auch das
Gericht nicht stattdessen einfach allfälliges eigenes Fachwissen anwenden. Da

- 79 -
dafür Kenntnis zusätzlicher Tatsachen im Zusammenhang mit der Kausalität not-
wendig wäre, wäre dies zudem ohnehin nicht möglich. Es kann jedenfalls nicht
vom Gericht verlangt werden, was die Klägerin selber nicht machte – sie hätte
sich im Rahmen der vorsorglichen Beweisführung durchaus die notwendigen In-
formationen beschaffen können (womit sich die vorliegende Konstellation klar von
BGer Urteil 4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 7.4.2 unterscheidet). Es wäre der
Klägerin daher zuzumuten gewesen, konkrete Behauptungen zur Kausalität auf-
zustellen. Dazu hätte es keine komplexeren technischen Ausführungen bedurft,
als diejenigen, die in den Rechtsschriften bereits enthalten sind. Zudem können
die fehlenden Kausalitätsbehauptungen auch nicht durch eine gerichtliche Scha-
densschätzung ersetzt werden; es fehlt an den zu behauptenden Grundlagen.
Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass die Rechtsprechung letztlich auf die
gesetzlich verankerte Tatbestandsvoraussetzung der Kausalität verzichten würde.
Im Übrigen liesse sich gestützt auf die klägerischen Behauptungen auch kein
Mangelfolgeschaden erstellen:
− Alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Ersatz des Daches entstanden
(inkl. Begleitkosten), sind Kosten der Ersatzvornahme und kein Mangelfol-
geschaden (Positionen Text Nr. 1, 2, 3, 8, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 40,
43, 48, 49, 51, 59).
− Ebenfalls nicht als Mangelfolgeschaden in Frage kommen die bestrittenen
Positionen Text Nr. 20, 24, 26, 36, 39, 46, 47, 55 und 57 (Anwaltliche
Rechtsberatung), 11, 52 und 53 (Wegleitungen zur Norm SIA 271 und SIA-
Norm 271) sowie 14 und 54 (Kurierdienste). Anwalts- und andere Rechts-
verfolgungskosten können nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung Be-
standteil eines materiell-rechtlichen Schadens bilden (BGE 139 III 190 E. 4;
133 II 361 E. 4.1; 117 II 101 E. 6b). Die Partei, die den Ersatz von Anwalts-
oder anderen Parteikosten als Schaden einklagt, hat allerdings substantiiert
darzutun, dass die geltend gemachten Aufwendungen gerechtfertigt, not-
wendig und angemessen waren, der Durchsetzung der Schadenersatzforde-
rung dienten und nicht durch eine prozessuale Parteientschädigung gedeckt
sind (BGer Urteile 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 4.2.2;
4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1; 4A_127/2011 vom 12. Juli 2011 E.

- 80 -
12.4; OGer ZH, LB160029 vom 7. März 2017, E. II.8.2-8.3). Dem ist die Klä-
gerin nicht nachgekommen. So hat sie in Bezug auf ihre eigenen Anwalts-
kosten nicht dargelegt, inwiefern die Kosten nicht der Vorbereitung des vor-
liegenden Prozesses oder des Verfahrens der vorsorglichen Beweisführung
dienten. Sie behauptet vielmehr stellenweise explizit das Gegenteil (act. 1
Rz. 327 ff., 336 ff., 344 ff., 374 ff., 383 ff., 405 ff., 408 ff.; act. 53 Rz. 231 ff.,
236 ff.). Zudem verweist sie im Zusammenhang mit dem für die Rechtsbera-
tung geltend gemachten Aufwand auf die Komplexität der Materie und den
Aufwand eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahme, wobei das Verfahren
der vorsorglichen Beweisaufnahme ein relativ junges Instrument sei, was
Einarbeitung und Abklärungen notwendig gemacht habe. Genau solche
Aufwände werden aber bereits durch eine mögliche Parteientschädigung
gedeckt. Entsteht einer Partei aufgrund der Unerfahrenheit eines Anwalts
ein Mehraufwand, kann dies nicht als Schaden berücksichtigt werden, son-
dern sind solche Kosten durch die Partei selber zu tragen. Weiter bleibt un-
klar, weshalb die als Auslage qualifizierenden Kosten für die Wegleitung zur
Norm SIA 271 sowie die SIA Norm 271 separat zu vergüten sein soll, da
solch übliche Kanzlei-Unkosten in den auf kantonalen Tarifen basierenden
Entschädigungen für Vertretungskosten gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO
mitenthalten sind (RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.],
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. A., 2017,
Art. 95 N. 17). Darüber hinaus hat die Klägerin selber Parteigutachter beizo-
gen sowie ein gerichtliches Gutachten erstellen lassen und behauptet, dass
ihr selber das notwendige Fachwissen fehle, um die Arbeiten der Beklagten
zu beurteilen. Wieso die Klägerin die Norm und die Wegleitung selber hätte
benötigen sollen, um eine (ihrer Meinung nach) ihrerseits nicht machbare
Beurteilung durchzuführen, erhellt sich dem Gericht nicht. Experten verfügen
normalerweise selber über die einschlägigen Regelwerke. Ebenso als
Rechtsverfolgungskosten durch die Parteientschädigung abgedeckt und da-
her kein Schaden wären Kosten der Kurierdienste; diese blieben zudem
auch nach Bestreitung unsubstantiiert. Auch hinsichtlich Kosten für Begut-
achtungen / Abklärungen (Messungen, Vermessungen, Aufnahmen, Stadt-

- 81 -
ammann) (bestrittene Positionen Text Nr. 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 25, 27,
38) hat die Klägerin nicht substantiiert dargetan, dass diese Kosten (kumula-
tiv) gerechtfertigt, notwendig und angemessen waren, der Durchsetzung der
Schadenersatzforderung dienten und nicht durch eine prozessuale Partei-
entschädigung gedeckt sind. Ob die Kosten für die Abklärungen und Begut-
achtungen, insb. Privatgutachten, Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3 ZPO dar-
stellen oder als Schaden qualifizieren, ist zwar letztlich eine Rechtsfrage,
doch kann eine Qualifikation nur dann erfolgen, wenn die Tatbestands-
merkmale rechtsgenügend behauptet werden. Die Notwendigkeit der Positi-
onen Nr. 4, 5, 12, 18, 25, 27 wurde nicht einmal dann (substantiiert) behaup-
tet, als ihre Erforderlichkeit von der Beklagten 1 explizit bestritten wurde
(act. 17 Rz. 29.5, 29.6, 29.12, 29.17, 29.24, 29.26). Die Notwendigkeit des
Gutachters AA._____ bleibt zudem auch deshalb unklar, weil die Klägerin –
wie die Beklagte 1 zurecht festhält (vgl. act. 17 Rz. 29.7, 29.9, 29.15) – es
nicht zur Substantiierung ihrer behaupteten Ansprüche verwendet; dasselbe
gilt für die Isotopenmessung (act. 17 Rz. 29.18). Ebenso wenig lassen sich
mangels Aufstellung aller für die Einordnung als Schaden notwendigen Be-
hauptungen (keine Deckung durch prozessuale Parteientschädigung, An-
gemessenheit) die an sich unbestritten gebliebenen Positionen Text Nr. 34
und 41 als Mangelfolgeschaden qualifizieren. Im Zusammenhang mit der
Position Text Nr. 41 erwähnte die Klägerin gar, dass es dabei um Arbeiten
im Zusammenhang mit der Zustellung des Fachgutachtens handle, was klar
auf eine Auslage im Zusammenhang mit dem Prozess und nicht auf materi-
ell-rechtlichen Schaden hindeutet.
− Ebenfalls nicht als Schaden in Frage kommen Positionen Text Nr. 21, 22
und 23, 42, 58 und (ohne Position) CHF 85'200.– (Aufwand AD._____ AG)
und zwar aus zwei Gründen: 1) Die Behauptungen der Klägerin in den
Rechtsschriften bleiben zu pauschal (act. 1 Rz. 330 f., 332 f., 334 f., 392 ff.,
act. 53 Rz. 239 ff.) und sind nicht nachvollziehbar. Die bei einzelnen Positio-
nen gemachten Verweise auf die Beilagen (Tabellen) (act. 1 Rz. 331, 333,
335, 394; act. 3/67-69; act. 3/89, vgl. auch act. 54/25-27) genügen nicht
(siehe Ziffer 2.1.1). Diese sind nicht selbsterklärend (aus FoDa, RF_FoDa

- 82 -
und HU_ und ähnlichen Kürzel lassen sich keine konkreten Leistungen able-
sen) und werden in den Rechtsschriften nicht erläutert. Zudem könnten sie –
wenn eine Beweisabnahme erfolgen würde, was wegen der bestrittenen,
unsubstantiierten Behauptungen nicht der Fall ist – nicht als Beweismittel
dienen, stellen sie doch lediglich Parteibehauptungen aber kein Nachweis
von Leistungen dar. Auch in Bezug auf die nicht nummerierte Position der
Leistungen für 2018 bleibt die Schadenersatzforderung unsubstantiiert, geht
doch die Klägerin von einer pauschalen Schätzung aus. Aufgrund der zu
pauschalen, bestrittenen Behauptungen und der teilweise mangelhaften
Verknüpfung von Beweismittel und Behauptungen hätte auch keine Be-
weisabnahme zu erfolgen (act. 53 Rz. 239 ff.; act. 54/25-27) (siehe Zif-
fer 2.2.1). 2) Die Zeit, die die Klägerin selber zur Schadensbehebung auf-
wendet, qualifiziert – auch wenn sie sie vorliegend formal über eine verbun-
dene Gesellschaft abzurechnen versucht – als reiner Zeitverlust und nicht
als Schaden, weil er sich in keiner Weise im Vermögen manifestiert. Ein
normativer Schaden ist nur ersatzfähig, soweit er zu den anerkannten Kate-
gorien von Haushalts-, Betreuungs- oder Pflegeschaden zählt, was vorlie-
gend nicht der Fall ist. Eine gewisse (unentgeltliche) Eigenleistung zur
Schadensbehebung ergibt sich auch aus der allgemeinen Schadenminde-
rungsobliegenheit. Schaden im Sinne der Differenztheorie könnte der Kläge-
rin durch das Einsetzen eigener Mitarbeiter nur dadurch entstehen, wenn die
Mitarbeiter ohne das schädigende Ereignis gewinnbringend hätten einge-
setzt werden können (vgl. OGer Urteil NG180001 vom 20. November 2018
E. 4.5.3-4.5.5). Dies hat die Klägerin aber nicht vorgetragen. Eigener Auf-
wand einer Partei für die Durch- und Aufarbeitung des Prozessstoffes – soll-
ten sich die geltend gemachten Aufwände denn darauf beziehen, was man-
gels rechtsgenügender Behauptungen unklar bleibt – gehörte weiter zum
allgemeinen Prozessaufwand und wäre nicht erstattungsfähig.
− Weiter bilden Kostenvorschüsse (Positionen Text Nr. 16, 17, 56) sowie Par-
teientschädigungen (Position Text Nr. 50) als Prozesskosten kein
materiell-rechtlicher Schaden.

- 83 -
− Bestritten und unsubstantiiert geblieben sind zudem die Positionen Text
Nr. 7, 10, 13, 44 und 45 (act. 17 Rz. 19.8, 29.10, 29.13, 29.43 f.); das Einrei-
chen von Rechnungen genügt zur Darlegung des Schadens nicht. Für eine
Beweisabnahme (welche vorliegend entfällt) fehlte überdies eine rechtsge-
nügende Verknüpfung von Behauptungen und Beweismitteln (siehe Zif-
fer 2.2.1). Zudem stehen Positionen Text Nr. 10, 13, 44 und 45 mit der Akus-
tikdecke in Zusammenhang, weshalb auf vorstehende Ausführungen zu
Kausalität verwiesen werden kann.
Bei denjenigen Positionen, welche bereits aufgrund anderer Gründe nicht als
Schaden qualifiziert werden können, wurde die Substantiierung der behaupteten
Leistungen nicht zusätzlich geprüft; dies wird daher explizit offen gelassen.
5.4.4.4. Fazit
Aufgrund vorstehender Erörterung sind Rechtsbegehren A.1 und A.1.a) abzuwei-
sen. Ob die anderen für den Ersatz der Kosten der Ersatzvornahme sowie den
Mangelfolgeschaden notwendigen Voraussetzungen (Mängel, rechtzeitige und
substantiierte Mängelrüge, Verschulden) gegeben wären, kann aufgrund der Ver-
neinung der geprüften Voraussetzungen offen gelassen werden. In Bezug auf all-
fällige Schadenersatzansprüche wegen Verletzungen von Nebenpflichten fehlen –
soweit sie nicht ohnehin bereits durch die Werkmängelhaftung konsumiert worden
wären (siehe Ziffern 4.3.2.1) – substantiierte Behauptungen hinsichtlich der Haf-
tungsvoraussetzungen.
5.5. Haftung der Beklagten 2
5.5.1. Planung: Werkvertrag: Mangelfolgeschaden
Im Vergleich zur Beklagten 1 entfällt bei der Beklagten 2 die Prüfung einer
Fristansetzung zur Nachbesserung. Ist ein auf dem Werk (Pläne) basierendes
Bauwerk bereits erstellt, ist eine Nachbesserung des Werks weder möglich noch
sinnvoll. Das Nachbesserungsrecht bezieht sich nicht auf den Mangel am Bau-
werk (DENZLER/HOCHSTRASSER, §9 Haftung für die Planung, Rz. 9.192 ff., in:
STÖCKLI/SIEGENTHALTER, Planerverträge, Verträge mit Architekten und Ingenieu-

- 84 -
ren, 2. A., 2019). Entsprechend kann auch kein Ersatz für die Kosten der Ersatz-
vornahme verlangt werden. Bezogen auf die Pläne kann der aus Mängeln am
Bauwerk erwachsende Schaden nur ein Mangelfolgeschaden darstellen, weshalb
allein dessen Voraussetzungen zu prüfen sind.
Voraussetzung einer Haftung für den Mangelfolgeschaden bildet unter anderem
eine rechtzeitige und substantiierte Mängelrüge. Die diesbezügliche Beweislast
trägt die Klägerin (siehe Ziffer 4.3.2).
Die Beklagte 2 behauptet, die Klägerin habe generell keine Planmängel (auch
nicht mündlich) gegenüber der Beklagten 2 gerügt; es sei keine (gehörige) Plan-
mängelrüge erfolgt. Namentlich habe die Klägerin nie (in ihrer Rüge) dargelegt,
welche Pläne der Beklagten 2 mangelhaft sein würden, was aber notwendiger In-
halt einer Planmängelrüge sei (act. 12 Rz. III.3 Zu 137 2, 152, 158, 169 1, 262-
267; act. 61 Rz. Zu 586-595 3, 677 7, 841-866 2, 939-941, 947-950). Die Klägerin
entgegnet, dass die Planmängel zum Vorschein gekommen seien, als im Juni/Juli
2016 das D._____-Hallendach unter Aufsicht des gerichtlichen Gutachters zu-
rückgebaut worden sei. Die Klägerin habe sämtliche anlässlich des Rückbaus
entdeckten (Plan-)Mängel gegenüber den Beklagten jeweils umgehend gerügt.
Sie verweist auf die Ausführungen in Ziffer 263 ff. der Klageschrift (act. 53
Rz. 940), welche Planmängel sie aber konkret gerügt haben will, führt sie nicht
aus.
In den Ziffern der Klageschrift, auf welche die Klägerin verwiesen hat, gibt sie im
Wesentlichen wieder, was sie in ihren Schreiben an die Beklagte 2 (act. 3/41,
act. 3/43, act. 3/45; act. 3/47) ausgeführt hat. Es gehen daraus keine Planmän-
gel(rügen) hervor (vgl. act. 61 Rz. Zu 939-941). Es ist insbesondere nicht erkenn-
bar, dass die Klägerin konkrete Mängel im Zusammenhang mit der Planung ge-
rügt hat. Es werden Mängel am Bauwerk (nicht konkret an Plänen oder bezüglich
der Planung) gerügt, die auf eine mangelhafte Ausführung zurückgeführt zu wer-
den scheinen. Daraus, dass die Klägerin in jedem ihrer Schreiben den pauscha-
len Hinweis macht, dass sie die Beklagte 2 als Planer / Bauleiter für die Mängel
verantwortlich und haftbar mache, lässt sich keine Planmängelrüge ableiten. Aus
dieser allgemeinen Formulierung ist nicht erkennbar, dass sie die gerügten Män-

- 85 -
gel am Bauwerk als Manifestation von (bis dahin verdeckten/geheimen) bestimm-
ten Mängeln in den Plänen sieht. Das (fehlende) Gefälle selber ist vorliegend un-
bestrittenermassen kein Mangel (siehe Ziffer 5.1). Es fehlt daher in Bezug auf die
Planung an substantiierten Mängelrügen. Damit hat die Klägerin einen Ersatz ei-
nes allfälligen Mangelfolgeschadens wegen allfälliger Planmängel verwirkt. Die
Klage ist in Bezug auf Rechtsbegehren A.1 und A.1b) abzuweisen, soweit sich
der Anspruch auf die behauptete mangelhafte Planung des D._____-Hallendachs
durch die Beklagte 2 stützt. Eine Prüfung der übrigen Voraussetzungen entfällt.
Im Sinne einer Eventualbegründung kann ergänzt werden, dass – ginge man in
Abweichung von der Meinung der Klägerin selbst davon aus, dass Planmängel
vor Juni/Juli 2016 hätten gerügt werden können – einzig aus dem Schreiben vom
29. September 2015 eine Planmangelrüge hinsichtlich der Planung der Abschot-
tung herausgelesen werden könnte (act. 1 Rz. 169). Diese Mängelrüge wäre (wie
bereits im Zusammenhang mit der Beklagten 1 in Ziffer 5.4.3.3 erläutert), weil sie
auf anlässlich der Sondierung vom 11. September 2015 gewonnenen Erkenntnis-
sen beruht, verspätet und ein Anspruch auf Ersatz eines allfälligen Mangelfolge-
schadens verwirkt.
Insofern sich die Klägerin in Bezug auf die Planung auf eine Sorgfaltspflichtverlet-
zung / Vertragsverletzung im Zusammenhang mit Art. 364 OR oder Art 97 OR be-
rufen wollte, sei auf Ziffer 4.3.2.1 verwiesen. Eine diesbezügliche Prüfung entfällt.
5.5.2. Bauleitung: Auftrag
5.5.2.1. Pflichtverletzungen
5.5.2.1.1. Rechtliches: Allgemein
Der Beauftragte ist zur getreuen und sorgfältigen Ausführung des Auftrags ge-
mäss Vereinbarung, Weisungen (OSER/WEBER, a.a.O., Art. 397 N. 1 ff.) und Ge-
setz verpflichtet. Die anzuwendende Sorgfalt beinhaltet die zweckgerechte,
zweckmässige und erfolgsbezogene Verfolgung der konkreten Vertragsziele (O-
SER/WEBER, a.a.O., Art. 398 N. 24) und bestimmt sich nach objektiven Kriterien.
Erforderlich ist die Sorgfalt, welche ein gewissenhafter Beauftragter in der glei-

- 86 -
chen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden
pflegt. Höhere Anforderungen sind an den Beauftragten zu stellen, der seine Tä-
tigkeit berufsmässig, gegen Entgelt ausübt. Dabei ist nach der Art des Auftrages
zu differenzieren und den besonderen Umständen des Einzelfalles Rechnung zu
tragen. Bestehen für eine Berufsart oder ein bestimmtes Gewerbe allgemein be-
folgte Verhaltensregeln und Usanzen, können sie bei der Bestimmung des Sorg-
faltsmasses herangezogen werden (BGE 115 II 62 E. 3. a). Zur geschuldeten
Sorgfalt der Bauleitung gehört insbesondere, dass sie die anerkannten Regeln
der Baukunde kennt und umsetzt (LOCHER, §10 Die Bauleitung, Rz. 10.41, in:
STÖCKLI/SIEGENTHALER [Hrsg.], Planerverträge, Verträge mit Architekten und Inge-
nieuren, 2. A., 2019). Aus der Treuepflicht ergibt sich, dass der Beauftragte bei
der Ausführung des Auftrages die Interessen des Auftraggebers umfassend zu
wahren und deshalb alles zu unterlassen hat, was diesem Schaden zufügen
könnte. Er muss den Auftraggeber beraten und informieren. Mit regelmässiger
Beratung hat er dem Auftraggeber bei der Wahl der geeigneten Massnahmen be-
hilflich zu sein. Erhält er Anweisungen, welche den Interessen des Auftraggebers
zuwiderlaufen, hat er abzuraten. Gegenstand der Informationspflicht bildet alles,
was für den Auftraggeber von Bedeutung ist. Der Beauftragte hat als Fachmann
dem Auftraggeber auch unaufgefordert über die Zweckmässigkeit des Auftrages
und der Weisungen, die Kosten und Gefahren sowie die Erfolgschancen Auskunft
zu geben (BGE 115 II 62 E. 3. a). Eine Nichteinhaltung der Sorgfalts- und/oder
Treuepflicht stellt eine Pflichtverletzung dar; es gilt dabei den besonderen Um-
ständen des Einzelfalls Rechnung zu tragen (OSER/WEBER, a.a.O., Art. 398
N. 24).
5.5.2.1.2. Anwendbarkeit der SIA Norm 271:2007
Zwischen der Beklagten 2 und der Klägerin ist die Anwendbarkeit der SIA Norm
271:2007 strittig. Die Klägerin macht einerseits geltend, der Inhalt der SIA Norm
271 (Ausgabe 2007) stelle die anerkannten Regeln der Baukunde für Flachdach-
arbeiten dar. Sie sei – unabhängig von einer Vereinbarung – von den Beklagten
zu beachten gewesen (act. 53 Rz. 920 f.; act. 3/6). Zudem hätten die Klägerin und
die Beklagte 2 die SIA Norm 271 vereinbart (act. 53 Rz. 676; act. 3/19). Weiter sei

- 87 -
auch die «Wegleitung zur Norm SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten» der
suissetec zu beachten gewesen (act. 1 Ziff. III.A). Die Beklagte 2 bestreitet dies
(act. 12 S. 94 Zu "Normative Grundlagen", Rz. III.1. 63, III.3 Zu 302-304). Die ein-
zige vereinbarte Eigenschaft des Dachs sei dessen Dichtigkeit gewesen. Die
Feststellungen im Gutachten, die sich mit vielen anderen Eigenschaften befass-
ten, seien nicht relevant (act. 12 Rz. III.1 66, III.3 Zu 20 3, 120 11 f., 206 2 f., 523-
527 2). Das Dach sei, selbst wenn es nicht den Regeln der Baukunde (Regeln der
Technik) entsprechen würde, nicht mangelhaft, sofern es die vereinbarte Funktion
(Dichtigkeit) erfülle (act. 12 Rz. III.3 Zu 120 12).
Die Anwendbarkeit der SIA Norm 271:2007 (sowie der «Wegleitung zur Norm SIA
271 Abdichtungen von Hochbauten» der suissetec) kann in einer Vereinbarung
oder – ohne Vereinbarung – in einem Status als anerkannte Regel der Baukunde
begründet sein: Eine Anwendbarkeit aufgrund Vereinbarung ist zu verneinen: Aus
dem Werkvertrag zwischen der Beklagten 1 und der Klägerin (worin sich unstrittig
nur eine punktuelle Vereinbarung findet; act. 17 Rz. 27.1.4; act. 53 Rz. 670) lässt
sich dies nicht ableiten, da die Beklagte 2 nicht Partei der Vereinbarung ist; ihre
Unterschrift fehlt. Die von der Klägerin angebotenen Beweise des Gutachtens
(act. 3/6 S. 16) sowie des Gutachters als Zeuge sind untauglich, da beide nichts
über eine Vereinbarung zwischen den Parteien zu einem Zeitpunkt, zu dem der
Gutachter noch nicht involviert war, sagen können. Entsprechend sind sie nicht
abzunehmen. Folglich kann nicht von einer Anwendbarkeit der SIA Norm 271
zwischen der Klägerin und der Beklagten 2 aufgrund Parteivereinbarung ausge-
gangen werden. Als Regel der Baukunde ist SIA Norm 271:2007 (inkl. Weglei-
tung) jedoch anwendbar: Technische Regeln in Regelwerken privater Organisati-
onen wie des SIA können anerkannte Regeln der Baukunde sein, sind es aber
nicht notwendigerweise. Soweit die Regelwerke unter repräsentativer Mitwirkung
führender Fachleute ausgearbeitet wurden, spricht eine natürliche Vermutung, da-
für, dass ihre Regeln anerkannte Regeln der Technik sind. Die Vermutung gilt nur
für den Zeitpunkt, in dem das betreffende Regelwerk veröffentlicht wurde und ent-
fällt, soweit ein Regelwerk darauf hinweist, dass seine Regeln (noch) nicht aner-
kannt sind (GAUCH, a.a.O., Rz. 851; LOCHER, a.a.O., N. 10.42; BGer Urteil
4A_428/2007 vom 2. Dezember 2008 E. 3.1). Für die SIA Norm 271:2007 sowie

- 88 -
die diese konkretisierende «Wegleitung zur Norm SIA 271 Abdichtungen von
Hochbauten» der suissetec besteht diese natürliche Vermutung. Damit waren bei
der Erstellung des D._____-Hallendaches die technischen Regeln der SIA Norm
271:2007 grundsätzlich einzuhalten (vgl. act. 3/6). Die Vermutung, dass die Best-
immungen der SIA Norm 271 anerkannte Regeln der Technik/Baukunde bilden,
ist entkräftbar, wofür der Gegenbeweis genügt (GAUCH, a.a.O., Rz. 851; LOCHER,
a.a.O., N. 10.43; BGer Urteil 4A_428/2007 vom 2. Dezember 2008 E. 3.1). Es
hätte daher an der Beklagten 2 gelegen, in Bezug auf einzelne Regeln der SIA
Norm 271 Gegenbeweise dahingehend vorzubringen, dass sie nicht den Regeln
der Baukunde entsprechen, was sie nicht getan hat.
Da individuelle Vereinbarungen den SIA Ordnungen/Normen und Wegleitungen
vorgehen, kann ein fachkundiger/aufgeklärter Besteller – vorliegend ist der Ver-
waltungsratspräsident unstrittig Dipl. Arch. SIA/ETH und daher grundsätzlich
fachkundig (act. 12 Rz. III.1 2, 20 f.), wenn auch nicht spezifisch in Bezug auf
Flachdachaufbau (act. 53 Rz. 911 f.) – auch ein davon abweichendes Werk be-
stellen. Eine solche von der SIA Norm 271:2007 abweichende Bestellung wäre al-
lerdings von der Beklagten 2 konkret zu behaupten und im Bestreitungsfall zu
beweisen gewesen. Die (bestrittene) Behauptung der Beklagten 2 (act. 12
Rz. III.1 66, III.3 Zu 20 3, 120 10, 206 2 f., 523-527 2; act. 61 Rz. Zu 688-692 1;
vgl. u.a. act. 53 Rz. 688 ff.), es sei von der SIA 271 abweichend ausschliesslich
die Dichtigkeit vereinbart worden, ist jedenfalls zu pauschal. Da keine konkreten
Umstände hinsichtlich einer solchen Vereinbarung oder solchen Weisungen vor-
gebracht wurden, entfällt eine Beweisabnahme von vornherein.
5.5.2.1.3. Zusammengefasste Parteistandpunkte
a) Klägerin
Konkret macht die Klägerin folgende (Sorgfalts-)Pflichtverletzungen der Beklag-
ten 2 geltend:
− Keine Prüfung der Vollständigkeit und Zweckmässigkeit der bisherigen
Planung bei der Übernahme des Projekts (act. 1 Rz. 539 ff.; act. 53
Rz. 687)

- 89 -
− Verletzung der Kontroll- und Überwachungsaufgaben: Aus den Ausfüh-
rungen des Gutachters könne geschlossen werden, dass die Beklagte 2 die
ihr obliegenden Kontroll- und Überwachungsaufgaben offenkundig entweder
gar nicht oder aber nur unvollständig und mangelhaft wahrgenommen habe.
Die Beklagte 2 habe es unterlassen, wichtige Arbeitsschritte des Unterneh-
mers zu prüfen und bei allfälligen Fehlern des Unternehmers korrigierend
einzugreifen. Sie habe bei der Ausführung nicht für die Einhaltung der SIA
Norm 271 gesorgt und Regeln der Baukunde verletzt. Konkret macht sie das
fehlende Sicherstellen der sorgfältigen Überprüfung der Beschaffenheit des
Untergrundes seitens der Beklagten 1 geltend. Die Beklagte 2 sei in dieser
Phase nicht anwesend gewesen. Weiter habe die Beklagte 2 auch selber
nicht bemerkt, dass der Untergrund für die Auftragung einer Bauzeitabdich-
tung im Verbund offensichtlich ungenügend gewesen sei. Auf die Notwen-
digkeit einer Bauzeitabdichtung im Verbund habe sie nicht hingewiesen, ob-
wohl sie dies aufgrund ihrer Treue- und Sorgfaltspflicht hätte tun müssen.
Weiter hätte sie prüfen müssen, ob die Bauzeitabdichtung kraftschlüssig
aufgetragen worden sei, damit gewährleistet gewesen wäre, dass diese
wasserdicht und unterlaufsicher sei. Aufgrund des Befunds des Gutachters
(Unterläufigkeit der Bauzeitabdichtung) könne geschlossen werden, dass die
Beklagte 2 diese Aufgabe vernachlässigt habe. Zudem habe sie die fehlen-
de Umsetzung der Drainageschicht nicht festgestellt und nicht korrigiert.
Weiter macht die Klägerin die fehlende Prüfung der Ausführung der Dach-
wassereinläufe (sonst hätte sie das fehlende Absenken bemerkt) sowie der
Tagesabschottungen und die fehlende kritische Prüfung der Arbeitsausfüh-
rung des Unternehmers (sonst hätte sie die fehlenden Kontrollstutzen be-
merkt) geltend (act. 1 Rz. 543 f., 546 ff.; act. 53 Rz. 600 ff., 685, 720 ff., 811,
809, 833 ff., 931 ff.). Die Beklagte 2 habe selbst die Abmahnung der Beklag-
ten 1 wegen Dachrändern (Höhe) in den Wind geschlagen. Diese Ablehnung
sei eigenmächtig und namentlich, ohne die Klägerin zu informieren, aufzu-
klären und entsprechende Weisungen einzuholen, erfolgt (act. 53 Rz. 679,
804). Zudem habe der Gutachter folgende Verletzungen der Baukunde fest-
gestellt: Der Anschluss des Dachs über der D._____-Halle an den beste-

