zh_handelsgericht · HG080290 · 2011-11-17 · de
Forderung


Handelsgericht des Kantons Zürich
Geschäfts-Nr. HG080290-O U/ei
Mitwirkend: Der Oberrichter Peter Helm, Vizepräsident, und die Ersatzoberrich-
terin Flurina Schorta, Instruktionsrichterin, die Handelsrichter Micha-
el Küttel, Thomas Huonder und Daniel Schindler sowie der Gerichts-
schreiber Christian Fischbacher
Urteil vom 17. November 2011
in Sachen
Stadt A._____,
Klägerin und Widerbeklagte
vertreten durch Rechtsanwältin lic.iur. X._____,
gegen
B._____,
Beklagter und Widerkläger
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____,
betreffend Forderung

- 2 -
Rechtsbegehren Hauptklage:
(act. 1 S. 2)
"1. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin den Betrag von
CHF 729'839.30 nebst Verzugszinsen zu 5% seit 6. Oktober 2007
zu bezahlen.
2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beklag-
ten."
Rechtsbegehren Widerklage:
(act. 9 S. 2)
"1. Es sei die Klägerin zu verpflichten, dem Beklagten für seine Inge-
nieurtätigkeit das vereinbarte Honorar den Betrag von CHF
107'600.00 zzgl. 5 % Zins seit 15. Dezember 2006, ferner den Be-
trag von CHF 8'468.10 zzgl. 5 % Zins seit 18. Dezember 2008 für
vorprozessuale Rechtsvertretungskosten und den Betrag von
CHF 124'556.– zzgl. 5 % Zins seit 9. März 2009 für Expertisekos-
ten zu bezahlen.
2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Klä-
gerin."
Das Gericht zieht in Erwägung:
I.
(Einleitung und Sachverhalt)
Die Klägerin ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts. Der zwischenzeit-
lich pensionierte Beklagte führte in C._____ ein Ingenieurbüro als Einzelfirma
(act. 1 Rz. 3; act. 32 Rz. 5). Die Klägerin beauftragte den Beklagten im Januar
2006 mit den Bauingenieurarbeiten beim Neubau des Schulhauses D._____ im
Stadtkreis E._____ (act. 1 Rz. 4 f.; act. 9 Rz. 42 f.). Der Vertrag vom
16./20. Januar 2006 umfasste die ingenieurtechnische Bearbeitung der Tragkon-
struktion, die Ausführungsplanung und Überwachung der Realisierung des Bau-
vorhabens gemäss beigelegtem Leistungsbeschrieb. Vertragsgrundlage bildete
die SIA-Norm 103 für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauinge-

- 3 -
nieurinnen. Als Honorar wurden pauschal CHF 100'000.– zzgl. MwSt. vereinbart
(act. 1 Rz. 5; act. 9 Rz. 7 Pkt. 1; act. 9 Rz. 8; act. 9 Rz. 42 f.; act. 4/6).
Nach Beginn der Bauarbeiten liess die Baumeisterin (F._____ AG) die Statik des
Schulhauses durch den von ihr beauftragten Bauingenieur G._____ überprüfen.
Gestützt auf dessen Abklärungen mahnte sie mit Schreiben vom 6. Oktober 2006
ungenügende Armierungen und die Verletzung von Betonnormen im Sinne von
Art. 25 Abs. 3 SIA-Norm 118 ab (act. 1 Rz. 10; act. 9 Rz. 7 Pkt. 2; act. 9 Rz. 17 a).
Die Abmahnung war Anlass für eine Besprechung am 11. Oktober 2006, deren
Ergebnis die Baumeisterin aber nicht befriedigte, weshalb sie ihre Abmahnung
nicht zurückzog (act. 1 Rz. 11; act. 9 Rz. 18). Am 23. Oktober 2006 teilte der Bau-
leiter H._____ der Klägerin seine Bedenken betreffend Rissbildung mit und erin-
nerte daran, dass in den Ausführungsplänen des Beklagten eine Stütze gefehlt
habe (act. 1 Rz. 13; act. 9 Rz. 51; act. 4/17). Daraufhin verhängte die Klägerin
einen partiellen Baustopp und beauftragte das Ingenieurbüro I._____, A._____,
mit der Überprüfung der Statik des Schulhauses D._____ und der Aussagen der
Bauingenieurs G._____. Am 31. Oktober 2006 erstattete I._____ einen Vorabzug
seines Berichtes (act. 1 Rz. 15; act. 9 Rz. 53). Gleichentags ordnete die Klägerin
die komplette Einstellung der Bauarbeiten an (act. 1 Rz. 17; act. 9 Rz. 7 Pkt. 4;
act. 9 Rz. 23). Am 14. November 2006 reichte der Beklagte eine, mit Schreiben
vom 2. November 2006 verlangte, Stellungnahme zum Prüfbericht I._____s ein
(act. 1 Rz. 18; act. 9 Rz. 27; act. 18 Rz. 10; act. 22 Rz. 97). In der Zwischenzeit
hatte die Klägerin das Büro J._____ AG (nachfolgend bezeichnet als J._____)
beauftragt, eine umfassende statische Überprüfung des Gebäudes vorzunehmen
(act. 1 Rz. 20; act. 9 Rz. 58). Die J._____ lieferte am 4. Dezember 2006 einen
ersten Zwischenbericht und am 12. Dezember 2006 einen Kurzbericht ab, worin
neun Punkte im Zusammenhang mit der Tragfähigkeit und drei Punkte im Zu-
sammenhang mit der Gebrauchsfähigkeit bemängelt wurden (act. 1 Rz. 20; act. 9
Rz. 30 ff.). Am 14. Dezember 2006 kündigte die Klägerin den Ingenieurvertrag mit
dem Beklagten fristlos (act. 1 Rz. 20; act. 9 Rz. 34). Am 11. Januar 2007 erstatte-
te die J._____ einen definitiven Prüfungsbericht, den die Klägerin u.a. als Grund-
lage für einen eigenen stadtinternen Bericht vom 12. Januar 2007 beizog (act. 1
Rz. 22; act. 9 Rz. 60). Der Beklagte und seine Haftpflichtversicherung beauftrag-

- 4 -
ten derweil die K._____ AG, Herrn L._____ und Herrn M._____, mit der Abklä-
rung, ob die von der Klägerin ergriffenen Massnahmen, v.a. der provisorische und
der umfassende Baustopp und die damit verbundenen Verzögerungen bzw.
Mehrkosten, tatsächlich auf ein Fehlverhalten des Beklagten zurückzuführen sei-
en (act. 9 Rz. 35; act. 18 Rz. 61). Diese wiederum zogen die N._____ AG, Herrn
O._____, bei, um die statischen Berechnungen mit dem vom Beklagten benutzten
3D-Programm nachzurechnen (act. 9 Rz. 37). Am 25. Juni 2007 kam es zwischen
den Parteien sowie der Haftpflichtversicherung und den Parteigutachtern zu einer
Aussprache, an der aber keine Einigung erzielt werden konnte (act. 1 Rz. 34;
act. 9 Rz. 38). Am 12. Februar 2008 erstattete die K._____ AG ihren Schlussbe-
richt (act. 1 Rz. 36; act. 9 Rz. 39). Weitere Gespräche zwischen den Parteien
führten zu keiner Einigung, woraufhin die Klägerin die vorliegende Klage einleitete
(act. 1 Rz. 36 f.).
II.
(Prozessverlauf und Zuständigkeit)
1. Prozessverlauf
Am 20. November 2008 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Weisung
des Friedensrichteramtes A._____ und die Klageschrift ein (act. 1 und act. 3). Mit
Klageantwortschrift vom 9. März 2009 erhob der Beklagte Widerklage (act. 9).
Nach Eingang der Widerklageantwort vom 29. April 2009 fand am 23. Oktober
2009 eine Referentenaudienz und Vergleichsverhandlung statt (Prot. S. 5 f.), an
der sich die Parteien jedoch nicht einig wurden. Das Verfahren wurde alsdann
schriftlich fortgesetzt mit Replik vom 8. Februar 2010 (act. 18), Duplik vom
30. April 2010 (act. 22), Triplik vom 15. Juni 2010 (act. 27), Widerklagereplik vom
2. Juli 2010 (act. 30) sowie Widerklageduplik vom 26. August 2010 (act. 32).
2. Zuständigkeit
Im Streit liegt ein privatrechtlicher Vertrag, weil die Klägerin damit nur mittelbar öf-
fentliche Interessen verfolgt (siehe HAEFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Ver-
waltungsrecht, 6. Aufl., Zürich 2010, N 1057 ff.). Das Prozessverhältnis ergibt sich

- 5 -
aus der Geschäftstätigkeit des Beklagten und der Streitwert übersteigt CHF
30'000.–. Die Parteien vereinbarten vor dem Friedensrichteramt A._____ – und
damit vor Rechtshängigkeit der Klage – die Zuständigkeit des Handelsgerichtes
Zürich (act. 1 Rz. 3; act. 9 Rz. 5). Das Handelsgericht Zürich ist deshalb für die
Beurteilung der vorliegenden Streitsache gemäss § 64 Ziff. 1 GVG/ZH zuständig.
III.
(Materielles)
1. Zusammengefasste Parteistandpunkte
1.1. Standpunkt der Klägerin
Die Klägerin macht geltend, der Beklagte habe für das Schulhaus D._____ eine
Statik errechnet, die in massgeblichen Punkten nicht normenkonform war und
nicht anerkannten Regeln seines Fachgebietes entsprach. Zur Berechnung habe
er die 3D-Software "Tower" beigezogen, ohne deren Funktionieren und deren
Auswirkungen ausreichend zu beherrschen. Hierüber habe er sie – die Klägerin –
nicht in Kenntnis gesetzt. Auf Verlangen habe der Beklagte sodann die Nachwei-
se für seine Berechnungen in den beanstandeten Punkten nicht rechtsgenüglich
erbringen können, womit er seine Rechenschafts- und Sorgfaltspflicht verletzt ha-
be. Schliesslich habe er auch seine Abmahnungspflicht vernachlässigt, indem er
die Klägerin nicht darüber informiert habe, dass seine Statik die Tragfähigkeit im
Sinne der SIA-Normen und der anerkannten Regeln seines Fachgebietes beein-
trächtigen würde (act. 1 Rz. 56 ff.). Der Beklagte habe damit den zwischen den
Parteien geschlossenen Vertrag für Ingenieurarbeiten vom 16./20. Januar 2006
grob verletzt. Das Fehlverhalten des Beklagten habe die Baustopps sowie die ge-
troffenen Instandstellungs- und statischen Massnahmen erforderlich gemacht. Die
dadurch entstandenen Mehrkosten seien vom Beklagten zu ersetzen. Aufgrund
der Schwere der Vertragsverletzung entfalle sodann sein Honoraranspruch (act. 1
Rz. 65; act. 13 Rz. 6 f.).

