zh_handelsgericht · HG130187 · 2014-04-04 · de
Forderung


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr.: HG130187-O U/dz
Mitwirkend: Oberrichter Dr. George Daetwyler, Vizepräsident, und Oberrichterin
Dr. Helen Kneubühler, die Handelsrichter Franz Ramser und
Thomas Wirth, die Handelsrichterin Nathalie Lang sowie die Ge-
richtsschreiberin Claudia Feier
Urteil vom 4. April 2014
in Sachen
A._____ GmbH, B._____,
Klägerin
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____
gegen
C._____,
Beklagte
betreffend Forderung

- 2 -
Rechtsbegehren:
(act. 1)
" 1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 53'144.65
nebst Zins zu 5 % seit dem 27. Februar 2013 sowie Verzugszins
zu 5 % für den Zeitraum vom 27. Februar 2013 und dem 19. März
2013 auf den Betrag von CHF 20'602.– und die Betreibungskos-
ten von CHF 103.– zu bezahlen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beklag-
ten."
Sachverhalt und Verfahren
A. Sachverhaltsübersicht
a. Parteien und ihre Stellung
Die Klägerin ist eine GmbH mit Sitz in … [Ortschaft] und ist im Gipser- und Plat-
tenlegergewerbe tätig. Auch die Beklagte ist eine GmbH mit Sitz in … [Ortschaft].
Ihr Zweck liegt ebenfalls schwergewichtig in der Ausführung von Gipserarbeiten.
b. Prozessgegenstand
Die Parteien haben am 19. September 2012 einen Werkvertrag über die Erstel-
lung von Trockenbauarbeiten in einem Neubau in D._____ abgeschlossen. Die
Beklagte trat dabei als Subunternehmerin der E._____ GmbH auf, welche wiede-
rum von der F._____ Generalunternehmung AG beauftragt war. Mit der vorlie-
genden Klage verlangt die Klägerin Mehrvergütung aus Bestellungsänderungen.
B. Prozessverlauf
Am 29. Oktober 2013 (Datum Poststempel) machte die Klägerin die vorliegende
Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich anhängig (act. 1). Mit Verfügung
vom 1. November 2013 wurde ihr unter Hinweis auf Art. 98 ZPO Frist zur Leistung
eines Gerichtskostenvorschusses angesetzt (Prot. S. 2). Die Klägerin leistete die-
sen rechtzeitig (act. 7). Am 5. Dezember 2013 wurde der Beklagten Frist für die
Erstattung der Klageantwort angesetzt (Prot. S. 4). Die Beklagte nahm diese Ver-

- 3 -
fügung am 6. Dezember 2013 entgegen (act. 9/2), reichte innert Frist aber keine
Klageantwort ein. In der Folge wurde ihr mit Verfügung vom 3. März 2014 (Prot.
S. 5) eine kurze Nachfrist bis zum 19. März 2014 angesetzt unter der Androhung,
dass bei Säumnis ein Endentscheid getroffen werden könne. Die Beklagte nahm
diese Verfügung am 5. März 2014 entgegen, reichte aber weiterhin keine Kla-
geantwort ein (act. 11/2). Da sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist an-
drohungsgemäss darüber zu entscheiden (Art. 223 Abs. 2 ZPO).
Erwägungen
1. Formelles
1.1. Versäumte Klageantwort
Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant-
wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die
Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun-
gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem
Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage-
grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert
ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen
Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Un-
ter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung er-
laubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuwei-
sen. Dabei hat das Gericht auch rechtshemmende, rechtshindernde und rechts-
aufhebende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst ange-
führt sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur inso-
weit berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes wegen
zu prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). An der
erforderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren
oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un-
vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli-
chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will (Art.