- 90 -
henden höheren Gebäudekomplex sei nicht nach den normativen Vorgaben
erstellt, die Aufbordungsanschlüsse an die bestehenden Oblichter mit Flüs-
sigkunststoff seien nicht fachgerecht erstellt, es seien nur zwei statt vier
Speier ausgeführt, die geplante Dachentwässerung sei nicht ausgeführt
worden (act. 1 Rz. 120; act. 3/6 S. 11, 12, 13).
− Mangelhafte Kontrolle der Regiearbeiten und mangelhafte Prüfung der
Ausmasse sowie der Schlussrechnung (act. 1 Rz. 559 ff., 182 ff.; act. 53
Rz. 603 f.; act. 3/6 S. 30, 27)
− Keine sorgfältige Durchführung einer Werkabnahme, kein unterzeich-
netes Abnahmeprotokoll (act. 1 Rz. 554 ff., 182 ff.; act. 53 Rz. 605 f., 774,
813 ff.; act. 3/6 S. 30, 27): Mindestens die folgenden Mängel hätte die Be-
klagte 2 anlässlich der Abnahmeprüfung vom 7. März 2013 entdecken müs-
sen: Fehlen von Kontrollstutzen, ungenügende Aufbordungshöhen an ver-
schiedenen Stellen, Fehlen einer Drainageschicht, fehlende Absenkung der
Dachwassereinläufe, Untauglichkeit der Entwässerungslösung, Loch in
Flüssigkunststoffabdichtung bei Oblicht sowie Loch in der bituminösen Ab-
dichtung. Das sei offensichtlich nicht geschehen. Gemäss dem von der Be-
klagten 1 eingereichten, indessen bloss einseitig unterzeichneten Abnahme-
protokoll, habe die Beklagte 2 sie nicht gefunden (act. 53 Rz. 814-821; act. 1
Rz. 560).
Bei einem mündlichen Vertrag ohne detailliertes Pflichtenheft sei es Sache des
fachkundigen Planers und Ausfluss seiner Sorgfaltspflicht, selber alles Notwendi-
ge vorzukehren, damit das Werk nach den Regeln der Baukunde realisiert werden
könne. Der Umstand entbinde nicht von der Erbringung sämtlicher Leistungen,
welche für die Projektierung und Erstellung des D._____-Hallendachs nach den
Regeln der Baukunde erforderlich gewesen seien, sowie von der Verantwortung
für das Nicht-Erbringen oder das fehlerhafte Erbringen der erforderlichen Leistun-
gen. Im Gegenteil würden umso höhere Anforderungen an die Sorgfalt bestehen,
da es an der Beklagten 2 selber gewesen sei, zu erkennen, welche Aufgaben hät-
ten erfüllt werden müssen, und sie selber alles Notwendige vorzukehren gehabt
habe (act. 1 Rz. 528 ff.; act. 53 Rz. 588 ff., 922 f.). Die Beklagte 2 sei gemäss ih-

- 91 -
rer eigenen Werbung auf die Sanierung von Flachdächern spezialisiert (act. 53
Rz. 686).
Die Differenzen zwischen Werkvertrag, Planunterlagen, Anweisungen und dem
schlussendlich Ausgeführten liessen – wie der Gutachter festhalte – auf ein Ver-
sagen der Bauleitung und der entsprechenden Kontrollen und Korrekturen
schliessen (act. 1 Rz. 203, 177). Der Gutachter habe mit Bezug auf die Ausfüh-
rungsüberwachung festgehalten: «Die Kontrolle der Arbeitsausführung der Unternehmer
und die Einhaltung der einschlägigen Regelwerke sind hier wesentliche Punkte. Die Differenzen
zwischen Werkvertrag, Planunterlagen, Anweisungen und den schlussendlich vorliegenden aus-
geführten Arbeiten zeigen, dass hier die Bau-«Leitung» und die entsprechenden Kontrollen und
Korrekturen versagt haben.» (act. 1 Rz. 177; act. 3/6 S. 16). Das Gutachten habe die
Fehlleistungen der Beklagten 2 klar aufgezeigt (act. 53 Rz. 925).
b) Beklagte 2
Die Beklagte 2 gibt zu, dass das D._____-Hallendach Mängel aufweist. Generell
fehle es jedoch an konkret behaupteten, substantiierten Pflichtverletzungen. Sie
bestreitet die ihr vorgeworfenen (Sorgfalts-)Pflichtverletzungen wie folgt (act. 12
Rz. III.3 Zu 27, 51 2, 120 13 f., 269; act. 61 Rz. Zu 803-807, 831-835, 939-941):
− Prüfung der Vollständigkeit und Zweckmässigkeit der bisherigen Pla-
nung bei der Übernahme des Projekts: Die Beklagte 2 habe die Pläne ge-
prüft (act. 61 Rz. Zu 474-476 1).
− Keine Vernachlässigung von Kontroll- und Überwachungspflichten: Die
Behauptungen blieben zu pauschal (act. 61 Rz. Zu 483-489 2, 599-602).
O._____ sei bei Beginn der Ausführung der Arbeiten der Beklagten 1 anwe-
send gewesen, habe mit M._____ den Untergrund geprüft und habe die Ar-
beiten auch nachher mehrmals vor Ort kontrolliert. Die Klägerin sei beweis-
pflichtig und habe für die Behauptung, dass die Beklagte 2 nicht sichergestellt
habe, dass die Beklagte 1 den Betonuntergrund sorgfältig geprüft habe, kein
einziges Beweismittel genannt. Der Untergrund sei als tauglich befunden
worden, somit habe auf dessen Behandlung verzichtet werden können

- 92 -
(act. 12 Rz. III.1 112, III.3 Zu 121, 206, 546-553 2 f.; act. 61 Rz. Zu 490, 808-
811 1, 836, 837 1 f., 931-934). Die Beklagte 2 hätte selbstverständlich nicht
ständig zu kontrollieren gehabt, wie die Beklagte 1 die Bauzeitabdichtung
aufbrachte. Diesbezüglich hätte sie sich auf die Beklagte 1 verlassen können,
die als Fachfirma tätig gewesen und für ihre Leistungen auch entsprechend
vergütet worden sei (act. 61 Rz. Zu 837 1). Die Beklagte 2 habe namentlich
auch nicht erkennen können, ob die Beklagte 1 die Abdichtung an verschie-
denen Stellen sauber aufgeschweisst habe. Dies wäre nur erkennbar gewe-
sen, wenn die Beklagte 2 bei der Ausführung der entsprechenden Arbeiten
immer neben dem entsprechenden Arbeiter der Beklagten 1 gestanden hätte,
was aber weder gefordert noch zumutbar sei. Es sei (wegen der Hitze, die bei
der Ausführung dieser Arbeiten entstehe) auch gar nicht erlaubt (act. 61
Rz. Zu 837 2). Die Bauzeitabdichtung sei nicht im Verbund geschuldet gewe-
sen (act. 61 Rz. Zu 79 und 80 8). Die Ausführungsart sei von der Beklagten 1
bereits mit dem Vorgänger der Beklagten 2 abgesprochen worden (act. 61
Rz. Zu 808-811 3). Eine Dampfbremse im Verbund sei nicht notwendig gewe-
sen, eine normale Bauzeitabdichtung habe gemäss Gutachten AC._____ vom
18. Januar 2018 ausgereicht. Eine Bauzeitabdichtung im Verbund werde nur
bei Spezialfällen ausgeführt, bei welchen die Behebungskosten bei Was-
sereintritten ausserordentlich hoch seien, wie etwa bei befahrbaren Dächern,
Sportanlagen oder Schwimmbädern auf Dächern. Vorliegend hätte darauf
verzichtet werden können, obschon dies die Beklagte 1 gemäss Werkvertrag
vom 30. April 2012 als Per-Position (und damit als Eventualposition) offeriert
habe. Eine Dampfbremse im Verbund sei schlichtweg zu teuer gewesen
(act. 61 Rz. Zu 546 23, 27, 29). Im Übrigen behaupte auch die Klägerin zu
Recht nicht, dass die Beklagte 2 die Undichtigkeit des Flachdachs resp. der
Flachdachabdichtung oder der Dampfsperre hätte erkennen und verhindern
können. Dies sei auch offensichtlich, wenn man bedenke, dass selbst der
Gutachter die Leckstellen erst nach der Gasleckortung und nicht von Auge
hätte feststellen können (act. 12 Rz. III.1 117; act. 61 Rz. Zu 546 18 f.). Für
Leckstellen in der Abdichtungsebene könne sie nicht verantwortlich gemacht
werden; solche hätte von der Beklagten 2 auch nicht erkannt werden können

- 93 -
(act. 61 Rz. Zu 563-566 1, 629-644). Eine Pflichtverletzung in Bezug auf die
Drainageschicht wird von der Beklagten 2 bestritten (act. 61 Rz. Zu 817 ff.).
Die (sonstigen) Vorwürfe in Bezug auf die Ausführungsüberwachung seien
pauschal und unsubstanziiert. Der Beklagten 2 könnten keine Planungs- und
Bauleitungsfehler vorgeworfen werden. Die Feststellungen des Gutachters
seien falsch, normative Vorgaben/private Regelwerke hätten nicht eingehalten
werden müssen. In Bezug auf die Aufbordungen führt die Beklagte 2 aus,
dass sie für die Ausführung nicht zuständig sei, und in Bezug auf die Ausfüh-
rung des Übergangs von der Hauptdachflächen zum westlichen Anbau (Vor-
bau), dass nicht sie sondern die Klägerin verantwortlich sei (act. 12 Rz. III.3
Zu 120 10 f.).
− Bestrittene mangelhafte Kontrolle der Regiearbeiten sowie mangelhafte
Prüfung der Ausmasse sowie der Schlussrechnung (act. 12 Rz. III.3
Zu 28, 182-186 1-2; act. 61 Rz. Zu 603-604 1-5): Die Abrechnungskontrolle
und Bereinigung der Schlussrechnung mit der Beklagten 1 seien durch die
Klägerin selbst vorgenommen worden (act. 12 Rz. III.3 Zu 28, 182-186 2).
− Werkabnahme, Protokoll: Die Beklagte 2, O._____, habe die Flachdachar-
beiten nach der Vollendung gemeinsam mit dem Vertreter der Beklagten 1,
M._____, geprüft. Die Beklagte 2 habe Mängel beanstandet (act. 12
Rz. III. 118 ff., III. Zu 559-561; act. 61 Rz. Zu 605, 812-815, 822). Kontrollstut-
zen seien nicht notwendig gewesen; darauf sei verzichtet worden (act. 61
Rz. Zu 605 2). Die Drainageschicht sei erstellt worden; der Gutachter habe
dies nicht mehr feststellen können, da die Nutzschicht mit der Drainagematte
bereits entfernt worden sei, und er keine Kenntnis der Schlussrechnung ge-
habt habe (act. 61 Rz. Zu 817). Die Beklagte 2 bestreitet, dass die Dachent-
wässerung untauglich gewesen sei und dies bei der Abnahme hätte erkannt
werden müssen (act. 61 Rz. Zu 819-820 1). Ebenso wenig sei bei der Ab-
nahme erkennbar gewesen, dass die Dachwasserabläufe sich nicht 2 cm un-
ter der Abdichtungsebene befunden hätten (act. 61 Rz. Zu 818 2 ff.). Zudem
bestreitet die Beklagte 2, dass das Loch in Flüssigkunststoffabdichtung bei
Oblicht bei der Abnahme vorhanden gewesen sei (act. 61 Rz. Zu 821).

- 94 -
Dass es Differenzen zwischen dem Geplanten und dem Ausgeführten gäbe, sei
normal. Die Sanierung und den Umbau einer alten Industriehalle lasse sich nicht
bis ins Detail planen. Vielmehr sei bei solchen Sanierungsvorhaben von der Natur
der Sache her immer mit Überraschungen (wie der nachträgliche [zeitweise] Ver-
zicht der Klägerin auf Erstellung des westlichen Anbaus) zu rechnen. Daher
müssten viele Anpassungen vor Ort besprochen und situativ angeordnet werden.
So seien die Parteien vorgegangen (act. 12 Rz. III.3 Zu 203). Die Beklagte 2 sei
ein normaler Architekt mit normalen Fachkenntnissen; es werde bestritten, dass
sie sich als Spezialistin für Flachdächer ausgebe (act. 61 Rz. Zu 683-687 2,
911-912 2). Zum Gutachten erklärt die Beklagte 2, dass der Gutachter nicht ge-
prüft habe, welche Eigenschaften des Flachdachs konkret zwischen den Parteien
vereinbart worden seien, sondern das Dach nur gemäss SIA Normen und SN
Normen und den Richtlinien und Wegleitungen beurteilt habe. Die diversen Fest-
stellungen im Gutachten seien nicht relevant (act. 12 Rz. III.3 Zu 20).
5.5.2.1.4. Würdigung
Zu den Pflichten der Beklagten 2 gehören unstrittig: Prüfung der Vollständigkeit
und Zweckmässigkeit der bisherigen Planung bei der Übernahme des Projekts,
Überwachungs- und Kontrollaufgaben betreffend die Arbeiten der Beklagten 1
sowie die Werkabnahme mit den zugehörigen Nebenpflichten wie das Abnahme-
protokoll.
Zu den behaupteten Pflichtverletzungen ist Folgendes festzuhalten:
a) Prüfung der Vollständigkeit und Zweckmässigkeit der bisherigen Planung bei
der Übernahme des Projekts
Die Klägerin erklärt zwar, dass nicht ausgeschlossen werden könne, dass die
Projektierung bei der Übernahme des Projekts unvollständig / suboptimal gewe-
sen sei, und dass die Beklagte 2 gegenüber der Klägerin hätte abmahnen müs-
sen, wenn die besonderen und zwingenden Bestimmungen der SIA Norm 271
nicht eingehalten worden wären, sowie auf die Risiken hätte hinweisen müssen,
die für ein Flachdach bestünden, wenn es nicht nach den Regeln der Baukunde
erstellt werde (act. 1 Rz. 539 ff.; act. 53 Rz. 593 ff.; act. 53 Rz. 686 f.). Sie macht

- 95 -
aber keinen konkreten Planmangel geltend, über den die Beklagte 2 die Klägerin
hätte zwingend informieren und den sie hätte verbessern müssen. Die Beklagte 2
behauptet ihrerseits nicht, Mängel am D._____-Hallendach seien aufgrund der
übernommenen Pläne entstanden, und sie sei deshalb nicht verantwortlich
(act. 12 Rz. III. Zu 539-541). Vielmehr erklärt sie, die übernommenen Pläne ge-
prüft zu haben (act. 61 Rz. Zu 474-476 1). Es wäre aufgrund dieser Parteivorbrin-
gen an der Klägerin gelegen, die Behauptung der fehlenden Prüfung der Planung
(namentlich konkrete Fehler und Unvollständigkeiten) sowie deren Kausalität für
den Schaden zu substantiieren und zu beweisen. Da sie dies nicht getan hat,
kann bereits deswegen keine Pflichtverletzung der Beklagten 2 wegen fehlender
Prüfung der Vollständigkeit und Zweckmässigkeit der bisherigen Planung bejaht
werden. Offen bleiben kann deshalb, inwieweit eine Prüfung der Planung Aufgabe
der Bauleiterin ist. Klar keine Aufgabe der Beklagten 2 als Bauleiterin war, die ge-
samte Planung von Grund auf nachzuvollziehen und neue Umsetzungsvarianten
wie eine «Gefällsdämmung» (act. 53 Rz. 687) vorzuschlagen.
b) Überwachungs- und Kontrollaufgaben
Das Fehlen der kritischen Prüfung der Dachwassereinläufe (die Beklagte 2 be-
streitet nur deren Undichtigkeit) (act. 61 Rz. Zu 567-570 1) und das fehlende Prü-
fen der korrekten Ausführung der Tagesabschottungen hat die Beklagte 2 nicht
bestritten, weshalb auf die klägerischen Ausführungen abzustellen ist. Weiter hat
die Beklagte 2 auch nicht bestritten, dass sie es unterlassen habe, die Arbeitsaus-
führung durch den Unternehmer kritisch zu prüfen, wobei sie hätte feststellen
müssen, dass die Kontrollstutzen fehlten; vielmehr behauptet sie, diese seien für
die Dichtigkeit nicht notwendig gewesen, weshalb darauf verzichtet worden sei
(act. 61 Rz. Zu 605 2). Gemäss Ziffer 5.1.10 SIA Norm 271 ist bei einem Dach
wie dem vorliegenden mit Gefälle kleiner als 1.5% pro Abschottungsfeld mindes-
tens ein Kontrollstutzen an der voraussichtlich tiefsten Stelle anzuordnen (vgl.
act. 1 Rz. 544, 517, 237; act. 53 Rz. 81, 190). Die technischen Regeln SIA Norm
271 sind als Regeln der Baukunde verbindlich (siehe Ziffer 5.5.2.1.2). Die Beklag-
te 2 hat dazu keinen Gegenbeweis offeriert; ebenso wenig hat sie eine der SIA
Norm 271 vorgehende abweichende individuelle Vereinbarung mit der Klägerin

- 96 -
substantiiert behauptet (vgl. act. 61 Rz. Zu 605 2). Entsprechend konnte auf den
Einbau von Kontrollstutzen nicht verzichtet werden und hätte die Beklagte 2 für
deren Einbau sorgen müssen. Zur Ausführung der Tagesabschottungen erklärt
die Beklagte 2 einzig, dass diese nicht zu beanstanden sei (act. 61 Rz. Zu 103-
107 1), führt aber nicht aus, sie geprüft zu haben. Auch diesbezüglich kann auf
die klägerische Behauptung der fehlenden Prüfung abgestellt werden. Weiter be-
streitet die Beklagte 2 nicht, dass sie die Abmahnung der Beklagten 1 betreffend
Dachränder (Höhe) in den Wind geschlagen habe (act. 61, insb. Rz. Zu 679) und
dass die Aufbordungsanschlüsse an die bestehenden Oblichter mit Flüssigkunst-
stoff nicht fachgerecht erstellt worden seien (act. 1 Rz. 120 2). Sie hält lediglich
fest, dass die Höhe der Dachränder für die Undichtigkeit des Dachs nicht kausal
gewesen sei (act. 61 Rz. Zu 942-943) und nicht sie, sondern die Beklagte 1 für
die Erstellung der Aufbordnungen zuständig gewesen sei (act. 12 Rz. III.3 Zu 120
2). Für die Kontrolle der korrekten Ausführung war sie sehr wohl zuständig. Auch
in Bezug auf die Dachränder und die Aufbordungen sind daher Verletzungen der
Sorgfaltspflicht der Beklagten 2 im Rahmen der Ausführungskontrolle zu bejahen.
Entsprechend hat die Beklagte 2 mit vorstehend genannten Unterlassungen ihre
Kontroll- und Überwachungspflichten verletzt.
Weiter hat die Beklagte 2 ihre Kontroll- und Überwachungspflichten verletzt, in-
dem sie es unterlassen hat, für die Ausführung der Bauzeitabdichtung im Verbund
zu sorgen. Es ist unbestritten, dass keine Bauzeitabdichtung im Verbund ausge-
führt wurde und dass die Dampfbremse als Bauzeitabdichtung auszubilden war.
Strittig ist hingegen, ob sie im Verbund auszuführen war, wie die Klägerin behaup-
tet. Eine Bauzeitabdichtung im Verbund war (als Per-Position) im Werkvertrag
vorgesehen (act. 1 Rz. 255, 261; act. 53 Rz. 81, vgl. act. 3/6 S. 9, 16). Auf S. 12
des zum Werkvertrag vom 30. April 2012 gehörenden Leistungsverzeichnisses
(act. 3/19) ist als Pos. 223 aufgeführt (siehe zudem auch Pos. 172 und 173):

- 97 -
Wie die Klägerin richtig ausführt, hätte die Beklagte 2 für die Ausführung der Bau-
zeitabdichtung im Verbund sorgen müssen. Sie war – auch laut Gutachter (act.
3/6 S. 14, 16 f.) – bei einem Dach wie dem vorliegenden aufgrund der Regeln der
Baukunde, für deren Einhaltung die Beklagte 2 zu sorgen hatte, notwendig: Wie
die Klägerin richtig festhält, sieht die SIA Norm 271:2007 in Ziffer 5.1.8 vor, dass
bei der Abdichtung auf Dächern mit einem Gefälle kleiner als 1,5% die Dampf-
bremse als Bauzeitabdichtung auszubilden ist. Hat die Dampfbremse gleichzeitig
die Funktion einer Bauzeitabdichtung zu übernehmen, ist die Baustoffwahl und
die Ausführung entsprechend den Erwartenden Belastungen (Wind, Wasser-
Dichtheit, mechanische Beanspruchung usw.) zu projektieren (Ziffer 2.3.2.7 SIA
271:2007). Bauzeitabdichtungen, die später als Dampfbremse belassen werden,
müssen den Anforderungen gemäss Ziffern 3.3.1-3.3.4 SIA 271:2007 entspre-
chen, d.h. die Ausbildung von luftdichten Stössen und Anschlüssen muss möglich
sein, der Baustoff darf keinen kapillaren Feuchtigkeitstransport zulassen, etc. (Zif-
fer 3.3.5 SIA 271:2007) (vgl. act. 53 Rz. 81; 720 ff.; act. 3/6 S. 16 ff., 27 f.). Über-
nimmt die Dampfbremse also gleichzeitig die Funktion der Bauzeitabdichtung, so
ist diese auf den Untergrund aufgeklebt oder aufgeschweisst, d.h. als Bauzeitab-
dichtung im Verbund (nicht unterläufig), auszuführen (vgl. «Wegleitung zur Norm
SIA 271 Abdichtungen von Hochbauten» der suissetec, S. 39; act. 3/103). Geirrt
hat sich nicht der Gerichtsgutachter, sondern hätte sich der Privatgutachter
AC._____ (act. 61 Rz. Zu 546 Zu 27), wenn er auf S. 7 in seinem Parteigutachten
vom 18. Januar 2018 das Gegenteil behauptet hätte, wie die Beklagte 2 ausführt.
Ein solches Privatgutachten findet sich jedoch nicht und in der Stellungnahme
vom 22. Januar 2018 (act. 14/15) ist auf S. 7 nichts dergleichen ausgeführt. Das
Gerichtsgutachten äussert sich bereits eingehend und überzeugend zur Ausfüh-
rung der Bauzeitabdichtung im Verbund, ein weiteres Gutachten [als Gegenbe-

- 98 -
weis] ist daher nicht einzuholen (vgl. act. 61 Rz. Zu 546 23), da es den Hauptbe-
weis nicht zu erschüttern vermögen würde. Aus einer vor dem Werkvertrag datie-
renden E-Mail vom 13. April 2012 von der Beklagten 1 an den Vorgänger der Be-
klagten 2 (act. 19/15; act. 61 Rz. 808-811 3, vgl. act. 19/16) kann weiter kein Ver-
zicht der Klägerin auf das vollflächige Aufschweissen, d.h. die Ausführung im
Verbund, abgeleitet werden (per ist nicht gleich Verzicht; zudem datiert das zum
Werkvertrag gehörende Leistungsverzeichnis später) (act. 53 Rz. 81, 721; vgl.
act. 3/19). Selbst wenn die Beklagte 2 gestützt darauf irrtümlich von einem Ver-
zicht durch ihren Vorgänger ausgegangen wäre, so hätte sie zumindest gegen-
über der Klägerin – wie die Klägerin vorbringt (act. 53 Rz. 726) – auf die Nichtein-
haltung der SIA Norm 271 hinweisen müssen. Eine solche Abmahnung behauptet
die Beklagte 2 nicht. Dass der Verwaltungsratspräsident der Klägerin selber Ar-
chitekt (und allenfalls über entsprechendes Fachwissen verfügt haben könnte,
was von der Klägerin aber bestritten wird) ist, entband sie nicht von einer solchen
Abmahnung. Die Bauleitung machte nicht dieser selbst, sondern die Beklagte 2.
Diese hätte – ob sie nun Spezialistin für Flachdächer ist oder nicht – über die Re-
geln der Baukunde Bescheid wissen müssen, immerhin hat sie den Auftrag für ei-
ne Flachdachneuerstellung angenommen. Die Klägerin hätte nach der Abmah-
nung immer noch selber entscheiden können, dass ihr dies zu teuer gewesen sei.
Auch diesbezüglich liegt demnach eine Sorgfaltspflichtverletzung der Beklagten 2
vor. Eine weitere Pflichtverletzung ist zu bejahen, weil die Beklagte 2 nicht ausrei-
chend kontrolliert und dafür gesorgt hat, dass die Bauzeitabdichtung unterlaufsi-
cher erstellt wird. Die Beklagte 2 behauptet zwar, dies sei für sie gar nicht er-
kennbar gewesen. Dies wird durch das Gutachten allerdings widerlegt: Wenn der
Gutachter die Verwendung von zu wenig Hitze beim Verschweissen bereits visuell
feststellen konnte (act. 3/6 S. 17; act. 1 Rz. 121; act. 53 Rz. 580 ff., 837), so
musste dies auch für die Beklagte 2 bei einer Kontrolle während der Ausführung
erkennbar gewesen sein. Offensichtlich ist diese nicht (sorgfältig) erfolgt.
Weiter liegt eine Pflichtverletzung vor, weil die Beklagte 2 – trotz behaupteter Prü-
fung – nicht bemerkt hat, dass der Untergrund offensichtlich untauglich war, um
darauf eine Bauzeitabdichtung im Verbund anzubringen. Dies wurde von die Be-
klagten 2 zwar bestritten. Doch dass der Untergrund untauglich war, hat die Klä-

- 99 -
gerin mit dem Gutachten belegt. Im Gutachten hat der Gutachter klar festgehal-
ten. «Am bestehenden Bau der D._____-Halle wurde westseitig ein Dachteil neu betoniert. Be-
reits während der Trocknungsphase der Betondecke wäre die Oberflächenbeschaffenheit ersicht-
lich gewesen. Diese ist für ein Abdichtungssystem im Verbund absolut untauglich. Siehe Anhang 1
zum Fachgutachten Plan P-223-D-K-ÜS-UG-13-15-01. Lediglich ca. 50 % der Betonuntergrundflä-
chen der D._____-Halle könnten unter Umständen für eine Bauzeitabdichtung tauglich sein. Doch
der Werkvertrag sieht, wie bereits erwähnt, bei der Dampfbremse ein Abdichtungssystem im Ver-
bund vor. Diese hat gegenüber einer üblich aufgeschweissten Dampfbremse erhöhte Anforderun-
gen.» (act. 1 Rz. 256; act. 3/6 S. 16) «Die bei den Untersuchungen vorgefundene Unter-
grundbeschaffenheit der Betondecke entspricht nirgends den Vorgaben für ein Abdichtungssystem
im Verbund.» (act. 1 Rz. 121 1, 257; act. 3/6 S. 17). Die offensichtliche Untauglich-
keit wurde im Übrigen auch von der Beklagten 1 bestätigt (act. 17 Rz. 20.10).
Hingegen kann hinsichtlich der fehlenden Anwesenheit der Beklagte 2 im Zeit-
punkt des Beginns der Flachdacharbeiten und das (fehlende Sicherstellung des)
Prüfen(s) keine Pflichtverletzung erstellt werden. Die Beklagte 2 behauptet, dass
sie anwesend gewesen sei und den Untergrund geprüft habe (act. 12 Rz. III.1
112, III.3 Zu 121, 206, 546-553 3; act. 61 Rz. Zu 490, 808-811 1, 836, 931-934;
vgl. act. 3/19 S. 9), daher mögen die unsubstantiierten Behauptungen der Kläge-
rin (act. 1 Rz. 550-553; act. 53 Rz. 490) nicht genügen. Ebenfalls keine Pflichtver-
letzung kann in Bezug auf die Drainageschicht bejaht werden. Die Klägerin be-
hauptet, die Beklagte 2 habe es in Bezug auf die im Werkvertrag als Per-Position
vorgesehene Drainageschicht versäumt, die fehlende Umsetzung durch den Un-
ternehmer festzustellen und korrigierend einzugreifen (act. 1 Rz. 544; vgl. auch
act. 1 Rz. 209, 517 und act. 53 Rz. 817; act. 3/6 S. 14, 19 und 26). Die Beklagte 2
erklärt, dass die Drainageschicht ausgeführt worden sei. Sie sei von der Beklag-
ten 1 in ihrer Schlussrechnung vom 7. März 2013 auch mit einem Gesamtbetrag
von CHF 9'204.00 (brutto) verrechnet worden (act. 61 Rz. Zu 817 1 ff.). Die Kläge-
rin bestreitet diese Darlegung nicht. In der Schlussrechnung ist die Drainage-
schicht aufgeführt (act. 14/8 S. 11). Es wäre an der Klägerin gewesen, die
Nichterstellung der Drainageschicht zu beweisen. Sie bietet das Gutachten
(act. 3/6 S. 14, 19 und 26), die dazugehörende Fotodokumentation und den Gut-
achter als Zeugen an. Die Beklagte 2 bringt dagegen vor, der Gutachter habe bei
seiner Beurteilung lediglich auf den Werkvertrag abstellen können, wo die Draina-

- 100 -
geschicht effektiv nur als Per-Position enthalten gewesen sei. Die tatsächliche
Ausführung sei ihm nicht bekannt gewesen. Denn die Nutzschicht mit der Draina-
gematte sei bereits entfernt worden, als der Gutachter seine Tätigkeit aufgenom-
men habe. Das Gleiche gelte für AA._____, der das Dach schon vorher besichtigt
habe. Er habe ein Dach vorgefunden, das bis zur Abdichtung abgeräumt gewesen
sei. Auch habe der Gutachter keine Kenntnis der Schlussabrechnung gehabt
(act. 61 Rz. Zu 817 1 ff.). Die Klägerin bestreitet diese Ausführungen nicht und es
ist unbestritten, dass im Vorfeld der Gutachtenerstellung obere Schichten abge-
brochen und entsorgt worden sind (siehe Ziffer 5.1). Tatsächlich beruft sich der
Gutachter auf S. 14 denn auch auf den Werkvertrag bzw. auf S. 26 auf die Pläne.
Es gelingt der Klägerin daher nicht, die fehlende Erstellung der Drainageschicht
und damit diese Pflichtverletzung darzutun. Weiter ist seitens der Beklagten 2
zwar unbestritten geblieben, dass die geplante Dachentwässerung nicht ausge-
führt worden ist (act. 1 Rz. 25, 120 6; act. 12 Rz. III. Zu 24 und 25, 120 5, 1 82 f.).
Dies ist, da der Bauleiter die Realisierung der Planung sicherstellen und zu kon-
trollieren hat, an sich eine Pflichtverletzung; allerdings hat der Gutachter die ge-
plante Dachentwässerung als ungenügend kritisiert (act. 1 Rz. 172); ihre Nicht-
ausführung könnte daher nicht kausal sein. Zudem behauptet die Klägerin nicht
(substantiiert), dass das Ungenügen der ausgeführten Dachentwässerungen für
die Beklagte 2 erkennbar gewesen sei (siehe Ziffer 5.5.2.1.4d). Eine kausale
Pflichtverletzung ist entsprechend auch diesbezüglich nicht zu bejahen.
Schliesslich können auch folgende behauptete Pflichtverletzungen im Rahmen
der Ausführungsüberwachung nicht bejaht werden: Die behauptete Nichteinhal-
tung der normativen Vorgaben bei der Erstellung des Anschlusses des Dachs
über der D._____-Halle an den bestehenden höheren Gebäudekomplex ist zu
pauschal (act. 1 Rz. 120 1; act. 12 Rz. III. Zu 120 10). Die Klägerin hätte detailliert
ausführen müssen, welche Abweichungen die Beklagte 2 hätte feststellen und
bezüglich welcher sie hätte eingreifen müssen. Zudem bleibt zwar unbestritten,
dass nur zwei statt vier Speier ausgeführt worden seien (act. 1 Rz. 120 ; act. 12
Rz. III. Zu 120 3), doch trifft es zu, dass der Übergang von der Hauptdachfläche
auf das Vordach, wie ihn der Gutachter vorgefunden hat, unbestrittenermassen
nicht unter der Leitung der Beklagten 2 erstellt wurde (siehe Ziffer 5.1). Entspre-