- 6 -
1.2. Standpunkt des Beklagten
Der Beklagte ist demgegenüber der Auffassung, die Klägerin habe die Baustopps
zu Unrecht angeordnet, ohne dass eine Pflichtverletzung seinerseits vorgelegen
habe. Die von der Klägerin zur Rechtfertigung herangezogenen Überprüfungsbe-
richte von G._____ und I._____ hätten keine Mängel in seinen statischen Berech-
nungen festgestellt. Der Prüfungsbericht der J._____ sei nicht aussagekräftig,
weil diese zur Überprüfung der Berechnungen nicht die von ihm – dem Beklagten
– verwendete 3D-Software "Tower" verwendet, sondern sich der 2D-Technik be-
dient habe. Die Überprüfung von Berechnungen mit einer anderen Technik führe
unweigerlich zu Abweichungen (act. 9 Rz. 7 Pkt. 3-5; act. 9 Rz. 17e; act. 9 Rz. 21;
act. 9 Rz. 54; act. 9 Rz. 86). Überdies sei die J._____ aufgrund ihrer Eigeninte-
ressen zur Stellung von Prüfingenieuren ungeeignet (act. 9 Rz. 32; act. 9 Rz. 63).
Demgegenüber habe eine von der K._____ AG in Zusammenarbeit mit O._____
erbrachte Überprüfung klar gezeigt, dass seine statischen Berechnungen sämtli-
che Normen eingehalten hätten. Die Nachweise habe er überdies bereits mit sei-
ner Eingabe vom 14. November 2006 erbracht (act. 9 Rz. 27; act. 22 Rz. 97).
Über die Verwendung der 3D-Software sei die Klägerin von Anfang an informiert
gewesen (act. 9 Rz. 7 Pkt. 1; act. 9 Rz. 44; act. 22 Rz. 17). Er – der Beklagte –
verfüge selbst über umfangreiche Erfahrungen mit der Verwendung von 3D-
Statikprogrammen. Überdies sei es für die gehörige Auftragserfüllung nicht zwin-
gend, dass er sämtliche Feinheiten des von ihm verwendeten Programms beherr-
sche. Es stehe ihm vielmehr frei, dafür qualifizierte Mitarbeiter oder weitere Hilfs-
personen beizuziehen (act. 9 Rz. 92; act. 22 Rz. 20).
Er sei seinen Pflichten mithin mängelfrei nachgekommen. Aufgrund der frühzeiti-
gen Auflösung des Vertrags durch die Klägerin sei er an der Ausführung sämtli-
cher geschuldeten Arbeiten verhindert gewesen. Die verbleibende Restschuld
habe aber nur rund 5 % des gesamten Auftragsvolumens ausgemacht. Unter die-
sen Umständen sei das gesamte vereinbarte Pauschalhonorar von CHF
100'000.– zzgl. MwSt. geschuldet. Zudem seien ihm vorprozessuale Anwaltsko-
ten und Kosten für die Expertise zu ersetzen (act. 9 Rz. 105 ff.).

- 7 -
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien wird im Folgenden soweit von Bedeu-
tung detailliert eingegangen.
2. Qualifikation des Vertrags
2.1. Die Klägerin hält dafür, der zwischen den Parteien am 16./20. Januar 2006
geschlossene Vertrag für Ingenieurarbeiten gelte als Auftrag mit allenfalls werk-
vertraglichen Elementen für spezielle Teile. Der streitrelevante Vertrag sei zumin-
dest in Bezug auf die Haftungs- und Auflösungsfrage nach Auftragsrecht zu be-
handeln (act. 1 Rz. 54; act. 1 Rz. 63). Der Beklagte ist demgegenüber der Auffas-
sung, dass sich der vorliegende Ingenieurvertrag nicht gänzlich nach Auftrags-
recht richte. Der Vertrag weise sowohl werkvertragliche als auch auftragsrechtli-
che Merkmale auf, weshalb je nach zu beurteilender Leistung entweder Werkver-
trags- oder aber Auftragsrecht anwendbar sei. Allfällige Planungsmängel seien
nach Werkvertragsrecht zu beurteilen (act. 1 Rz. 88; act. 22 Rz. 138).
2.2. Der Ingenieurvertrag ist eng mit dem Architektenvertrag verwandt. Beide
können rechtlich nicht allgemeingültig eingeordnet werden. Deshalb ist darauf ab-
zustellen, welche Leistungen die Parteien im konkreten Vertrag vereinbart haben.
Gemäss höchstrichterlicher Rechtsprechung stellt der Gesamtvertrag des Archi-
tekten ein gemischter Vertrag dar, welcher erlaubt, je nach den konkreten Um-
ständen eine sachgerechte Lösung nach Massgabe des Auftrags- oder Werkver-
tragsrechts zu finden. Hauptabgrenzungskriterium ist der Arbeitserfolg, den der
Unternehmer im Gegensatz zum Beauftragten schuldet. Dasselbe gilt für den
analog zu beurteilenden Ingenieurvertrag (Entscheid [des Bundesgerichts]
4A_252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1; siehe auch [Entscheid des Bun-
desgerichts] 4C.93/2003 vom 25. August 2003 E. 4.3.2; FRÉDÉRIC KRAUSKOPF, Die
Kündigung von Bauverträgen und die Folgen, Schweizerische Baurechtstagung -
Freiburg 2007, S. 33 f.; PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, Rz.
57; PETER GAUCH, vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA 102, in
Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3. Aufl., Freiburg 1995, S. 15 Rz. 38 ff.;
RAINER SCHUMACHER, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in Gauch/Tercier,
a.a.O. S. 127 Rz. 397).

- 8 -
Das Bundesgericht hat bereits in Erwägung 3d von BGE 109 II 462 festgehalten,
dass beim Gesamtvertrag in Bezug auf die Mängelhaftung eine Spaltung der
Rechtsfolgen denkbar sei, indem sich etwa die Haftung für einen Planfehler aus
Werkvertrag, jene für unsorgfältige Bauaufsicht aus Auftrag ergeben könne. Die-
ser Weg sei dagegen nicht gangbar, wenn die vorzeitige Auflösung eines Ge-
samtvertrages umstritten sei, der Auftrags- und Werkvertragselemente umfasse.
Diese unterstehe Art. 404 OR, also der auftragsrechtlichen Auflösungsregel. An
dieser Rechtsprechung hat das Bundesgericht bis dato festgehalten (siehe dazu
[Entscheid des Bundesgerichts] 4A_252/2010 vom 25. November 2010 E. 4.1; kri-
tisch PETER GAUCH, Der Werkvertrag, a.a.O., Rz. 58 ff.).
2.3. Vorliegend ist die Frage, nach welchem Recht die Auflösung des Vertrages
vom 16./20. Januar 2006 zu beurteilen ist, unproblematisch. Die Parteien sind
sich einig, dass der Vertrag durch beide Parteien grundsätzlich jederzeit gekün-
digt werden konnte (act. 1 Rz. 63; act. 9 Rz. 97; act. 18 Rz. 137). Dies entspricht
dem Wortlaut im Vertrag (act. 4/6 Art. 9) und deckt sich im Übrigen mit der auf-
tragsrechtlichen Kündigungsbestimmung in Art. 404 Abs. 1 OR sowie der ein-
schlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 109 II 462 E. 3d). Zu klä-
ren ist mithin einzig die Frage, nach welchem Recht sich die Haftungsfrage be-
stimmt.
2.4. Art. 6 des streitrelevanten Vertrags für Ingenieurarbeiten vom 16./20. Januar
2006 sieht vor, dass sich die Haftung des Beauftragten nach den einschlägigen
Bestimmungen des Obligationenrechts bestimmt (act. 4/6). Nach Darstellung der
Parteien und gemäss Wortlaut des Vertrags war der Beklagte zu folgenden Leis-
tungen verpflichtet: ingenieurtechnische Bearbeitung der Tragkonstruktion, Aus-
führungsplanung und Überwachung der Realisierung des Bauvorhabens gemäss
beiliegendem Leistungsbeschrieb (act. 1 Rz. 5; act. 9 Rz. 8; act. 4/6 Art. 1). Der
Leistungsbeschrieb findet sich nicht in den Akten. Die Parteien stimmen aber
überein, dass damit zunächst die Erarbeitung verschiedener Pläne, gestützt auf
die statische Berechnung der Tragkonstruktion, sowie (in Zusammenarbeit mit
dem Architekten) die Erstellung eines Sicherheits- und Nutzungsplans resp. einer
Nutzungsvereinbarung erfasst ist (act. 1 Rz. 7; act. 1 Rz. 29; act. 1 Rz. 52; act. 9

- 9 -
Rz. 17c; act. 9 Rz. 45; act. 9 Rz. 50 Pkt. 4; act. 9 Rz. 88; act. 18 Rz. 74 ff.; act. 22
Rz. 85). Ferner sei der Beklagte gestützt auf den Vertrag verpflichtet gewesen,
die Umsetzung seiner Pläne zu organisieren und zu überwachen (act. 1 Rz. 5;
act. 9 Rz. 88). Die Berechnung der Statik und die Erarbeitung eines (oder mehre-
rer) Pläne bzw. einer Nutzungsvereinbarung sind nach dem Gesagten den werk-
vertraglichen Normen zuzuordnen, weil es sich dabei um Leistungen handelt, bei
denen ein mess- und objektivierbarer Erfolg geschuldet ist. Demgegenüber um-
fasst die Pflicht des Beklagten zur Überwachung der Umsetzung seiner Pläne ei-
ne Tätigkeit. Ein Arbeitserfolg ist dabei nicht geschuldet. Aus diesem Grund ist mit
beiden Parteien einig zu gehen, dass es sich dabei um ein auftragsrechtliches
Merkmal handelt und die Haftungsfrage diesbezüglich nach auftragsrechtlichen
Bestimmungen zu beurteilen ist.
2.5. Zusammenfassend ist mithin festzuhalten, dass von einem gemischten Ver-
trag mit Verpflichtungen sowohl werkvertraglicher als auch auftragsrechtlicher Na-
tur auszugehen ist. Folglich ist vorliegend je nach geltend gemachtem Fehlverhal-
ten der Beklagten zu entscheiden, ob dieses dem Werkvertrag oder dem einfa-
chen Auftrag zuzurechnen ist. Die vorliegend im Fokus stehenden Planungsfehler
sind nach dem Gesagten den werkvertragsrechtlichen Normen zuzuordnen.
3. Mängelrüge
3.1. Der Beklagte erhebt die Einrede der fehlenden Mängelrüge. Es gilt deshalb
nachfolgend abzuklären, ob 1) der Klägerin überhaupt eine Rügepflicht oblag und
2) ob sie dieser rechtsgenüglich nachgekommen ist.
3.2. Bestehen einer Mängelrügepflicht
Wie vorab ausgeführt, sind für Haftungsfragen im Zusammenhang mit den Pla-
nungsarbeiten des Beklagten werkvertragliche Normen anwendbar. Gemäss
Art. 367 Abs. 1 OR obliegt es dem Besteller nach Ablieferung des Werkes, des-
sen Beschaffenheit zu prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in
Kenntnis zu setzen. Voraussetzung für die Entstehung der Mängelrügepflicht ist
somit grundsätzlich die Ablieferung des Werkes. Die Klägerin stellt sich auf den