- 4 -
153 Abs. 2 ZPO; FREI/WILLISEGGER, in: Basler Kommentar, ZPO, N. 13 zu Art.
223, m.w.H.)
1.2. Zuständigkeit
Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind
(Art. 60 Abs. 1 ZPO). Prozessvoraussetzungen sind insbesondere die sachliche
und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). Die Klägerin stützt sich auf
eine Gerichtsstandsvereinbarung, wonach die Parteien als Gerichtsstand
Bülach/Zürich vereinbart hätten (act. 1 S. 2). Da die geschäftliche Tätigkeit der
Parteien betroffen ist, welche im schweizerischen Handelsregister eingetragen
sind und der Streitwert CHF 30'000.– übersteigt, ist das Handelsgericht des Kan-
tons Zürich gemäss Art. 6 Abs. 2 ZPO i.V.m. § 44 lit. b GOG sachlich zuständig.
Die sachliche Zuständigkeitsordnung ist zwingend. Die Prorogation der Gerichte
in Bülach ist demnach nicht möglich. Es ist davon auszugehen, dass die Parteien
– hätten sie von diesem Umstand Kenntnis gehabt – zumindest gewollt hätten,
dass die Gerichte in Zürich zuständig sind. Das Handelsgericht des Kantons Zü-
rich ist somit sowohl örtlich wie auch sachlich zuständig.
2. Unbestrittener Sachverhalt
Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren Richtig-
keit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Übereinstim-
mung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/1-24), ist von folgendem
Sachverhalt auszugehen:
Am 19. September 2012 schlossen die Parteien einen Vertrag über die Erstellung
von Trockenbauarbeiten auf der Baustelle "MFH Zentrum … (Dachgeschoss)" in
D._____. Der Werkpreis wurde auf CHF 50.– pro m² Trockenbaudecken und -
wände festgelegt (act. 1 S. 3 und 8). Die im schriftlichen Vertrag vereinbarten Ar-
beiten wurden von der Klägerin korrekt vorgenommen und von der Beklagten be-
zahlt.
Noch auf der Baustelle hat die Beklagte formlose Bestellungsänderungen vorge-
nommen (act. 1 S. 9). Der Klägerin wurden Regie- und Nachtragsarbeiten über-

- 5 -
tragen, die über den schriftlichen Vertrag hinausgingen. Diese Arbeiten wurden
von der Klägerin umgehend und mängelfrei ausgeführt und rapportiert, ohne hier-
für eine schriftliche Genehmigung einzuholen. Die Beklagte hat die zusätzlichen
Arbeiten nach Vollendung entgegengenommen (act. 1 S. 3, S. 11). Die durch die
Bestellungsänderungen verursachten Regie-, Nachtrags- und Zusatzarbeiten ver-
ursachten der Klägerin zusätzlichen Aufwand sowie Kosten für Material und Per-
sonal von insgesamt CHF 73'746.65, welche die Klägerin in der Schlussrechnung
vom 29. Januar 2013 auswies (act. 1 S. 3 und 9). Am 19. März 2013 überwies die
Beklagte CHF 20'602.– auf das Konto der Klägerin. Unter Berücksichtigung dieser
geleisteten Zahlung ergab sich eine offene Forderung aus Bestellungsänderun-
gen von CHF 53'144.65, welche dem eingeklagten Betrag entspricht (act. 1 S. 5,
act. 3/10).
Mit Gesuch vom 17. Mai 2013 stellte die Klägerin ein Begehren um vorläufige Ein-
tragung eines Bauhandwerkerpfandrechts für eine Pfandsumme von
CHF 53'144.65. In der Folge erklärte sich die im betreffenden Bauprojekt als Ge-
neralunternehmerin auftretende F._____ Generalunternehmung AG in einem
Vergleich zu einer Zahlung von CHF 25'000.– bereit, wenn die Klägerin das Be-
gehren um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts zurückziehe. Das Be-
gehren um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts zog die Klägerin dann
am 26. Juni 2013 zurück (act. 1 S. 7, act. 3/19).
3. Würdigung
3.1. Anspruch auf Mehrvergütung
3.1.1. Form- bzw. Genehmigungsvorbehalt
Die Parteien haben einen schriftlichen Werkvertrag geschlossen. Die eingeklagte
Forderung resultiert unbestrittenermassen aus Bestellungsänderungen der Be-
klagten. Der Werkvertrag enthält hierzu folgende Regelungen (act. 1 S. 9 f., act.
3/2):
" 4. Regiearbeiten, Nachträge und Zusatzarbeiten