- 101 -
chend wäre es an der Klägerin gewesen, zu erklären, weshalb die Speier trotz-
dem hätten ausgeführt werden müssen. Zudem konnte der Gutachten wegen der
Veränderungen im Bereich des Übergangs zum Vordach nicht mehr die Situation
beurteilen, die sich im Zeitpunkt der Abnahme des D._____-Hallendachs durch
die Beklagte 2 bot. In Bezug auf Leckstellen auf der Abdichtungsebene (oben)
wurden sodann keine konkreten Pflichtverletzungen vorgetragen.
c) Kontrolle der Regierarbeiten, Prüfung der Ausmasse und der Schlussrech-
nung
Ob die Kontrolle der Regiearbeiten und Prüfung der Ausmasse geschuldet gewe-
sen wäre und diese Pflichten daher verletzt worden sein könnten, kann offen ge-
lassen werden. Die Klägerin behauptet zwar die Pflichten, aber nicht das Vorlie-
gen diesbezüglicher Verletzungen (vgl. act. 1 Rz. 554 f.; act. 53 Rz. 603). Hin-
sichtlich der in der Schlussrechnung – gemäss den klägerischen Behauptungen –
falsch verrechneten Leistungen (Dreiecksprofile bei den Kanten und Abdich-
tungsmassnahmen am Vordach gegen aufsteigenden Sturmregen) unterlässt sie
es zu behaupten, ob diese nach Regie oder Ausmass zu verrechnen und was
konkret geschuldet gewesen wäre (act. 1 Rz. 554 ff., 182 ff.; act. 53 Rz. 603 f.).
Unklar ist, ob die Beklagte 2 eine Pflicht zur Prüfung dieser Schlussrechnung hat-
te. Die Klägerin behauptet eine Pflichtverletzung wegen mangelhafter Kontrolle
der Schlussrechnung und scheint von einer Pflicht auszugehen (act. 53 Rz. 603 f.,
S. 237 ff.). Die Beklagte 2 bringt dagegen vor, dass die Klägerin die Schlussrech-
nung selber geprüft und mit der Beklagten 1 bereinigt habe, was im Verhältnis
zwischen der Klägerin und der Beklagten 2 unbestritten geblieben ist (act. 12
Rz. III.3 Zu 28, 182-186 2). Das Vorliegen einer Pflicht und einer diesbezüglichen
Verletzung kann offen gelassen werden, da es – wie die Beklagte 2 sinngemäss
richtig festgehalten hat (act. 12 Rz. III.3 Zu 182-186 1; act. 61 Rz. Zu 603-604 5) –
ohnehin an der Kausalität dieser behaupteten Pflichtverletzungen (Prüfung der
Schlussrechnung, aber auch fehlende Kontrolle der Regierarbeiten und Prüfung
der Ausmasse) zum geltend gemachten Schaden fehlt. Es werden von der Kläge-
rin keine Schadenspositionen für zu viel verrechnete Leistungen, sondern die
Kosten für den Totalersatz des D._____-Hallendachs infolge Werkmängel geltend

- 102 -
gemacht. Nachfolgend wird daher auf diese behaupteten Pflichtverletzungen nicht
mehr eingegangen.
d) Sorgfältige Werkabnahme, Abnahmeprotokoll
Dass eine Prüfung des Werks stattfand und ein Abnahmeprotokoll erstellt wurde,
ist letztlich unstrittig geblieben (act. 53 Rz. 605, 774, 812 ff., 815 ff.; siehe Zif-
fern 5.1 und 5.4.2). Die Prüfung qualifiziert als Abnahme (siehe Ziffer 5.4.2). Es
bleibt zu prüfen, ob – wie die Klägerin behauptet – Sorgfaltspflichtverletzungen
vorliegen, weil das Protokoll seitens der Beklagten 2 (unbestrittenermassen) nicht
unterzeichnet worden ist (act. 53 Rz. 605, 814, 975; act. 12 Rz. III.1 118; act. 61
Rz. Zu 605 1) und weil die Abnahme unsorgfältig durchgeführt worden sei (act. 53
Rz. 605, 813 ff.; act. 1 Rz. 559 ff.).
Die Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls ist eine Pflicht der Bauleitung, welche
nicht der Vereinbarung bedarf, sondern Usanz ist. Das Protokoll ist selbst dann zu
unterzeichnen, wenn gravierende Mängel vorliegen und die Abnahme zurückge-
stellt wird. Mit dem Protokoll wird dokumentiert, dass eine gemeinsame Prüfung
stattgefunden hat, was vorliegend unbestrittenermassen zutrifft. Damit, dass die
Beklagte 2 das Abnahmeprotokoll nicht unterzeichnet hat, hat sie ihre Sorgfalts-
pflicht verletzt. Es ist aber bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass die fehlende
Unterschrift für den vorliegend geltend gemachten Schaden nicht kausal ist; sie
änderte nichts am Vorliegen einer Abnahme und der Genehmigung offensichtli-
cher und bekannter Mängel (siehe Ziffer 5.4.2). Auf diese Pflichtverletzung wird
daher nachfolgend nicht mehr eingegangen.
Die Klägerin behauptet, die Werkabnahme sei unsorgfältig erfolgt, weil diverse of-
fensichtliche Mängel nicht entdeckt und nicht beanstandet worden seien: Fehlen
von Kontrollstutzen, ungenügende Aufbordungshöhen an verschiedenen Stellen,
Fehlen einer Drainageschicht, fehlende Absenkung der Dachwassereinläufe, Un-
tauglichkeit der Entwässerungslösung, Loch in Flüssigkunststoffabdichtung bei
Oblicht sowie eines Lochs in der bituminösen Abdichtung (act. 53 Rz. 814-821;
act. 1 Rz. 560). Die Beklagte 2 bestreitet die Ausführungen hinsichtlich ungenü-
genden Aufbordungshöhen an verschiedenen Stellen sowie das Nichtentdecken

- 103 -
des Lochs in der bituminösen Abdichtung nicht (vgl. act. 12 III.3 Zu 559-561;
act. 61 Rz. Zu 821); entsprechend gilt dies als anerkannt.
Diesbezüglich ist im fehlenden Entdecken und Rügen eine Pflichtverletzung zu
sehen. Dies gilt auch in Bezug auf die Kontrollstutzen. Gemäss Ziffer 5.1.10 SI-
A Norm 271 ist bei einem Dach wie dem vorliegenden mit Gefälle kleiner als 1.5%
pro Abschottungsfeld mindestens ein Kontrollstutzen an der voraussichtlich tiefs-
ten Stelle anzuordnen (vgl. act. 1 Rz. 544, 517, 237; act. 53 Rz. 81, 190). Die
technischen Regeln SIA Norm 271 sind als Regeln der Baukunde verbindlich
(siehe Ziffer 5.5.2.1.2). Die Beklagte 2 hat dazu keinen Gegenbeweis offeriert;
ebenso wenig hat sie eine der SIA Norm 271 vorgehende abweichende individuel-
le Vereinbarung mit der Klägerin substantiiert behauptet. Entsprechend konnte
auf den Einbau von Kontrollstutzen nicht verzichtet (act. 61 Rz. Zu 605 2) werden
und wäre das Fehlen der Kontrollstutzen bei der Abnahme zu rügen gewesen.
Hinsichtlich der Dachwassereinläufe ist unbestritten, dass die gemäss SIA
Norm 271 geforderte Absenkung um 2 cm / 20 mm fehlte. Die Beklagte 2 erklärt
jedoch, dass dies entgegen der Behauptung der Klägerin bei der Abnahme nicht
erkennbar gewesen sei (act. 61 Rz. Zu 818 2 ff.). Die Klägerin hat in ihren
Rechtsschriften das Gutachten zitiert: "bereits während des Augenscheintermins vom
22. Juni 2016 konnte festgestellt werden, dass bei keinem der Dachwassereinläufe die nach
Art. 5.1.7 der Norm SIA 217:2007 geforderte Absenkung der Dachwassereinläufe von mindestens
20 cm [recte gemäss Gutachten: mm] ersichtlich war." (act. 3/6 5a) aa), S. 24) (act. 53
Rz. 779; vgl. auch act. 53 Rz. 815, 818). Der Augenscheintermin vom 22. Juni
2016 war der erste Termin der Begutachtung; es lag eine mit dem Prüfzeitpunkt
vergleichbarer Zustand des Daches vor. Wenn der Gutachter das fehlende Ab-
senken erkennen konnte, hätte dies auch die Beklagte 2 als fachkundige Bauleite-
rin bei der Abnahme wahrnehmen und rügen müssen. Auch diesbezüglich ist eine
Pflichtverletzung zu bejahen.
In Bezug auf die übrigen klägerischen Vorwürfe ist das Vorliegen einer Pflichtver-
letzung aus folgenden Gründen zu verneinen: Die Beklagte 2 bestreitet, dass das
Loch in Flüssigkunststoffabdichtung bei Oblicht bei der Abnahme vorhanden ge-
wesen sei (act. 61 Rz. Zu 821). Da die Klägerin keinen Beweis zur behaupteten

- 104 -
Tatsache, dass das Loch bereits bei Abnahme vorhanden gewesen sei (das in
act. 53 Rz. 821 offerierte Gutachten, die Fotodokumentation und der Gutachter
als Zeuge könnten lediglich das Vorhandensein des Lochs bei Gutachtenserstel-
lung bestätigen), offeriert, kann nicht erstellt werden, dass es damals vorhanden
war und die Beklagte 2 es übersehen und deshalb nicht gerügt hat. Diesbezüglich
kann daher keine Pflichtverletzung bejaht werden. Ebenso wenig gelingt es der
Klägerin, die behauptete Pflichtverletzung in Bezug auf eine fehlende Drainage-
schicht zu beweisen. Die Beklagte 2 behauptet, die Drainageschicht sei erstellt
worden; der Gutachter habe dies nicht mehr feststellen können, da die Nutz-
schicht mit der Drainagematte bereits entfernt worden sei, und er keine Kenntnis
der Schlussrechnung gehabt habe (act. 61 Rz. Zu 817 1 ff.). Die Klägerin bestrei-
tet diese Darlegung nicht und es ist unbestritten, dass im Vorfeld der Gutachten-
erstellung obere Schichten abgebrochen und entsorgt worden sind (siehe Zif-
fer 5.1 und vorstehende lit. b). In der Schlussrechnung ist die Drainageschicht
aufgeführt (act. 14/8 S. 11). In Bezug auf die Entwässerungslösung behauptet die
Klägerin zwar, dass diese wegen falsch angelegtem Gefälle untauglich sei. Die
Abnahmeprüfung habe vor Einbringung des Substrats am 7. März 2013 stattge-
funden. Bereits bei einer sorgfältigen visuellen Kontrolle des Dachs (Gesamtein-
druck, Gefälle) sei erkennbar, resp. wäre erkennbar gewesen, dass sich der
höchste Punkt in der Mitte bei den Dachwassereinläufen befinde. Das Dach hätte
somit nicht richtig entwässert werden können (act. 53 Rz. 819). Da die Beklagte 2
bestreitet, dass die Dachentwässerung untauglich gewesen sei und dies bei der
Abnahme hätte erkannt werden müssen und es falsch sei, dass sich der "höchste
Punkt" (wovon?)" "in der Mitte (wovon?) bei den Dachwassereinläufen befindet"
(act. 61 Rz. Zu 819-820), hätte die Klägerin ihre Behauptung substantiieren und
beweisen müssen. Die Klägerin hat ihre Behauptungen aber nicht konkretisiert
und dazu nichts angeboten. Entsprechend entfällt eine Beweisabnahme und kann
die behauptete Pflichtverletzung nicht bejaht werden.
5.5.2.1.5. Fazit
Das Vorliegen verschiedener Sorgfaltspflichtverletzungen der Beklagten 2 ist zu
bejahen. Insbesondere hat die Beklagte 2 Kontroll- und Überwachungspflichten

- 105 -
(fehlende kritische Prüfung der Dachwassereinläufe, fehlende Prüfung der korrek-
ten Ausführung der Tagesabschottung, Verzicht auf Kontrollstutzen, Ignorieren
der Abmahnung der Beklagten 1 betreffend Dachränder, fehlende Kontrolle der
korrekten Erstellung der Aufbordungshöhen, unterlassene Durchsetzung der Aus-
führung der Bauzeitabdichtung im Verbund oder zumindest unterlassene Abmah-
nung, fehlendes Bemerken des Vorliegens eines untauglichen Untergrundes für
eine Bauzeitabdichtung im Verbund) sowie Pflichten im Zusammenhang mit der
Werkabnahme, die teilweise unsorgfältig ausgeführt worden ist (kein Beanstan-
den ungenügender Aufbordungshöhen an verschiedenen Stellen, eines Loch in
der bituminösen Abdichtung, fehlender Kontrollstutzen, fehlenden Absenkens von
Dachwassereinläufe), verletzt. Deren Kausalität ist nachfolgend zu prüfen.
5.5.2.2. Kausalität
5.5.2.2.1. Rechtliches
Bei Pflichtverletzungen handelt es sich typischerweise um Unterlassungen; d.h.
die fehlende Wahrung der Pflichten seitens des Beauftragten. Im Falle einer Un-
terlassung bestimmt sich der Kausalzusammenhang danach, ob der Schaden
auch bei Vornahme der unterlassenen Handlung eingetreten wäre. Es ist also da-
nach zu fragen, ob die von der Beklagten 2 zu erwartende Handlung den einge-
tretenen Schaden verhindert hätte. Es geht um einen hypothetischen Kausalver-
lauf, für den nach den Erfahrungen des Lebens und dem gewöhnlichen Lauf der
Dinge eine überwiegende Wahrscheinlichkeit sprechen muss (BGE 124 III 155
E. 3d; WIEGAND, in: WIDMER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar Obligati-
onenrecht I, 7. A., 2020, Art. 97 N. 41). Soweit die hypothetische Kausalität auf
Tatsachen gründet, liegt die Beweislast bei der Klägerin mit dem Beweismass der
überwiegenden Wahrscheinlichkeit (SCHALLER, Handbuch des Vermögensverwal-
tungsrechts, Grundlagen-Haftung-Zivilprozess-Aufsicht-Strafrecht, 2013,
Rz. 553 ff., 557). Insoweit es um die Adäquanz geht, handelt es sich um eine
Rechtsfrage, welche der Beweisführung nicht zugänglich ist (u.a. BGE 132 III 715;
BGer Urteil 4A_275/2013 vom 30. Oktober 2013 E. 5.1). Grundsätzlich unter-
scheidet die Rechtsprechung auch bei Unterlassungen zwischen natürlichem und
adäquatem Kausalzusammenhang. Während bei Handlungen die wertenden Ge-

- 106 -
sichtspunkte erst bei der Beurteilung der Adäquanz zum Tragen kommen, spielen
diese Gesichtspunkte bei Unterlassungen in der Regel schon bei der Feststellung
des hypothetischen Kausalverlaufs eine Rolle. Es ist daher bei Unterlassungen in
der Regel nicht sinnvoll, den festgestellten oder angenommenen hypothetischen
Geschehensablauf auch noch auf seine Adäquanz zu prüfen. Die Feststellungen
des Sachrichters im Zusammenhang mit Unterlassungen sind daher entspre-
chend der allgemeinen Regel über die Verbindlichkeit der Feststellungen zum na-
türlichen Kausalzusammenhang für das Bundesgericht bindend; nur wenn die hy-
pothetische Kausalität ausschliesslich gestützt auf die allgemeine Lebenserfah-
rung festgestellt wird, unterliegt sie dessen freien Überprüfung (BGer Urteil
4A_258/2020 vom 11. November 2020 E. 3.4.2 m.H.).
Ein Selbstverschulden des Geschädigten oder Drittverschulden beseitigt den
rechtlich relevanten adäquaten Kausalzusammenhang in der Regel nicht, selbst
wenn das Verschulden des Geschädigten oder des Dritten dasjenige des Schädi-
gers übersteigt. Nur wenn das Selbst- oder Drittverschulden bei wertender Be-
trachtung derart intensiv ist, dass es die ursprüngliche vom Schädiger gesetzte
Ursache gleichsam verdrängt und als unbedeutend erscheinen lässt, entfällt die
rechtliche Relevanz der ursprünglichen Ursache (BGE 116 II 519 E. 4b S. 524;
dem folgend BGE 130 III 182 E. 5.4 S. 187-188). Beseitigt das Selbstverschulden
den adäquaten Kausalzusammenhang nicht, so haftet der Schädiger dennoch
zunächst für den ganzen Schaden. Bei der Schadenersatzbemessung wird das
Verhalten des Geschädigten jedoch berücksichtigt (vgl. KÖ-
NIG/TURNHERR/TURNHERR, a.a.O., S. 52 f.).
5.5.2.2.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte
a) Klägerin
Die Klägerin behauptet, die aufgezeigten Pflichtverletzungen durch die Beklag-
ten 2 seien mitursächlich für die Mängel des Flachdachs und für das komplette
Versagen der Flachdachabdichtung. Dass diese nach allgemeiner Lebenserfah-
rung zu den vorliegenden Mängeln, insbesondere zu Undichtigkeiten einer Flach-
dachabdichtung hätten führen können, ergebe sich aus der folgenden, bezeich-

- 107 -
nenden Aussage des Gutachters: «Mangelnde Planung und Kontrolle wie auch das nicht
feststellen von Mängeln wie Abweichungen gegenüber dem Werkvertrag oder Abweichungen zu
den Regeln der Baukunde, den einschlägigen Regelwerken wie Schweizer Normen, SIA Normen
und weiteren Regelwerken der Fachverbände, im vorliegenden Falle z.B. suissetec, Gebäudehülle
Schweiz, Pavidensa usw. ermöglichen es, dass sich Mängel im Bauwerk einschleichen oder man-
gels Fachwissen von Bauarbeitern, in diesem Falle Flachdachabdichter, ergeben. Dies kann, wie
im vorliegenden Fall, zu Undichtigkeiten einer Flachdachabdichtung führen oder dies wenigstens
begünstigen.» (act. 3/6, S. 16) (act. 1 Rz. 178, 204, 562; act. 53 Rz. 611, 675, 807).
Er habe auch ausdrücklich festgehalten, dass die mangelhafte Wahrnehmung der
Kontroll- und Überwachungspflichten im Rahmen der Bauleitung durch die Be-
klagte 2 ein wesentlicher Anteil an der Mangelhaftigkeit des D._____-Hallendachs
gehabt habe: «Die Kontrolle der Arbeitsausführung der Unternehmer und die Einhaltung der
einschlägigen Regelwerke sind hier wesentliche Punkte. Die Differenzen zwischen Werkvertrag,
Planunterlagen, Anweisungen und den schlussendlich vorliegenden ausgeführten Arbeiten zeigen,
dass hier die Bau-«Leitung» und die entsprechenden Kontrollen und Korrekturen versagt haben.»
(act. 53 Rz. 805 f.; act. 3/6 S. 16). Insbesondere die fehlende Beaufsichtigung des
Unternehmers und die fehlende Durchsetzung der Werkausführung gemäss
Werkvertrag und Regeln der Baukunde seien natürlich und adäquat kausal für die
nachmaligen Mängel und das ganzheitliche Versagen des D._____-Hallendachs
gewesen (act. 1 Rz. 563; act. 53 Rz. 612). Hätte die Beklagte 2 die Überwa-
chungs- und Kontrollaufgaben wahrgenommen, so hätte sie in Bezug auf die
Dachwassereinläufe, den Untergrund, die Bauzeitabdichtung, die Tagesabschot-
tungen und die Kontrollstutzen korrigierend eingreifen können (act. 1 Rz. 543 f.,
565 f.; act. 53 Rz. 499 f., 614 f., 836 ff.). Bei Durchführung einer ordnungsgemäs-
sen Abnahme des Werkes hätten Mängel wie fehlende Kontrollstutzen festgestellt
und gerügt und der Unternehmer zur Nachbesserung angehalten werden können
(act. 1 Rz. 274). Das Gutachten weise die zahlreichen, von der Beklagten 1 und
der Beklagten 2 zu verantwortenden Mängel und Unzulänglichkeiten nach (act. 53
Rz. 1014). Gemäss Gutachter habe das Dach derart viele Mängel und undichte
Stellen aufgewiesen, dass es bereits kurz nach der Fertigstellung zu den ersten
Wasserinfiltrationen gekommen sein müsse: «... ergeben sich derart viele Variationen,
dass davon ausgegangen werden muss, dass bereits kurz nach Fertigstellung der Flachdachar-
beiten Infiltrationen in den Baukörper stattgefunden haben müssen.» (act. 53 Rz. 703, 713,
891 ff.; act. 1 Rz. 200; act. 3/6 Antwort auf Frage 1.b, S. 9). «Das Wasser konnte fak-

- 108 -
tisch von irgendwoher in den Eindringbereich der Betonunterkonstruktion kriechen. Es hat sich in
den verschiedenen Schichten verbreitet. Als Beispiele von Ursachen für das Eindringen von Was-
ser in das Dach nenne ich hier undichte Abdichtungsanschlüsse an Einfassungen der Einzelan-
schlagspunkte der Absturzsicherung, nicht abgeschottete Dachwassereinläufe, die zudem noch
falsche Anschlussbreiten an Klebeflächen und undichte Verklebungen der Abdichtung auf die An-
schlussflächen aufweisen. Alles Eindringstellen, die auf Niveau Abdichtung liegen und fehlerhaft
sind.» (act. 1 Rz. 201; act. 53 Rz. 714; act. 3/6, Frage 2, S. 10). Insbesondere
durch die mangelhafte und entgegen den Vereinbarungen sowie den Regeln der
Baukunde erstellte Bauzeitabdichtung sei dieses Wasser auch ins Gebäudeinnere
gelangt und habe dort erhebliche Schäden verursacht (act. 53 Rz. 1014). Das
beim D._____-Hallendach eingedrungene Wasser sei weder von der oberen bi-
tuminösen Dachabdichtung und ihren abgedichteten Rändern, noch durch die
vorgeschriebenen Dachschottenabdichtung, noch von der unteren bituminösen
Bauzeitabdichtung abgehalten worden (act. 53 Rz. 47, 549 ff.).
Die Klägerin bestreitet, dass das Anschneiden des westlichen Dachrands die ein-
zige Ursache für Wasser im Dach gewesen sei. Der Gutachter habe ausdrücklich
festgehalten, dass bei der Erstellung des Oblichts und der Veränderung des pro-
visorischen Dachrandes westseitig Fehlleistungen durch den Baumeister und den
Flachdachunternehmer entstanden seien, was sich nicht von der Hand weisen
lasse. Jedoch: «Dies kann nicht als alleinige Ursache für die Wasserinfiltration dienen.»
(act. 53 Rz. 694; act. 3/6 Frage 2, S. 10). Der Gutachter habe festgehalten: «Es
bestehen mehrere Möglichkeiten und Wege, wie das Wasser in den Baukörper finden konnte.»
(act. 3/6, Frage 1a, S. 9). Sowie: «Gemäss meinen vorangegangenen Aussagen zur Pla-
nung, den Aussagen zur Erstellung des Werkes und den gewonnenen Erkenntnissen während
den Untersuchungen komme ich zum Schluss, dass die Ursache für das Eindringen von Wasser
im Frühjahr 2015 nicht nur bei einer Fehlleistung des Baumeisters zu suchen ist. Vielmehr liegt
nahe, dass dieses zusätzliche Wasser den bestehenden Wassergehalt innerhalb der Flachdach-
konstruktion noch summierte. Ich gehe davon aus, dass eine Kumulierung von negativen Umstän-
den zu dem Schaden in der Akustikdecke geführt hat .... » (act. 3/6, S. 24) (act. 53 Rz. 891).
Weiter habe der Gutachter festgehalten, dass sich parallel zum Dachübergang an
den Anbau eine Abschottung befunden habe, die jedoch undicht gewesen sei.
Erst dadurch habe Wasser in den Dachbereich der D._____-Halle eindringen
können. «Dementsprechend war die komplette Wärmedämmung im Bereich zwischen Dach-
übergangskonstruktion und der Abschottung nass.» (act. 53 Rz. 696, 708 ff.; act. 3/6 Fra-

- 109 -
ge 3d, S. 21). Die Klägerin bestreitet denn auch, dass die Kosten für die Sondie-
rungen und Sofortmassnahmen an der Akustikdecke von der Klägerin selbst zu
tragen seien. Der Kausalzusammenhang zwischen den Mängeln am D._____-
Hallendach und dem Wassereintritt in die Akustikdecke sei gegeben, nachdem
feststehe, dass die obere bituminöse Dachadichtung undicht und die untere bi-
tuminöse Bauzeitabdichtung unterläufig gewesen sei. Dem stehe nicht entgegen,
dass der genaue Verlauf der Wassereintritte selbst durch den Gutachter nicht
exakt hätte bestimmt werden können. Es genüge, dass dieser festgestellt habe,
dass so viele Möglichkeiten von Wassereintritten bestanden, dass für ihn keine
Zweifel daran bestehen würden, dass die Wassereintritte als Folge der Mängel
des Flachdachs zum Wassereintritt ins Innere der D._____-Halle und zur partiel-
len Zerstörung der Akustikdecke geführt hätten (act. 53 Rz. 887 ff.).
Für den Kausalverlauf und für den als Folge der Fehlleistungen der Beklagten er-
forderlich gewordene Totalersatz des D._____-Hallendachs sei es unerheblich,
dass bei der westlichen Dachranderweiterung mutmasslich Wasser ins Dach ein-
gedrungen sei. Weil die Bauzeitabdichtung unterläufig gewesen sei, wäre der To-
talersatz auch erforderlich gewesen, wenn bei der westlichen Dachranderweite-
rung kein Wasser eingetreten wäre (act. 53 Rz. 937). Im Übrigen sei die Wasser-
infiltration als Folge der westlichen Dachranderweiterung nur deshalb verheerend
gewesen, weil die Beklagte 1 entlang des westlichen Dachrandes keine durchge-
hende dichte Abschottung als Absicherung gegen eindringendes Wasser erstellt
habe. Hätte die Beklagte 1 unter der Bauleitung der Beklagten 2 die Abschottung
dicht erstellt, hätte die Verbreitung von Wasser im Dach verhindert werden kön-
nen. Die Beklagte 2 hätte dies sicherstellen müssen (act. 53 Rz. 938, 711). Irrele-
vant sei, ob im Bereich des Neuen Vorbaus neben den von den Beklagten zu ver-
tretenden Mängeln weitere Schäden entstanden seien. Selbst wenn solche ge-
ringfügigen Verletzungen der Dachhaut entstanden und dadurch Wasser ins Dach
eingedrungen sein sollte, wären dies keine erheblichen Mengen gewesen (act. 53
Rz. 704 ff.). Selbst die Beklagte 2 anerkenne, dass das D._____-Hallendach
Mängel aufweise (vgl. act. 12 Rz. III.1.5 Ziffer 32 f. S. 15). Sie spreche selbst von
«Mängeln» in der Mehrzahl. Die Behauptung, dass ausschliesslich der unsorgfäl-
tige Umgang mit dem westlichen Dachrandprovisorium bei der Erstellung des

- 110 -
Neuen Vorbaus für die Wasserinfiltrationen in die Akustikdecke ursächlich sein
solle, sei damit klarerweise nicht haltbar. Entsprechend könne selbst ein Wasser-
eintritt an jener Stelle nicht dazu führen, dass die Beklagte 2 aus ihrer Verantwor-
tung entlassen werde. Der Kausalzusammenhang zwischen dem Fehlverhalten
der Beklagten 2 und den der Klägerin entstandenen Kosten liege auf der Hand
(act. 53 Rz. 891 ff.).
Mit der Mitteilung der Beklagten 2 an die Klägerin, dass auf diesem Untergrund
das von der Klägerin gewünschte Flachdach nicht erstellt werden könne, hätte der
gesamte Schaden verhindert werden können (vgl. act. 3/6) (act. 1 Rz. 565 f.;
act. 53 Rz. 499 f., 614 f.). Zudem behauptet die Klägerin bei diversen Kostenposi-
tionen, dass diese natürlich und adäquat kausale Folge der mangelhaften Projek-
tierung und Bauleitung seien (act. 1 Rz. 274 ff.; act. 53 Rz. 225 ff.). Der Rückbau
des D._____-Hallendachs sei aus Sicht des Gutachter «nicht nur vertretbar, sondern
nötig» gewesen (act. 53 Rz. 41, 220, 1014; act. 3/6 S. 30).
b) Beklagte 2
Die Beklagte 2 bestreite die klägerischen Pauschalvorwürfe betreffend Kausalität
(act. 61 Rz. Zu 612). Zwar seien Mängel (Undichtigkeit der Flachdachabdichtung
inklusive Undichtigkeit bei den Abschottungen; durchfeuchtete Wärmedämmung;
nicht funktionierende Bauzeitabdichtung) vorhanden (act. 12 Rz. III.1. 32 ff., III.4
1; act. 61 Rz. Zu 1003). In Anbetracht dieser Mängel sei ein Totalersatz des
D._____-Hallendachs gerechtfertigt gewesen (act. 12 Rz. III.1 35). Die Beklagte 2
habe aber keine Mängel am Dach über der D._____-Halle verursacht, erst recht
nicht das komplette Versagen der Flachdachabdichtung (act. 61 Rz. Zu 611 1).
Die nicht fachmännische Ausführungen der Arbeiten am Flachdach (Neuer Vor-
bau) samt Oblicht des Neuen Vorbaus – bei der (mit einer Motorsäge) die Abdich-
tung zerstört und die noch bestehende Abschottung auf der Westseite "unterbro-
chen" und "abgeschnitten" worden sei – hätten zu erheblichen Leckagen im Dach
über der D._____-Halle geführt. Die Klägerin habe das Leck/Loch in der Abdich-
tung beim Oblicht des westlichen Anbaus, durch welches grosse Wassermengen
hätten eindringen können, während sechs Monaten offen gelassen. Dies sei die

- 111 -
entscheidende Ursache für die Undichtigkeit des Dachs. Weiter habe die Klägerin
oder ihre Hilfspersonen den provisorischen Wasserspeier bei der Erstellung des
westlichen Vorbaus durch ein Provisorium ersetzt. Es sei ein Wasserablauf durch
die Betondecke und sogar durch Elektroleitungen gebohrt worden. Eine ord-
nungsgemässe Entwässerung des Dachs über der D._____-Halle sei nicht mehr
gewährleistet gewesen. Scheinbar hätten die Klägerin und ihre Hilfspersonen die
Dachentwässerung beim westlichen Vorbau völlig vergessen. Zudem sei das
Dach als Materiallager genutzt worden. Die Ursache der Wassereintritte ins Inne-
re der D._____-Halle liege ausschliesslich in der äusserst unsorgfältigen Planung
und Ausführung des Übergangs (Dachrandes) vom westlichen Anbau zur
D._____-Halle samt Oblicht durch die Klägerin und ihre Hilfspersonen (act. 61
Rz. Zu 47, 66 2, 546, 672-676, 693-698, 699-700, 706, 709-710 2, 821, 872-874;
act. 12 Rz. III.1 24, 37 ff., III.3 Zu 138). Dies habe auch der Parteigutachter
AC._____ festgestellt und AB._____ sei zum selben Schluss gekommen (act. 12
Rz. III.3 Zu 159-168). Zudem zeige es sich auch daran, dass die Wassereintritte
im Innern der D._____-Halle – was unbestritten sei – ziemlich genau unter jener
Stelle lägen, wo sich das Leck bei der Abdichtung beim Oblicht des westlichen
Anbaus befände. Weiter hätten sich – was ebenfalls unbestritten sei – nie irgend-
welche Wassereintritte oder Wasserspuren in der D._____-Halle ergeben, bevor
das Dach des westlichen Anbaus samt Oblicht im Winter 2014/15 ausgeführt
worden sei. Das Dach sei vorher dicht gewesen (act. 61 Rz. Zu 546 14, 551-554,
712-714; act. 12 Rz. III.1 25 f., III.3 Zu 4 3, 51 1). Die Klägerin habe in einem
Schreiben vom 17. April 2015 gegenüber der V._____ AG die Ausführung des
Neuen Vorbaus als Ursache für das stehende Wasser wie folgt gerügt (act. 12
Rz. III.1 24, III.3 Zu 4, 140 1; act. 61 Rz. Zu 546 5): "Am westlichen Abschluss des Da-
ches der D._____-Halle wurde von der Firma V._____ AG die Dachaufklebung aufgeschnitten, um
den provisorischen Anschluss für das neue Dach 'Vorbau', welches an das Dach 'D._____-Halle'
anschliesst, zu erstellen. Die darauf folgende Aufklebung wurde nicht sachgemäss ausgeführt.
Dies führte zu einer Wasserunterlaufung des bestehenden Daches D._____-Halle." (act. 3/22).
Gemäss den Ausführungen vom 10. Juli 2015 im Untersuchungsbericht des von
der Klägerin beigezogenen Experten AA._____ sei die Stelle beim Oblicht durch
"das Aufschneiden der Abdeckung offensichtlich zum Leck, bei welchem dann Wasser ins Dach
eindrang", geworden (act. 3/8, S. 13, Ziff. 4.5.1), was alle Parteien anerkannt hätten

- 112 -
(act. 61 Rz. Zu 546 6). Die Schäden im westlichen Teil des Dachs stünden somit
nicht in Zusammenhang mit den Tätigkeiten der Beklagten (act. 61 Rz. Zu 546 13)
und ihre Haftung komme von vornherein nur für die Hälfte der Sanierung des
D._____-Hallendachs in Frage (act. 12 Rz. III.1. 49). Auch der Gutachter habe die
mangelhafte Planung und Ausführung des westlichen Vorbaus kritisiert: "Dass bei
der Erstellung des Oblichts und der Veränderung des provisorischen Dachrandes westseitig Fehl-
leistungen durch den Baumeister und den Flachdachunternehmer entstanden sind, lassen sich
nicht von der Hand weisen." (act. 3/6 S. 10). "Zum Thema Bauleitung und Kontrolle der Ar-
beitsvorgänge und -resultate muss bemerkt werden, dass im Hinblick auf unsachgemässe Hand-
lungen des Baumeisters und des Flachdachunternehmers des westseitigen Anbaus der D._____-
Halle entsprechende Interventionen der Bauleitung nötig gewesen wären. Mit Sicht auf das Resul-
tat und den entsprechenden Schaden (Bericht AA._____ und AB._____) muss von einer Vernach-
lässigung der Bauleitungspflichten ausgegangen werden. Mit den entsprechenden Reaktionen und
Bauleitungsanweisungen hätte der Schaden an der Akustikdecke der D._____-Halle bei einer um-
sichtigen Planungs- und Arbeitsweise im Anschlussbereich D._____-Halle/Anbau allenfalls verhin-
dert werden können ... " (act. 3/6 S. 20) "In Bezug auf die Dichtigkeit der D._____-Halle spielte
die Errichtung des Dachs des westseitigen Anbaus zur D._____-Halle eine wesentliche Rolle. Die-
se Arbeiten hätten auch wesentlich fachmännischer durchgeführt und geplant werden müssen.
Entsprechende Fehlleistungen des Baumeisters wurden zwar korrigiert. Aber beim vorliegenden
Resultat müssen wiederum die Arbeiten des Flachdachunternehmers bemängelt werden."
(act. 61 Rz. Zu 626-628 1; act. 12 Rz. III.1 41). Die harsche Qualifikation des Gut-
achters des D._____-Hallendachs als eines zum Untergang geweihten Dachs sei
nur wegen der massiv unsorgfältigen Planung und Ausführung des westlichen
Anbaus durch die Klägerin und ihre Hilfspersonen erklärbar. Nur deswegen hätten
sich Wassereintritte ins Innere ergeben und hätte das Dach vollständig ersetzt
werden müssen (act. 61 Rz. Zu 220, 546, 626-628 2, 655-671). Der Gutachter sei
insoweit einem Irrtum unterlegen, als er angenommen habe, die Arbeiten für die
D._____-Halle und den Vorbau seien von den gleichen Parteien geleitet und aus-
geführt worden (act. 12 Rz. III.42; act. 61 Rz. Zu 803-807 16 ff.). Selbst die Kläge-
rin anerkenne, dass sie mit dem unsorgfältigen Aufschneiden des Dachrandes ei-
ne massgebliche Ursache für den Schaden am Dach über der D._____-Halle ge-
setzt habe. Zumindest aber habe die Klägerin den von ihr behaupteten Schaden
im Sinne von Art. 44 OR massgeblich verschlimmert (act. 61 Rz. Zu 693-698
3 ff.).