- 10 -
Standpunkt, der Beklagte habe sein Werk ja noch gar nicht abgeliefert, weshalb
auch höchst fraglich sei, ob die Rügepflichten gemäss Art. 367 OR greifen würden
(act. 18 Rz. 39). Tatsächlich geht aus den Unterlagen hervor, dass der Beklagte
zumindest im Zeitpunkt der Besprechung vom 11. Oktober 2006 seine Planung
gemäss eigener Darstellung noch nicht beendet hatte. So erklärt er im Zusam-
menhang mit der in der Planung fehlenden Stütze für die Decke im Oberge-
schoss, dass er diesen Bauteil im damaligen Zeitpunkt (Bezug genommen wird
dabei auf die Besprechung vom 11. Oktober 2006) vertragsgemäss erst teilweise
bearbeitet hatte (act. 9 Rz. 22; act. 9 Rz. 52). Dass er darüber hinaus, insbeson-
dere im Zeitpunkt der Kündigung am 14. Dezember 2006, noch Planungsarbeiten
hätte ausführen müssen, wird von den Parteien nicht behauptet. Im Gegenteil
macht der Beklagte unbestrittenermassen geltend, dass dannzumal sämtliche
Planungsarbeiten abgeschlossen waren (act. 9 Rz. 107). Soweit die Klägerin ihre
Behauptung, der Beklagte habe sein Werk noch gar nicht abgeliefert, damit be-
gründen wollte, dass er noch nicht sämtlichen vertraglich vereinbarten Pflichten
gemäss Ingenieurvertrag vom 16./20. Januar 2006 nachgekommen war, ist ihr
entgegenzuhalten, dass die Parteien nichts anderes behaupten, als dass der Be-
klagte die Überwachung der Realisierung des Bauwerks nicht mehr vorgenom-
men hatte. Diese Aufgabe beschlägt aber nicht den werkvertraglichen Teil des
Vertrages und ist für die vorliegende Fragestellung irrelevant. Vielmehr ist davon
auszugehen, dass der Beklagte den den werkvertraglichen Normen zuzuordnen-
den Teil des Vertrags erfüllt und das Werk (die Pläne) im Sinne von Art. 367 Abs.
1 OR abgeliefert hatte. Selbst wenn man davon ausgehen wollte, die nach werk-
vertragsrechtlichen Normen zu beurteilende Leistung des Beklagten bzw. das be-
klagtischerseits geschuldete Werk sei im Zeitpunkt der Kündigung des Vertrags-
verhältnisses noch nicht vollständig erbracht worden, so wäre die Frage der Män-
gelrügepflicht für das unvollendete Werk dennoch in sinngemässer Anwendung
der Regeln über die ordentliche Mängelhaftung zu bejahen, weil die Klägerin den
Vertrag ex nunc auflöste und offensichtlich Anspruch auf die Mängelfreiheit dieses
"unvollendeten" Werkes erhebt (siehe dazu PETER GAUCH, Der Werkvertrag,
a.a.O., Rz. 2432 ff.). Mithin ist erstellt, dass der Klägerin eine Pflicht zur Mängel-
rüge oblag.

- 11 -
3.3. Mängelrügefrist
Art. 367 Abs. 1 OR sieht vor, dass der Besteller bei Ablieferung des Werkes, so-
bald es nach dem üblichen Geschäftsgange tunlich ist, dessen Beschaffenheit
prüfen und den Unternehmer von allfälligen Mängeln in Kenntnis zu setzen hat.
Offene Mängel muss der Besteller folglich innerhalb der Rügefrist sofort nach der
Entdeckung anzeigen, andernfalls der Mangel als genehmigt gilt (siehe PETER
GAUCH, a.a.O., Rz. 2151 f.). Anders verhält es sich bei geheimen Mängeln: Die-
ses sind Mängel, die bei der Abnahme und ordnungsgemässen Prüfung des Wer-
kes (Art. 370 Abs. 1 OR) nicht erkennbar waren. Solche Mängel gilt es vom Be-
steller sofort nach deren Entdeckung anzuzeigen (Art. 370 Abs. 3 OR, siehe auch
PETER GAUCH, a.a.O., Rz. 2179).
Diese gesetzliche Regelung ist dispositiver Natur. Die Parteien können mithin da-
von abweichen, was in der Praxis auch regelmässig getan wird. Im Ingenieurver-
trag vom 16./20. Januar 2006 findet sich die folgende Regelung (act. 4/6 Art. 6
Abs. 3):
"Ansprüche aus Mängeln des unbeweglichen Bauwerkes verjähren innert 5 Jahren. Die Frist be-
ginnt mit der Abnahme des Werkes bzw. des Werkteils zu laufen. Solche Mängel kann der Auf-
traggeber während der ersten 2 Jahre nach der Abnahme jederzeit rügen. Nach Ablauf dieser Frist
sind die Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen."
Zudem haben die Parteien als Grundlage des Vertrags die SIA-Ordnung 103
(Ausgabe 2003) vereinbart. Deren Art. 1.11.21 enthält die folgende Bestimmung:
"Ansprüche aus Mängeln des Bauwerks verjähren innert fünf Jahren. Die Frist beginnt mit der Ab-
nahme des Werkes beziehungsweise des Werkteils zu laufen. Solche Mängel können während
der ersten zwei Jahre nach Abnahme jederzeit gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind die
Mängel sofort nach deren Entdeckung zu rügen. Den aus der verzögerten Rüge entstehenden
Schaden trägt der Auftraggeber selber."
Aus dem Vergleich der zwei Bestimmungen wird klar, dass sie sich inhaltlich
kaum unterscheiden. Der Unterschied besteht darin, dass die Parteien in ihrer in-
dividuellen Vereinbarung den Bedeutungsgehalt des Mängelbegriffs präzisierten:
Demzufolge ist in der Bestimmung nur von Mängeln des unbeweglichen Bau-

- 12 -
werks die Rede. Ferner entfiel der letzte Satz, wonach der Auftraggeber den aus
der verzögerten Rüge entstehenden Schaden selber trage. Mit der Übernahme
einer SIA-Ordnung in einen Vertrag erlangen die darin enthaltenen Bestimmun-
gen den Charakter von allgemeinen Vertragsbedingungen. Individuelle Parteiab-
reden gehen den übernommenen Bestimmungen stets vor (Art. 1.1 SIA-Ordnung
103; siehe auch PETER GAUCH, a.a.O., Rz. 286). Weil Art. 6 Abs. 3 des Ingenieur-
vertrags die Bestimmung in Art. 1.11.21 SIA-Ordnung 103 ablöst, ist letztere für
den vorliegenden Fall von vornherein nicht anwendbar.
Aus Art. 6 Abs. 3 des Ingenieurvertrags geht zunächst einmal hervor, dass die
Verjährungsfrist nur für diejenigen Ansprüche, die aus Mängeln des unbewegli-
chen Bauwerks entstehen, geregelt ist. Mängel am "unbeweglichen Bauwerk"
sind von Planmängeln zu unterscheiden (dazu statt vieler: WALTER FELLMANN, Die
Haftung des Architekten und des Ingenieurs für Werkmängel, in Alfred Koller
[Hrsg.], Haftung für Werkmängel, Verlag Vereinigung für Baurecht 1998, S. 108;
ANTON EGLI, Die revidierten SIA-Ordnungen: System und Merkpunkte, in: Schwei-
zerische Baurechtstagung 2003, S. 67). Von den Parteien wird nicht geltend ge-
macht, dass dies im vorliegenden Fall anders wäre. Führen Planmängel jedoch zu
Bauwerksmängeln, stellt der aus den Bauwerksmängeln erwachsende Schaden
Mangelfolgeschaden der Planmängel dar. Wenn die Bestimmung folglich die Ver-
jährungsfrist von Ansprüchen aus Mängeln am unbeweglichen Bauwerk regelt,
umfasst sie damit auch den Anspruch auf Ersatz des Mangelfolgeschadens von
Planmängeln. Art. 6 Abs. 3 sieht folglich vor, dass der Anspruch auf Ersatz des
Mangelfolgeschadens eines Planmangels innert fünf Jahren ab Abnahme des
Werkes bzw. Werkteils verjährt. Aus dem Kontext wird klar, dass mit dem Begriff
"Werk" das "unbewegliche Bauwerk" gemeint ist.
Von der Regelung der Verjährungsfrist abzugrenzen ist die Regelung der Mängel-
rügefrist. Nach Art. 6 Abs. 3 des Ingenieurvertrags können "solche Mängel" – aus
dem Kontext wird unmissverständlich klar, dass damit (nur) Mängel des unbeweg-
lichen Bauwerks gemeint sind – während der ersten zwei Jahre nach der Abnah-
me jederzeit gerügt werden. Nicht geregelt ist damit die Mängelrügefrist für die
von den Mängeln am unbeweglichen Bauwerk zu unterscheidenden Planmängel.

- 13 -
Mithin gilt für diese mangels einer anderen Parteiabrede weiterhin die im Obligati-
onenrecht verankerte Pflicht der "sofortigen" Rüge. Daran ändert auch der Um-
stand nichts, dass die von der Rügefrist zu unterscheidende Verjährungsfrist sich
auch auf Ansprüche erstreckt, die ihre Ursache in Planmängeln haben. Weil der
Anspruch auf Ersatz des Mangelfolgeschadens voraussetzt, dass der den Scha-
den verursachende Mangel – vorliegend der Planmangel – rechtzeitig gerügt bzw.
nicht akzeptiert wurde, gilt im Ergebnis, dass der Bauherr seinen Anspruch auf
Ersatz des Mangelfolgeschadens, insbesondere auch den Anspruch aus Mängeln
am unbeweglichen Bauwerk verliert, wenn er den Planmangel nicht umgehend
nach dessen Entdeckung rügt. Im Regelfall, in dem zunächst die Baumängel ent-
deckt werden und bei entsprechender Untersuchung festgestellt wird, dass diese
Mängel und der damit verbundene Schaden auf Planmängel zurückzuführen sind,
führt dies für den Bauherrn nicht zu Problemen. Der Planmangel ist regelmässig
als geheimer Mangel zu qualifizieren und kann deshalb innerhalb der Verjäh-
rungsfrist, deren Ablauf an die Abnahme des Bauwerks geknüpft ist (so Art. 6
Abs. 3 des Ingenieurvertrags und auch Art. 371 Abs. 2 OR), sofort nach dessen
Entdeckung gerügt werden. Nachdem der Bauherr grundsätzlich nicht zur Nach-
forschung verpflichtet ist (siehe PETER GAUCH, Der Werkvertrag, a.a.O., Rz.
2183), braucht er sich nach der Entdeckung von Baumängeln nicht auf die Ursa-
chensuche zu machen. Es reicht völlig aus, wenn er im Laufe der zwei Jahre nach
Abnahme des Bauwerks die Mängel gegenüber dem vermeintlichen Verursacher
(der in der Regel der Bauunternehmer sein dürfte) rügt und in diesem Zusam-
menhang darauf stösst, dass die Ursache eigentlich beim Bauingenieur liegt. Rügt
er diesen umgehend nach der entsprechenden Entdeckung, ist er seiner Mängel-
rügepflicht rechtsgenügend nachgekommen. Anders aber im umgekehrten Fall, in
dem der Bauherr Planmängel vor den Baumängeln entdeckt. Diesfalls muss er
nach dem Gesagten die Mängel umgehend nach deren Entdeckung rügen, an-
dernfalls sind die daraus erwachsenden Ansprüche verwirkt (Art. 371 Abs. 2 OR).
Gleich sehen das offenbar auch die Parteien, wird von diesen doch nicht geltend
gemacht, dass diese Bestimmung in einem individuell vereinbarten, dem Wortlaut
widersprechenden Sinne zu verstehen ist. Es liegt folglich auch kein Auslegungs-
streit vor. Stattdessen erklärt die Klägerin auf den Vorhalt der verspäteten Män-