- 6 -
Allfällige Regiearbeiten müssen durch den Subunternehmer inkl. Materialaufwand nachge-
wiesen und schriftlich gestellt werden. Diese werden nur mit der Unterschrift des zuständi-
gen Bauleiters durch die Bestellerin vergütet. Nachträge und Preisverhandlungen werden
nur durch die Bestellerin geführt."
" 12. Zusätzliche Arbeiten
Arbeiten, welche in Ziffer 1 nicht aufgeführt sind, müssen vor deren Beginn der Bestellerin
schriftlich offeriert und von ihr schriftlich bewilligt werden. Sind dies Regiearbeiten, müssen
diese durch die Subunternehmerin der Bauleitung zur Unterzeichnung innert drei Tagen
ausgehändigt werden. Wird dies unterlassen, besteht kein Anspruch auf eine zusätzliche
Entschädigung."
Die Vergütung von Zusatzarbeiten war mithin an einen Form- bzw. Genehmi-
gungsvorbehalt geknüpft, welcher gemäss den eigenen Angaben der Klägerin
nicht erfüllt wurde. Solche Vorbehalte können indessen jederzeit von den Parteien
wieder aufgehoben oder abgeändert werden. Dies ist auch stillschweigend mög-
lich oder durch konkludentes Verhalten, insbesondere dann, wenn sich die Par-
teien über die vereinbarte Form hinwegsetzen oder den Vertrag vorbehaltlos erfül-
len (BGE 125 III 268). Ein stillschweigender Verzicht auf den Formvorbehalt ist
mangels anderer Anhaltspunkte zum Beispiel anzunehmen, wenn der Besteller
mit dem Unternehmer eine Bestellungsänderung vereinbart, ohne den Vorbehalt
zu erneuern, wenn er den Unternehmer noch vor der Genehmigung dazu anhält,
mit der Ausführung der erfolgten Bestellungsänderung zu beginnen, oder wenn er
von der begonnenen Ausführung der Bestellungsänderung Kenntnis erlangt, je-
doch davon absieht, die fehlende Genehmigung der Mehrvergütung zu reklamie-
ren (GAUCH, Der Werkvertrag, 2011, N. 789b).
Gemäss unbestritten gebliebenen Angaben der Klägerin hat die Beklagte die Be-
stellungsänderungen ohne jede Form vorgenommen, die entsprechenden Arbei-
ten ausführen lassen und die mängelfrei geleisteten Arbeiten entgegengenom-
men. Aus dieser Vorgehensweise durfte und musste die Klägerin schliessen, dass
die Beklagte auf die schriftliche Genehmigung der auszuführenden Arbeiten ver-
zichtet. Dies ergibt sich auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, da es
rechtsmissbräuchlich wäre, Bestellungsänderungen vorzunehmen und dann, spä-