- 113 -
Das Gutachten zeige auch, dass die Beklagte 1 Flachdacharbeiten mangelhaft
ausgeführt habe (act. 12 Rz. III.1 44). Gemäss Gutachten befänden sich auch
Undichtigkeiten (Leckstellen) in der Abdichtung des Flachdachs im östlichen Be-
reich, und zwar in der Form undichter Schweissnähte (act. 61 Rz. Zu 546 15;
act. 12 Rz. III.3 54). Gleiches in Bezug auf die mangelhafte Ausführung des
Werks durch die Beklagte 1 habe auch Privatgutachter AC._____ festgehalten
(act. 12 Rz. III.3 54, 60). Im Gutachten fehle allerdings eine einigermassen klare
Zuordnung und Abgrenzung der Ursachen der Undichtigkeiten und Wasserinfiltra-
tionen: "Es bestehen mehrere Möglichkeiten und Wege, wie das Wasser in den Baukörper finden
konnte." (act. 12 Rz. III.45; act. 3/6 S. 9). Parteigutachter AC._____ habe es über-
nommen, die Ursachen der Wasserinfiltrationen dem jeweiligen Ereignis – ur-
sprüngliche Ausführung durch die Beklagte 1 und nachträglichen Anbau durch die
Klägerin – zuzuordnen. Er sei dabei zu folgendem Ergebnis gekommen: "Das
Schadensbild bei der Wärmedämmung gemäss dem Plan 'Wärmedämmung Feuchtegehalt' des
Experten F._____ weist auf Feuchtigkeit in der Wärmedämmung im östlichen und westlichen Be-
reich, nicht jedoch im mittleren Bereich hin. Aus dem Plan 'Resultat Gasleckortung' von F._____
vom 22. Juni 2016 ergibt sich das folgende: Im östlichen Teil sind wesentlich mehr undichte
Schweissnähte und sonstige Leckstellen feststellbar als im westlichen Bereich. Es wurden vor al-
lem im Bereich des westlichen Anbaus Undichtigkeiten in der Abdichtung festgestellt. (…) Auf-
grund der festgestellten Leckagen und Feuchtigkeitsbereiche ist ziemlich wahrscheinlich, dass die
Feuchtigkeit westseitig durch den nachträglich, im Anschlussbereich (unfachmännisch) erstellten
westlichen Anbau verursacht wurde. Dieser Anbau wurde allerdings von anderen Unternehmern
ausgeführt. Für den östlichen Bereich ist aufgrund des Schadenbildes anzunehmen, dass die dor-
tigen Wassereintritte bei der Ausführung 2012 verursacht wurden. Für die eine Hälfte des Daches
(ostseitig) ist somit der ursprünglich beauftragte Flachdachunternehmer und für die andere Hälfte
(westseitig) die nachher beigezogenen Unternehmer verantwortlich. Da die Wassereintritte in die
darunter liegende D._____-Halle lokal und zeitlich mit dem Anbau auf der Westseite zusammen-
fallen, ist anzunehmen, dass die Ausführung des Anbaus die alleinige Ursache für diese Was-
sereintritte in die D._____-Halle darstellt." (Expertise AC._____, S. 5). Demnach habe
die eine Hälfte des Flachdachs über der D._____-Halle wegen der mangelhaften
Ausführung der (nachträglichen) Flachdacharbeiten samt Oblicht bei der Erstel-
lung des westlichen Anbaus (Vorbaus) durch die Klägerin saniert werden müssen,
die andere Hälfte wegen mangelhafter Arbeiten der Beklagten 1 (act. 12 Rz. III.1
46 ff., III.4 2 f.). Wegen Mitverursachung der Undichtigkeit habe die Klägerin min-
destens die Hälfte der Kosten zu tragen. Kosten im Zusammenhang mit der Akus-

- 114 -
tikdecke gingen vollumfänglich zulasten der Klägerin; diese seien ausschliesslich
durch die mangelhafte Ausführung des westlichen Vorbaus verursacht (act. 12
Rz. III.4. 7 f.). Nach Auffassung der Beklagten 1 habe sie allerdings diese Undich-
tigkeiten nicht verursacht. Sollte die Auffassung der Beklagten 1 tatsächlich richtig
sein, so entfiele eine Haftung der Beklagten. An anderer Stelle behauptet die Be-
klagte 2, für allfällige Undichtigkeiten in der Abdichtung sei sie sowieso nicht ver-
antwortlich. Die Klägerin behaupte zu Recht nicht, dass die Beklagte 2 die Un-
dichtigkeit des Flachdachs hätte erkennen und verhindern können. Dies sei auch
offensichtlich, wenn man bedenke, dass selbst der Gutachter die Leckstellen erst
nach der Gasleckortung habe feststellen können. Sie bestreite in der Replik denn
das entsprechende Vorbringen der Beklagten 2 in ihrer Klageantwort, S. 40,
Ziff. 117 auch nicht. Undichtigkeiten wäre nur erkennbar gewesen, wenn die Be-
klagte 2 bei der Ausführung der Arbeiten immer neben dem Arbeitnehmer der Be-
klagten 1 gestanden hätte; dies sei aber weder gefordert noch zumutbar (act. 61
Rz. Zu 84-87, 546 14 ff., 563-566 1, 803-807 16 ff., 837 2; act. 12 Rz. III.1 42,
117).
Der Vollständigkeit halber zu erwähnen sei, dass für den Totalersatz des Daches
und die Wasserinfiltrationen die (bestritten) mangelhaften Dachränder und Dach-
entwässerung nicht ursächlich gewesen seien. Dies habe die Beklagte 2 bereits in
der Klageantwort behauptet und die Behauptungen seien von der Klägerin nicht
bestritten worden (act. 61 Rz. Zu 555-562; act. 12 Rz. III.1 50, 84, 99 f., III.4 11;
Gutachten AC._____ S. 12, 7). Weiter könnten auch angebliche Schäden an der
Bauzeitabdichtung/behauptete Pflichtverletzungen, einschliesslich die von der
Klägerin behauptete fehlende Vorbehandlung des Betonuntergrundes, für die Un-
dichtigkeit des Flachdachs nicht kausal sein (act. 12 Rz. III.1 107 ff., III.3 Zu 198-
199, III.4 5). Die Bauzeitabdichtung habe definitionsgemäss nur die Funktion einer
provisorischen Abdichtung während der Bauzeit. Sie habe nicht die nachherige
Dichtigkeit des Daches sicherstellen müssen. Nach ihrer Fertigstellung überneh-
me die Abdichtung die Funktion, das Gebäude vor Wassereintritten zu schützen
(act. 61 Rz. IV. Zu 79 und 80, 6, 81 2, 546 25; act. 12 Rz. III.1 109, III.3 Zu 198-
199, III.4 5). O._____ habe kein Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit im
Rahmen der Ausführung der Bauzeitabdichtung feststellen können (act. 12

- 115 -
Rz. III.1 113; act. 61 Rz. Zu 571-585 2, 808-811 4). Hätte die Dampfbremse ihre
Funktion als Bauzeitabdichtung nicht erfüllt, so wären sofort Wassereinbrüche
durch Verfärbungen etc. an der damals bereits montierten Akustikdecke in der
D._____-Halle feststellbar gewesen (act. 12 Rz. III. 1 114 ff.). Die Klägerin be-
haupte zu Recht nicht, dass die Beklagte 2 die Undichtigkeit der Dampfsperre hät-
te erkennen und verhindern können. Dies sei auch offensichtlich, wenn man be-
denke, dass selbst der Gutachter die Leckstellen erst nach der Gasleckortung ha-
be feststellen können (act. 12 Rz. III.1 117). Im Übrigen hätten etwaige Undichtig-
keiten in der Dampfbremse auf keinen Fall den Ersatz des ganzen Flachdachs
gerechtfertigt; dies wäre unverhältnismässig gewesen (act. 61 Rz. Zu 546 32).
Weiter hätten die Kontrollstutzen keinen Einfluss auf die Dichtigkeit. Sie dienten
lediglich der Kontrolle, ob und wo ein Dach allenfalls Undichtigkeiten aufweise.
Die Klägerin hätte dartun und beweisen müssen inwieweit das Anbringen von
Kontrollstutzen einen Schaden wegen Undichtigkeit des Daches verhindert hät-
ten. Die Klägerin habe dazu keine Angaben gemacht, mangels Kausalität sei der
Klägerin dadurch kein ersatzfähiger Schaden entstanden (act. 61 Rz. Zu 605 3 f.).
Ausserdem hätte sich bei einem anderen Verhalten der Beklagten 2 im Zusam-
menhang mit der Abnahme am Zustand des Dachs nichts geändert. Die von der
Klägerin behauptete fehlende Abnahme sei für deren Schaden nicht kausal
(act. 12 Rz. III.1 123). Schliesslich bestreitet die Beklagte 2 auch die Kausalität in
Bezug auf verschiedene Kostenpositionen (u.a. act. 12 Rz. III. Zu 279-281, 290-
292, 299-301, 308-311, 350-352, 356-359, 386-389, 398-401, 402-405, 412-417,
418-459 9) und generell die gesamte Kausalkette bis hin zu den Kosten/zum
Schaden (vgl. u.a. act. 61 Rz. Zu 614).
Zusammengefasst hält die Beklagte 2 fest, dass keine "Rundum-" oder Voll-
kaskohaftung der Bauleitung bestehe. Die Klägerin müsse deshalb dartun und
beweisen, welche Kontroll- und Überwachungsmassnahme die Beklagte 2 im
konkreten Fall pflichtwidrig nicht vorgenommen habe bzw. welche konkret gebo-
tene Aufsichtspflicht die Beklagte 2 missachtet und welchen Mangel oder Scha-
den dies verursacht habe. Die pauschalen Ausführungen der Klägerin genügten
diesen Anforderungen nicht (act. 61 Rz. Zu 599-602, 803-807). Der Gutachter ha-
be sich zwar zur Verantwortlichkeit der Bauleitung geäussert. Allerdings seien

- 116 -
seine Ausführungen (z.B. act. 3/6 S. 16) derart pauschal gehalten, dass diese
nicht als hinreichende Substantiierung für irgendwelche konkreten Fehler der
Bauleitung dienen könnten. Hinzu komme, dass der Gutachter fälschlicherweise
immer auch die Ausführungen des westlichen Anbaus/Neuen Vorbaus mitgemeint
habe (act. 61 Rz. Zu 803-807 16 ff.).
5.5.2.2.3. Würdigung und Zwischenfazit
Pflichtverletzungen der Beklagten 2 liegen, wie in Ziffern 5.5.2.1.4 und 5.5.2.1.5
festgehalten, vor. Die Beklagte 2 hält zudem selber fest, dass das D._____-
Hallendach Mängel (Undichtigkeit der Flachdachabdichtung inklusive Undichtig-
keit bei den Abschottungen; durchfeuchtete Wärmedämmung; nicht funktionie-
rende Bauzeitabdichtung) aufgewiesen hätte und es undicht gewesen sei (Zif-
fer 5.5.2.2.2b). Dass die Behebung der Mängel Kosten und bei der Klägerin damit
einen Schaden verursacht hat, liegt auf der Hand. Dass die Neuerstellung des
Dachs gerechtfertigt war, hat die Beklagte 2 zudem anerkannt, wenn auch nicht
den Schaden selbst. Es bleibt die strittige Frage zu beantworten, ob die Mängel
und damit auch der Schaden verhindert worden wären, wenn die Beklagte 2 ihre
Pflichten nicht verletzt hätte bzw. ob der Schaden auch bei Vornahme der unter-
lassenen Handlung eingetreten wäre.
Der Gutachter hat den Kausalzusammenhang zwischen den Pflichtverletzungen
und den Mängeln bejaht (act. 3/6 S. 16, 9 f.). Durch die Erfüllung der Überprü-
fungs- und Kontrollpflichten hätte der Schaden zumindest teilweise verhindert
werden können, da die Arbeiten diesfalls teils anders ausgeführt worden wären.
Hätte die Beklagte 2 die Dachwassereinläufe und den Untergrund kontrolliert, die
Bauzeitabdichtung im Verbund durchgesetzt, für die richtige Umsetzung des Ta-
gesabschottungen und den Einbau der Kontrollstutzen gesorgt, wäre das Dach
dichter gewesen und der Schaden zwar nicht verhindert worden, aber wohl kleiner
ausgefallen. Eine Verletzung der Sorgfaltspflichten der Beklagten 2 bei der Ab-
nahme ist weiter kausal für den Schaden und zwar weil die bekannten Mängel
dadurch nicht zeitnah behoben wurden.
Die Pflichtverletzungen der Beklagten 2 und die Unterlassungen der Klägerin bzw.
in ihrem Auftrag von Dritten am Neuen Vorbau ausgeführten Arbeiten bilden Teil-

- 117 -
ursachen für den Schaden; der Gutachter spricht von Kumulierung von negativen
Umständen, die zu dem Schaden in der Akustikdecke geführt hätten (act. 3/6
S. 24). Die Fehlleistungen bei der Erstellung des Oblichts und der Veränderung
des provisorischen Dachrandes westseitig waren nicht alleinige Ursache für die
Wasserinfiltration (act. 3/6 Frage 2, S. 10). Vielmehr habe es laut Gutachter meh-
rere Möglichkeiten und Wege gegeben, wie das Wasser in den Baukörper hätte
finden können (act. 3/6, Frage 1a, S. 9). Der Schaden ist damit auf verschiedene
Ursachen zurückzuführen. Dass die Arbeiten der Beklagten 1 für den Schaden
(zumindest in Bezug auf die östliche Dachhälfte) mitkausal sein könnten, stellt die
Beklagte 2 denn auch nicht in Abrede, sie beruft sich primär auf ihre fehlende
Verantwortlichkeit als Planerin. Als Bauleiterin war sie für die Überwachung und
damit für die Mängel aber durchaus mitverantwortlich. Die Unterlassung der Klä-
gerin (Offenlassen eines Lochs) und die Arbeiten der von ihr beauftragen Dritten
am Neuen Vorbau führen in Bezug auf den Gesamtschaden nicht zu einer Unter-
brechung des adäquaten Kausalzusammenhangs. Vielmehr haben die von der
Klägerin und den von ihr beauftragten Dritten sowie die Beklagte 2 gesetzten Ur-
sachen zusammengewirkt und ihn gegenseitig vergrössert. Wäre die Bauzeitab-
dichtung im Verbund, d.h. nicht unterläufig erstellt worden, hätten Wassereindrin-
gungen in die D._____-Halle zumindest reduziert werden können.
Festzuhalten ist, dass es gemäss jüngster bundesgerichtlicher Rechtsprechung
nicht realistisch ist, zu verlangen, dass die Parteien konkrete Ausführungen zur
Kausalität zwischen Mängeln und Feuchtigkeitsschäden sowie eine klare Zuord-
nung der Schadensposten zu den einzelnen Mängeln machen. Kläger verfügen in
solchen Bauprozessen nicht notwendigerweise über das erforderliche Fachwis-
sen, um die Auswirkungen der einzelnen Mängel auf die Baute in technischer
Hinsicht zu eruieren. Der Umstand, dass ein Experte den behaupteten Kausalzu-
sammenhang bejaht, muss genügen, auch wenn dieser die technischen Modalitä-
ten des Kausalzusammenhangs nicht detailliert darlegt. Nicht selten ist ein Scha-
den auf verschiedene Ursachen zurückzuführen. Die mit dem multikausalen Ver-
lauf des Schadensfalles verbundenen technischen und praktischen Schwierigkei-
ten bei der Zuordnung der Kosten zu den einzelnen Mängeln sollen nicht dazu
führen, dass die Durchsetzung eines materiellen Anspruches mit Hinweis auf die

- 118 -
Substantiierungsanforderungen faktisch verunmöglicht wird. Das Gericht hat nach
seinem Ermessen gestützt auf die abgenommenen Beweise den Anteil der bejah-
ten Mängel am geltend gemachten gesamten Schaden festzusetzen (BGer Urteil
4A_412/2019 vom 27. April 2020 E. 7.4.2, 7.4.2.1, 7.4.2.2). Entsprechend ist
nachfolgend vorzugehen. Die Klägerin hat nach dem Gesagten die Kausalität
zwischen den bestehenden Sorgfaltspflichten und dem Schaden behauptet.
5.5.2.3. Verschulden
Die Klägerin erklärt, es seien keine Umstände ersichtlich, gemäss denen sich die
Beklagte 2 exkulpieren könnte (act. 1 Rz. 564; act. 53 Rz. 498, 613). Insbesonde-
re der Umstand, dass die Beklagte 2 den Unternehmer ungenügend beaufsichtigt
und wesentliche Bauzustände nicht kontrolliert habe, begründe ein schwerwie-
gendes Verschulden der Beklagten 2 am Schaden (act. 1 Rz. 565 f.; act. 53
Rz. 499 f., 614 f.). Die Verantwortlichkeit der Beklagten 2 sei im Gutachten darge-
tan (act. 53 Rz. 546). Die Beklagte 2 bestreitet das Vorliegen eines Verschulden
(act. 12 Rz. III.3 Zu 564-566; vgl. act. 61 Rz. Zu 497, 499). Für Undichtigkeiten sei
sie nicht verantwortlich (act. 61 Rz. Zu 546 18). Die Klägerin mache Pauschal-
vorwürfe, welche bestritten würden (act. 61 Rz. Zu 614).
Da das Verschulden bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen (siehe Zif-
fern 5.5.2.1, 5.5.2.2 und sogleich 5.5.2.4) vermutet wird und sich die Beklagte 2
auf ein reines Bestreiten ihres Verschuldens beschränkt, gelingt ihr keine Exkul-
pation. Das Vorliegen eines Verschuldens ist zu bejahen.
5.5.2.4. Schaden, Schadensberechnung und -ersatzbemessung
5.5.2.4.1. Rechtliches: Schaden
In Bezug auf den Schadensbegriff (Erfüllungsinteresse) siehe Ziffer 4.3.3.
Anwalts- und andere Rechtsverfolgungskosten können Bestandteil eines Scha-
dens bilden, wenn der geltend gemachte Aufwand der Durchsetzung der Forde-
rung des Gläubigers diente, gerechtfertigt, notwendig und angemessen war und
nicht durch eine von einer anwendbaren Prozessordnung vorgesehene Parteient-

- 119 -
schädigung abgedeckt wird (BGE 139 III 190 E. 4; 133 II 361 E. 4.1; 117 II 101
E. 6b; BGer Urteile 4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1.2; 5D_23/2017 vom
8. Mai 2017 E. 4.3.3; 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 3; 4A_127/2011
E. 12.2; 4C.55/2006 vom 12. Mai 2006 E. 4; 4C.11/2003 vom 19. Mai 2003 E. 5).
Eine separate, auf einen materiell-zivilrechtlichen Anspruch gestützte Klage ist für
alle Parteikosten ausgeschlossen, die von der Parteientschädigung nach Art. 95
Abs. 3 ZPO erfasst werden (OGer Urteil NG180001 vom 20. November 2018
E. 4.2.3 verweisend auf BGE 139 III 190 E. 4; BGer Urteile 5A_442/2016 und
5A_443/2016 vom 7. Februar 2017 E. 7.2; 5D_23/2017 vom 8. Mai 2017 E. 4.3.3;
4A_148/2016 vom 30. August 2016 E. 2.4). Art. 95 Abs. 3 ZPO sieht eine Partei-
entschädigung für den Ersatz notwendiger Auslagen (lit. a), die Kosten einer be-
rufsmässigen Vertretung (lit. b) und, in begründeten Fällen, für Umtriebe einer
nicht berufsmässig vertretenen Partei (lit. c) vor. Damit werden sämtliche Anwalts-
und andere Rechtsverfolgungskosten abgegolten, die aufgrund oder doch in en-
gem Zusammenhang mit dem Prozess entstanden sind und ihre Ursache unmit-
telbar in der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung haben (vorprozessuale und pro-
zessuale Kosten). In den "Kosten einer berufsmässigen Vertretung" i.S.v. Art. 95
Abs. 3 lit. c ZPO sind alle Aufwendungen enthalten, die üblicherweise und unmit-
telbar im Zusammenhang mit der Vertretung einer Partei im gerichtlichen Verfah-
ren entstehen. Dazu gehören auch vorprozessuale Anwaltskosten, die – im Zeit-
punkt des Endentscheids retrospektiv betrachtet – für die Vorbereitung des Pro-
zesses oder dessen mögliche Verhinderung notwendig oder nützlich waren, wie
etwa der Aufwand für Instruktion sowie das Studium der Akten oder von Rechts-
fragen (OGer Urteil NG180001 vom 20. November 2018 E. 4.2.4 verweisend auf
HGer ZH Urteile HG140250 vom 31. Januar 2017 E. II.6.9; HG150152 vom
15. März 2017 E. II.1.2.3; HG140233 vom 4. Oktober 2017 E. 12; vgl. auch BGer
Urteile 4A_148/2016 vom 30. August 2016, E. 2.4; 4A_692/2015 vom 1. März
2017 E. 6). Andere Parteikosten, die nicht in diesem Sinne unmittelbar mit dem
Prozess zusammenhängen, werden von Art. 95 Abs. 3 ZPO nicht erfasst und
können grundsätzlich Gegenstand eines zivilrechtlichen Schadenersatzanspru-
ches sein (vgl. BGer Urteile 4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6; 5D_23/2017
vom 8. Mai 2017 E. 4.3.3)

- 120 -
Die Partei, die den Ersatz von Anwalts- oder anderen Parteikosten als materiell-
rechtlichen Schadenersatzanspruchs einklagt, hat substantiiert darzutun, dass die
geltend gemachten Aufwendungen notwendig und angemessen waren, der
Durchsetzung der Schadenersatzforderung dienten und nicht durch eine pro-
zessuale Parteientschädigung gedeckt sind (OGer Urteil NG180001 vom
20. November 2018 E. 4.2.5 verweisend auf BGer Urteile 4A_264/2015 vom
10. August 2015 E. 4.2.2; 4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1; 4A_127/2011
vom 12. Juli 2011 E. 12.4; OGer ZH LB160029 vom 7. März 2017 E. II.8.2-8.3).
Insbesondere hat sie substantiiert darzulegen, dass die Kosten ihre Ursache nicht
unmittelbar in einer gerichtlichen Rechtsdurchsetzung haben; dazu ist auszufüh-
ren, welche Aufwendungen im Einzelnen angefallen sind (Art der Tätigkeit, Dauer,
ausführende Person) und wozu diese im Einzelnen gedient haben (insbesondere
für welches Mandat und in welchem Zusammenhang anwaltliche Leistungen er-
bracht wurden). Erst durch die Darlegung dieser Umstände kann − was Rechts-
frage ist − beurteilt werden, ob es sich hierbei um Parteikosten handelt, die nicht
von einer Parteientschädigung nach Art. 95 Abs. 3 ZPO erfasst werden (OGer Ur-
teil NG180001 vom 20. November 2018 E. 4.2.5 verweisend auf BGer Urteile
4A_692/2015 vom 1. März 2017 E. 6.1; 4A_264/2015 vom 10. August 2015 E. 3;
4A_127/2011 vom 12. Juli 2011 E. 12.4).
Auslagen für Privatgutachten/Abklärungen sind in der Regel nicht zu erstatten.
Dieser Ausschluss ist abzuleiten aus den Materialien sowie dem Numerus clau-
sus der Beweismittel nach Art. 168 ZPO (siehe Ziffer 2.2.2) (URWYLER/GRÜTTER,
in: BRUNNER/GASSER/SCHWANDER [Hrsg.], DIKE-ZPO Kommentar, 2. A., 2016,
Art. 95 N. 20). Wenn das Privatgutachten unmittelbar im Zusammenhang mit dem
Prozess erstellt wurde und zur gehörigen Substantiierung erforderlich / unabding-
bar war, sind die Kosten ausnahmsweise als notwendige Auslagen im Rahmen
der Parteientschädigung zu ersetzen. Soweit eine Entschädigung im Rahmen von
Art. 95 Abs. 3 lit. a ZPO nicht möglich ist, weil die Auslagen nicht als durch den
Prozess veranlasst gelten, können die Kosten für Privatgutachten allenfalls als
Schaden geltend gemacht werden (HGer Urteil HG140250-O vom 31. Januar
2017 E. 3.1.2.7.3; SUTER/VON HOLZEN, in SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen ZPO,

- 121 -
3. A., 2016, Art. 95 N. 33; RÜEGG/RÜEGG, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.],
Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3. A., 2017,
Art. 95 N. 17; GAUCH, a.a.O., Rz. 1523). Unabhängig von ihrer Qualifikation als
prozessualer oder materiell-rechtlicher Anspruch müssen die Kosten notwendig
gewesen sein (BGer Urteil 4A_113/2017 vom 6. September 2017 E. 6.2.5 ), was
von der Klägerin darzutun ist.
Kostenvorschüsse für Gerichtskosten sowie – einstweilen und definitiv auferlegten
– Prozesskosten gehören nicht zum materiell-rechtlichen Schaden. Der Anspruch
auf Ersetzen des Vorschusses durch die Gegenpartei, welcher die Kosten definitiv
auferlegt wurden, ist ein prozessualer Anspruch.
5.5.2.4.2. Rechtliches: Schadensberechnung und -ersatzbemessung
Im Rahmen der Schadensberechnung wird ermittelt, wie gross der Schaden ist,
welchen der Geschädigte durch das schädigende Ereignis erlitten hat
(REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5. A., 2018, Rz. 224). Die
Existenz des Schadens, seine Komponenten und seine ziffernmässige Höhe zu
behaupten und (falls bestritten) zu beweisen hat die Klägerin (KESSLER, in: WID-
MER LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. A., 2020,
Art. 42 N. 1 f.). Der Schadensbeweis erfasst aber nicht nur die betragliche Höhe
in seiner Gesamtheit, sondern auch detailliert die verschiedenen Schadenspositi-
onen. Der Schaden ist noch nicht bewiesen, wenn der Geschädigte einfach
Rechnungen vorweist, ohne den Rechtsgrund seiner Forderung darzulegen
(BREHM, Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationen-
recht, Die Entstehung durch unerlaubte Handlungen, Art. 41-61 OR, 4. A., 2013,
Art. 42 N. 9d; BGer Urteil 4A_73/2013 vom 18. Juli 2013 E. 6.1.3).
Gemäss Art. 43 Abs. 1 OR bestimmt der Richter Art und Grösse des Ersatzes für
den eingetretenen Schaden, wobei er sowohl die Umstände als auch die Grösse
des Verschuldens zu würdigen hat (KESSLER, a.a.O., Art. 43 N. 8 ff.). Hat die Ge-
schädigte in die schädigende Handlung eingewilligt oder haben Umstände, für die
sie einstehen muss, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des Schadens
eingewirkt oder die Stellung des Ersatzpflichtigen sonst erschwert, so kann ge-

- 122 -
mäss Art. 44 OR das Gericht die Ersatzpflicht ermässigen oder gänzlich von ihr
entbinden (BREHM, a.a.O., Art. 44 N. 5; BGer Urteil 4C.402/2006 vom 27. Februar
2007 E. 5.4). Selbstverschulden kann sowohl Mitursache für die Entstehung des
Schadens als auch die (nachträgliche) Vergrösserung des Schadens sein (KESS-
LER, a.a.O., Art. 44 N. 7 ff., 13). Das ist insbesondere der Fall, wenn die Geschä-
digte nicht alle nach den Umständen gebotenen Massnahmen ergriffen hat, um
den Schaden gering zu halten (BGer Urteil 4A_127/2011 vom 12. Juli 2011
E. 8.2). Die Herabsetzung hat nach Schwere des Selbstverschuldens und nach
der Gewichtung weiterer massgebender Faktoren zu erfolgen (REY/WILDHABER,
a.a.O., Rz. 430 ff.). Die Beweislast für Herabsetzungsgründe liegt bei der Haft-
pflichtigen. Dem Gericht kommt bei der Festsetzung des Umfangs des zu leisten-
den Schadenersatzes einen grossen Ermessensspielraum zu (BGer Urteil
4A_127/2011 vom 12. Juli 2011 E. 8.2; KESSLER, a.a.O., Art. 43 N. 6, Art. 44
N. 16).
5.5.2.4.3. Zusammengefasste Parteistandpunkte
a) Klägerin
Die Klägerin behauptet in act. 1 Rz. 269 ff. und act. 53 Rz. 220 ff. verschiedenste
Schadenspositionen. Der gesamte Betrag belaufe sich auf CHF 872'425.65 exkl.
Mehrwertsteuer (act. 53 Rz. 608). Sie habe den Schaden im Detail und mit den
erforderlichen Belegen dargelegt (act. 53 Rz. 879 ff.). Es liege in der Natur der
Sache, dass die Kosten für den Totalersatz eines mangelhaften Werkes in der
Regel höher seien als die ursprünglichen Erstellungskosten. Dies sei deshalb so,
weil das mangelhafte Werk zunächst geprüft und zurückgebaut werden müsse
und weil für die Neuerstellung mitunter (z.B. wegen veränderter Marktsituation,
anderen Baumethoden usw.) höhere Kosten anfielen als für die erstmalige Erstel-
lung. Gleichwohl hafte der für den Werkmangel verantwortliche Planer auch für
jene Kosten, die für die Prüfung des mangelhaften Werkes, für dessen Rückbau
usw. anfallen würden. Sodann entstünden dem Geschädigten Rechtsberatungs-
und Rechtsverfolgungskosten. Es handle sich bei all diesen Kosten ohne Weite-
res um Schaden (act. 53 Rz. 877 ff.). Sie bestreitet, dass die Beklagte 2 nur für
die Hälfte des Schadens einzustehen habe (act. 53 Rz. 935 ff., 878).