- 14 -
gelrüge seitens des Beklagten hin (act. 9 Rz. 88 S. 68 und Rz. 96), dass sie man-
gels Ablieferung des Werks (Pläne) gar keine Mängelrügepflicht nach Art. 367 OR
getroffen habe (hierzu Ziffer 1.1. der Erwägungen) und sie im Übrigen die Mängel-
rügepflichten gemäss Art. 367 OR ohnehin erfüllt habe. Dazu führt sie auf, wie sie
jeweils umgehend nach Kenntnisnahme des Mangels reagiert habe (act. 18 Rz.
138 f.; siehe auch act. 22 Rz. 138.-139 S. 27; act. 27 Rz. 64).
Selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, die erweiterte Mängelrü-
gefrist gelte auch für Planmängel, hält die Bestimmung in zeitlicher Hinsicht den-
noch keine Regelung für den vorliegenden Fall bereit. Art. 6 Abs. 3 des Ingenieur-
vertrags sieht vor, dass die Mängel nach Abnahme des unbeweglichen Bauwerks
innert zwei Jahren jederzeit gerügt werden können. Was gilt aber, wenn Plan-
mängel – wie vorliegend – vor Abnahme des Bauwerks entdeckt werden? Hierfür
rechtfertigt sich ein Blick in die einschlägigen Bestimmungen der SIA-Norm 118,
denn gestützt auf diese entstand Art. 1.11.21 SIA-Ordnung 103 (siehe dazu den
Aufsatz von ANTON EGLI, a.a.O., S. 64 und 68), welcher zweifellos Grundlage für
Art. 6 Abs. 3 des Ingenieurvertrags bildete. Das Regelwerk SIA-Norm 118 ist auf
Bauwerksverträge zugeschnitten. Wenn in den Bestimmungen von einem Werk
die Rede ist, ist damit folglich ein ganzes Bauwerk oder ein Teil eines Bauwerks,
nicht aber ein Geistwerk (worunter auch ein Planwerk zu subsumieren ist) ge-
meint (siehe Präambel und Art. 1 SIA-Norm 118; HUBERT STÖCKLI, in
Gauch/Stöckli, Kommentar zur SIA-Norm 118 Art. 1-37, S. 3). Zu unterscheiden
gilt es zwischen drei Baustadien: (1) Vor Vollendung des Bauwerks, (2) während
der gemeinsamen Prüfung und (3) nach der gemeinsamen Prüfung. Die SIA-
Norm 118 sieht als Regelfall vor, dass der Unternehmer die Vollendung des
Werk(teil)s dem Bauherrn bzw. der Bauleitung anzeigt und danach eine gemein-
same Prüfung des Werks vorgenommen wird (Art. 158 SIA-Norm 118). Wird an-
lässlich dieser Prüfung ein Mangel entdeckt (Phase 2) muss die Bauleitung als
Vertreterin des Bauherrn diesen umgehend anzeigen/rügen. Andernfalls gilt das
Werk für den erkannten Mangel als genehmigt (Art. 163 Abs. 1 SIA-Norm 118).
Anders verhält es sich wenn der Mangel erst nach der gemeinsamen Prüfung
entdeckt wird (Phase 3). Diesfalls hat der Bauherr eine zweijährige Frist, innert
der er entdeckte Mängel jederzeit rügen kann (Art. 173 Abs. 1 SIA-Norm 118).

- 15 -
Ungeregelt bleibt der Fall, wo das Werk ohne Prüfung abgenommen wird (Art.
164 SIA-Norm 118). Wollte man diesfalls annehmen, dass der Bauherr sämtliche
Mängel innert zwei Jahren jederzeit rügen kann, wäre dieser dadurch gegenüber
demjenigen Bauherrn, der eine gemeinsame Prüfung mit dem Unternehmer vor-
nimmt, besser gestellt, namentlich in Bezug auf offensichtliche Mängel (siehe da-
zu Art. 163 Abs. 2 SIA-Norm 118). Für die Zeit vor Abnahme des Bauwerks be-
steht grundsätzlich keine Rügeplicht des Bauherrn. Gleichwohl sieht Art. 173 Abs.
2 SIA-Norm 118 aber vor, dass der Bauherr Mängel die aus einer verspäteten
Mängelrüge erwachsen selbst zu tragen hat. Entdeckt der Bauherr folglich im Ver-
laufe der Bauarbeiten einen Mangel an dem im Entstehen begriffenen Bauwerk,
ist er gut beraten, diesen sofort anzuzeigen. Aus diesen Ausführungen entnimmt
sich für den vorliegenden Fall im Wesentlichen, dass je nach Phase des Baupro-
zesses unterschiedliche zeitliche Anforderungen an die Mängelrüge gelten. Ein-
gang in die SIA-Ordnung 103 und auch den Art. 6 Abs. 3 des Ingenieurvertrags
fand lediglich die Regelung einer Phase, nämlich derjenigen für die Zeit nach Ab-
nahme des unbeweglichen Bauwerks. Was davor gelten soll, wurde offensichtlich
nicht geregelt. Es gelten mithin die gesetzlichen Vorschriften, wonach die Mängel-
rüge sofort nach Entdeckung eines Mangels vorzubringen ist. Nicht anders sehen
das – wie gesagt – offenbar auch die Parteien, begründen sie doch keinen Ausle-
gungsstreit und liefern auch keinen Anhaltspunkt dafür, dass die Klausel anders
zu verstehen wäre.
Auf den vorliegenden Sachverhalt finden die genannten Bestimmungen nach dem
Gesagten keine Anwendung. Mangels einer anderen vertraglich vereinbarten Ab-
weichung von den dispositiven Gesetzesnormen, sind diese folglich anwendbar.
3.4. Ausübung der Mängelrüge
3.4.1. Die Klägerin macht geltend, die nunmehr im Streit liegenden Mängel seien
als verdeckte Mängel zu qualifizieren. Diese habe sie jeweils umgehend nach de-
ren Kenntnisnahme gegenüber dem Beklagten gerügt. Eine erste Rüge der Bau-
meisterin vom 6. Oktober 2006 sei dem Beklagten bereits an der Sitzung vom 11.
Oktober 2006 mitgeteilt worden und man habe dem Beklagten die Möglichkeit zur
Stellungnahme gegeben. Die vier konkret formulierten Problemzonen gemäss Be-

- 16 -
richt I._____ seien dem Beklagten am Tag der Kenntnisnahme, am 31. Oktober
2006, per Mail weitergegeben worden. Spätestens mit dieser Mitteilung sei eine
Mängelrüge erfolgt. Am 2. November 2007 sei der Beklagte zu einer umfassen-
den Stellungnahme aufgefordert worden. Selbst der Auftragswiderruf vom
14. Dezember 2006 sowie die noch im Januar 2007 erfolgte Zustellung des Be-
richts der J._____ vom 12. Januar 2007 seien als rechtzeitige Mängelrügen zu
qualifizieren (act. 1 Rz. 11 f.; act, 1 Rz. 14; act. 1 Rz. 18; act. 1 Rz. 22; act. 1 Rz.
26; act. 18 Rz. 139).
Der Beklagte hält dem entgegen, dass die Klägerin mitnichten eine rechtsgenügli-
che, d.h. ausreichend substantiierte und rechtzeitige Mängelrüge erhoben habe.
Das Kündigungsschreiben vom 14. Dezember 2006 sei nicht als wirksame Män-
gelrüge im Sinne von Art. 367 OR zu qualifizieren. Damit stehe fest, dass die Klä-
gerin die angeblichen Mängel in den Planungen und Berechnung des Beklagten
genehmigt habe. Dies gelte, selbst wenn man bei den angeblichen Mängeln von
sog. versteckten Mängeln ausgehe. Spätestens nach Vorliegen des Gutachtens
der J._____ hätte die Klägerin eine substantiierte Mängelrüge erheben müssen.
Der erste Bericht der J._____ datiere vom 4. Dezember 2006, der zweite vom
12. Dezember 2006. Die Klägerin habe sich in ihrem Schreiben aber ausschliess-
lich auf pauschale Äusserungen beschränkt und sei damit dem Informationszweck
der Mängelrüge in keiner Weise genügend nachgekommen. Die Klägerin habe es
sodann unterlassen, dem Beklagten die Prüfungsberichte beizulegen, sodass er
nicht habe erkennen können, um welche Beanstandungen es ging (act. 9 Rz. 88).
3.4.2. Nachfolgend gilt es im Einzelnen zu prüfen, ob die Klägerin eine rechtsge-
nügende Mängelrüge erhoben hat oder nicht. Dabei ist zunächst festzuhalten,
dass die Parteien sich einig sind, dass die von der Klägerin geltend gemachten
Mängel als sog. geheime Mängel im Sinne von Art. 370 Abs. 1 OR zu qualifizieren
sind (die Parteien verwenden zwar die Begriffe "verdeckt" bzw. "versteckt", aus ih-
ren Ausführungen wird aber nicht ersichtlich, dass sie damit eine andere Art von
Mangel meinen). Dieser Auffassung ist zuzustimmen, liegt es doch auf der Hand,
dass der Klägerin als Laiin nicht zuzumuten war, Planungs- bzw. Berechnungs-
mängel in einer statischen Berechnung eines Bauwerks innerhalb einer kurzen