- 7 -
ter, nach Entgegennahme der entsprechenden, mängelfrei geleisteten Arbeiten
die Vergütung gestützt auf einen Form- bzw. Genehmigungsvorbehalt zu verwei-
gern. Es ist daher bezüglich der Bestellungsänderungen von einem konkludenten
Verzicht auf den Form- bzw. Genehmigungsvorbehalt auszugehen, weshalb die
Klägerin grundsätzlich einen Anspruch auf Vergütung der infolge der Bestellungs-
änderung geleisteten Mehrarbeiten hat.
3.1.2. Höhe des Vergütungsanspruches
Der Unternehmer hat Anspruch auf eine Mehrvergütung für den Mehraufwand,
der durch die Bestellungsänderung erforderlich wird. Der Mehranspruch erstreckt
sich auf den gesamten Mehraufwand, den die Bestellungsänderung für den Un-
ternehmer zur Folge hat. Unter Vorbehalt einer anderen Abrede bestimmt sich die
Vergütung, die der Besteller für diesen Mehraufwand schuldet, nach Art. 374 OR
und zwar unabhängig davon, ob der Unternehmer ohnehin nach Aufwand (Art.
374 OR) vergütet wird oder ob der Werkvertrag mit festen Preisen abgeschlossen
wurde (GAUCH, a.a.O., N. 785). Gemäss Art. 374 OR wird der Preis nach Mass-
gabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers festge-
setzt.
Gemäss den unbestrittenen Angaben der Klägerin ist ihr durch die Bestellungs-
änderungen ein Mehraufwand in Form von Material- und Personalkosten entstan-
den, welcher sich nach Abzug einer Zahlung der Beklagten auf CHF 53'144.65
belief. Dass im Werkvertrag ein fixer Preis pro m² vereinbart wurde ist dabei nach
dem vorstehend Ausgeführten unbeachtlich.
Es stellt sich indessen die Frage, ob von dieser Summe die von der F._____ Ge-
neralunternehmung AG der Klägerin im Vergleich vom 19. bzw. 20. Juni 2013
versprochene Zahlung von CHF 25'000.– abzuziehen ist. Bei einer Geldleistung
besteht keine Pflicht zur persönlichen Erfüllung. In diesem Fall kann ein Dritter die
geschuldete Leistung auch ohne Wissen und Willen des bisherigen Schuldners
erfüllen. Die Erfüllungswirkung tritt bei der Leistung eines Dritten an einen Gläubi-
ger aber nur ein, wenn der Dritte die Leistung mit dem erkennbaren Willen er-

- 8 -
bringt, eine fremde Schuld, und zwar diejenige des Schuldners, zu tilgen (Urteil
des Bundesgerichts 4C.69/2005 vom 14. April 2005, E. 3).
Die F._____ Generalunternehmung AG hat den fraglichen Betrag gemäss den
Angaben der Klägerin zwecks einer vergleichsweisen Erledigung des Verfahrens
um Eintragung eines Bauhandwerkerpfandrechts bezahlt. In diesem Verfahren
ging es um die Sicherung exakt der gleichen Werklohnforderung, wie sie nun
auch vorliegend von der Klägerin eingeklagt wurde. Gemäss klägerischen Anga-
ben hat die F._____ Generalunternehmung AG diesen Betrag in der Folge mit
den Forderungen der Beklagten ihr gegenüber verrechnet. Dieses Vorgehen der
F._____ Generalunternehmung AG lässt einen zumindest konkludenten Willen
erkennen, die Werklohnforderung der Klägerin gegen die Beklagte teilweise zu til-
gen. Die Klägerin hat sich demnach die geleisteten CHF 25'000.– auf ihre Forde-
rung anrechnen zu lassen. Die Nichtberücksichtigung dieses Betrages würde zu-
dem zu einer ungerechtfertigten Besserstellung der Klägerin führen, würde sie für
die absolut gleiche Werklohnforderung zusätzliche CHF 25'000.– erhalten. Das
Faktum, dass dieser Betrag in einem anderen Verfahren bezahlt wurde, spielt
keine Rolle, ist der Konnex doch absolut der gleiche (gleiche Werklohnforderung).
Die Klägerin hat demnach einen Anspruch auf Mehrvergütung im Umfang von
CHF 28'144.65.
3.2. Verzugszinsen
Die Klägerin macht einen Verzugszins von 5 % seit dem 27. Februar 2013 sowie
Verzugszins zu 5 % für den Zeitraum vom 27. Februar 2013 bis zum 19. März
2013 auf den Betrag von CHF 20'602.– geltend, da die Zustellung des Zahlungs-
befehls als Mahnung gelte. Diese Auffassung ist zutreffend. Da der Zahlungsbe-
fehl der Beklagten am 27. Februar 2013 zugestellt wurde, befand sie sich seither
in Verzug. Am 19. März 2013 überwies die Beklagte CHF 20'602.– auf das Konto
der Klägerin, weshalb auf diese CHF 20'602.– Zinsen nur für den Zeitraum vom
27. Februar 2013 bis 19. März 2013 zuzusprechen sind. Am 19. bzw. 20. Juni
2013 schloss die Klägerin die Vereinbarung über die Zahlung von CHF 25'000.–
und zog am 26. Juni 2013 ihr Begehren um vorläufige Eintragung eines Bau-