- 123 -
b) Beklagte 2
Die Beklagte 2 anerkennt, dass der Totalersatz des D._____-Hallendachs ge-
rechtfertigt war (act. 12 Rz. III.1 35). Sie bringt aber vor, die Klägerin habe ihre
Ansprüche nicht genügend substantiiert (act. 61 Rz. Zu 221). Sie bestreitet das
Quantitativ (act. 61 Rz. Zu 246-248). Insbesondere bestreitet sie, dass die Kosten
gemäss Schlussrechnung der W._____ AG (act. 3/96) für den Totalersatz des
Dachs notwendig und angemessen seien (act. 61 Rz. Zu 606-610 29). Gemäss
Schlussrechnung vom 23. März 2017 habe die W._____ AG für die Neuerstellung
des Flachdachs ohne MWST, Rabatt und Skonto, total CHF 265'825.60 in Rech-
nung gestellt. Wie der Experte AC._____ festgestellt habe, habe die W._____ AG
Zusätze und Änderungen von CHF 125'352.70 gegenüber den ursprünglich ge-
schuldeten Leistungen vorgenommen. Diese Mehrkosten seien unter direkter o-
der analoger Anwendung über die Grundsätze der Anrechenbarkeit von Sowieso-
kosten von der Klägerin zu tragen. Angemessen und notwendig für den Totaler-
satz seien (act. 12 Rz. III.3 Zu 418-459, III.4 6, III.1 124 f.; act. 61 Rz. Zu 606-610
30 ff., 875-881 1):
Absaugen Nutzschicht CHF 16'650.00
Abbruch Flachdach CHF 42'048.00
Neuerstellung Flachdach
(ohne Mehrleistungen) CHF 140'472.90
Total CHF 199'170.90
Mehr könne die Klägerin keinesfalls fordern (act. 61 Rz. Zu 606-610 33 ff., 875-
881 2, 904-908). Davon habe die Klägerin wegen der Mitverursachung der Un-
dichtigkeit des Dachs, welches dessen Auswechslung notwendig gemacht habe,
mindestens die Hälfte zu tragen (act. 12 Rz. III.3 Zu 412-417, 418-459 9, III.4 6 ff.;
act. 61 Rz. Zu 606-610 36). Die Klägerin sei mit dieser Aufteilung nach dem heu-
tigen Kenntnisstand sogar noch sehr gut bedient. Denn sie und ihre Hilfspersonen
hätten im Winter 2014/15 drei Teile des D._____-Hallendachs bei der Ausführung
des neuen Dachrandes und des neuen Oblichts beim Übergang Alt-/Neubau zer-
stört: die Abdichtung im Anschlussbereich D._____-Halle/Anbau die (bestehende)
Abschottung, die (provisorische) Entwässerung (act. 61 Rz. Zu 693-698 6 f.). Kos-
ten im Zusammenhang mit der Akustikdecke gingen vollumfänglich zulasten der
Klägerin. Denn diese seien ausschliesslich durch die mangelhafte Ausführung des

- 124 -
Neuen Vorbaus verursacht worden. Begleitkosten (Aufwendungen für technische
und juristische Beratungen und Befundaufnahmen) seien nach Massgabe des
Obsiegens und Unterliegen zu verteilen (act. 12 Rz. III.3 Zu 111, 299-301, 398-
401, 402-405; III.4 6 ff).
Auf die Behauptungen/Bestreitungen der Parteien zu den einzelnen Positionen
wird – soweit notwendig – im Rahmen nachfolgender Würdigung eingegangen.
5.5.2.4.4. Würdigung
Das Vorliegen eines der Klägerin erwachsenen Schadens an sich ist nicht strittig,
nur dessen Höhe. Die Klägerin listet in Tabellen verschiedene Positionen auf. Um
auf den behaupteten Schaden von CHF 872'425.65 exkl. Mehrwertsteuer zu
kommen, reicht es nicht, die zu den Positionen in der Tabelle act. 53 Rz. 246 auf-
geführten Beträge zu addieren, sondern – zugunsten der Klägerin wird ange-
nommen, dass sie nicht darauf verzichten wollte und es sich beim Nichtauflisten
um ein Versehen handelt – es sind die darin vergessen gegangenen Positionen
mit den Nummern 21, 22, 23 und 42 aus dem Fliesstext sowie der behauptete
Aufwand der AD._____ für 2018 (CHF 85'200.–) hinzuzuzählen. Nachfolgend sind
zuerst die einzelnen behaupteten Schadenspositionen und Zinsforderungen zu
prüfen, danach ist auf den zu leistenden Schadenersatz einzugehen.
a) Schadenspositionen
Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, werden die Positionen thematisch zu
Gruppen zusammengefasst:
Explizit anerkannte Positionen und daher als Schaden anzusehen sind (act. 12
Rz. III.3 Zu 412-417, III.1 124 f.; act. 61 Rz. Zu 875-881).
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der
belle Text Zahlstelle Bezahlung
3 3 01.06.2015 AE._____ Absaugen der Nutz- 16'650.00 24.07.2015
schicht
44 48 23.03.2017 W._____ AG Rückbau D._____- 42'048.00 01.06.2017
Hallendach
W._____ AG 140'472.90

- 125 -
Total 199'170.90
Nicht bestritten – das Bestreiten der Ersatzpflicht betrifft die Haftung an sich und
nicht Bestand und Höhe der Schadenposition bzw. die Bestreitungen wären als zu
pauschal und daher als nicht erfolgt anzusehen – und als Schaden qualifizierbar
sind folgende Positionen:
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der
belle Text Zahlstelle Bezahlung
31 34 31.08.2016 AF._____ Begutachtung des 1'407.60 22.09.2016
Flachdachs
39 43 10.01.2017 AG._____ AG Malerarbeiten 1'520.30 10.02.2017
Total 2'927.90
Die Höhe der Schadensbeträge ebenfalls nicht bestritten hat die Beklagte 2 in
Bezug auf die folgenden Positionen: Die Beklagte 2 erklärt lediglich, dass die Klä-
gerin die Kosten selber zu tragen habe bzw. sie selber dafür nicht hafte, da diese
Positionen den Neuen Vorbau / den westlichen Dachrand / Akustikdecke be-
träfen (act. 12 Rz. III.3 Zu 290-292, 299-301, 308-311, 356-359, 398-401, 402-
405). Da gemäss Gutachter der Schaden letztlich aus einer Kumulation von Ursa-
chen resultierte, sind die Kosten im Bereich des Neuen Vorbaus / westlichen
Dachrands / Akustikdecke vorab als kausaler Schaden zu betrachten (siehe Zif-
fer 5.5.2.4.4c).
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der
belle Text Zahlstelle Bezahlung
7 7 06.08.2015 S._____ AG Öffnen des westlichten 9'103.95 18.09.2015
Dachrands zum Neuen
Vorbau zwecks Sonda-
gen
10 10 06.10.2015 AH._____ AG Sondierungen und So- 7'724.00 16.11.2015
fortmassnahmen an der
Akustikdecke aufgrund
des Wasserschadens
13 13 28.10.2015 AI._____ AG Scherenbühne 1'025.00 25.11.2015
27 30 27.06.2016 AJ._____ AG Demontage Blende Ob- 1'287.25 29.07.2016
licht, Teildemontage
Dachrand Neuer Vorbau
40 44 24.01.2017 AH._____ AG Sanierung der Akustik- 9'815.00 15.02.2017
decke
41 45 26.01.2017 AK._____ AG Innengerüst D._____- 4'210.45 15.02.2017
Halle
Total 33'165.65

- 126 -
Die Höhe der Kosten / die Rechnung für den Einbau der Kontrollstutzen ist an
sich unbestritten geblieben. Die Beklagte 2 macht allerdings geltend, dass die
Kosten auch entstanden wären, wenn die Kontrollstutzen von Anfang an einge-
baut worden wären (Ohnehin-/Sowiesokosten) (act. 61 Rz. Zu 882-886; act. 12
Rz. III.3 Zu 272-274). Die Klägerin bestreitet nicht, dass auch bei einem Einbau
der Kontrollstutzen von Anfang an Kosten entstanden wären, hält aber fest, dass
der nachträgliche Einbau mehr gekostet habe (act. 53 Rz. 884, 886), ohne dies al-
lerdings selber zu quantifizieren. Ohnehin-/Sowiesokosten sind kein Schaden im
Sinne der Differenztheorie; wären Kosten sowieso angefallen, entsteht der Kläge-
rin durch die Pflichtverletzungen kein kausaler Schaden. Da die Behauptungs-
und Beweislast für den Schaden der Klägerin obliegt, hätte sie darzulegen ge-
habt, welche Mehrkosten der nachträgliche Einbau verglichen mit dem anfängli-
chen Einbau der Kontrollstutzen verursacht hat. Dazu hat sie weder Behauptun-
gen aufgestellt, noch diese substantiiert. Das Einreichen einer Rechnung für den
Einbau von Kontrollstutzen reicht für die Schadenssubstantiierung nicht aus. Da
nicht erstellt ist, ob und in welcher Höhe Mehrkosten und damit ein Schaden
durch den nachträglichen Einbau von Kontrollstutzen entstanden ist, ist die gel-
tend gemachte Schadenersatzforderung in Bezug auf diese Position abzu-
weisen.
Nr. Ta- Nr. Rechnungs- Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der Be-
belle Text datum Zahlstelle zahlung
1 1 05.06.2015 S._____ AG Lieferung und Einbau Kon- 4'967.10 24.07.2015
trollstutzen
Total 4'967.10
Bestritten und unsubstantiiert geblieben sind folgende Positionen: Es wurde
seitens der Klägerin nicht substantiiert begründet und ist daher unklar geblieben,
weshalb Pflichtverletzungen kausal dafür sein sollten, welche Leistungen wo ge-
nau gemacht wurde (Positionen Nr. Text 2, 8, 51, 59) und wieso die behaupteten
Arbeiten/Kosten zur Schadensbehebung im engeren oder weiteren Sinne not-
wendig waren (Positionen Nr. Text 2, 8, 11, 28, 40, 51, 52, 53, 59). Aufgrund
solch unsubstantiierter, bestrittener Behauptungen Urkunden zu durchforsten, ist
nicht Aufgabe des Gerichts. Ebenso wenig sind Zeugen zu befragen, die nicht
korrekt mit den Behauptungen verknüpft wurden − da nicht unmittelbar nach den

- 127 -
Behauptungen angeboten − und bei denen unklar geblieben ist, was sie genau
bezeugen sollen, so beispielsweise in Bezug auf Positionen Text Nr. 28 und 40
Aussengerüst D._____-Hallendach. Die von der Klägerin pauschal behauptete
Notwendigkeit (Positionen Nr. Text 11, 28, 40, 52, 53) wurde seitens der Beklag-
ten 2 bestritten (u.a. act. 12 Rz. III.3 Zu 350-352, 386-389; act. 61 Rz. Zu 226-
227). Dennoch hat die Klägerin es nicht für notwendig befunden, substantiierte
Behauptungen und damit verknüpfte Beweisofferten in der Replik aufzustellen.
Eine Beweisabnahme entfällt daher bei den in der nachfolgenden Tabelle aufge-
führten Positionen. Hinsichtlich die Wegleitung zur Norm SIA 271 sowie die SIA
Norm 271 behauptet die Klägerin zudem nicht, dass diese Kosten nicht durch die
Parteientschädigung abgedeckt wird und legt nicht substantiiert dar, weshalb sie –
überhaupt und in der behaupteten Menge (6 Normen; 3 Wegleitungen) – gerecht-
fertigt, notwendig und angemessen sein sollten. Die Beklagte 2 macht zurecht
geltend, dass der Kauf von SIA Normen – wenn sie denn in der Bibliothek einer
u.a. auf Baurecht spezialisierte Kanzlei tatsächlich nicht vorhanden gewesen sein
sollte – grundsätzlich eine Auslage darstellt. Sie wäre nicht separat zu vergüten,
da solch übliche Kanzlei-Unkosten in den auf kantonalen Tarifen basierenden
Entschädigungen für Vertretungskosten gemäss Art. 95 Abs. 3 lit. b ZPO mitent-
halten sind (vgl. RÜEGG/RÜEGG, a.a.O., Art. 95 N. 17). Weiter hat die Klägerin sel-
ber Parteigutachter beizogen sowie ein gerichtliches Gutachten erstellen lassen
und behauptet, dass ihr selber das notwendige Fachwissen fehlte, um die Arbei-
ten der Beklagten zu beurteilen. Wieso die Klägerin die Norm und die Wegleitung
selber hätte benötigen sollen, um eine (ihrer Meinung nach) ihrerseits nicht
machbare Beurteilung durchzuführen, erhellt sich dem Gericht nicht. Experten
verfügen normalerweise selber über die einschlägigen Regelwerke. Laut den un-
bestritten gebliebenen Behauptungen der Beklagten 2 waren die Parteien zudem
bereits im Besitz der Norm (act. 61 Rz. Zu 226-227; vgl. act. 67). Die bezüglich
der folgenden Positionen geltend gemachte Schadenersatzforderung ist
folglich abzuweisen:
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Zahlstelle Titel der Position CHF Datum der
belle Text Bezahlung
2 2 16.06.2015 S._____ AG Rückbau defekte 2'625.15 24.07.2015
Abdichtung, Neuer-
stellung Abdichtung
über Dachrand

- 128 -
8 8 07.08.2015 S._____ AG Abtransport und 1'874.10 18.09.2015
Entsorgung des
Abgebrochenen
Materials
11 11 08.10.2015 Schweizerisch-Liech- Wegleitung zur 270.00 16.11.2015
tensteinische Gebäude- Norm SIA 271
technikverband / Suis-
setec
25 28 23.06.2016 AK._____ AG Aussengerüst 6'944.45 29.07.2016
D._____-
Hallendach
37 40 08.12.2016 AK._____ AG Aussengerüst 6'799.95 09.01.2017
D._____-
Hallendach
47 51 05.04.2017 S._____ AG Rechnung S._____ 1'600.05 03.10.2017
AG (Schutzbleche)
48 52 19.09.2017 SIA (1/2) Bestellungen SIA- 340.00 25.10.2017
Norm 271 «Abdich-
tung von Hochbau-
ten»
49 53 27.09.2017 SIA (1/2) Bestellungen SIA- 68.00 25.10.2017
Norm 271 «Abdich-
tung von Hochbau-
ten»
56 59 02.02.2018 AL._____ AG Rechnung 467.65 05.03.2018
AL._____ AG
Total 20'989.35
Wie in Ziffer 5.5.2.4.1 ausgeführt, bilden Prozesskosten keinen materiell-
rechtlichen Schaden. Die Schadenersatzforderung ist daher betreffend die
folgenden, von der Beklagten 2 bestrittenen Positionen abzuweisen:
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Zahl- Titel der Position CHF Datum der
belle Text stelle Bezahlung
16 16 03.11.2015 Obergerichtskasse Kostenvorschuss an 15'000.00 10.11.2015
das Handelsgericht
Zürich
17 17 03.11.2015 Obergerichtskasse Kostenvorschuss an 50'000.00 10.11.2015
das Handelsgericht
Zürich
46 50 01.05.2017 Parteientschädigung Parteientschädigung 13'000.00 15.09.2017
Y2._____r
52 56 06.11.2017 Obergerichtskasse Vorschuss der Ge- 42'000.00 08.12.2017
richtskasse
Total 120'000.00
Eigene Anwaltskosten bilden nur insoweit eine Schadensposition, als sie not-
wendige und angemessene Kosten aus dem gerechtfertigten Beizug eines aus-
ser-/vorprozessual beauftragten Anwaltes darstellen, welche nicht durch die Par-
teientschädigung abgedeckt sind (siehe Ziffer 5.5.2.4.1). Die Klägerin hätte darle-
gen müssen, inwiefern die Kosten nicht der Vorbereitung des vorliegenden Pro-

- 129 -
zesses oder des Verfahrens der vorsorglichen Beweisführung/Beweisaufnahme
dienten. Dies hat die Klägerin nicht getan. Sie behauptet vielmehr stellenweise
explizit, dass die Arbeiten der vorsorglichen Beweisführung (act. 1 Rz. 327 ff.,
336 ff., 344 ff., 374 ff., 383 ff., 405 ff., 408 ff.) bzw. der Klage im vorliegenden
Hauptverfahren dienten (act. 53 Rz. 231 ff., 236 ff.). Zudem verweist sie im Zu-
sammenhang mit dem für die Rechtsberatung geltend gemachten Aufwand auf
die Komplexität der Materie und den Aufwand eines Gesuchs um vorsorgliche
Massnahme, wobei das Verfahren der vorsorglichen Beweisaufnahme ein relativ
junges Instrument sei, was Einarbeitung und Abklärungen notwendig gemacht
habe. Genau solche Aufwände werden aber bereits durch eine mögliche Partei-
entschädigung gedeckt. Entsteht einer Partei aufgrund der Unerfahrenheit eines
Anwalts ein Mehraufwand, kann dies nicht berücksichtigt werden, sondern sind
solche Kosten durch die Partei selber zu tragen. Die Klägerin irrt zudem, wenn sie
der Beklagten 2 vorwirft, sie sei nicht auf ihre Tätigkeitsnachweise bzw. ihre Vor-
bringen eingegangen (act. 53 Rz. 896 ff.). Die Klägerin ist selber auf die als Beila-
ge eingereichten Tätigkeitsnachweise in ihren Rechtsschriften nicht eingegangen
und hat nur pauschal darauf verwiesen (wobei, nebenbei bemerkt, auch die Ver-
knüpfung zu diesem Beweismittel ungenügend war, siehe Ziffer 2.2.1). Weiter ist
ein Verweis auf die Beilagen nur ausnahmsweise zulässig (siehe Ziffer 2.1.1).
Vorliegend wäre es jedenfalls nicht an der Beklagten 2 gelegen, selbständig und
ohne weitere Angaben diese Tätigkeitnachweise zu analysieren. Vielmehr oblag
es der Klägerin – nebst den weiteren Voraussetzungen (siehe Ziffer 5.5.2.4.1) –
darzutun, welche Kosten nicht letztlich der Vorbereitung des vorliegenden Pro-
zesses oder des Verfahrens der vorsorglichen Beweisführung dienten und des-
halb Schaden darstellen. Erst wenn die Klägerin ihrer Behauptungslast nachge-
kommen wäre, hätten von der Beklagten 2 konkrete Bestreitungen verlangt wer-
den können und hätten die Beilagen einer rechtlichen Beurteilung unterzogen
werden müssen. Die Beklagte 2 hat darauf hingewiesen, dass sie die Kosten als
durch die allfällige Parteientschädigung gedeckt erachte (vgl. u.a. act. 61
Rz. Zu 231-232, 236-238). Die Schadenersatzforderung ist daher betreffend
die folgenden, von der Beklagten 2 bestrittenen Positionen abzuweisen. Of-

- 130 -
fen bleiben kann, ob der Aufwand erforderlich und angemessen war (vgl. act. 12
Rz. III.3 Zu 405-411).
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der
belle Text Zahlstelle Bezahlung
20 20 03.12.2015 AM._____ AG Vorsorgliche Beweisauf- 22'791.85 08.01.2016
nahme
21 24 18.01.2016 AM._____ AG Anwaltliche Rechtsbera- 2'092.95 11.02.2016
tung
23 26 19.02.2016 AM._____ AG Anwaltliche Rechtsbera- 2'842.80 24.03.2016
tung
33 36 05.08.2016 AM._____ AG Anwaltliche Rechtsbera- 9'562.10 09.01.2017
tung
36 39 13.12.2016 AM._____ AG Anwaltliche Rechtsbera- 1'104.15 09.01.2017
tung
42 46 15.02.2017 AM._____ AG Anwaltliche Rechtsbera- 2'923.15 15.03.2017
tung
43 47 03.03.2017 AM._____ AG Anwaltliche Rechtsbera- 2'978.75 05.04.2017
tung
51 55 27.11.2017 AM._____ AG Kosten AM._____ AG 106'760.22 27.12.2017
53 57 12.01.2018 AM._____ AG Kosten AM._____ AG 138.02 06.02.2018
(1/ 2)
Total 151'193.99
Die Leistungen der AD._____ AG werden von der Beklagten 2 bestritten. Die
Klägerin hat nicht substantiiert behauptet, welche Leistungen wann wieso er-
bracht wurden und wieso dieser Aufwand zur Beseitigung der durch die Pflichtver-
letzungen der Beklagten 2 entstandenen Mängel notwendig gewesen sein soll.
Die Behauptungen der Klägerin in den Rechtsschriften bleiben pauschal (act. 1
Rz. 330 f., 332 f., 334 f., 392 ff., act. 53 Rz. 239 ff.) und sind nicht nachvollziehbar
(vgl. act. 61 Rz. 239-242 6). Die bei einzelnen Positionen gemachten Verweise
auf die Beilagen (Tabellen) (act. 1 Rz. 331, 333, 335, 394; act. 3/67-69; act. 3/89,
vgl. auch act. 54/25-27) genügen nicht (siehe Ziffer 2.1.1). Diese sind nicht
selbsterklärend (aus FoDa, RF_FoDa und HU_ und ähnlichen Kürzel lassen sich
keine konkreten Leistungen ablesen) und werden in den Rechtsschriften nicht er-
läutert. Zudem könnten sie – wenn eine Beweisabnahme erfolgen würde, was
wegen der bestrittenen, unsubstantiierten Behauptungen nicht der Fall ist – nicht
als Beweismittel dienen, stellen sie lediglich Parteibehauptungen – wobei auch
zusätzlich zu beachten ist, dass die AD._____ AG eine mit der Klägerin personell
verbundene Gesellschaft ist – aber kein Nachweis von Leistungen dar. Auch in
Bezug auf die nicht nummerierte Position der Leistungen für 2018 bleibt die

- 131 -
Schadenersatzforderung unsubstantiiert. Geht die Klägerin, auch wenn dieser Be-
trag noch nicht abschliessend feststeht, einfach von CHF 85'200.00 aufgrund von
einem Aufwand von 100 Stunden von I._____ und 300 Stunden von J._____ aus
(act. 53 Rz. 239 ff.) (in act. 54/27 werden die Positionen denn auch ohne Auf-
schlüsselung aufgeführt und als Schätzung bezeichnet). Aufgrund der pauscha-
len, bestrittenen Behauptungen entfällt eine Beweisabnahme. Teilweise werden
angebotenen Beweismittel sodann nicht mit den Behauptungen verknüpft (act. 53
Rz. 239 ff.; act. 54/25-27; siehe Ziffer 2.2.1), weshalb sie auch aus diesem Grun-
de nicht abzunehmen wären. Insbesondere sind auch keine Parteibefragungen zu
machen, weil es an zu beweisenden konkreten Behauptungen fehlt. Die Scha-
denersatzforderung ist bereits aus diesen Gründen betreffend die nachfol-
gend aufgelisteten, von der Beklagten 2 bestrittenen Positionen abzuwei-
sen. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass Zeit, welche die Klägerin selber zur
Schadensbehebung aufwendet – auch wenn sie sie vorliegend formal über eine
verbundene Gesellschaft abzurechnen versucht – als reiner Zeitverlust nicht als
Schaden qualifiziert, weil er sich in keiner Weise im Vermögen manifestiert. Ein
solcher normativer Schaden ist nur ersatzfähig, soweit er zu den anerkannten Ka-
tegorien von Haushalts-, Betreuungs- oder Pflegeschaden zählt, was vorliegend
nicht der Fall ist. Eine gewisse (unentgeltliche) Eigenleistung zur Schadensbehe-
bung ergibt sich auch aus der allgemeinen Schadenminderungsobliegenheit.
Schaden im Sinne der Differenztheorie könnte der Klägerin durch das Einsetzen
eigener Mitarbeiter nur dadurch entstehen, wenn die Mitarbeiter ohne das schädi-
gende Ereignis gewinnbringend hätten eingesetzt werden können (vgl. OGer Ur-
teil NG180001 vom 20. November 2018 E. 4.5.3-4.5.5). All dies hat die Klägerin
aber nicht vorgetragen. Dass die Mitarbeiter, deren Leistungen über die AD._____
AG, abgerechnet werden sollen, ihre eigenen Mitarbeiter sind, hat sie nicht be-
stritten (act. 12 Rz. III.3 Zu 330-335, 392-395; act. 61 Rz. IV. Zu 222, 239-242;
vgl. act. 53 und act. 67). Weiter gehörte auch eigener Aufwand einer Partei für die
Durch- und Aufarbeitung des Prozessstoffes – sollten sich die geltend gemachten
Aufwände denn darauf beziehen, was mangels rechtsgenügender Behauptungen
unklar bleibt – zum allgemeinen Prozessaufwand und wäre nicht erstattungsfähig.

- 132 -
Auch aus diesen Gründen ist die Schadenersatzforderung in Bezug auf fol-
gende, von der Beklagten 2 bestrittene Positionen abzuweisen:
Nr. Ta- Nr. Rechnungsdatum Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der Be-
belle Text Zahlstelle zahlung
21 AD._____ AG Verrechnung Aufwand 4'600.40
…/J._____ an A._____
AG
22 AD._____ AG Verrechnung Aufwand 11'970.35
…/AN._____ an A._____
AG
23 AD._____ AG Verrechnung Aufwand 17'096.55
…/K._____ an A._____
AG
42 AD._____ AG Verrechnung Aufwand 36'928.90
…/J._____, AN._____
und K._____ an A._____
AG
54 58 20.07.2018 AD._____ AG Verrechnung Aufwand 299.40 20.07.2018
(…) …/AN._____ und
J._____ an A._____ AG
55 58 20.07.2018 AD._____ AG Verrechnung Aufwand 37'800.50 20.07.2018
(…) …/AN._____ und
J._____ an A._____ AG
AD._____ AG Aufwand der Aufwand 85'200.00
der AD._____
Total 193'896.10
Die Klägerin begründet die Kosten für den Kurierdienst in Bezug auf Position
Text Nr. 14 damit, dass dieser zufolge Dringlichkeit der Dachsanierung und des
Gesuchs um vorsorgliche Beweisaufnahme beauftragt werden musste (act. 1
Rz. 312 ff.). In Bezug auf Position Text. Nr. 54 macht sie geltend, dass dies für ei-
nen speditiven Austausch von Informationen im Rahmen der Ausarbeitung der
Klage erforderlich gewesen sei (zwei Sendungen von der Klägerin an ihre
Rechtsvertretung) (act. 53 Rz. 228 ff.). Die Kosten werden von der Beklagten 2
bestritten (act. 12 Rz. III. 3 Zu 312-314; act. 61 Rz. Zu 222, 228-230). Art. 95
Abs. 3 ZPO erfasst sämtliche Anwalts- und anderen Parteikosten, die aufgrund
oder doch in engem Zusammenhang mit dem Prozess entstanden sind und ihre
Ursache somit unmittelbar in der gerichtlichen Rechtsdurchsetzung haben. Solche
Rechtsverfolgungskosten können von vornherein nicht auf dem Wege eines zivil-
rechtlichen Ersatzanspruchs geltend gemacht werden, da sie von der Parteient-
schädigung gedeckt sind (OGer Urteil NG180001vom 20. November 2018
E. 4.4.3 f. m.H.). Die Klägerin behauptet jedenfalls nichts Gegenteiliges, was An-
spruchsvoraussetzung für die Geltendmachung von ausserprozessuale Kosten

- 133 -
als Schaden bildet. Entsprechend ist die geltend gemachte Schadenersatz-
forderung in Bezug auf diese Positionen abzuweisen. Ob die Kosten zur
Rechtsdurchsetzung notwendig waren und genügend substantiiert wurden, kann
an dieser Stelle offen gelassen werden.
Nr. Ta- Nr. Rechnungsda- Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der Be-
belle Tex tum Zahlstelle zahlung
t
14 14 31.10.2015 AO._____ Kurierdienst 47.20 17.12.2015
50 54 30.09.2017 AO._____ Kurierdienste 41.70 25.10.2017
Total 88.90
Die Klägerin macht nachfolgende Positionen im Zusammenhang mit Kosten für
Begutachtungen / Abklärungen als Schaden geltend. Die Beklagte 2 bringt da-
gegen vor, dass sie nicht ersatzpflichtig sei und diese Kosten im Übrigen nach
Massgabe des Obsiegens und Unterliegens zwischen den Parteien zu verteilen
seien (act. 12 Rz. III.3 Zu 282-284, 285, 286-289, 296-298, 305-307, 315-317,
321-323, 324-327, 340-343, 347-350, 366-369, 380-383, 389-391). Damit macht
sie sinngemäss geltend, dass es sich bei diesen Kosten um (vor-)prozessualen
Prozesskosten nach Art. 95 Abs. 3 ZPO handelt. Wie in Ziffer 5.5.2.4.1 ausge-
führt, wäre es bei der Geltendmachung der Kosten als Schaden an der Klägerin,
(substantiiert) darzutun, dass diese Kosten gerechtfertigt, notwendig und ange-
messen waren, der Durchsetzung der Schadenersatzforderung dienten und nicht
durch eine prozessuale Parteientschädigung gedeckt sind. Gerade in Bezug auf
letztere Anspruchsvoraussetzung ist sie ihrer Behauptungs- und Substantiie-
rungslast jedoch trotz der Bestreitungen der Beklagten 2 nicht nachgekommen.
Teilweise behauptet sie gar einen unmittelbaren Konnex der Kosten zu den ge-
richtlichen Verfahren (so Positionen Nr. Text 27, 41). Ob die Kosten für die Abklä-
rungen und Begutachtungen, insb. Privatgutachten, Auslagen i.S.v. Art. 95 Abs. 3
ZPO darstellen oder als Schaden qualifizieren, ist zwar letztlich eine Rechtsfrage,
doch kann eine Qualifikation nur dann erfolgen, wenn die Tatbestandsmerkmale
behauptet werden. Weiter fehlten in Bezug auf diverse Positionen (so z.B. Positi-
onen Nr. Text 5, 18, 33) auch jegliche Behauptungen zur Notwendigkeit und An-
gemessenheit. Entsprechend ist die geltend gemachte Schadenersatzforde-
rung in Bezug auf die folgenden Positionen abzuweisen:

- 134 -
Nr. Ta- Nr. Rechnungs- Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der Be-
belle Text datum Zahlstelle zahlung
4 4 17.07.2015 AP._____ AG Aufnahme des Dachs und 874.50 13.08.2015
der Entwässerung
5 5 21.07.2015 Stadtamman Gebührenrechnung 366.25 16.10.2015
Stadtamman Zürich …
6 6 31.07.2015 AF._____ Begutachtung des Flach- 7'315.50 25.08.2015
dachs
9 9 01.10.2015 AF._____ Begutachtung des Flach- 1'622.40 16.11.2015
dachs
12 12 16.10.2015 AQ._____ Vermessungsarbeiten 685.00 16.11.2015
Vermessungen
15 15 02.11.2015 AF._____ Begutachtung des Flach- 963.80 25.11.2015
dachs
18 18 10.11..2015 AQ._____ Vermessungsarbeiten 1'397.00 17.12.2015
Vermessungen
19 19 26.11.2015 AR._____ AG lsotopenmessung 2'025.00 08.01.2016
22 25 12.01.2016 AQ._____ Vermessungsarbeiten 1'534.00 11.02.2016
Vermessungen
24 27 30.04.2016 AF._____ Begutachtung Flachdach 2'600.00 19.05.2016
30 33 23.08.2016 AQ._____ Vermessungsarbeiten 750.00 22.09.2016
Vermessungen
35 38 31.10.2016 AF._____ Begutachtung des Flach- 737.60 21.11.2016
dachs
38 41 24.12.2016 AF._____ Begutachtung des Flach- 170.00 31.01.2017
dachs
Total 21'041.05
Letztlich bleiben noch die folgenden Schadenspositionen zu prüfen, welche als
Kosten für (den Rückbau und) die Neuerstellung des D._____-Hallendachs
bezeichnet werden und von der W._____ AG in Rechnung gestellt wurden.
Nr. Ta- Nr. Rechnungs- Gläubiger/ Titel der Position CHF Datum der Be-
belle Text datum Zahlstelle zahlung
26 29 06.07.2016 W._____ AG Rückbau und Neuerstel- 39'690.00 29.07.2016
lung D._____-Hallendach
28 31 18.07.2016 W._____ AG Rückbau und Neuerstel- 23'814.00 15.08.2016
lung D._____-Halle
29 32 17.08.2016 W._____ AG Rückbau und Neuerstel- 43'659.00 26.10.2016
lung D._____-Hallendach
32 35 19.09.2016 W._____ AG Rückbau und Neuerstel- 35'721.00 20.10.2016
lung D._____-Hallendach
34 37 17.10.2016 W._____ AG Rückbau und Neuerstel- 55'566.00 03.11.2016
lung D._____-Hallendach
45 49 23.03.2017 W._____ AG Neuerstellung D._____- 67'375.60 01.06.2017
Hallendach
Total 265'825.60
Von der Beklagten 2 nicht bestritten wird, dass die W._____ AG Leistungen in der
Höhe von CHF 265'825.60 erbracht hat (act. 12 Rz. III.3 Zu 418-459). Sie bestrei-

- 135 -
tet jedoch, dass diese Kosten gemäss Schlussrechnung der W._____ AG
(act. 3/96) für den Totalersatz des Dachs notwendig und angemessen seien
(act. 61
Rz. Zu 606-610 29). Ein Teil dieser Kosten (CHF 140'472.90) werden von der Be-
klagten 2 als Schaden, d.h. zur Mängelbehebung notwendige und angemessene
Kosten ausdrücklich anerkannt. Als Mehrleistungen und daher als von der Beklag-
ten 2 nicht zu tragende Kosten werden von der Beklagten 2 CHF 125'352.70 be-
zeichnet (act. 12 Rz. III.3 Zu 418-459). Die W._____ AG habe im Rahmen der
Nachbesserung des Dachs über der D._____-Halle viele kostspielige Massnah-
men ausgeführt, die im ursprünglichen Werkvertrag gar nicht vorgesehen gewe-
sen sein. Die entsprechenden Mehrkosten seien als Sowiesokosten (Ohnehinkos-
ten) von der Klägerin zur tragen (act. 61 Rz. Zu 606-610 30; act. 12 Rz. III.3
Zu 418-459 4). Sie listet zur Darlegung dieses Betrags verschiedene Positionen
der Schlussrechnung in act. 12 Rz. III.3 Zu 418-459 2 im Betrag von
CHF 77'852.70 auf und zitiert für den restlichen Teil des Betrags zudem Privat-
gutachter AC._____: "Durch Mehrabwicklungen von Aufbordungen in der Flachdachabdich-
tung, Mehrabwicklungen bei Dachrandblechen, Materialänderungen der Dachrandbleche von
Chromstahl 0,5mm auf Aluminium 1,5mm und höheren Kosten bei den Baustelleninstallationen,
sind nochmals zusätzliche Kosten von ca. Fr. 47'500.- entstanden." Bezüglich der Planung
und Ausführung der Dachentwässerung und Dachränder habe die Klägerin über-
haupt keinen Schaden erlitten. Gerade bezüglich Dachentwässerung und
Dachränder seien bei der Ausführung der Sanierung Änderungen und Zusätze
veranlasst worden, um die diesbezügliche Qualität des Dachs zu verbessern.
Notwendig wären diese Massnahmen jedoch nicht gewesen, um die von der Klä-
gerin bestellte Dichtigkeit des Flachdaches zu gewährleisten (act. 12 Rz. III.3
Zu 418-459). Es wäre Sache der Klägerin gewesen, die notwendigen und ange-
messen Kosten der Sanierung des Dachs über der D._____-Halle darzutun und
zu beweisen, was sie unterlassen habe. Der Nachweis, dass die von ihr behaup-
teten Sanierungskosten angemessen und notwendig seien, könne nur mit einem
Gutachten gemäss Art. 184 ff. ZPO geführt werden. Ein solches sei von der Klä-
gerin nicht beantragt worden, entsprechend liege für den Mehrbetrag Beweislo-
sigkeit vor (act. 61 Rz. Zu 904-908 1, 606-610 32 ff.). Die Klägerin habe selbst
anerkannt (in act. 53 Rz. 908 und der Klage), dass sie gewisse (Mehr-/Zusatz-

- 136 -
)Arbeiten habe ausführen lassen (act. 61 Rz. Zu 904-908 1; act. 12
Rz. III.3 Zu 418-459 3). Die Klägerin erklärt, dass die Ausführungen der Beklag-
ten 2 unsubstantiiert seien. Sie verweise zur Begründung ihres Standpunkts auf
den von ihr beigezogenen Privatgutachter AC._____. Dieser mache in Ziffer 4.4.2,
S. 8, seiner Technischen Stellungnahme nach der einleitenden Bemerkung «Bei
der Sanierung wurden folgende Änderungen und Zusätze ausgeführt (Grundlage Schlussabrech-
nung von B._____ und W._____)» eine angebliche Aufstellung der «ausgeführten
Mehrarbeiten durch W._____». In der Folge unterlege er diese Aufzählung mit
den Kostenangaben offenbar gemäss Schlussrechnung der W._____ AG. Eine
nachvollziehbare Begründung zu diesen Behauptungen fehle (vgl. act. 14/15).
Weder die Beklagte noch der Privatgutachter gäben ergänzende und nachvoll-
ziehbare Erläuterungen dazu, wie sich diese Aufzählung zusammensetze und aus
welchen Gründen es sich um «Mehrarbeiten» handeln solle. Auch diese Behaup-
tung bleibe insoweit unsubstantiiert; der Klägerin sei es nicht möglich, dazu fun-
diert Stellung zu nehmen. Vollends aus der Luft gegriffen und durch gar nichts be-
legt seien die behaupteten Mehrkosten wegen angeblicher Mehrabwicklung im
Betrag von «ca. Fr. 47'500.–». Immerhin sei anzumerken, dass die Klägerin im
Rahmen der Neuerstellung gewisse Arbeiten habe ausführen lassen, welche die
Beklagte 1 nicht erbracht hatte. Allerdings fielen für die von der Beklagten 2 gel-
tend gemachten Reduktion der Kosten nur jene Positionen in Betracht, welche
nicht auf ein Fehlverhalten der Beklagten 1 und/oder 2 zurückzuführen seien.
Entsprechend könne dies nicht gelten für solche Positionen, welche von den Be-
klagten bei der Planung, der Bauleitung und der Ausführung entgegen den Re-
geln der Baukunde und namentlich den Vorgaben der SIA Norm 271 nicht be-
rücksichtigt worden seien. Darunter fielen namentlich deren zwingende Vorgaben
bei einem gefällelosen Dach wie z.B. die Bearbeitung des Betonuntergrunds, der
Einbau von Kontrollstutzen, die Gefälledämmung etc. (act. 53 Rz. 904 ff.).
Die Behauptung und Substantiierung des Vorliegens und der Höhe des Schadens
und damit auch der notwendigen Kosten zur Beseitigung von Mängel obliegt der
Klägerin. Nachdem die Beklagte 2 bestritten hat, dass bestimmte Positionen der
Schlussrechnung und damit gewisse Kosten notwendig waren, wäre es an der
Klägerin gelegen, die Notwendigkeit der Positionen substantiiert zu behaupten. Es

- 137 -
wäre der Klägerin entgegen ihren Ausführungen durchaus möglich gewesen, zu
begründen, weshalb die kritisierten Leistungen keine Mehrleistungen darstellten,
sondern notwendig und damit Teil des Schadens seien, hat sie selber ja die
Schlussrechnung mit den von der Beklagten 2 bestrittenen Positionen eingereicht
(act. 3/96) und darauf basierend einen Schaden geltend gemacht, ohne sich –
gemäss ihren eigenen Aussagen – detailliert und substantiiert zu den einzelnen
Positionen zu äussern (vgl. act. 1 Rz. 422). Die Klägerin irrt, wenn sie die Be-
hauptungs- und Substantiierungslast der Beklagten 2 zuschiebt. Da sie selber ih-
rer Behauptungs- und Substantiierungslast nicht nachgekommen ist, musste die
Beklagten 2 die Notwendigkeit von bestimmten Kosten nicht substantiiert bestrei-
ten. Bestritten hat sie sie. Wieso und wie sie dies substantiiert hätte tun können
bzw. sollen, ist angesichts der fehlenden Substantiierung der Positionen durch die
Klägerin nicht ersichtlich. Da die Klägerin nicht substantiiert behauptet hat, dass
ihr ein Schaden im Umfang von CHF 125'352.70 erwachsen ist, insbesondere
weil sie nicht behauptet und substantiiert hat, dass und wieso ihr in diesem Betrag
notwendige Kosten der Mangelbeseitigung angefallen sind, und gar das Erbringen
von Zusatzleistungen der W._____ AG anerkannt hat, ist im Betrag von
CHF 125'352.70 die Schadenersatzforderung der Klägerin abzuweisen. Eine
Beweisabnahme entfällt.
Gestützt auf vorstehend Ausführungen lässt sich ein Schaden von insgesamt
CHF 235'264.45 (= CHF 2'927.90 + CHF 33'165.65 + CHF 199'170.90) erstellen.
b) Zins
Schadenszins ist ab dem Zeitpunkt geschuldet, in welchem sich das schädigende
Ereignis finanziell ausgewirkt hat. Er läuft bis zum Tag der Zahlung des Schaden-
ersatzes. Im Gegensatz zum Verzugszins setzt er weder eine Mahnung des
Gläubigers noch den Verzug des Schuldners voraus (BGE 131 III 12 E. 9.1 m.H.).
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts wird er in der Regel auf 5% p.a.
festgesetzt (BGE 122 III 53 insb. E. 4b m.H.; Art. 73 OR analog).
Die Klägerin bringt vor, sie habe Anspruch auf Schadenszins, soweit sie aufgrund
des Schadens bereits vor dem Urteilszeitpunkt Auslagen zu tätigen oder Minder-

- 138 -
einnahme hinzunehmen gehabt und sich der Schaden damit tatsächlich finanziell
ausgewirkt habe. Somit sei auf allen Auslagen, welche sie zur Sanierung des
D._____-Hallendachs gehabt habe, ein Schadenszins von 5% zuzuschlagen
(act. 1 Rz. 467 ff.; act. 53 Rz. 610). Die Beklagte 2 erklärt, dass kein Schadens-
zins gefordert werden könne, da kein Schaden geschuldet sei (act. 12 Rz. III.3
Zu 467).
Schadenzins ist bezüglich derjenigen Positionen zu bejahen, für die Schadener-
satz zuzusprechen ist. Gemäss vorstehenden Ausführungen ist die Beklagte 2
demnach zu verpflichten, der Klägerin Schadenszins von 5% p.a. auf den folgen-
den Beträgen und seit den folgenden Daten zu entrichten:
− CHF 16'650.00 ab 24. Juli 2015
− CHF 9'103.95 ab 18. September 2015
− CHF 7'724.00 ab 16. November 2015
− CHF 1'025.00 ab 25. November 2015
− CHF 1'407.60 ab 22. September 2016
− CHF 1'520.30 ab 10. Februar 2017
− CHF 1'287.25 ab 29. Juli 2016
− CHF 9'815.00 ab 15. Februar 2017
− CHF 4'210.45 ab 15. Februar 2017
− CHF 42'048.00 ab 01. Juni 2017
(wobei das Datum des Beginns des Zinsenlaufs dem jeweils in Ziffer 5.5.2.4.4a)
genannten Datum der Bezahlung entspricht, da sich zu jenem Zeitpunkt das
schädigende Ereignis ausgewirkt hat)
− sowie 5 % p.a. auf CHF 140'472.90 ab 23. März 2017, dem Datum der
Schlussrechnung; da der Schaden erst mit der definitiven Bezifferung
durch die Schlussrechnung und nicht bereits mit Bezahlung der Akonto-
rechnungen – denen der anerkannte Betrag gestützt auf die Parteibehaup-
tungen auch nicht zugeordnet werden könnte – definitiv eingetreten ist.
Vorstehend errechneter Schadensbetrag zuzüglich des vorgenannten Zinses er-
geben den Schadenersatz, auf den vorliegend maximal erkannt werden kann.

- 139 -
c) Schadenersatz
Der berechnete maximale Schadenersatz ist gestützt auf Art. 44 OR herabzuset-
zen. Der Gutachter hat ausdrücklich festgehalten, dass Fehlleistungen in diesem
Bereich am westlichen provisorischen Dachrand / Neuer Vorbau / Oblicht eine Ur-
sache für die Wasserinfiltrationen gewesen sei, wenn auch nicht die alleinige
(siehe Ziffer 5.5.2.2.3, act. 3/6 S. 10). In diesem Bereich wäre auch ohne die Ver-
fehlungen der Beklagten 2 ein gewisser Schaden entstanden, denn gemäss un-
bestritten gebliebenen Behauptungen der Beklagten 2 wurde beim Aufschneiden
der Abdichtung durch die Hilfspersonen der Klägerin auch die Dampfbremse be-
schädigt, was zu einer "Wasserunterlaufung des bestehenden Daches der
'D._____-Halle'" geführt hat (vgl. act. 3/22) (act. 12 Rz. III.3 Zu 29-45). Während
die von der Klägerin für die Arbeiten am Neuen Vorbau beauftragten S._____ AG
mit U._____ und die V._____ AG Teilursachen gesetzt haben, hat die Klägerin
selber den Schaden dadurch verschlimmert, dass sie unstrittig die beschädigte
Stelle beim provisorischen Dachrand über längere Zeit (6 Monate) offen gelassen
hat (act. 61 Rz. Zu 706; vgl. act. 53 Rz. 706 f.; act. 67; act. 63 Rz. 90.71; act. 17
Rz. 6.2.5; vgl. BGer Urteil 4A_127/2011 vom 12. Juli 2011 E. 8.2). Damit ist die
Klägerin ihrer Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen. Ohne diese Un-
terlassung seitens der Klägerin wäre weniger Wasser in das Dach eingedrungen
und wäre kein Schaden in der vorliegenden Höhe entstanden. Der Gutachter
selbst spricht von einer Kumulierung von Ursachen, die letztlich zum Schaden ge-
führt haben (act. 3/6 S. 24). Diese Aussage bildet klar einen Gegensatz zur un-
substantiierten, bestrittenen Behauptung der Klägerin, dass, weil die Bauzeitab-
dichtung unterläufig gewesen sei, der Totalersatz auch erforderlich gewesen wä-
re, wenn bei der westlichen Dachranderweiterung kein Wasser eingetreten wäre,
solche Eindringungen daher unerheblich seien, und die Beklagte 2 für den ganzen
Schaden hafte (act. 53 Rz. 937; vgl. act. 61 Rz. Zu 935-937). Mit ihrer Unterlas-
sung hat die Klägerin zumindest für eine Verschlimmerung des Schaden gesorgt,
was der zeitliche Ablauf in Bezug auf die Akustikdecke – unstrittig wurden erst
nach der Verrichtung der Arbeiten beim westlichen Dachrand/Neuer Vorbau die
Wassereindringungen im Gebäudeinnern (im darunter liegenden Bereich) ent-
deckt – zeigt.

- 140 -
Eine genaue Zuordnung von Teilursachen und Schadensteil ist retrospektiv nicht
möglich. Da aber sowohl die Klägerin als auch die Beklagte 2 erhebliche Ursa-
chen für den Schaden gesetzt haben, rechtfertigt sich nach dem richterlichen Er-
messen eine Reduktion des Schadenersatzes gestützt auf Art. 44 OR um 50%.
Das heisst, die Beklagte 2 ist zur Leistung von CHF 117'632.25 (auf zwei Dezi-
malstellen gerundet) zuzüglich Zins an die Klägerin zu verpflichten, wobei es sich
der Einfachheit halber aufdrängt, für den Zins die Beträge jeweils zu halbieren.
Eine zusätzliche Reduktion gestützt auf Art. 43 OR kommt angesichts des Ver-
schuldens der Beklagten 2 ebenso wenig in Frage wie eine weitere Reduktion
wegen Drittverschulden. Verantwortliche verschiedener Teilursachen haften im
Aussenverhältnis für den ganzen Schaden (siehe Ziffer 4.4); eine Haftungsreduk-
tion kommt nur in Ausnahmefällen in Frage (BGE 130 III 591 E. 5.5.1; BGE 93 II
317 S. 322 f.; BREHM, a.a.O., Art. 51 N. 30a), wovon keiner gegeben ist.
5.5.2.5. Fazit
Die Beklagte 2 ist zu verpflichten, der Klägerin CHF 117'632.25 zuzüglich Zins zu
5 % auf folgenden Beträgen ab den folgenden Daten zu bezahlen:
− CHF 8'325.00 ab 24. Juli 2015
− CHF 4'551.975 ab 18. September 2015
− CHF 3'862.00 ab 16. November 2015
− CHF 512.50 ab 25. November 2015
− CHF 703.80 ab 22. September 2016
− CHF 760.15 ab 10. Februar 2017
− CHF 643.625 ab 29. Juli 2016
− CHF 4907.50 ab 15. Februar 2017
− CHF 2'105.225 ab 15. Februar 2017
− CHF 21'024.00 ab 01. Juni 2017
− CHF 70'236.45 ab 23. März 2017.

- 141 -
6. Teil B: Hauptdach [Rechtsbegehren B.1.a)-c), 3.a)-c)]
6.1. Unbestrittener Sachverhalt im Überblick
Das Hauptdach über dem Hauptgebäude besteht aus folgenden Teilen: Das Ter-
rassendach über dem 3. Obergeschoss, das Attikadach über dem
4. Obergeschoss sowie zwei Dächer über den Lift-/Treppenhaus-Dachaufbauten
(Dachaufbautendächer) (5. Obergeschoss); alle sind als Flachdächer ausgestaltet
(act. 1 Rz. 13; act. 53 Rz. 3; act. 61 Rz. Zu 1-5; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 13-14;
act. 17). Auf dem Terrassendach wurden vom Mieter G._____ zu Studienzwecken
Pflanzengestelle aufgebaut, welche aus Pflanzen-Container und Blumenkisten
bestehen (act. 1 Rz. 85; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 82-94; act. 63 Rz. 21.1.3; vgl.
act. 17 Rz. 17). Unter der Betondecke (im Innern) ist eine teilweise ausgeflockte,
abgehängte Decke angebracht (act. 53 Rz. 6; vgl. act. 61 Rz. Zu 6; act. 63). Im
Hauptgebäude befinden sich Büro- und Gewerberäume von verschiedenen pri-
vatwirtschaftlichen Unternehmen sowie die Büros von Professuren der G._____
(…), Arbeitsräume für Studierende, Werkstätte für …-Studenten usw. (act. 1
Rz. 83; vgl. act. 12 Rz. III.3 Zu 82-94; act. 17 Rz. 17).
Das Hauptdach wurde unter Beteiligung der Beklagten ab 2011 erstellt (act. 1
Rz. 99; act. 53 Rz. 56, 337; vgl. act. 61 Rz. Zu 328-345; act. 63 Rz. 5.1). Die Klä-
gerin verzichtete im November 2011 auf die Dienste der Beklagten 2 (act. 61
Rz. Zu 347-351 und 2; vgl. act. 67). Die Beklagte 1 stellte am 10. Januar 2012 ih-
re Schlussrechnung (act. 63 Rz. 35.2.10; vgl. act. 67; act. 64/14). In der am
27. Mai 2014 der Klägerin zugestellten, bereinigten Schlussrechnung war ein Ga-
rantiebeginn vom 1. Oktober 2012 vermerkt (act. 1 Rz. 99; act. 53 Rz. 337; vgl.
act. 12 Rz. III.3 Zu 95-103; act. 17 Rz. 18).
Mitte Juli 2016 liess die Klägerin das Hauptdach untersuchen. Sie beauftragte da-
für die W._____ AG, welche Sondierungen vornahm (act. 1 Rz. 473 f.; vgl. act. 12
Rz. III.3 Zu 473 und 474; act. 17 Rz. 30.2). Weiter liess sie vom Privatgutachter
AS._____ einen Zustandsbericht (datierend vom 13. Dezember 2018; act. 54/6)
erstellen; dieser nahm ebenfalls Sondierungen vor (act. 53 Rz. 55, 67; vgl. act. 61
Rz. Zu 55 und 56, 67-71; act. 63 Rz. 7).

- 142 -
6.2. Zusammengefasste Parteistandpunkte
6.2.1. Klägerin
Die Klägerin behauptet, dass das Hauptdach die gleichen Mängel aufweise wie
das D._____-Hallendach. Sondierungen auf dem Terrassendach und dem Attika-
dach im Juli 2016 durch die W._____ AG hätten den anfänglichen Verdacht be-
stätigt. Dabei habe sich gezeigt, dass auch die Wärmeisolation durchfeuchtet ge-
wesen sei und teilweise sogar mehrere Zentimeter tief im Wasser gestanden ha-
be. Ausserdem sei beim Terrassendach der Türanschluss mangelhaft ausgeführt
worden und die Abdichtung sei mechanisch defekt gewesen. Weiter habe beim
Leibungsanschluss eine Aufbordung für Stauhöhe über Nutz- und Schutzschicht
sowie die Überlappung / Verbindung von Beton an den Metallrahmen gefehlt. An
welchen Stellen die Abdichtung undicht sei, habe anlässlich der Sondierung nicht
lokalisiert werden können. Die Klägerin habe diese Mängel mit Einschreiben vom
21. und 29. Juli 2016 an die Beklagten gerügt und ihnen Frist angesetzt, die Män-
gel bis am 31. August 2016 zu beheben. Die Beklagten hätten nicht auf die Män-
gelrügen reagiert. Mit Schreiben vom 25. Juli 2017 habe sie den Beklagten eine
letzte Frist zur Mängelbehebung angesetzt und die Ersatzvornahme angedroht
(act. 1 Rz. 125 ff., 474 ff.; act. 53 Rz. 426 ff., 1017). Der Zustandsbericht
AS._____ vom 13. Dezember 2018 bestätige, detailliere und erläutere die erste
Reihe der Sondierungen von W._____ und zeige beim Hauptdach genau die glei-
chen Mängel wie beim D._____-Hallendach. Entsprechend stehe ausser Frage,
dass die Beklagten beim Hauptdach die gleichen Mängel und Fehler zu verant-
worten hätten, die ihnen schon beim D._____-Hallendach im Gutachten angelas-
tet worden seien (act. 53 Rz. 42, 55 f., 67, 1018). Zudem seien am 27. April 2018,
14. August 2018 und 14. September 2018 auch beim Hauptdach Wassereindrin-
gungen in das Gebäude festgestellt worden, welche zeigten, dass auch hier der
komplette Flachdachaufbau durchgehend mängelbehaftet sei. Auch diese Was-
sereintritte habe sie gerügt (act. 53 Rz. 11, 43, 55, 62, 74 f., 209, 428 f.). Die
Wassereindringstellen ins Gebäudeinnere liessen keine genauen Rückschlüsse
darauf zu, wo das Wasser ins Flachdachsystem und in der Folge in das Gebäude
eingedrungen sei. Einzelne Sondierungen oder Neuabdichtungen könnten das

- 143 -
Problem entsprechend nicht lösen, und zwar insbesondere deshalb, weil aufgrund
des Zustandsberichtes unter Berücksichtigung der Feststellungen des Gutachters
beim D._____-Hallendach offenkundig sei, dass beim Hauptdach die untere bi-
tuminöse Bauzeit-Abdichtung unterläufig und undicht sei. Das führe dazu, dass
sich das Wasser unter der Bauzeitabdichtung über das ganze Dach verteilen
könne. Es dringe an der schwächsten Stelle ins Gebäude ein. Eine Aussage über
den Ort der Undichtigkeit im Flachdach lasse sich daher nicht machen, und wäre
auch nutzlos, da genau wie beim D._____-Hallendach nur ein umfassender
Rückbau und eine Neuerstellung des Hauptdachs hierüber Klarheit schaffen und
die Mängel beheben könnten (act. 53 Rz. 52). Für den Fall, dass die Beklagten
bestreiten sollten, dass das Hauptdach in gleicher Weise mangelhaft und neu zu
erstellen sei wie das D._____-Hallendach, wäre auch für das Hauptdach ein Gut-
achten anzuordnen. Indessen stehe für die Klägerin klar fest, dass der vollständi-
ge Rückbau des Hauptdachs und dessen Neuerstellung zwingend erforderlich sei
(act. 53 Rz. 212 ff., 1021). Das Hauptdach habe noch im September 2018 mit So-
fortmassnahmen (Einbau von Kontrollstutzen, dem Einbau von Lenzpumpen auf
den Dächern) gesichert werden müssen und müsse möglichst bald mit definitiven
Massnahmen saniert werden (act. 53 Rz. 44, 77, 211). Trotz mehrfacher Auffor-
derung hätten die Beklagten Massnahmen zur Abklärung des Umfangs der Män-
gel und die Nachbesserung unterlassen bzw. verweigert (act. 53 Rz. 250, 425,
429).
Die Klägerin verlangt von den Beklagten (unter solidarischer Haftung) die Bevor-
schussung der Kosten für die Mängelbehebung zufolge Ersatzvornahme im Be-
trag von CHF 962'011.20 (act. 53 Rz. 19 ff., 54, 253, 255 ff., 429 ff., 518 ff.; act. 1
Rz. 575). Zudem habe sie gewisse Aufwendungen, die sich aus ihrem Nachbes-
serungsrecht ergeben würden, bereits bezahlt. Deshalb mache sie gegenüber
den Beklagten (unter solidarischer Haftung) den Ersatz dieser Aufwendungen von
CHF 36'212.95, zuzüglich Schadenszins, geltend (act. 53 Rz. 23, 254).
6.2.2. Beklagte 1
Die Beklagte 1 erhebt die Verjährungseinrede (siehe Ziffer 6.3.1.1.1) und bestrei-
tet ihre Haftung. Konkret bestreitet sie, dass das Hauptdach die gleichen Mängel

- 144 -
wie das D._____-Hallendach aufweise und die geltend gemachten Mängel (u.a.
act. 63 Rz. 37.1.1, 4.2., 4.8.3, 5.2.1, 5.3.2, 7, 8.3.2, 8.15, 8.18, 9,19, 21-30, 31.5,
37.1.1, 72.2). Das Dach sei bei Abnahme wasserdicht gewesen (act. 63
Rz. 19.13.1, 21.5.1). Die klägerischen Behauptungen seien zu wenig substantiiert,
auch weil die Klägerin nicht zwischen den drei Dachebenen unterscheide. Sie sei
auf eine unzulässige Beweisausforschung durch einen Gutachter aus (act. 63
Rz. 19, 19.13.3, 31.5.1-5). Die Klägerin lege auch nicht dar, dass und welche
Mängel sie gerügt habe (act. 63 Rz. 36.1). Weiter habe die Klägerin diverse Arbei-
ten durchgeführt, die zu Undichtigkeiten geführt haben müssten (act. 63 Rz. 4.3.1,
4.8.3, 7.1 ff., 6, 30.5). Ein Totalersatz des Hauptdaches sei weder nötig noch ver-
hältnismässig (act. 63 Rz. 14.3.1, 14.4.1, 4.9.3, 38.1). Sie bestreite, dass die ver-
langten Massnahmen geschuldet und/oder erforderlich seien (act. 63 Rz. 10). Der
Zusammenhang zwischen den behaupteten Mängeln und der Notwendigkeit des
Totalersatzes bleibe gänzlich unsubstantiiert, die monierten Mängel könnten se-
parat behoben werden (act. 63 Rz. 13.2, 38.2). Eventualiter sei festzuhalten, dass
die Kosten gemäss der Offerte der S._____ AG unnötige Leistungen und/oder
Ohnehinkosten sowie überrissene Preise enthalte (act. 63 Rz. 14.3.2, 14.4.2). Die
Beklagte 1 verweigere eine Nachbesserung. Die Klägerin verlange einen nicht
geschuldeten Totalersatz und lehne lokale Nachbesserungen ab. Für allfällige
Massnahmen, die nicht im Totalersatz bestünden, habe die Klägerin keine Ver-
besserungsfrist angesetzt. Es mache für die Beklagte 1 keinen Sinn, Nachbesse-
rungsmassnahmen anzubieten, welche die Klägerin von vornherein ablehne
(act. 63 Rz. 37).
6.2.3. Beklagte 2
Die Beklagte 2 bestreitet ihre Haftung (act. 12 Rz. III.3 Zu 125-128, 474; act. 61
Rz. Zu 24, 1017-1022). Es gebe kein dreiteiliges Hauptdach. Es bestünden beim
Hauptgebäude vier separate, völlig unabhängige Flachdächer auf drei verschie-
denen Geschossen. Die Klägerin versäume es, die behaupteten Mängel dem je-
weils betroffenen Dach zuzuweisen. Damit fehle es bereits an der hinreichenden
Lokalisierung der behaupteten Mängel (act. 61 Rz. III.10 ff., Zu 43). Wenn die
Klägerin nicht einmal dartun könne, wo beim Hauptgebäude Wasser ausgetreten