- 17 -
Frist nach der Ablieferung von selbst zu erkennen. Überdies bestand für sie keine
Pflicht, zur Prüfung einen Experten beizuziehen (siehe BGE 131 III 145 E. 6.3, in:
Pra 94 [2005] Nr. 50 S. 393). Geheime Mängel sind umgehend nach ihrer Entde-
ckung zu rügen. Dabei ist dem Besteller jedoch eine kurze Erklärungsfrist zuzu-
gestehen. Die Rügefrist beginnt ferner erst zu laufen, wenn der Besteller Gewiss-
heit über das Vorhandensein der Mängel erlangt hat, d.h. wenn er in der Lage ist,
Bedeutung und Tragweite des Mangels zu erkennen (siehe BGE 131 III 145 E.
7.2, in: Pra 94 [2005] Nr. 50 S. 393). Die Rüge muss derart formuliert sein, dass
der Unternehmer erkennen kann, in welchem Punkt und in welchem Umfang sein
Werk bemängelt wird. Dadurch wird der Unternehmer in die Lage versetzt, den
Mangel selber festzustellen und gegebenenfalls nachzubessern (HÜRLI-
MANN/SIEGENTHALER, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Zürich 2007,
N 5 zu Art. 367 OR). Ist der Besteller – wie vorliegend der Fall – fachkundig be-
gleitet, müssen an die Qualität einer Rüge hohe Anforderungen gestellt werden.
Der Besteller ist mithin zur Anzeige aller entdeckten Mängel im Einzelnen ver-
pflichtet. Im Gegenzug obliegt es dem Unternehmer gleichwohl, die Mitteilung des
Bestellers fach- und werkgerecht zu interpretieren und sich zu bemühen, den Be-
steller richtig zu verstehen, namentlich bei Werken deren Beurteilung dem Bestel-
ler mangels Sachverstand abgehen (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, a.a.O., Rz.
2126 ff.). Es genügt ferner nicht, dass der Besteller die Mängel bloss kundtut,
vielmehr muss er ausdrücklich oder stillschweigend zum Ausdruck bringen, dass
er damit das Werk nicht als vertragsgemäss anerkennen und den Unternehmer
haftbar machen will (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, a.a.O., Rz. 2133 ff.). Soweit
nicht anders vereinbart, kann die Mängelrüge formfrei angebracht werden. Sie
muss sich jedoch an den Unternehmer selbst oder einen zur Entgegennahme be-
vollmächtigten Vertreter desselben richten (PETER GAUCH, a.a.O., Rz. 2141 ff.).
3.4.3. Abmahnungen vom 6. Oktober 2006/Besprechung vom 11. Oktober 2006
3.4.3.1. Mit Schreiben vom 6. Oktober 2006 mahnte die mit den Baumeisterarbei-
ten beauftragte F._____ AG ungenügende Armierungen und die Verletzung von
Betonnormen im Sinne von Art. 25 Abs. 3 SIA-Norm 118 ab (act. 4/12). Konkret
sei der auskragende Deckenteil im Eingangsbereich des Schulhauses zu wenig

- 18 -
stark armiert gewesen. Dadurch sei die tolerierbare Durchbiegung um 12 mm
überschritten worden (act. 1 Rz. 10; act. 4/12). Gleichentags hat auch die Baulei-
tung (H._____) den Zuständigen P._____ der Bauherrschaft abgemahnt (act. 1
Rz. 10; act. 4/14). Nach Auffassung der Klägerin sei der Beklagte umgehend dar-
über orientiert und zu einer Sitzung am 11. Oktober 2006 eingeladen worden
(act. 1 Rz. 11). Der Beklagte behauptet demgegenüber, dass er ohne Vorankün-
digung zur Besprechung am 11. Oktober 2006 aufgeboten worden sei, mit dem
Vermerk, es gehe um eine Abmahnung der Baumeisterin. Über den Inhalt der
Abmahnung sei er jedoch nicht informiert worden (act. 9 Rz. 16). Replicando
wendet die Klägerin dagegen ein, dass der Beklagte auch schriftlich zur Bespre-
chung eingeladen worden sei (act. 4/15). Der Beklagte wäre sodann naiv gewe-
sen, wenn er nicht angenommen hätte, dass ein ernsthaftes Problem mit der
überprüften Statik vorlag (act. 18 Rz. 34).
3.4.3.2. Ob der Beklagte bereits am 6. Oktober oder erst am 11. Oktober 2006
über die geltend gemachten Mängel informiert wurde, ist nicht ausschlaggebend.
Die Erklärungsfrist von fünf Tagen muss der Klägerin zugestanden werden, muss-
te sie sich doch zuerst über die Bedeutung der Abmahnungen klar werden, das
weitere Vorgehen intern besprechen und die daraufhin umgehend einberufene
Sitzung organisieren. Ferner ist zu berücksichtigen, dass nur drei dieser fünf Tage
Arbeitstage waren (7./8. Oktober 2006 fielen auf ein Wochenende). Der Beklagte
wurde mithin genügend schnell in Kenntnis gesetzt. Dass er nicht im Vorfeld über
den Inhalt der Abmahnungen informiert worden sein soll, ist für die Frage der
rechtzeitigen Mängelrüge unbedeutend. Unstrittig ist sodann, dass dem Beklagten
der Inhalt der Abmahnungen an der Sitzung vom 11. Oktober 2006 eröffnet wur-
de. Dies ergibt sich bereits daraus, dass der Beklagte nach eigenen Angaben mit
Schreiben vom 25. Oktober 2006 ausführlich zu den Vorwürfen Stellung nahm
(act. 1 Rz. 14; act. 9 Rz. 19; act. 9 Rz. 22). Gegenstand der Gespräche war im
Wesentlichen eine ungenügende Armierung im auskragenden Deckenteil im Ein-
gangsbereich des Schulhauses und eine fehlende Stütze in der Decke im Ober-
geschoss. Wenn der Beklagte geltend macht, dass an der Sitzung festgestellt
wurde, dass die Tragsicherheit des gesamten Bauwerks gegeben sei, und daraus
ableitet, dass an der Sitzung überhaupt keine Mängelrüge erfolgt sei, verkennt er,

- 19 -
dass die Klägerin zwar nicht die Tragsicherheit, jedoch die Gebrauchstauglichkeit
bemängelte (act. 9 Rz. 17). Namentlich wurde die Armierung im Hinblick auf die
vermehrte Rissbildung bemängelt, sodass im Rahmen der Besprechung be-
schlossen wurde, die Armierung zu verstärken. Ferner wurde ausgeführt, dass
aufgrund der beklagtischen Planung mit einer Deformation der Fenster zu rech-
nen sei. Schliesslich wurde bemängelt, dass eine offenbar massgebliche Norm
nicht eingehalten und eine tolerierbare Durchbiegung in der Decke des OG um 12
mm überschritten worden sei (act. 1 Rz. 10). Daran ändert auch nichts, wenn der
Beklagte ausführt, dass er den gesagten Bauteil noch nicht abschliessend bear-
beitet gehabt habe (act. 9 Rz. 52). Tatsache bleibt, dass die Klägerin den Stand
der Bearbeitung bemängelte und dies dem Beklagten kundtat. Auch wenn diese
Mängel die Tragsicherheit des Bauwerks nicht betrafen, umfassten sie gleichwohl
dessen Gebrauchstauglichkeit. Unter diesem Gesichtspunkt durfte die Klägerin
vom Beklagten zumindest erwarten, dass er die von ihm verlangten Pläne tech-
nisch einwandfrei und damit unter Einhaltung der geltenden Normen erstellte,
zumal sich dieser zur Erbringung seiner Leistungen unter Beachtung der aner-
kannten Regeln seines Fachgebietes verpflichtet hatte (Art. 1.3.1. der SIA-Norm
103; act. 4/6, Offerte vom 3. November 2005). Dies hatte der Beklagte offensicht-
lich versäumt.
Im Ergebnis passte der Beklagte die Pläne entsprechend an. Ob dies als Nach-
besserung zu qualifizieren ist, kann offenbleiben. Tatsache ist, dass die Parteien
übereinstimmend ausführen, dass die geltend gemachten Mängel behoben wur-
den, durch eine geänderte Armierung und Einplanung der zuvor weggelassenen
Stütze (act. 9 Rz. 17 c-d; act. 18 Rz. 38). Die Klägerin machte besagte Mängel
denn auch in ihrer Klage nicht mehr geltend, weshalb die Frage der rechtzeitig er-
hobenen Mängelrüge diesbezüglich keine Bedeutung hat.
3.4.4. Email vom 31. Oktober 2006
Mit Email vom 31. Oktober 2006 (act. 4/22) wurde seitens der Bauherrschaft ein
umfassender Baustopp angeordnet. Die Email wurde auch dem Beklagten zuge-
stellt. Gemäss unbestritten gebliebenen Ausführungen des Beklagten stützte die

- 20 -
Klägerin ihren Entscheid auf die Ergebnisse der baustatischen Überprüfung ge-
wisser Bereiche durch einen externen Ingenieur (act. 9 Rz. 25).
Offensichtlich konnte der Beklagte aus dieser Email nicht entnehmen, welche
Mängel ihm nunmehr seitens der Klägerin vorgeworfen wurden. Mithin eignete
sich die Email vom 31. Oktober 2006 auch nicht als Mängelrüge im Sinne von Art.
367 Abs. 1 OR.
3.4.5. Schreiben vom 2. November 2006
3.4.5.1. Mit Schreiben vom 2. November 2006 (act. 4/25) forderte die Klägerin
den Beklagten auf, zum Prüfungsbericht des von ihr beauftragten Prüfingenieurs
I._____ (act. 4/23) Stellung zu nehmen (act. 1 Rz. 18; act. 9 Rz. 26). Dieser hatte
in seinem Bericht vier Bereiche als "problematisch" bezeichnet:
- Lasteinleitung der OG-Fassadenwand via Brüstung auf EG-Stützen Axe
4/E;
- Lastableitung der OG-Innenwand auf EG-Wand im Axbereich 4/D;
- Lasteinleitung der Unterzüge in die Stützen im Turnhallenbereich;
- Die Treppenanlage im Bereich Axe C/9-12.
Ferner hatte Prüfingenieur I._____ der Klägerin empfohlen, den Beklagten zur Er-
bringung der erforderlichen Nachweise aufzufordern, ansonsten eine komplette,
neue, fundierte Statik mit allen Nachweisen zu erstellen sei (act. 1 Rz. 16).
3.4.5.2. Die Mitteilung, dass man gewisse Punkte eines Werks als problematisch
erachte und (Berechnungs-)Nachweise verlange, vermag für sich noch keine
Mängelrüge darzustellen, wird daraus für den Unternehmer doch nicht klar er-
sichtlich, ob der Besteller diese Punkte als mangelhaft bezeichnen und den Un-
ternehmer dafür haftbar machen will. Hingegen dient eine derartige Mitteilung da-
zu, dem Unternehmer zu offenbaren, dass Zweifel an der einwandfreien Erstel-
lung des Werks bestehen. Vor allem zeigt ein solches Schreiben aber auch auf,
dass der Besteller keine Gewissheit über allfällige Mängel hat, sondern lediglich
eine Vermutung hegt, der er – im Rahmen seiner Mängelrügepflicht – auf den
Grund gehen will. In diesem Fall ist der Besteller aber auch noch nicht zur Rüge