- 9 -
handwerkerpfandrechts zurück. Es ist daher davon auszugehen, dass sie spätes-
tens ab dem 26. Juni 2013 über den vereinbarten Betrag verfügen konnte, wes-
halb dieser Betrag ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zu verzinsen ist.
Demnach hat die Klägerin Anspruch auf Verzugszinsen zu 5 % auf den Betrag
von CHF 28'144.65 seit dem 27. Februar 2013, auf den Betrag von CHF 20'602.–
für den Zeitraum vom 27. Februar 2013 bis zum 19. März 2013 sowie auf den Be-
trag von 25'000.– für den Zeitraum vom 27. Februar 2013 bis zum 26. Juni 2013.
3.3. Fazit
Die Beklagte ist zu verpflichten der Klägerin CHF 28'144.65 nebst
− Zins zu 5 % seit dem 27. Februar 2013 auf den Betrag von CHF 28'144.65,
− Zins zu 5 % auf den Betrag von CHF 20'602.– für den Zeitraum vom 27.
Februar 2013 bis zum 19. März 2013 sowie
− Zins zu 5 % auf den Betrag von 25'000.– für den Zeitraum vom 27. Februar
2013 bis zum 26. Juni 2013.
Zudem hat die Beklagte der Klägerin die Zahlungsbefehlskosten im Umfang von
CHF 103.– zu ersetzen.
4. Kosten- und Entschädigungsfolgen
Ausgangsgemäss sind die Prozesskosten den Parteien je hälftig aufzuerlegen
(Art. 106 Abs. 2 ZPO). Die sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts
vom 8. September 2010 (GebV OG) bemessenden Gerichtskosten sind – in An-
wendung von § 4 und § 10 Abs. 1 GebV OG – auf drei Viertel der Grundgebühr
festzusetzen. Die Parteientschädigungen sind bei diesem Verfahrensausgang
wettzuschlagen. Der Streitwert beträgt CHF 53'144.65.

- 10 -
Das Handelsgericht erkennt:
1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 28'144.65 nebst
− Zins zu 5 % seit dem 27. Februar 2013 auf den Betrag von
CHF 28'144.65,
− Zins zu 5 % auf den Betrag von CHF 20'602.– für den Zeitraum vom
27. Februar 2013 bis zum 19. März 2013 sowie
− Zins zu 5 % auf den Betrag von 25'000.– für den Zeitraum vom 27.
Februar 2013 bis zum 26. Juni 2013 sowie
− CHF 103.– Zahlungsbefehlskosten zu bezahlen.
2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 4'400.–.
3. Die Kosten werden den Parteien je zur Hälfte auferlegt, jedoch aus dem von
der Klägerin geleisteten Gerichtskostenvorschuss bezogen. Die Beklagte
wird verpflichtet, der Klägerin den Betrag von CHF 2'200.– zu ersetzen.
4. Die Parteientschädigungen werden wettgeschlagen.
5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb
von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-
schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art.
113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und
90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert
beträgt CHF 53'144.65.

- 11 -
Zürich, 4. April 2014
Handelsgericht des Kantons Zürich
Vizepräsident: Gerichtsschreiberin:
Dr. George Daetwyler Claudia Feier