- 145 -
sei, könne auch nicht eruiert werden, wo allenfalls ein Dach undicht sei (act. 61
Rz. Zu 52). Die Beklagte 2 bestreitet weiter, dass die Dächer undicht seien bzw.
das Hauptdach gravierende Mängel aufweise. Die Klägerin habe diese Mängel in
keiner Art und Weise substantiiert (act. 12 Rz. III.3 Zu 474 2; act. 61 Rz. S. 34 ff.,
Zu 374-379 1). Vom Zustand des D._____-Hallendachs könne nicht auf den Zu-
stand der Dächer über dem Hauptgebäude geschlossen werden (act. 61
Rz. Zu 66 1). Es werde bestritten, dass die Beklagten Wassereintritte zu vertreten
habe (act. 61 Rz. Zu299-202, 304-307, 308-309). Diese Wassereintritte bzw. der
Schaden bei den Dächern am Hauptgebäude könnten verschiedene Ursachen
haben (act. 61 Rz. Zu 66 4). So kämen als Ursachen vernachlässigter Unterhalt
(act. 61 Rz. Zu 42-44 4 ff., 66 4), eine von der Klägerin erstellte, ungeschützt auf
der Abdichtung des Hauptdachs abgestellte Sichtschutzkonstruktion auf dem
Flachdach über dem 4. Obergeschoss (act. 61 Rz. Zu 42-44 12 ff., 66 4, 75 2, 209
2 f., 299-202), Veränderungen/schwere Belastungen der Flachdächer durch
Pflanzgefässe, Beschädigungen (Bohrungen etc.) durch Mieter (act. 61
Rz. Zu 66 4, 299-202), allfällige nachträgliche Veränderungen der Schwellenan-
schlüsse (act. 61 Rz. Zu 108-117 5) in Frage.
Die Beklagte 2 behauptet, die Klägerin habe keine Planmängel gerügt (act. 12
Rz. III.3 Zu 125-128 1, 476; act. 61 Rz. Zu 522-532). Weiter bestreitet sie Pla-
nungsfehler. Es hätte zudem an der Klägerin gelegen, darzulegen, inwieweit die
Entwässerungs- und Ausführungsplanung mangelhaft sei, was sie nicht getan ha-
be. Pauschale Vorwürfe seien unzulässig. Weiter bestreitet sie, unterlassen zu
haben, Pläne für die Entwässerung anzufertigen. Die Klägerin habe die Pläne so-
gar beim Gericht eingereicht (act. 54/70-71) (act. 61 Rz. Zu 478). Sodann bestrei-
tet die Beklagte 2 die Verletzungen ihrer Kontroll- und Überwachungsaufgaben,
welche nur pauschal behauptet worden seien (act. 61 Rz. Zu 483-489, 497, 499).
Die Klägerin habe bereits im November 2011 auf ihre Dienste verzichtet. Wie sich
aus ihrer Schlussrechnung vom 27. Juli 2014 ergebe, habe die Beklagte 1 auch
danach noch Flachdacharbeiten verrichtet. Daher habe die Beklagte 2 die Arbei-
ten der Beklagten 1 nicht mehr abnehmen können (act. 61 Rz. Zu 42-44 2, 347-
351 2 f., 357 ff., 361, 369, 491-494). Gemäss dieser Schlussabrechnung seien die
Arbeiten der Beklagten 1 von der V._____ AG abgenommen worden. Jedenfalls

- 146 -
lege diese den "Garantiebeginn" auf den 1. Oktober 2012 fest (act. 61 Rz. Zu 42-
44 3, 347-351 3).
Die Beklagte 2 könne nicht zu einer Ersatzvornahme bzw. einem diesbezüglichen
Vorschuss verpflichtet werden. Sie habe das Bauwerk nicht selber ausgeführt und
könne dieses auch nicht nachbessern (act. 12 Rz. III.3 Zu 125-128 2; act. 61
Rz. Zu 18-21, 23, 54, 250, 255, 507-508). Sodann bestreitet die Beklagte 2 ihre
Haftung und die einzelnen Positionen der bereits angefallenen Kosten (act. 61
Rz. Zu 269 ff.). Schliesslich hat auch die Beklagte 2 eine (teilweise) Verjährungs-
einrede erhoben (act. 61 Rz. Zu 509-517).
6.3. Haftung der Beklagten 1: Rechtsbegehren B.1.a), b), B.3.a), b)
6.3.1. Verjährungseinrede
6.3.1.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
6.3.1.1.1. Beklagte 1
Die Beklagte 1 erhebt die Einrede der Verjährung gegen die (bestrittenen) An-
sprüche der Klägerin (act. 63 Rz. 14.1, 15.1, 16.1, 17.1, 35.1.2) und verweist auf
Art. 180 Abs. 1 SIA Norm 118. Die Abnahme sei jedenfalls vor mehr als 5 Jahren
bis zur erstmaligen Geltendmachung der Forderung in der Replik (und auch der
gänzlich unsubstantiierten Geltendmachung in der Klageschrift) erfolgt. Damit
seien die Ansprüche verjährt (act. 63 Rz. 35.1).
Gemäss Art. 164 Abs. 1 SIA Norm 118 gelte ein Werk als abgenommen, wenn die
gemeinsame Prüfung innert Monatsfrist nach der Vollendungsanzeige deswegen
unterbleibe, weil entweder keine der Parteien die Prüfung verlangt oder von Sei-
ten des Bauherrn die Mitwirkung unterlassen werde. Gleich gehalten werde es mit
der Ingebrauchnahme des vollendeten ganzen Werks (z.B. zum Weiterbau), diese
ersetzte somit die Vollendungsanzeige (Art. 158 Abs. 1 SIA Norm 118). Das Werk
der Beklagten 1 sei am 2. Dezember 2011 vollendet worden. Nach der allgemei-
nen Erfahrung müsse die Klägerin das Terrassengeländer unmittelbar nach Voll-
endung, jedenfalls aber nur kurze Zeit später und noch vor Weihnachten 2011

- 147 -
angebracht haben. Bestreite die Klägerin dies, so habe sie den Werkvertrag des
Metallbauers und dessen Schlussrechnung zu edieren und sei die zuständige
Person des Metallbauers als Zeuge zu vernehmen. Damit gelte das Werk spätes-
tens Ende Januar 2012 als abgenommen. Weiter könne nach der allgemeinen Er-
fahrung die Ingebrauchnahme auf keinen Fall später als ein Monat nach der Fer-
tigstellung der Attikaterrasse erfolgt sein, weil die Beklagte 1 nach dem Abschluss
ihrer Arbeiten nicht zur Abnahme aufgefordert worden und die Gebäudesanierung
inkl. Geländermontage weitergelaufen sei. Damit gelte das Werk spätestens per
2. Februar 2012 als abgenommen. Eventualiter sei festzuhalten, dass das Attika-
geschoss nach Vollendung der Arbeiten spätestens im Februar 2012 als bezugs-
bereites Objekt zur Vermietung angepriesen worden sein müsse, was ebenfalls
eine Ingebrauchnahme darstelle. So gerechnet würde die Abnahme spätesten per
Ende März 2012 als erfolgt gelten (act. 53 Rz. 35.2). Im Subeventualstandpunkt
sei festzuhalten, dass die Abnahme spätestens am 1. November 2012 erfolgt sei.
Denn die Klägerin führe aus, die Beklagte 1 habe den Garantiebeginn am
1. Oktober 2012 unterschriftlich bestätigt. Dies sei eine (überflüssige) nachträgli-
che Vollendungsanzeige. Gemäss Art. 164 SIA Norm 118 gelte das Werk innert
Monatsfrist als abgenommen (act. 53 Rz. 35.3). Weiter hält sie fest, dass der
Vorwurf der unterlassenen Mitwirkung offenkundig unzutreffend sei (act. 63
Rz. 36.2.2). Sie hätte sich selbstverständlich nicht widersetzt, wäre sie zu einer
gemeinsamen Prüfung aufgeboten worden, was jedoch nicht geschehen sei
(act. 63 Rz. 35.2.2).
Die Verjährung sei mittels Klage vom 29. Juli 2016 nicht unterbrochen worden.
Die Vorbringen der Klägerin, wonach sie ausführe, sie habe damit die "Nachbes-
serung diverser Mängel" und die "Bezahlung des Mangelfolgeschadens" verlangt,
seien zu unsubstantiiert. Es ergebe sich daraus nicht, dass vorliegende Forde-
rungen mit jenen Forderungen identisch seien, was eine Voraussetzung der Ver-
jährungsunterbrechung darstelle. Im Übrigen ergebe sich bereits aus den stark
unterschiedlichen Streitwerten von CHF 660'000.– (Klage vom 29. Juli 2016,
Rz. 7) und der vorliegenden Klage (ca. CHF 1,6 Mio. betreffend Hauptdach [Rep-
lik, Rz. 326]), dass die Forderungen nicht identisch sein könnten. Weiter habe mit
dem Zahlungsbefehl vom 2. August 2016 von vornherein nur die Verjährung für

- 148 -
eine Geldforderung bis zum betriebenen Betrag unterbrochen werden können
(act. 63 Rz. 35.5).
6.3.1.1.2. Klägerin
Die Klägerin erklärt, dass ihre Ansprüche nicht verjährt seien. Gemäss Art. 164
Abs. 2 SIA 118 könne keine Abnahme stattfinden, solange die gemeinsame Prü-
fung deswegen unterbleibe, weil der Unternehmer die Mitwirkung unterlasse. We-
der die Beklagte 1 noch die Beklagte 2 hätten der Klägerin die Vollendung des
Werks angezeigt; eine Abnahme habe damit infolge Unterlassung derer Mitwir-
kung nicht stattfinden können. Mangels Abnahme könne entsprechend auch die
Verjährung der Mängelrechte nicht zu laufen begonnen haben. Selbst wenn man
von einer Abnahme im Sinne von Art. 158 Abs. 1 Satz 3 SIA 118 ausgehen wolle
(was bestritten werde), bleibe der entsprechende Zeitpunkt durch die unterlasse-
ne Mitwirkung der Beklagten unklar, was sich zu deren Nachteil auswirken müsse.
Weiter würden weder die Schlussabrechnung noch die Bestätigung eines Garan-
tiebeginns die weiterhin ausstehende Abnahme zu ersetzen vermögen, noch den
Beginn des Fristenlaufes auslösen können (act. 53 Rz. 509 ff.). Selbst wenn die
Beklagte 1 betreffend Fristenlauf anders argumentierte: Die Klägerin habe rein
vorsorglich und zwecks Verjährungsunterbruchs am 29. Juli 2016 beim hiesigen
Gericht eine Klage eingereicht, mit welcher unter anderem die Beklagten 1 zur
Nachbesserung diverser Mängel sowie zur Bezahlung des Mangelfolgeschadens
verpflichtet werden sollten. Sie habe diese Klage noch am gleichen Tag zurück-
gezogen. Sofern eine allfällige Verjährung im Raum gestanden hätte, hätte die
Klägerin diese unterbrochen. Weiter habe sie gegenüber der Beklagten 1 die Be-
treibung eingeleitet. Die Zustellung des Zahlungsbefehls vom 2. August 2016 an
die Beklagte 1 sei am 8. August 2016 erfolgt; diese habe Rechtsvorschlag erho-
ben (act. 53 Rz. 513 ff.).
6.3.1.2. Rechtliches

- 149 -
Die Mängelrechte des Bestellers nach Art. 169-171 SIA Norm 118, also auch das
Recht auf Ersatz eines Mangelfolgeschadens, verjähren fünf Jahre nach Abnah-
me des Werks oder Werkteils (Art. 180 Abs. 1 SIA Norm 118; BGer Urteil
4A_109/2014 vom 21. Mai 2014 E. 4.3; GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 180 N. 1.1).
Die Verjährungsfrist beginnt am Tag nach der Abnahme zu laufen und endet nach
fünf Jahren am Tag der Abnahme.
Der Unternehmer leitet die Abnahme dadurch ein, dass er der Bauleitung die
Vollendung des Werkes oder eines in sich geschlossenen Werkteils anzeigt
(Art. 157 Abs. 1 SIA Norm 118). Nimmt indessen der Bauherr ein vollendetes
Werk von sich aus in Gebrauch (z.B. zum Weiterbau), so wird es gleich gehalten,
wie wenn die Anzeige in diesem Zeitpunkt erfolgt wäre (Art. 158 Abs. 1 SIA Norm
118). Auf Anzeige hin wird das Werk (oder der Werkteil) von der Bauleitung ge-
meinsam mit dem Unternehmer innert Monatsfrist geprüft (Art. 158 Abs. 2 SIA
Norm 118). Zeigen sich bei der gemeinsamen Prüfung keine (oder unwesentliche)
Mängel, so ist das Werk (oder der Werkteil) mit Abschluss der Prüfung abge-
nommen (Art. 159 SIA Norm 118). Weiter gilt nach Art. 164 Abs. 1 SIA Norm 118
das Werk als abgenommen, wenn nach Anzeige der Vollendung oder Inge-
brauchnahme (Art. 158 Abs. 1, 2. Satz SIA Norm 118) die gemeinsame Prüfung
innert Monatsfrist deswegen unterbleibt, weil entweder keine der Parteien die Prü-
fung verlangt oder von Seiten des Bauherrn die Mitwirkung unterlassen wird. Kei-
ne Abnahme findet statt, solange die gemeinsame, von der Bauleitung rechtzeitig
verlangte Prüfung deswegen unterbleibt, weil der Unternehmer die Mitwirkung un-
terlässt (Art. 164 Abs. 2 SIA Norm 118; GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 164 N. 14).
Als Gestaltungsrecht verjähren das Nachbesserungs-, das Minderungs- und das
Rücktrittsrecht an sich nicht. Gegenstand der Verjährungswirkung bilden die For-
derungen auf Vornahme der nach Art. 169 Abs. 1 SIA Norm 118 verlangten Män-
gelbeseitigung, auf Ersatz der Kosten bei der Ersatzvornahme, auf eine allfällige
Minderung oder Wandlung (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 180 N. 2.2-2.6).
Für die Unterbrechung der Verjährung gelten die allgemeinen Regeln von
Art. 135 ff. OR. Die Verjährung kann durch Anerkennung des Mangels durch den
Unternehmer (Art. 135 Ziffer 1 OR) oder durch Einleitung einer Klage vor einem

- 150 -
Gericht (Art. 135 Ziffer 2 OR) unterbrochen werden. Die Anforderungen an die
Klage dürfen nicht allzu hoch sein; zumindest die Mindestanforderungen der Ein-
reichung innerhalb der Verjährungsfrist, Beteiligung von Gläubiger und Schuldner
als Klägerin und Beklagte, Individualisierung der Forderung (Rechtsbegehren,
Tatsachenbehauptungen) muss sie jedoch erfüllen (BERGAMIN, Unterbrechung der
Verjährung durch Klage, Eine Untersuchung unter Mitberücksichtigung anderer
Unterbrechungsgründe, Diss., 2016, Rz. 105 ff.). Gerade letztere Angaben sind
notwendig um zu prüfen, ob es sich bei der Klage um den gleichen Streitgegen-
stand handelt wie der zu prüfende Anspruch; nur eine Klage über den gleichen
Streitgegenstand wirkt verjährungsunterbrechend. Die Klage unterbricht die Ver-
jährung einer Forderung auf Geldzahlung sodann nur im Umfang des eingeklag-
ten Betrags. Steht dieser im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht fest, so ist die Zu-
lässigkeit einer unbestimmten Forderungsklage zu prüfen (DÄPPEN, in: WIDMER
LÜCHINGER/OSER [Hrsg.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7. A., 2019,
Art. 135 N. 10). Ist sie zulässig, wird die Verjährung bereits zum Zeitpunkt der Ein-
reichung der unbezifferten Klage unterbrochen und zwar in der Höhe, in der die
Forderung später im Prozess beziffert wird (BERGAMIN, a.a.O., Rz. 150, 339 m.H.;
DORSCHNER, in: SPÜHLER/TENCHIO/INFANGER [Hrsg.], Basler Kommentar, Schwei-
zerische Zivilprozessordnung, 3. A., 2017, Art. 85 N. 13). Mit dem bei der unbezif-
ferten Forderungsklage zwingend anzugebenden Mindeststreitwert wird der Un-
terbrechungsumfang demnach nicht fixiert (BERGAMIN, a.a.O., Rz. 341). War die
unbezifferte Forderungsklage unzulässig, kommt ihr hingegen keine Unterbre-
chungswirkung zu. In Bezug auf die Voraussetzungen für die Zulässigkeit einer
unbezifferten Forderungsklage siehe Ziffer 1.4.1.
Weiter ist eine Unterbrechung der Verjährung grundsätzlich auch durch Schuldbe-
treibung möglich. Für die Verjährung der Nachbesserungsforderung ist sie aller-
dings irrelevant, weil diese nicht auf dem Betreibungsweg geltend gemacht wer-
den kann. Das Gleiche gilt für den aus dem Nachbesserungsanspruch abgeleite-
ten Anspruch auf Bevorschussung der Nachbesserungskosten (BGer Urteil
4C.258/2001 vom 5. September 2002 E. 4.1.2), d.h. für die Kosten der Ersatzvor-
nahme. Weil im Anwendungsbereich der SIA Norm 118 der Bauherr vorerst allein
das Recht hat, die Verbesserung zu verlangen (Art. 169 Abs. 1 SIA Norm), kann

- 151 -
die Verjährung der Mängelrechte nicht mittels Betreibung unterbrochen werden.
Zudem verwirkt der Bauherr alle Mängelrechte, wenn er – statt vorerst Nachbes-
serung zu verlangen – direkt die Betreibung einer Minderungsforderung einleitet
(SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 180 N. 14).
Die Beweislast für den Eintritt der Verjährung trägt der Unternehmer, der die Ein-
rede erhebt (SPIESS/HUSER, a.a.O., Art. 180 N. 22). Sofern der Unternehmer die
Verjährungseinrede erhebt, hat der Besteller die Unterbrechung der Verjährung
zu beweisen (DÄPPEN, a.a.O., Art. 135 N. 23).
6.3.1.3. Würdigung
6.3.1.3.1. Vorbemerkung
Zur Prüfung der Verjährung ist einerseits der Beginn der Verjährungsfrist zu be-
stimmen und andererseits abzuklären, ob die Verjährungsfrist unterbrochen wur-
de.
6.3.1.3.2. Fristbeginn
Unbestritten ist, dass das Werk am 2. Dezember 2011 vollendet wurde, keine
gemeinsame Prüfung stattgefunden und die Beklagte 1 keine Vollendungsanzeige
in Bezug auf ihre Arbeiten abgegeben hat (act. 63 Rz. 31.2, 35.2.2, 35.2.7-35.2.9;
vgl. act. 53 Rz. 510; act. 67). Es bleibt daher zu prüfen, ob das Werk aufgrund In-
gebrauchnahme als abgenommen zu gelten hat. Die Klägerin bestreitet zwar
pauschal diese Art von Abnahme und bringt vor, dass der entsprechende Zeit-
punkt durch die unterlassene Mitwirkung je der Beklagten 1 und der Beklagten 2
unklar sei (act. 53 Rz. 511). Damit bestreitet sie allerdings nicht, das Werk in Ge-
brauch genommen zu haben und die konkreten Ausführungen der Beklagten 1
zur Art der Ingebrauchnahme. Die Beklagte 1 behauptet in der Duplik, dass Werk
habe spätestens Ende Januar 2012 als abgenommen zu gelten, da das Terras-
sengeländer durch den Metallbauer noch vor Weihnachten 2011 angebracht wor-
den sei (act. 63 Rz. 35.2.11). Damit macht sie Ingebrauchnahme durch Weiterbau
geltend. Diese substantiierten Behauptungen der Beklagten 1 (ebenso wie ihre
Eventualbehauptungen/-begründungen) hinsichtlich des Zeitpunkts der Inge-

- 152 -
brauchnahme wurden (wie die Ingebrauchnahme an sich) durch die Klägerin nicht
bestritten (vgl. act. 67). Ebenfalls nicht bestritten hat die Klägerin die Behauptun-
gen der Beklagten 1, dass die Beklagte 1 nie zur gemeinsamen Prüfung aufgebo-
ten worden sei und sie sich einer gemeinsamen Prüfung nicht widersetzt hätte,
wäre sie aufgeboten worden (act. 63 Rz. 35.2.2; vgl. act. 67). Demnach liegt keine
fehlende, die Abnahme hindernde Mitwirkung der Beklagten 1 vor – eine fehlende
Aufforderung zur Prüfung hat die Klägerin zu vertreten, die Bauleitung ist ihre
Hilfsperson. Entsprechend hat das Werk der Beklagten 1 per Ende Januar 2012
als abgenommen zu gelten; eine Beweisabnahme entfällt. Damit begann die Ver-
jährungsfrist Ende Januar 2012 und ist – falls sie nicht unterbrochen wurde – En-
de Januar 2017, d.h. vor Einreichung der vorliegenden Klage, abgelaufen.
Kein Abnahmezeitpunkt bildet die nachträgliche Festlegung des Garantiebeginns
bzw. der Monat später (vgl. act. 53 Rz. 511; act. 63 Rz. 35.3). Damit wurde zwar
seitens der Beklagten 1 eine verlängerte Garantie-/Rügefrist gewährt, aber kein
Abnahmetermin vereinbart und eine nach Ingebrauchnahme erfolgende Mitteilung
der Vollendung des Werks ändert weder etwas am begonnenen Fristenlauf noch
wird dieser dadurch unterbrochen (GAUCH/STÖCKLI, a.a.O., Art. 158 N. 12.3).
6.3.1.3.3. Keine Unterbrechung der Verjährungsfrist
Unstrittig reichte die Klägerin am 29. Juli 2016 eine Klage gegen beide Beklagten
ein, welche sie am gleichen Tag zurückzog (act. 53 Rz. 515; act. 63 Rz. 35.5; vgl.
act. 54/76-79). Sodann leitete sie unstrittig gegen die Beklagte 1 für einen Betrag
von CHF 660'000.– eine Betreibung ein; der Zahlungsbefehl datiert vom 2. August
2016, dessen Zustellung erfolgt am 8. August 2016 (act. 53 Rz. 516; act. 63
Rz. 35.5; act. 54/80). Nur wenn die Klage oder die Betreibung die Verjährung un-
terbrochen hat, sind die vorliegenden Forderungen nach Rechtsbegehren B.1.a),
b) und B.3.a), b) im Verhältnis zur Beklagten 1 klagbar.
Zur Klage vom 29. Juli 2016 ist Folgendes zu bemerken: Die Verjährungsunter-
brechung ist bereits deshalb zu verneinen, weil die Klägerin – wie die Beklagte 1
richtig festhält – trotz Bestreitungen nicht dargelegt hat, inwieweit es sich bei den
beiden Klagen (vorliegendes Verfahren und Klage vom 29. Juli 2016) um densel-

- 153 -
ben Streitgegenstand handelt, was Voraussetzung für die Verjährungsunterbre-
chung bildet, obliegt ihr doch die diesbezügliche Behauptungs- und Beweislast.
Eine Verjährungsunterbrechung durch die Klage vom 29. Juli 2016 ist darüber
hinaus aus folgenden Gründen zu vereinen: Da die Klage nur Mängel im Bereich
des nördlichen Dachs über dem 3. OG des Hauptgebäudes sowie des Haupt-
dachs über dem 4. OG, nicht aber die vorliegend zusätzlich thematisierten Dach-
aufbautendächer, erwähnte, konnte sie in Bezug auf Forderungen im Zusammen-
hang mit den Dachaufbautendächer die Verjährung nicht unterbrechen. Weiter ist
zu beachten, dass eine unbezifferte Forderungsklage wie die Klage vom 29. Juli
2016 nur verjährungsunterbrechend sein könnte, wenn sie zulässig gewesen wä-
re (siehe Ziffer 6.3.1.2). Ihre Zulässigkeit ist aus folgenden Gründen zu verneinen:
(1) Die Klägerin hat es in ihrer Klage vom 29. Juli 2016 unterlassen, für jedes
Rechtsbegehren, mit welchem sie eine unbezifferte Forderung einklagt, einen
Mindeststreitwert anzugeben. Jedes Rechtsbegehren – wird der Streitwert durch
das Rechtsbegehren bestimmt (vgl. Art. 91 Abs. 1 ZPO) – ist zu beziffern, nicht
bloss die Klage insgesamt. Die Klägerin hat in ihrer Begründung (ob die Angabe
des Mindeststreitwerts in der Begründung genügen würde, kann offen gelassen
werden, üblicherweise wird er im Rechtsbegehren selber genannt) aufgrund einer
Schätzung den Streitwert gesamthaft mit approximativ CHF 660'000.– für die Kos-
ten der Mängelbehebung und die Höhe des Mangelfolgeschadens angegeben
(act. 54/76 Rz. 7 und 13). D.h. sie hat ihn weder je Rechtsbegehren noch je An-
spruchsgrundlage (Nachbesserung, Mangelfolgeschaden, Kosten der Ersatzvor-
nahme bei Beklagte 1; Schaden und Mangelfolgeschaden bei Beklagte 2) noch je
Gegenpartei beziffert. Da die Rechtsbegehren 1 und 2 einerseits sowie anderer-
seits Rechtsbegehren 3 nicht eventualiter geltend gemacht wurden, wären die
Streitwerte für einen Gesamtstreitwert zu kumulieren. Aufgrund der Rechtsbegeh-
ren und der Klagebegründung ist unklar, ob ihr Mindeststreitwert je Beklagte
CHF 660'000.– (er müsste auch nicht in Bezug auf beide Beklagte gleich hoch
sein) oder ob der Gesamtstreitwert CHF 660'000.− betragen sollte (vgl. auch
Art. 93 ZPO). Jedenfalls hat die Klägerin damit gegen die Vorgabe der Angabe
des Mindeststreitwerts je Rechtsbegehren verstossen. Bereits aus diesem Grun-
de war die Klage nicht zulässig. (2) Weiter ist eine unbezifferte Forderungsklage

- 154 -
nur dann zulässig, wenn deren Bezifferung unmöglich oder unzumutbar ist, was
die Klägerin darzulegen hat: (a) Vorliegend begründete die Klägerin die Anhebung
einer unbezifferten Forderungsklage zum einen damit, dass sie aufgrund der zeit-
lichen Dringlichkeit und zur Unterbrechung der Verjährung auf die sofortige Kla-
geeinreichung angewiesen sei. Dringlichkeit aufgrund einer drohenden Verjäh-
rung kann jedoch kein Grund für die Zulässigkeit einer unbezifferten Forderungs-
klage bzw. das Absehen von einer Bezifferung sein. Dies mag zwar in Fällen, in
denen die Betreibung nicht zu einer Verjährungsunterbrechung führen kann, auf
den ersten Blick stossend wirken, doch kann es nicht sein, dass in einer einzel-
fallweisen Betrachtung bei drohender Verjährung von den entwickelten allgemei-
nen Voraussetzungen für eine unbezifferte Forderungsklage abgewichen wird.
Die Anwendung unterschiedlicher Massstäbe wäre der Rechtssicherheit abträg-
lich und könnte die Gleichbehandlung von Parteien verletzen, gerade auch weil
sich Abgrenzungsprobleme auftun wie die Fragen, ab wann eine Verjährung als
drohend und die Klageeinreichung als dringend anzusehen wäre. (b) Zum ande-
ren erklärte die Klägerin zur Begründung der Anhebung einer unbezifferten Forde-
rungsklage, die Bezifferung der Höhe der Forderung sei ihr weder möglich noch
zumutbar. Nähere Anhaltspunkte hierzu würde erst das beantragte Gutachten lie-
fern, welches unter anderem Aufschluss über das Ausmass der Mängel, über Art
und Kosten der Mängelbehebung inklusive der Mängelfolgeschäden geben solle.
Es sei der Klägerin nicht zumutbar mit der Klageeinreichung zuzuwarten, bis in
einem allenfalls vorsorglichen Beweisführungsverfahren das Ausmass des Scha-
dens bekannt sei, da ihre Forderung in der Zwischenzeit zu verjähren drohten
(act. 54/76 Rz. 9 ff.). Im Rechtsbegehren 1 verlangt sie denn auch, die Verpflich-
tung zu Nachbesserung der Mängel (unter anderem: stehendes Wasser in der
Wärmedämmung, mangelhafter Türanschluss 4. OG, sowie allfällige weitere
Mängel gemäss Ergebnis des Beweisverfahrens) (act. 54/76). Damit legt die Klä-
gerin selber dar, dass der Bestand von und das Ausmass der Mängel damals un-
klar war. Das Problem war offensichtlich nicht allein eine Beweisnot in Bezug auf
die Höhe, sondern den Bestand der Forderung per se. Die Erleichterung im An-
wendungsbereich von Art. 85 ZPO betrifft jedoch in erster Linie die Höhe der For-
derung. Demgegenüber hat die Bestimmung auf die Behauptungs- und Substanti-

- 155 -
ierungslast hinsichtlich der übrigen haftungsbegründenden Voraussetzungen le-
diglich geringe Auswirkungen. Es wäre an der Klägerin gewesen, die diesbezügli-
chen Tatsachen substantiiert darzulegen, damit darüber überhaupt Beweis abge-
nommen werden kann. Insbesondere darf eine Reduktion der Substantiierungs-
pflichten nicht auf einen Ausforschungsbeweis hinauslaufen (siehe Ziffer 1.4.1).
Das Beweisverfahren dient allein zum Beweis der behaupteten Tatsachen und
Bezifferung der Höhe. Die Klägerin hatte in ihrer sehr rudimentären Klage jedoch
nicht einmal die möglichen notwendigen Behauptungen aufgestellt und dazu das
noch zu erstellende Gutachten als Beweismittel angeboten. Sie beschränkte sich
vielmehr auf die Behauptung, es sei Wasser in der Wärmedämmung / eine durch-
feuchtete Wärmedämmung des Dachs vorgefunden worden, und sie vermute auf-
grund der Mängel am D._____-Hallendach auch beim Hauptdach weitere Mängel.
Sie führte aber auch aus, allfällige weitere Mängel nicht zu kennen und dass ihr
die Gründe für die Wassereintritte nicht bekannt seien. Erst durch das Gutachten
sollten die Grundlagen für die Klage erarbeitet werden. Die Klägerin selber
scheint das damalige Verfahren als notwendig erachtet zu haben, um überhaupt
an die Tatsachen zu gelangen, welche sie bereits mit der Klage hätte behaupten
sollen. Damit könnte sie selbst bei einer grosszügigen Erleichterung der Substan-
tiierungspflichten ihren Anspruch nicht in genügender Weise darlegen. Ein Gut-
achten in einem Hauptsachenprozess (und den hat sie mit ihrer Forderungsklage
vom 29. Juli 2016 kombiniert mit Beweisführungsbegehren anhängig gemacht)
kann nicht der Ausforschung dienen. Ein solcher Ausforschungsbeweis ist gerade
nicht zulässig. Folglich war die Anhebung der unbezifferten Forderungsklage auch
aus diesem Grunde unzulässig. Wäre die Klage vom 29. Juli 2016 nicht zurück-
gezogen worden, hätte darauf gestützt auf vorstehende Ausführungen nicht ein-
getreten werden müssen. Ein Nichteintretensentscheid hätte keine Verjährungs-
unterbrechung zur Folge gehabt, weshalb auch die Klage selber keine verjäh-
rungsunterbrechende Wirkung entfaltet. Ein Klagerückzug kann nicht dazu führen,
dass einer Klage eine verjährungsunterbrechende Wirkung zukommt, die sie an-
dernfalls nicht hätte. Eine Klageänderung, welche die Klage vom 29. Juli 2016
ohne Klagerückzug später rechtsgenügend hätte modifizieren können, kann nicht