- 21 -
eines geheimen Mangels verpflichtet, zumal er offensichtlich noch keine Kenntnis
über dessen mögliche Bedeutung und Tragweite hat.
Das Schreiben vom 2. November 2006 stellt mithin keine Mängelrüge im Sinne
von Art. 367 Abs. 1 OR dar.
3.4.6. Kündigungsschreiben vom 14. Dezember 2006 (act. 4/31)
3.4.6.1. Mit Schreiben vom 14. Dezember 2006 kündigte die Klägerin das Ver-
tragsverhältnis mit dem Beklagten (act. 1 Rz. 21; act. 9 Rz. 34). Die Klägerin führt
aus, der "Auftragwiderruf vom 14. Dezember 2006 bzw. die – entgegen der ak-
tenwidrigen Behauptung des Beklagten noch im Januar 2997 [recte: 2007] erfolg-
te – Zustellung des Berichtes von J._____ vom 12. Januar 2007 wären aufgrund
des jeweiligen Wissenstandes der Klägerin jeweils als rechtzeitige Mängelrügen
zu qualifizieren" (act. 18 Rz. 139) Die Klägerin stellt sich mithin auf den Stand-
punkt, dass das Kündigungsschreiben alleine schon eine Mängelrüge im rechtlich
erforderlichen Sinn darstellt. Dies wird vom Beklagten ausdrücklich bestritten
(act. 9 Rz. 88; act. 22 Rz. 138-139).
Im Schreiben vom 14. Dezember 2006 teilte die Klägerin dem Beklagten mit, dass
eine zusätzliche Überprüfung durch ein externes Ingenieurbüro erhebliche Män-
gel/Fehler bei den durch den Beklagten durchgeführten baustatischen Berech-
nungen für den Neubau Schulhaus D._____ ergeben habe. Diese Berechnungs-
fehler würden sowohl die Gebrauchstauglichkeit als auch die Tragfähigkeit diver-
ser Objektteile betreffen. Die Ergebnisse der Expertise würde man dem Beklagten
noch zukommen lassen. Die festgestellten Nachlässigkeiten müssten jedenfalls
als erheblich qualifiziert werden. Der damit verbundene Bruch des Vertrauensver-
hältnisses veranlasse die Klägerin dazu, den Vertrag für Ingenieurarbeiten vom
16./20. Januar 2006 per sofort aufzulösen. Ferner bringt die Klägerin ihre Absicht
zur Kenntnis, den Beklagten für die nunmehr entstandenen Mehrkosten haftbar zu
machen (act. 4/31).
3.4.6.2. Aus dem Schreiben folgt, dass die Klägerin aufgrund einer Expertise
neue Kenntnisse über Mängel an den beklagtischen Planungsarbeiten erlangt

- 22 -
hatte. Um welche Mängel es sich dabei handelte, wird daraus aber nicht ersicht-
lich. Die Klägerin beschränkte sich darauf, von mehreren erheblichen Mängeln in
Bezug auf die Gebrauchstauglichkeit und die Tragfähigkeit zu sprechen. Daraus
wurde für den Beklagten aber noch nicht ersichtlich, welche Punkte ihm in seinen
Planungsarbeiten als mangelhaft angelastet wurden. Obschon die Klägerin als
Laiin selbst keine Sachkenntnisse hatte, war sie mit einer Expertise dokumentiert
und es wäre ihr mithin ohne Weiteres möglich gewesen, die Mängel genauer zu
umschreiben. Unter diesen Umständen genügt das Kündigungsschreiben den An-
forderungen an eine Mängelrüge im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR nicht.
3.4.7. Bericht vom 12. Januar 2007
3.4.7.1. Die Klägerin führt aus, dass das Ingenieurbüro J._____ die bereits im De-
zember 2006 erlangten Erkenntnisse in einem definitiven Bericht vom 11. Januar
2007 formulierte. Gestützt auf diesen Bericht habe sie einen eigenen stadtinter-
nen Bericht vom 12. Januar 2007 verfasst, den sie auch dem Beklagten im Januar
zugestellt habe. (act. 1 Rz. 22).
Der Beklagte stellt letzteres nicht in Abrede. Er bezieht sich aber auf den Zwi-
schenbericht J._____ vom 4. Dezember 2006 (act. 4/28) und den Bericht J._____
vom 12. Dezember 2006 (act. 4/29), die dem Bericht der J._____ von 11. Januar
2007 und dem stadtinternen Bericht der Klägerin vom 12. Januar 2007 vorange-
gangen waren, und macht geltend, dass die Klägerin bereits ab Erhalt derselben
Kenntnis über die alsdann geltend gemachten Mängel erlangt hatte. Die Berichte
vom 4. Dezember bzw. 12. Dezember 2006 habe die Klägerin ihm aber nicht er-
öffnet. Damit sei die Klägerin ihrer Mängelrügeobliegenheit nicht rechtzeitig nach-
gekommen. Überdies genügten blosse Verweise auf technische Prüfberichte nicht
den Anforderungen an eine substantiierte Mängelrüge, wenn nicht sichergestellt
werde, dass der Rügeadressat erkennen könne, welche im technischen Gutach-
ten aufgelisteten Mängel gerügt würden (act. 9 Rz. 88).
3.4.7.2. Die Klägerin führt selbst aus, dass ihr die J._____ am 4. Dezember 2006
einen Zwischenbericht und am 12. Dezember 2006 einen Kurzbericht zukommen
liess, in dem in insgesamt neun Punkten Probleme der Tragfähigkeit und in drei

- 23 -
Punkten Mängel der Gebrauchstauglichkeit aufgeführt wurden. Daraufhin habe
sie dem Beklagten gleichentags den Auftrag entzogen (act. 1 Rz. 20). Ferner er-
klärt sie ausdrücklich, dass die bereits im Dezember 2006 erlangen Erkennt-
nisse im definitiven Bericht vom 11. Januar 2007 (act. 4/33) formuliert wurden
(act. 1 Rz. 22). Auch aus ihrem stadtinternen Bericht vom 12. Januar 2007 geht
hervor, dass die Überprüfung durch die J._____ bereits am 12. Dezember 2006
abgeschlossen worden war (act. 4/34 S. 7). Dass sie die Berichte vom
4./12. Dezember 2006 dem Beklagten nicht zukommen liess, bestreitet die Kläge-
rin nicht. Stattdessen führt sie, auf entsprechenden Vorhalt des Beklagten hin,
aus, dass er – der Beklagte – keinen Anspruch darauf gehabt habe, an einer
ebenfalls am 12. Dezember 2006 stattfindenden Besprechung zwischen Kläger-
schaft und den Vertretern der J._____, an der die geltend gemachten Mängel in
den Berechnungen des Beklagten erläutert worden seien, teilzunehmen (act. 18
Rz. 59; act. 9 Rz. 33). Damit ist erstellt, dass die Klägerin am 12. Dezember 2006
bereits über die dem Beklagten vorgehaltenen Mängel ausführlich informiert war.
Gleichwohl eröffnete sie diese Mängel dem Beklagten erst durch Zusendung des
stadtinternen Berichts vom 12. Januar 2007. Damit stellt sich die Frage, ob die
Klägerin ihrer Mängelrügeobliegenheit innert Frist nachgekommen ist.
3.4.7.3. Nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist bei der Beurteilung, ob eine
Rüge rechtzeitig erfolgt ist, auf die Umstände des Einzelfalls abzustellen. Grund-
sätzlich ist die Rügefrist kurz zu bemessen, wenn es sich um einen Mangel han-
delt, bei dem die Gefahr besteht, dass ein Zuwarten zu einem grösseren Schaden
führen kann. Ist dies nicht der Fall, hält das Bundesgericht eine siebentägige Rü-
gefrist für angemessen (Entscheid [des Bundesgerichts] 4A_82/2008 vom
29. April 2009, E. 7.1; Entscheid [des Bundesgerichts] 4A_336/2007 vom
31. Oktober 2007 E. 4.4).
Nachdem der Klägerin spätestens am 12. Dezember 2006 die Tragweite und die
Bedeutung der nunmehr geltend gemachten Mängel bekannt waren, wartete sie
gleichwohl einen ganzen Monat ab, bevor sie dem Beklagten die geltend gemach-
ten Mängel eröffnete. Dass ihr der ernsthafte Charakter der Mängel klar war,
ergibt sich bereits aus dem Umstand, dass sie das Vertragsverhältnis mit dem

- 24 -
Beklagten auflöste. Überdies teilte sie es dem Beklagten im entsprechenden
Schreiben vom 14. Dezember 2006 ausdrücklich mit (siehe Ausführungen in Er-
wägungen Ziffer 3.3.6.1). Unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts hat sie damit die ihr zugestandene Dauer für die Vornahme einer
Mängelrüge klar überschritten. Die Klägerin kann ihr Zuwarten nicht begründen.
Aufgrund der Parteivorbringen ist erstellt, dass sie sich mit Hilfe der Prüfingenieu-
re der J._____ an der Besprechung vom 12. Dezember 2006 ein eindeutiges Bild
über die Mängel verschafft hatte. Deren Berichterstattung war mit diesem Kurzbe-
richt grundsätzlich abgeschlossen (act. 4/34 S. 7). Auch unter Berücksichtigung
ihrer Eigenschaft als Laiin war sie damit in der Lage, eine Mängelrüge derart zu
formulieren, dass dem Beklagten die gerügten Punkte an seinem Werk erkennt-
lich geworden wären. Dafür hätte sie nichts anderes tun müssen, als die von der
J._____ im Bericht vom 12. Dezember 2006 aufgelisteten Mängel zu überneh-
men. An der Besprechung vom 12. Dezember 2006 hatte sie auch bereits das
weitere Vorgehen beschlossen, nämlich die Kündigung des Vertragsverhältnisses
mit dem Beklagten. Ebenso wurde die Beauftragung der J._____ mit den Nach-
besserungsarbeiten offenbar zumindest ins Auge gefasst. Zwei Tage nach der
Besprechung nahm sie schriftlich Kontakt mit dem Beklagten auf, und teilte die-
sem mit, dass sie das Vertragsverhältnis auflöse. Dabei hätte sie die insgesamt
zwölf Mängel (neun Mängel betreffend Tragsicherheit, drei Mängel betreffend Ge-
brauchstauglichkeit) aufführen können. Stattdessen begnügte sie sich mit dem
allgemeinen – ungenügenden – Hinweis, dass die Überprüfung erhebliche Män-
gel/Fehler ergeben habe. Der Umstand, dass die Klägerin dem Beklagten im
Schreiben vom 14. Dezember 2006 eröffnete, dass das Ausmass des Schadens
und die Prüfung der Verantwortlichkeiten Gegenstand interner Abklärungen sei
(act. 4/31), ändert an diesen Ausführungen nichts. Die Rügefrist begann mit der
Entdeckung der Mängel zu laufen. Als entdeckt gelten Werkmängel, wenn der
Besteller vom Mangel eine solche Kenntnis erlangt hat, dass er eine genügend
substantiierte Rüge erheben kann (Entscheid [des Bundesgerichts] 4A.252/2010
vom 25. November 2010 E. 6.2). Dies war am 12. Dezember 2006 nach dem Ge-
sagten zweifellos der Fall. Die Klägerin hat auch nichts Gegenteiliges behauptet.
Mit "Ausmass des Schadens" bezieht sich die Klägerin sodann offenbar auch