- 156 -
(ohne Behauptungen) zugunsten der Klägerin angenommen werden. Folglich hat
die Klage vom 29. Juli 2016 die Verjährung nicht unterbrochen.
Weiter konnte vorliegende Klage die Verjährung allein schon deshalb nicht un-
terbrechen, weil sie erst nach Ablauf der Verjährungsfrist angehoben wurde. Die
Verjährung ebenfalls nicht unterbrochen hat die Betreibung, verlangt doch die
Klägerin sowohl im Rahmen der Rechtsbegehren B.1.a) und b) als auch B.3.a)
und b) Ersatz der Kosten der (geplanten) Ersatzvornahme und lässt sich die dies-
bezügliche Verjährungsfrist nicht durch Betreibung unterbrechen (siehe Zif-
fer 6.3.1.2). Der Vollständigkeit halber kann im Zusammenhang mit der mit
Schreiben vom 21. Juli 2016 angesetzten Nachbesserungsfrist (bis 31. August
2016, act. 3/16) darauf hingewiesen werden, dass aufgrund der Betreibung (Zah-
lungsbefehl 2. August 2016, Zustellung 8. August 2016) vor Ende der Nachbesse-
rungsfrist in Bezug auf die damals gerügten Mängel das Recht auf Nachbesse-
rung und Ersatz der Kosten der Ersatzvornahme ausserdem verwirkt wäre.
6.3.2. Fazit
Die Klage ist in Bezug auf die Rechtsbegehren B.1.a) und b) sowie B.3.a) und b)
abzuweisen.
Eine Prüfung der geltend gemachten Forderungen und der diesbezüglichen Vo-
raussetzungen entfällt. Es kann jedoch festgehalten werden, dass die Klage in
Bezug auf die genannten Rechtsbegehren auch bei Nichteintritt der Verjährung
abzuweisen wäre. Die Klägerin hätte für die Bevorschussung der Ersatzvornah-
mekosten sowie den Ersatz der angefallenen Kosten die konkreten Mängel sowie
die weiteren Voraussetzungen (siehe Ziffer 4.2.1-4.2.3) substantiiert behaupten
müssen. Dies hat sie nicht getan. Wie die Beklagte 1 richtig vorbringt, ist nicht
klar, wo sich die Mängel, die behauptet wurden, befinden. Das Gutachten kann
nicht dazu dienen, den Sachverhalt zu generieren, den die Klägerin hätte behaup-
ten sollen; es dient dem Beweis. Aufgrund dessen, dass die Klägerin ihrer Be-
hauptungs- und Substantiierungslast nicht nachgekommen ist, wäre das (oftmals
auch ungenügend angebotene [vgl. Ziffer 2.2.1]) Gutachten nicht anzuordnen.
Sodann ist unklar, ob ein Gutachten zu den relevanten Tatsachen überhaupt noch

- 157 -
erstellt werden könnte, wurden die Dächer seit der Erstellung doch mehrfach ge-
öffnet (u.a. act. 53 Rz. 252, 400) und dadurch ihr Zustand verändert.
6.4. Haftung der Beklagten 2: Rechtsbegehren B.1.a), c), B.3.a), c)
6.4.1. Rechtsbegehren B.1.a), c): Bevorschussung der Ersatzvornahmekosten
Die Ersatzvornahme tritt an die Stelle der Nachbesserung des Mangels am Werk.
Das Nachbesserungsrecht bezieht sich gegenüber dem Architekten immer auf
den fehlerhaften Plan, nicht auf das Bauwerk (DENZLER/HOCHSTRASSER, § 9 Haf-
tung für die Planung, Rz. 9.192 ff., in: STÖCKLI/SIEGENTHALTER, Planerverträge,
2. A., 2019; vgl. BGE 141 III 257 E. 3.3, 128 III 416 E. 4.2.2; siehe auch Zif-
fer 4.3.2.1). Für Mängel am Bauwerk kann von der Beklagten 2 demnach keine
Nachbesserung und entsprechend ebenso wenig Bevorschussung der Kosten der
Ersatzvornahme verlangt werden. Weiter sieht auch das für den Bereich der Bau-
leitung anwendbare Auftragsrecht keine Bevorschussung der Kosten der Ersatz-
vornahme vor. Folglich ist die Klage in Bezug auf Rechtsbegehren B.1.a) und
B.1.c) abzuweisen.
6.4.2. Rechtsbegehren B.3.a), c): Ersatz der Kosten für die erfolgte Mangelbehe-
bung
6.4.2.1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
Die Klägerin behauptet, dass sich die zur Mangelbehebung bisher angefallenen
Kosten auf CHF 36'212.95 ohne MWST zuzüglich Schadenszins, basierend auf
zehn verschiedenen Positionen, belaufen würden (act. 53 Rz. 23, 254, 269 ff.,
297 f.). Die Beklagte 2 bestreitet ihre Haftung, Haftungsvoraussetzungen (insbe-
sondere Pflichtverletzungen, substantiierte Mängelrüge, Kausalität) und die ein-
zelnen Positionen (act. 61 Rz. Zu 269 ff.).
6.4.2.2. Würdigung
6.4.2.2.1. Vorbemerkung

- 158 -
Wie ausgeführt (siehe Ziffer 6.4.1), kann die Beklagte 2 nicht verpflichtet werden,
Kosten der Ersatzvornahme zu tragen. Zu prüfen ist stattdessen, ob bei einer
Qualifikation der geltend gemachten Kosten als Mangelfolgeschaden nach Werk-
vertragsrecht oder Schaden nach Auftragsrecht eine Haftung der Beklagten 2 zu
bejahen wäre. Nicht geprüft werden muss die Verjährung, da die von der Beklag-
ten 2 als Verjährung unterbrechend anerkannte Betreibung im Betrag von
CHF 660'000.− ohne Zins den in vorliegend zu beurteilenden Rechtsbegehren
geltend gemachte Betrag übersteigt (act. 61 Rz. Zu 509-517).
6.4.2.2.2. Planung: Werkvertrag: Mangelfolgeschaden
Die Klägerin bringt vor, auch in Bezug auf das Hauptdach gegenüber der Beklag-
ten 2 Mängel gerügt zu haben (act. 1 Rz. 126 f., 476 f.; act. 53 Rz. 74 f., 378,
426 ff.; act. 3/16; act. 3/18; act. 54/8B; act. 54/9B; act. 54/10B). Die Beklagte 2 er-
klärt, dass die Klägerin keine substantiierten Mängelrügen hinsichtlich Planmän-
gel gemacht habe: Soweit die Klägerin irgendwelche Planungsfehler der Beklag-
ten 2 im Zusammenhang mit der Planung der Dächer beim Hauptgebäude bean-
standen hätte wollen, hätte sie die Planungsfehler genau zu bezeichnen und ge-
genüber der Beklagten 2 rügen müssen. Nur so sei die Mängelrüge sachgerecht
substantiiert. Es reiche nicht aus, bloss den Mangel am Bauwerk zu nennen. Die
Klägerin hätte auch erklären müssen, worin die Planmängel bestünden. Dies ha-
be die Klägerin indessen nicht getan. Es liege somit keine gehörige Rüge von an-
geblichen Planmängeln auch für die Dächer des Hauptgebäudes vor. Hinzu
komme, dass die Klägerin nicht einmal die Standorte lokalisiert habe, wo die Dä-
cher beim Hauptgebäude mangelhaft hätten sein können. Daher habe die Kläge-
rin allfällige Ansprüche gegen die Beklagte 2 aus angeblich mangelhafter Planung
sowieso verwirkt (act. 61 Rz. Zu 522-532 3; act. 12 Rz. III.3 Zu 125-128 1, 476).
Beispielsweise sei die Mängelrüge im Zusammenhang mit dem Mieter AT._____
völlig unsubstantiiert gewesen. Es sei auch nach den Ausführungen in der Replik
nicht dargetan, wo AT._____ Mieter sei (act. 61 Rz. Zu 74). Auch in Bezug auf
das Attikageschoss seien die behaupteten Wassereindringungen nicht lokalisiert
worden (act. 61 Rz. Zu 75).

- 159 -
Voraussetzung für das Geltendmachen eines Mangelfolgeschadens nach Art. 368
Abs. 2 OR ist das Vorliegen einer rechtsgenügenden Mängelrüge (siehe Zif-
fer 4.3.2.1). Eine Mängelrüge muss sachgerecht substantiiert werden. Planmän-
gel werden als verdeckte Mängel zwar regelmässig erst nach den Mängeln am
Bauwerk entdeckt, sie sind jedoch trotzdem selbständig zu rügen (vgl. BGer Urteil
4A_53/2012 vom 31. Juli 2012 E. 5.3). Weiter sind die Mängel einzeln anzugeben
und hinsichtlich Art, Umfang und gegebenenfalls Ort möglichst genau zu bezeich-
nen (siehe Ziffer 4.3.2.2). Diesen Rüge- und Substantiierungsobliegenheiten ist
die Klägerin nicht nachgekommen. Sie hat in act. 3/16, act. 3/18, act. 54/8B,
act. 54/9B, act. 54/10B keine Planmängel gerügt, sondern – soweit die Schreiben
denn überhaupt selber Rügen enthalten, so findet sich in act. 3/18 keine Rüge, –
sich auf das Rügen von Mängeln am Bauwerk beschränkt. Eine vage Vermutung
wie in act. 3/16 "… deutet darauf hin, dass die Abschottungen, die ein Ausbreiten von einge-
drungenem Wasser verhindern sollten, nicht korrekt ausgeführt und/oder geplant wurden" reicht
ebenso wenig wie allgemeine Floskeln: "mache ich Ihre Mandantin als verantwortlichen
Planer und bauleitenden Architekten für diese Mängel sowie die daraus entstehenden Folgeschä-
den verantwortlich und haftbar…" (act. 3/16) bzw. "mache ich Ihre Klientin als verantwortlichen
Unternehmer respektive als verantwortlichen Planer/Bauleiter für diese (zusätzlichen) Mängel so-
wie die daraus entstehenden Folgeschäden verantwortlich und haftbar; …" (act. 54/8B) bzw. "..
mache ich Ihre Mandantin als für die Ausführungsplanung und für die Bauleitung verantwortlichen
Planer für diese Mängel sowie die daraus entstehenden Folgeschäden verantwortlich und haftbar;
…" (act. 54/9B) bzw. "Meine Klientschaft macht Ihre Mandantin, ….., für diese Wassereintritt,
resp. für die dem Wassereintritt zugrundliegenden Mängel und Fehlplanungen verantwortlich und
haftbar bzw. schadensersatzpflichtig" (act. 54/10B). Zudem hat die Klägerin auch nicht
angegeben, wo – zumeist nicht einmal bei welchem Dach – die behaupteten
Mängel zu finden sein sollen. Damit hat die Klägerin gegenüber der Beklagten 2
Planmängel nicht rechtsgenügend gerügt und ihre Mängelrechte verwirkt. Folglich
ist die Klage in Bezug auf Rechtsbegehren B.3.a) und B.3.c), soweit sich der An-
spruch auf die behauptete fehlerhafte Planung des Hauptdachs durch die Beklag-
te 2 stützt, abzuweisen. Eine Prüfung der übrigen Voraussetzungen entfällt.
6.4.2.2.3. Bauleitung: Auftrag

- 160 -
Für eine Haftung nach Auftragsrecht müssten unter anderem Pflichtverletzungen
seitens der Beklagten 2 vorliegen (siehe Ziffer 4.3.3). In Bezug auf das Hauptdach
hat die Klägerin Pflichtverletzungen lediglich pauschal behauptet (vgl. dazu insb.
act. 53 Rz. 54, 479, 483 ff.). Diese Behauptungen wurden seitens der Beklagten 2
bestritten (act. 61 Rz. Zu 54, 479, 483-489 ff.). Konkrete Behauptungen wären
umso notwendiger gewesen, als die Beklagte 2 – beendete sie ihre Tätigkeit auf-
grund Aufforderung der Klägerin unbestrittenermassen früher als die Beklagte 1
(siehe Ziffer 6.1) – nicht für die gesamte Bauleitung, jedenfalls nicht für die End-
phase und damit die Abnahme / Protokoll, zuständig war. Entsprechend kann ihr
– wie sie selber festhält (act. 61 Rz. Zu 411-414) – u.a. auch das behauptete und
bestrittene Fehlen einer Drainageschicht bzw. das diesbezügliche Nichteingreifen
(act. 53 Rz. 479), nicht angelastet werden. Das (unsubstantiierte) Behaupten von
Mängeln allein genügt nicht, diese können mit Pflichtverletzungen nicht gleichge-
setzt werden. Da die Klägerin ihrer Substantiierungslast hinsichtlich der Pflichtver-
letzungen nicht nachgekommen ist, entfällt eine Beweisabnahme. Im Übrigen hat
sie bezüglich der Pflichtverletzungen auch keine Beweismittel angeboten (vgl.
act. 53 Rz. 54, 479, 483 ff.). Folglich ist die Klage in Bezug auf Rechtsbegehren
B.3.a) und B.3.c), soweit sich der Anspruch auf die behauptete mangelhafte Bau-
leitung bezüglich Hauptdach durch die Beklagte 2 stützt, abzuweisen. Eine Prü-
fung der übrigen Voraussetzungen entfällt.
Hinzuzufügen ist, dass die Klage auch deshalb abzuweisen wäre, weil substanti-
ierte Behauptungen hinsichtlich der Kausalität fehlen (vgl. act. 53 Rz. 495). Der
Versuch, eine Parallele zum D._____-Hallendach aufzubauen (was auch der Auf-
trag des klägerischen Privatgutachters AS._____ war, act. 54/6 S. 4), genügt
nicht. Es handelt sich um verschiedene Dächer auf verschiedenen Gebäuden, die
Tatsachen müssen für jeden Komplex einzeln behauptet und substantiiert wer-
den.
6.4.3. Fazit
Die Klage ist in Bezug auf Rechtsbegehren B.3.a) und B.3.c) abzuweisen.

- 161 -
7. Zusammenfassung der Tat- und Rechtsfragen
In Bezug auf das ursprüngliche Rechtsbegehren B.1 sowie die ursprünglich als
Eventualbegehren gestellten Rechtsbegehren B.2, Absatz zwei, letzter Teilsatz,
und B.2.a)-b), Absatz zwei, ist die Klage als zufolge Klagerückzugs erledigt abzu-
schreiben. Weiter ist in Bezug auf das Eventualrechtsbegehren B.2 und die
Rechtsbegehren B.4.a)-c) und B.5 auf die Klage nicht einzutreten, da bei Eventu-
albegehren B.2 sowie Rechtsbegehren B.5 das Rechtsschutzinteresse fehlt und
mit Rechtsbegehren B.4.a)-c) eine unzulässige unbezifferte Forderungsklage er-
hoben wurde.
Beim D._____-Hallendach sind die Rechtsbegehren A.1 und A.1.a) gegenüber
der Beklagten 1 abzuweisen, weil die Klägerin keine Nachbesserungsfristen an-
gesetzt hat, was Voraussetzung für den Ersatz der Kosten der Ersatzvornahme
bildet und weil es der Klägerin – auch wegen zahlreicher genehmigter Mängel – in
Bezug auf den Mangelfolgeschaden nicht gelungen ist, die Kausalitäten und den
Schaden darzutun. In Bezug auf die Beklagte 2 kommt eine Haftung aus Werkver-
trag wegen fehlender Planmängelrügen nicht in Frage. Hingegen ist die Klage in
Bezug auf das Rechtsbegehren A.1.b) wegen Verletzung von Bauleiterpflichten
durch die Beklagte 2 teilweise gutzuheissen; der zuzusprechende Schadenersat-
zes ist wegen Selbstverschulden bzw. Verletzung der Schadenminderungspflicht
seitens der Klägerin allerdings um 50% herabzusetzen.
Beim Hauptdach sind die gegenüber der Beklagten 1 geltend gemachten Forde-
rungen verjährt. Die Forderungen gegenüber der Beklagten 2 in Rechtsbege-
hen B.1.a), c) sind abzuweisen, da von dieser keine Bevorschussung der Kosten
der Ersatzvornahme verlangt werden kann. Für die in Rechtsbegehren B.3.a), c)
gegenüber der Beklagten 2 geltend gemachten Forderungen fehlt es an Plan-
mängelrügen für einen Mangelfolgeschaden aus Werkvertragsrecht und an der
Behauptung und Substantiierung von Pflichtverletzungen sowie deren Kausalität
für einen Schaden aus Auftragsrecht.
8. Kosten- und Entschädigungsfolgen
8.1. Streitwert

- 162 -
Der Streitwert wird durch das Rechtsbegehren bestimmt. Zinsen und Kosten des
laufenden Verfahrens oder einer allfälligen Publikation des Entscheids sowie all-
fällige Eventualbegehren werden nicht hinzugerechnet (Art. 91 Abs. 1 ZPO). Vor-
liegend beläuft sich der Streitwert auf CHF 2'901'549.85 (Rechtsbegehren A
CHF 872'425.65; Rechtsbegehren B.1 CHF 962'011.20, Rechtsbegehren B.3
CHF 36'212.95, Rechtsbegehren B.4 CHF 610'900.05; Zuschlag für das zurück-
gezogene Rechtsbegehren B.1 CHF 420'000.– [30% von den in der Klage be-
haupteten voraussichtlichen Mangelbehebungskosten von CHF 1'400'000.–; ana-
log zur Stufenklage, vgl. ZÜRCHER, Der Streitwert im Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrechtsprozess, sic! 2002 S. 493 ff., S. 498]).
8.2. Kostentragung, Streitgenossenschaft
Die Prozesskosten, bestehend aus Gerichtskosten und Parteientschädigung, sind
nach der allgemeinen Kostenregelung den Parteien nach Massgabe des Unterlie-
gens aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 i.V.m. Art. 105 ZPO). Jeder Streitgenosse hat
Anspruch auf deren anteilsmässige Festsetzung (Art. 106 Abs. 3 ZPO).
8.3. Gerichtskosten
Die Höhe der Gerichtskosten bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des
Obergerichts vom 8. September 2010 (GebV OG; Art. 96 ZPO i.V.m. § 199 Abs. 1
GOG ZH) und richtet sich nach dem Streitwert, dem Zeitaufwand des Gerichts
sowie der Schwierigkeit des Falls (§ 2 Abs. 1 lit. a, c und d sowie § 4 GebV OG).
Die auf Basis des Streitwerts errechnete Grundgebühr beträgt rund CHF 49'765.–
(§ 2 Abs. 1 lit. a und § 4 Abs. 1 GebV OG). Unter der Berücksichtigung, dass es
sich vorliegend um einen überdurchschnittlich aufwendigen Fall handelt und im
Laufe des Verfahrens zwei Beschlüsse (act. 5; act. 47) gefällt werden mussten,
bei welchen die Klägerin unterlag und für welche ihr bisher keine Kosten auferlegt
worden sind, ist die Grundgebühr gestützt auf § 4 Abs. 2 GebV OG um rund 60%
zu erhöhen, was CHF 80'000.– ergibt. Gleichzeitig muss berücksichtigt werden,
dass in Bezug auf das ursprüngliche Rechtsbegehren B.1 das Verfahren als zu-
folge Klagerückzugs erledigt abgeschrieben wird und in Bezug auf die Rechtsbe-
gehren B.4.a)-c) und B.5 auf die Klage nicht eingetreten wird (Eventualrechtsbe-

- 163 -
gehren sind hingegen – zumindest vorliegend – nicht streitwertwirksam und ha-
ben kaum Aufwand verursacht, daher wirken sich diesbezügliches Nichteintreten
bzw. Abschreibung des Verfahrens nicht auf die Höhe der Gerichtskosten aus).
Dies ist gestützt auf § 10 Abs. 1 GebV OG im Rahmen von rund 15% senkend zu
berücksichtigten. Die Gerichtsgebühr ist entsprechend auf CHF 68'000.– festzu-
setzen. Davon sind der Klägerin 96%, d.h. CHF 65'280.–, und der Beklagten 2
4%, d.h. CHF 2'720.–, aufzuerlegen. Die der Klägerin auferlegten Kosten sind
soweit möglich vorab aus dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu decken.
Die der Beklagten 2 auferlegten Kosten sind ihr von der Gerichtskasse direkt in
Rechnung zu stellen.
Aufgrund des Verfahrensausgangs sind sodann die Gerichtskosten des Verfah-
rens HE150489-O neu zu verteilen (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Für die Neuverteilung
der Gerichtskosten ist allein das Obsiegen und Unterliegen in Bezug auf vorlie-
gendes Rechtsbegehren A entscheidend, da sich das Verfahren HE150489-O nur
auf das D._____-Hallendach bezog. Diesbezüglich unterliegt die Klägerin zu
86.5%; die Beklagte 2 zu 13.5%. Entsprechend sind von den im Verfahren Ge-
schäfts-Nr. HE150489-O festgesetzten und von der Klägerin bereits bezogenen
Gerichtskosten in der Höhe von CHF 15'000.– (Gerichtsgebühr) und
CHF 49'255.35 (Gutachten) der Klägerin CHF 55'580.85 nun definitiv und der Be-
klagten 2 neu CHF 8'674.50 aufzuerlegen. Der Klägerin ist im Betrag von
CHF 8'674.50 ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte 2 einzuräumen (Art. 111 Abs. 1
und 2 ZPO).
8.4. Parteientschädigungen
8.4.1. Allgemein
Eine Parteientschädigung wird auf Antrag hin im Umfang des Obsiegens zuge-
sprochen (Art. 105 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 1 ZPO; JENNY, in: SUTTER-
SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivil-
prozessordnung (ZPO), 3. A., 2016, Art. 105 N. 6). Vorliegend haben alle Parteien
eine Parteientschädigung beantragt (act. 53 S. 2 ff.; act. 12 S. 5; act. 17 S. 2; act.
61 S. 4; act. 63 S. 2).

- 164 -
8.4.2. Beklagte 1
Bei berufsmässig vertretenen Parteien richtet sich die Höhe der Parteientschädi-
gung nach der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010
(AnwGebV; Art. 95 Abs. 3 lit. b und Art. 96 ZPO i.V.m. § 48 Abs. 1 lit. c und Abs. 2
des Anwaltsgesetzes vom 17. November 2003). Grundlage für die Festsetzung
der Höhe der Parteientschädigung bildet in erster Linie der Streitwert (§ 2 Abs. 1
lit. a AnwGebV), aufgrund dessen die Grundgebühr berechnet wird (§ 4 Abs. 1
AnwGebV). Die Gebühr kann erhöht werden, wenn die Verantwortung oder der
Zeitaufwand der Vertretung oder die Schwierigkeit des Falls besonders hoch sind
(§ 4 Abs. 2 AnwGebV). Die so ermittelte Gebühr deckt den Aufwand für die Erar-
beitung einer Rechtsschrift und die Teilnahme an einer Hauptverhandlung ab
(§ 11 Abs. 1 AnwGebV). Für die Teilnahme an zusätzlichen Verhandlungen und
für weitere notwendige Rechtsschriften wird ein Einzelzuschlag von je höchstens
der Hälfte der Gebühr berechnet (§ 11 Abs. 2 AnwGebV). Beim vorliegenden
Streitwert beträgt die Grundgebühr rund CHF 50'415.–. Aufgrund des erhöhten
Zeitaufwandes der Vertretung wegen Umfang und Aufbau der klägerischen
Rechtsschriften und für den zweiten Schriftenwechsel sowie eine weitere notwen-
dige Stellungnahme ist ein Zuschlag von insgesamt rund 60 % der Grundgebühr
zu berechnen. Ausgangsgemäss ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten 1
eine Parteientschädigung in der Höhe von CHF 80'600.– zu bezahlen.
Wegen des Verfahrensausgangs ist an der der Beklagten 1 im Verfahren
HE150489-O zugesprochenen Parteientschädigung von CHF 13'000.– nichts zu
ändern und die Klägerin definitiv zu verpflichten, der Beklagten 1 eine Parteient-
schädigung in der Höhe von CHF 13'000.– zu bezahlen.
8.4.3. Klägerin und Beklagte 2
Da im Verhältnis Klägerin zu Beklagte 2 keine der Parteien vollständig obsiegt, ist
die Parteientschädigung für beide separat festzusetzen und sind die beiden Par-

- 165 -
teienschädigungen danach soweit möglich miteinander zu verrechnen.
Für die Parteientschädigung der Beklagten 2 kann grundsätzlich auf das zur
Parteientschädigung der Beklagten 1 Ausgeführte verwiesen werden (siehe Zif-
fer 8.4.2). Wegen des nur teilweisen Obsiegens ist ihre Parteientschädigung al-
lerdings auf CHF 77'376.– (96 %) festzusetzen. Ist einer mehrwertsteuerpflichti-
gen Partei eine Parteientschädigung zuzusprechen, hat dies infolge Möglichkeit
des Vorsteuerabzugs ohne Berücksichtigung der Mehrwertsteuer zu erfolgen.
Mangels Darlegung der fehlenden Berechtigung zum Vorsteuerabzug trotz Bean-
tragung der Mehrwertsteuer durch die Beklagte 2 (act. 12 S. 5; act. 61 S. 4), ist ihr
die Parteientschädigung praxisgemäss ohne Mehrwertsteuerzuschlag zuzuspre-
chen (vgl. BGer Urteil 4A_552/2015 vom 25. Mai 2016 E. 4.5; ZR 104/2005
Nr. 76).
Auch für die Parteientschädigung der Klägerin ist auf die Grundsätze in Zif-
fer 8.4.2 zu verweisen. Im Kanton Zürich werden Parteientschädigungen anhand
der darin festgehaltenen Tarife und nicht den im Einzelfall geltend gemachten
Anwaltskosten bemessen. Für den zweiten Schriftenwechsel sowie eine weitere
notwendige Stellungnahme (act. 67) ist ein Zuschlag von insgesamt rund 35 %
der Grundgebühr zu berechnen. Dieser gegenüber den Beklagten tiefere Zu-
schlag geht darauf zurück, das den Beklagten ausnahmsweise wegen Aufbau und
Umfang der klägerischen Rechtsschriften ein höherer Zuschlag gewährt wurde.
Mit diesem Zuschlag von 35 % ergibt sich eine nach der Verordnung über die
Anwaltsgebühren berechnete Parteientschädigung von CHF 68'060.25, wobei der
Klägerin gemäss ihres Anteils des Obsiegen CHF 2'722.40 zustehen (4 %). Für
eine weitere Parteientschädigung hinsichtlich einzelner Positionen wie Kosten für
Begutachtungen / Abklärungen besteht kein Raum, weil ein entsprechender An-
trag der Klägerin fehlt. Zudem sind in der Vergütung bereits Auslagen wie Kosten
für SIA Normen und Wegleitungen sowie Kurierdienste mitenthalten und besteht
daneben kein Raum für eine Vergütung allfälliger eigener Aufwände einer Partei
(siehe auch Ziffer 5.5.2.4.4 a). In Bezug auf die Kosten für Begutachtungen / Ab-
klärungen fehlte es zudem an Darlegungen, welche dieser Abklärungen / Partei-
gutachten unmittelbar im Zusammenhang mit dem vorliegenden Prozess erstellt
wurden und zur Substantiierung erforderlich/unabdingbar waren (siehe Zif-

- 166 -
fer 5.5.2.4.1); dies ist auch nicht aus den Rechtsschriften und Unterlagen ersicht-
lich. Folglich ist die Klägerin zu verpflichten, der Beklagten 2 eine Parteientschä-
digung von CHF 74'653.60 (CHF 77'376.– minus CHF 2'722.40) zu bezahlen.
Wegen des Verfahrensausgang ist die im Verfahren HE150489-O der Beklagten
zugesprochene Parteientschädigung von CHF 13'000.– anzupassen. Aufgrund
des Obsiegen- und Unterliegens von Klägerin und Beklagter 2 im vorliegenden
Verfahren in Bezug auf Rechtsbegehren A stünde der Klägerin davon 13.5 % und
der Beklagten 2 86.5 % zu (siehe Ziffer 8.3). Die Anteile der Parteientschädigung
sind soweit möglich miteinander zu verrechnen und die Klägerin folglich definitiv
zu verpflichten, der Beklagten 2 eine Parteientschädigung in der Höhe von
CHF 9'490.– (73 %) zu bezahlen. Ein darüber hinaus bereits erhaltener Mehrbe-
trag hat die Beklagte 2 an die Klägerin zurückzuerstatten.
Das Handelsgericht beschliesst:
1. In Bezug auf das ursprüngliche Rechtsbegehren B.1 sowie die ursprünglich
als Eventualbegehren gestellten Rechtsbegehren B.2, Absatz zwei, letzter
Teilsatz, und B.2.a)-b), Absatz zwei, wird das Verfahren als zufolge Klage-
rückzugs erledigt abgeschrieben.
2. In Bezug auf das Eventualbegehren B.2 und die Rechtsbegehren B.4.a)-c)
und B.5 wird auf die Klage nicht eingetreten.
3. Kosten- und Entschädigungsfolgen, schriftliche Mitteilung sowie Rechtsmit-
telbelehrung gemäss nachfolgendem Erkenntnis.
und erkennt:
1. Die Beklagte 2 wird verpflichtet, der Klägerin CHF 117'632.25 zuzüglich Zins
zu 5 % auf folgenden Beträgen ab den folgenden Daten zu bezahlen:
- CHF 8'325.00 ab 24. Juli 2015
- CHF 4'551.975 ab 18. September 2015
- CHF 3'862.00 ab 16. November 2015
- CHF 512.50 ab 25. November 2015

- 167 -
- CHF 703.80 ab 22. September 2016
- CHF 760.15 ab 10. Februar 2017
- CHF 643.625 ab 29. Juli 2016
- CHF 4907.50 ab 15. Februar 2017
- CHF 2'105.225 ab 15. Februar 2017
- CHF 21'024.00 ab 01. Juni 2017
- CHF 70'236.45 ab 23. März 2017.
2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 68'000.–.
4. Die Kosten werden im Umfang von CHF 65'280.– der Klägerin sowie im Um-
fang von CHF 2'720.– der Beklagten 2 auferlegt.
Die der Klägerin auferlegten Kosten werden soweit möglich vorab aus dem
von ihr geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Die der Beklagten 2 auferleg-
ten Kosten werden ihr von der Gerichtskasse direkt in Rechnung gestellt.
5. Von den im Verfahren Geschäfts-Nr. HE150489-O festgesetzten und von
der Klägerin bereits bezogenen Gerichtskosten in der Höhe von
CHF 15'000.– (Gerichtsgebühr) und CHF 49'255.35 (Gutachten) werden der
Klägerin CHF 55'580.85 definitiv und CHF 8'674.50 der Beklagten 2 neu
auferlegt.
Der Klägerin wird im Umfang von CHF 8'674.50 ein Rückgriffsrecht auf die
Beklagte 2 eingeräumt.
6. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten 1 eine Parteientschädigung in
der Höhe von CHF 80'600.– zu bezahlen.
7. Die Klägerin wird definitiv verpflichtet, der Beklagten 1 die im Verfahren Ge-
schäfts-Nr. HE150489-O festgesetzte und zugesprochene Parteientschädi-
gung in der Höhe von CHF 13'000.– zu bezahlen.

- 168 -
8. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten 2 eine Parteientschädigung in
der Höhe von CHF 74'653.60 zu bezahlen.
9. Die Klägerin wird definitiv verpflichtet, der Beklagten 2 von der im Verfahren
Geschäfts-Nr. HE150489-O festgesetzten und zugesprochenen Parteient-
schädigung CHF 9'490.– zu bezahlen. Ein darüber hinaus bereits erhaltener
Mehrbetrag hat die Beklagte 2 an die Klägerin zurückzuerstatten.
10. Schriftliche Mitteilungen an die Parteien.
11. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42
und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG).
Zürich, 24. März 2021
Handelsgericht des Kantons Zürich
Präsident: Gerichtsschreiberin:
Roland Schmid Sabrina Schalcher