- 25 -
nicht auf das Ausmass der Mängel, sondern auf das Ausmass der Mehrkosten.
Dies ergibt sich bereits aus der Systematik des Schreibens vom 14. Dezember
2006. In diesem führt die Klägerin im ersten Abschnitt aus, dass sich erhebliche
Mängel offenbart hätten. Zweifel über deren Ausmass gehen aus dem Text nicht
hervor. Im zweiten Abschnitt zieht sie die Konklusion, indem sie das Vertragsver-
hältnis auflöst. Im dritten Abschnitt nimmt sie Bezug auf die mit den Mängeln ver-
bundenen Mehrkosten. Dabei führt sie aus, dass sie mit erheblichen Mehrkosten
konfrontiert sei, und nun Ausmass und Verantwortlichkeiten abkläre. Ferner wür-
de sie sich mit dem Beklagten zur Abwicklung der finanziellen Folgen in Verbin-
dung setzen. Schliesslich erachte sie es für angezeigt, dass sich der Beklagte be-
reits mit seiner Berufshaftpflichtversicherung in Verbindung setze (act. 4/31). Das
"Ausmass des Schadens" wurde von der Klägerin mithin klar im Kontext mit den
finanziellen Folgen verwendet. Die Kenntnis über das Ausmass der mit den Män-
geln verbundenen Mehrkosten ist aber für den Beginn der Rügefrist nicht aus-
schlaggebend. Auch über die Verantwortlichkeiten schien sich die Klägerin bereits
ein Bild gemacht zu haben. Aus dem Schreiben geht klar hervor, dass sie den
Beklagten zur Verantwortung ziehen will. Andernfalls hätte sie ihm wohl kaum ge-
raten, mit seiner Haftpflichtversicherung in Kontakt zu treten.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Zustellung des stadtinternen Be-
richts vom 12. Januar 2007 durch die Klägerin an den Beklagten zwar eine Män-
gelrüge im Sinne von Art. 367 Abs. 1 OR darstellt. Diese Rüge erfolgte aber ver-
spätet, hatte die Klägerin doch offensichtlich bereits einen Monat davor, am 12.
Dezember 2006 umfassende Kenntnisse über die nunmehr geltend gemachten
Mängel. Damit gilt das Werk als stillschweigend genehmigt und es ist der Beklag-
te von seiner Haftpflicht befreit (Art. 370 Abs. 2 OR).
Soweit die Klägerin ihre Klage deshalb damit begründet, dass der Beklagte die
Statik des Schulhauses D._____ nicht normenkonform und den anerkannten Re-
geln seines Fachgebietes entsprechend errechnet habe (act. 1 Rz. 56), ist sie in-
folge Genehmigung der Mängel nicht zu hören. Stattdessen ist davon auszuge-
hen, dass sie das Werk des Beklagten genehmigt hat.

- 26 -
4. Weitere Vertragsverletzungen
4.1. Nebst der Bemängelung des Werkes macht die Klägerin weitere Vertrags-
verletzungen geltend. Namentlich wirft sie dem Beklagten vor, er habe für die Be-
rechnung der statischen Anforderungen eine 3D-Software"Tower" beigezogen,
deren Funktionieren und deren Auswirkungen er ebenso wenig beherrschte, wie
den Umgang mit den von der Software gelieferten Daten. Ferner sei der Beklagte
seiner Rechenschaftspflicht nicht rechtsgenüglich nachgekommen und habe die
von ihm verlangten Nachweise nicht zu erbringen vermocht. Schliesslich habe der
Beklagte seine Aufklärungspflichten und seine Abmahnungspflicht verletzt (act. 1
Rz. 58 ff.). Zu den Vorbringen der Klägerin ist nachfolgend im Einzelnen Stellung
zu nehmen.
4.2. Fehlende Fachkenntnisse und Fähigkeiten
4.2.1. Die Klägerin macht geltend, der Beklagte habe seine Vertragspflichten ver-
letzt, indem er die 3D-Software "Tower" zur Berechnung der Statik beigezogen
habe, ohne deren Funktionieren und deren Auswirkungen sowie den Umgang mit
den von der Software gelieferten Daten zu beherrschen (act. 1 Rz. 58).
Damit behauptet die Klägerin nicht, dass es dem Beklagten grundsätzlich an
Fachkenntnissen oder Fähigkeiten zur Berechnung der Statik des Schulhauses
D._____ mangelte. Vielmehr beruft sie sich darauf, dass der Beklagte sich der
falschen Mittel zur Berechnung bedient habe. Namentlich habe er mit einer Soft-
ware gearbeitet, die auf Basis eines 3D-Modells rechne, ohne diese zu beherr-
schen, ohne dessen rechnerische Ergebnisse fachgerecht umsetzen zu können,
ohne diese erläutern zu können und brauchbare Statik-Nachweise zu erbringen
und die damit gewonnenen Erkenntnisse auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen
(act. 1 Rz. 52). Diese Vertragsverletzung sei ihm auch vorzuwerfen, wenn er für
die Arbeit mit der Software einen Freelancer in Q._____ beauftragt habe, wie er
dies anlässlich diverser Besprechungen mitgeteilt habe. Der Beklagte sei für die
von ihm beigezogene Hilfsperson gemäss Art. 101 OR verantwortlich (act. 1 Rz.
58).

- 27 -
4.2.2. Aus Art. 364 Abs. 1 OR ergibt sich unter anderem die allgemeine, gesetz-
lich nicht geregelte Pflicht des Unternehmers, die eigenen Kräfte selbstkritisch
einzuschätzen. Er muss dafür einstehen, dass er (unter Einschluss seiner Hilfs-
personen) über jene Fachkenntnisse und andern Fähigkeiten verfügt, die von ihm
(objektiv) erwartet werden können. Übernimmt er eine Arbeit, ohne die hiefür er-
forderlichen Kenntnisse oder Fähigkeiten zu besitzen, so verstösst er gegen die
Sorgfaltspflicht und handelt schuldhaft (siehe PETER GAUCH, Der Werkvertrag,
a.a.O., Rz. 835).
4.2.3. Sachlogisch kann dem Unternehmer der Vorwurf der mangelnden Fach-
kenntnisse und Fähigkeiten nur gemacht werden, wenn ein Werk im Ergebnis
mangelhaft ist. Daraus erhellt, dass die Pflicht zur selbstkritischen Einschätzung
keinen selbständigen Charakter aufweist, sondern stets nur im Zusammenhang
mit der Mängelhaftung gegenüber dem Unternehmer geltend gemacht werden
kann und damit ebenfalls eine rechtzeitige Mängelrüge voraussetzt. Die gegentei-
lige Auffassung würde zum stossenden Ergebnis führen, dass es einem Besteller
möglich wäre, nach verpasster Mängelrüge durch die Hintertür der fehlerhaften
selbstkritischen Einschätzung, seinen Schaden dennoch geltend zu machen. Da-
mit würde der Sinn und Zweck von Art. 370 Abs. 2 OR vereitelt.
Nachdem feststeht, dass die Klägerin die Mängelrügefrist verstreichen liess und
ihre Mängelrüge vom 12. Januar 2007 verspätet war, ist auch ihr Vorwurf der feh-
lenden Fachkenntnisse und Fähigkeiten unbeachtlich.
4.2.4. Der Vollständigkeit halber ist zu ergänzen, dass dem Unternehmer die
Wahl der Vorgehensweise zur Erstellung des Werks grundsätzlich frei steht, so-
weit der Besteller diesbezüglich keine konkreten Anordnungen getroffen hat. Sei-
ne Pflicht beschränkt sich darauf, ein bestelltes Werk von bestimmter Beschaf-
fenheit in bestimmter Zeit zu erstellen. (siehe PETER GAUCH, a.a.O., Rz. 1932).
Die Klägerin macht selbst nicht geltend, dem Beklagten Weisungen betreffend
Vorgehensweise bei der Berechnung der Statik des Schulhauses D._____ erteilt
zu haben. Damit stand es dem Beklagten frei, eine von ihm gewählte Software zur
Berechnung zu verwenden. Die Klägerin macht überdies auch nicht geltend, der

- 28 -
Beklagte hätte seine Arbeit im Sinne von Art. 364 Abs. 2 OR selbständig ausfüh-
ren müssen. Gegenteils führt sie selbst zumindest implizit aus, dass der Beizug
von Hilfspersonen zulässig gewesen sei, wenn sie ausführt, dass der Beklagte für
diese gestützt auf Art. 101 OR hafte (act. 1 Rz. 58). Diese Berechtigung geht
auch aus Art. 1.9.14 der SIA-Ordnung 103 hervor. Die Klägerin hat schliesslich
auch nicht behauptet, dass die vom Beklagten angeblich beigezogene Hilfsperson
(ebenfalls) nicht über die notwendigen Fachkenntnisse verfügte.
4.3. Ungenügende Nachweise
4.3.1. Die Klägerin macht geltend, dass sie den Beklagten mit Schreiben vom
2. November 2006 zur Erbringung verschiedener Nachweise aufgefordert habe.
Der Beklagte habe daraufhin am 14. November 2006 im Wesentlichen unkom-
mentierte Unterlagen zu den verlangten Nachweisen eingereicht. Diese Nachwei-
se seien nicht SIA-Norm-konform, sie seien Fachleuten nicht verständlich und
schlicht nicht nachvollziehbar. Dies würden sogar die gutachterlich beigezogenen
Ingenieure der Haftpflichtversicherung des Beklagten ausdrücklich bestätigen
(act. 1 Rz. 18). Damit sei der Beklagte der klaren Aufforderung zum Nachweis der
Vertragskonformität seiner Arbeit nicht nachgekommen (act. 18 Rz. 52). Es könne
nicht Aufgabe der Auftraggeberin sein, selbst herauszufinden, was denn der Be-
klagte eingereicht habe (act. 18 Rz. 97). Der Beklagte macht demgegenüber gel-
tend, die Klägerin habe seine Eingabe vom 14. November 2006 nicht bean-
standet, weshalb er habe annehmen dürfen, dass er damit die klägerischen For-
derungen erfüllt habe (act. 9 Rz. 29).
4.3.2. Zwischen den Parteien ist unbestritten, dass dem Beklagten die Pflicht ob-
lag, jederzeit den Nachweis für die Richtigkeit der von ihm vorgenommenen stati-
schen Berechnung erbringen zu können. Letzteres ergibt sich auch aus Art. 1.3.6
der SIA-Ordnung 103. Uneins sind sich die Parteien jedoch, ob der Beklagte sei-
ner Nachweispflicht mit Schreiben vom 14. November 2006 genügend nachge-
kommen ist (act. 1 Rz. 18; act. 1 Rz. 59; act. 90 Rz. 7 5. Spiegelstrich; act. 9 Rz.
27; act. 9 Rz. 56; act. 9 Rz. 87; act. 9 Rz. 93; act. 18 Rz. 10; act. 18 Rz. 52; act.
22 Rz. 97).

- 29 -
4.3.3. Die Nachweispflicht ist kein charakteristisches Element des vorliegenden
Ingenieurvertrags und stellt damit eine Neben(leistungs)pflicht des Beklagten dar.
Die Pflicht ist werkvertraglicher Natur, weil ein mess- und objektivierbarer Erfolg,
der Nachweis, geschuldet ist. In Bezug auf die Pflicht zur Erbringung des Nach-
weises sind deshalb werkvertragsrechtliche Normen anzuwenden, was wiederum
bedeutet, dass die Klägerin zur Erhebung der Mängelrüge verpflichtet war, wollte
sie geltend machen, die verlangten Nachweise seien nicht den Anforderungen
entsprechend erbracht worden.
4.3.4. Die Behauptung des Beklagten, wonach die Klägerin auf seine Eingabe
vom 14. November 2006 hin nicht reagiert habe (act. 9 Rz. 29), wird von dieser
nicht bestritten. Die Klägerin liess sich erst wieder mit Schreiben vom
14. Dezember 2006 vernehmen, als sie das Vertragsverhältnis mit dem Beklagten
auflöste (act. 1 Rz 21; act. 9 Rz. 30). In diesem Schreiben wird kein Bezug auf die
Nachweise des Beklagten vom 14. November 2006 genommen (act. 4/31). Weite-
re Kontakte, an denen das Schreiben vom 14. November 2006 diskutiert worden
sein soll, werden nicht behauptet. Auch aus dem Bericht der Klägerin vom
12. Januar 2007 lässt sich keine Rüge hinsichtlich der erbrachten Nachweise ent-
nehmen. Die Klägerin hält darin einzig fest, dass Nachweise vom Beklagten ver-
langt worden waren. Über deren Qualität äussert sie sich hingegen nicht
(act. 4/34 S. 7). Damit steht fest, dass die Klägerin die angeblich mangelhafte
Qualität der Nachweise über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten nicht
monierte. Soweit deshalb überhaupt jemals eine Mängelrüge erfolgte, war diese
offensichtlich zu spät, denn nach höchstrichterlicher Rechtsprechung ist die Rüge-
frist kurz zu bemessen und beginnt spätestens mit der Entdeckung des Mangels
zu laufen (siehe Entscheid [des Bundesgerichts] 4A_82/2008 vom 29. April 2009,
E. 7.1; Entscheid [des Bundesgerichts] 4A_336/2007 vom 31. Oktober 2007 E.
4.4). Dass sie die Nachweise als mangelhaft erachte, war der Klägerin wohl um-
gehend nach deren Erhalt klar. Spätestens aber mit Erhalt des Zwischenberichts
der J._____ vom 4. Dezember 2006, worin festgehalten wurde, dass der Beklagte
ein 3D-Modell verwendet habe, ohne das Tragverhalten nachzuvollziehen (act.
4/28), mussten ihr die angeblichen Mängel (bspw. fehlende Nachvollziehbarkeit)
zweifellos gegenwärtig sein. Indem sie diese Mangelhaftigkeit gegenüber dem

- 30 -
Beklagten nicht geltend machte, hat sie die Nachweise des Beklagten vom
14. November 2006 stillschweigend genehmigt (Art. 370 Abs. 3 OR). Sie kann
sich deshalb vorliegend nicht mehr auf deren Mangelhaftigkeit berufen, weshalb
der Vorwurf der ungenügenden Nachweise kein Gehör findet.
4.4. Verletzung der Aufklärungspflichten
4.4.1. Die Klägerin wirft dem Beklagten vor, er habe sie weder auf den Einsatz ei-
nes 3D-Modells aufmerksam gemacht, noch darauf, dass er selber dieses Tool
überhaupt nicht beherrsche, noch dass er einen Subunternehmer beiziehe. Der
Beklagte habe die Klägerin im Zeitpunkt, als von ihm entsprechende Nachweise
verlangt wurden, nie darüber aufgeklärt, dass er das Tool nicht benutzen könne.
Aufgrund seiner Sorgfalts- und Treuepflicht wäre er aber verpflichtet gewesen, die
Bauherrin über Zusammenhänge und Konsequenzen zu belehren und sie auf die
wesentlichen Inhalte der Informationen und deren Tragweite, aber auch auf allfäl-
lige Risiken hinzuweisen (act. 1 Rz. 60 mit Verweis auf RAINER SCHUMACHER,
a.a.O. S. 141 Rz. 442).
Der Beklagte entgegnet, dass er die Klägerin von Beginn weg über den Umstand
informiert habe, dass er mit einem 3D-Statikprogramm arbeite – dies im Beisein
von Frau R._____ von der Klägerin und Herrn S._____ (Architekt). Zudem habe
er Frau R._____ im November 2004 Unterlagen übergeben, auf denen das zu er-
stellende Schulgebäude bereits mittels 3D-Darstellung abgebildet war (act. 9 Rz.
94).
4.4.2. Die Klägerin stützt sich zur Begründung des von ihr behaupteten Aufklä-
rungsanspruchs auf den Kommentar von Rainer Schumacher, der wiederum auf
BGE 119 II 458 abstellt. In diesem hat das Bundesgericht die Frage entschieden,
ob ein Arzt seine Patientin, nebst der Aufklärung über die Art und die Risiken der
in Aussicht genommenen Behandlungsformen, auch auf die fehlende Deckung
der Kosten einer Behandlung durch die Krankenkasse aufmerksam machen
muss. Das Gericht gelangte zum Schluss, dass eine minimale wirtschaftliche Auf-
klärungspflicht des Arztes bestehe. Es obliege ihm, den Patienten darauf auf-
merksam zu machen, wenn er wisse, dass eine Behandlung, ein Eingriff oder sei-

- 31 -
ne Honorare von der Krankenkasse nicht gedeckt sind oder wenn er darüber im
Zweifel ist oder sein muss (BGE 119 II 458 E. 2d). Der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung, die sich im Übrigen auf Auftragsrecht und nicht auf Werkver-
tragsrecht stützt, lässt sich mithin entnehmen, dass den Beauftragten eine Aufklä-
rungspflicht trifft, wenn er davon ausgeht oder ausgehen muss, dass eine von ihm
vorgenommene Handlung nachteilige Nebenfolgen für den Auftraggeber im Zu-
sammenhang mit Dritten mit sich bringt. Letzteres kann im vorliegend zu beurtei-
lenden Fall aber gerade nicht angenommen werden. Der Beklagte musste nicht
annehmen, dass die Verwendung eines 3D-Statikprogramms oder die Beauftra-
gung eines sachverständigen Dritten für die Klägerin nachteilige Nebenfolgen die-
ser Art mit sich bringen könnte. Im Übrigen handelt es sich bei den von der Kläge-
rin geltend gemachten Folgen auch gar nicht um eigentliche Nebenfolgen, son-
dern um eine Schlechterfüllung der Hauptleistung, für die der Beklagte ohnehin
einzustehen hat, so sie sich denn bewahrheitet. Auch für die Leistungen Dritter,
die er als Hilfspersonen engagierte, muss er gemäss Art. 101 OR selbst einste-
hen. Die Klägerin kann deshalb aus der von ihr zitierten Rechtsprechung nichts zu
ihren Gunsten ableiten.
4.4.3. Im Übrigen hat die Klägerin nicht behauptet, dem Beklagten Weisungen be-
treffend Verwendung oder Einbezug von Hilfspersonen erteilt zu haben. Damit
stand es dem Beklagten als Unternehmer frei, zu wählen, wie er das von ihm ver-
langte Werk (statische Berechnung der Baute und Verarbeitung in Plänen) erstel-
len wollte. Eine Verletzung der Aufklärungspflichten durch den Beklagten ist mit-
hin nicht ersichtlich.
4.5. Verletzung der Abmahnungspflicht
4.5.1. Die Klägerin bringt vor, der Beklagte habe sie nie abgemahnt oder darauf
hingewiesen, dass seine Statik die Tragfähigkeit im Sinne der SIA-Normen und
gemäss den anerkannten Regeln seines Fachgebietes beeinträchtigen würde
(act. 1 Rz. 62). Soweit sich der Beklagte deshalb darauf berufe, ihm seien Wei-
sungen erteilt worden, die zur Fehlerhaftigkeit seiner Arbeit geführt hätten (betref-
fend fehlende Berücksichtigung der Aufstockung, geringere Anforderungen an die

- 32 -
Armierung, Gebrauchstauglichkeit etc.), namentlich unbedingt kostengünstig zu
bauen, sei ihm die Abmahnungspflicht entgegenzuhalten (act. 18 Rz. 140 f.).
Der Beklagte führt demgegenüber aus, das Planungsteam sei von der Klägerin
immer wieder angehalten worden, kostenbewusste Lösungen zu suchen. Oberste
Priorität habe dabei gemäss der damaligen Projektleiterin der Klägerin, Frau
R._____, die Einhaltung des bewilligten Budgets gehabt, was namentlich in Be-
zug auf eine allfällige Aufstockung und die Wasserdichtigkeit des zu erstellenden
Bauwerkes von Bedeutung gewesen sei (act. 9 Rz. 10). Frau R._____ habe an-
lässlich einer Bauherrensitzung erklärt, dass gemäss Planungen der Klägerin
nicht davon auszugehen sei, dass das zu erstellende Bauwerk jemals aufgestockt
werde. Die Klägerin habe somit vorgegeben, dass Verstärkungsmassnahmen im
Bereich des Obergeschosses erst bei einer tatsächlich auszuführenden Aufsto-
ckung ins Auge gefasst und ausgeführt würden. Bei der aktuellen Planung sollte
daher nur mit einer Trocken- und Leichtbauweise gerechnet werden. Es sei zum
damaligen Zeitpunkt also nicht davon auszugehen gewesen, dass überhaupt je-
mals aufgestockt werde – so seien auch die Form und die Fläche einer allfälligen
Aufstockung völlig unbestimmt gewesen. (act. 9 Rz. 10). Im Übrigen habe er sei-
ne vertraglichen Pflichten vertragsgemäss erfüllt. Deshalb sei auch nicht ersicht-
lich, weshalb er überhaupt hätte abmahnen sollen (act. 9 Rz. 95).
4.5.2. Art. 369 OR wie auch Art. 1.3.5 der SIA-Ordnung 103 sehen vor, dass der
Unternehmer bzw. Ingenieur den Auftraggeber auf die Folgen seiner Weisungen,
insbesondere hinsichtlich Terminen, Qualität und Kosten aufmerksam machen
und unzweckmässige Anordnungen und Begehren abmahnen muss. Erfüllt er
diese Abmahnungspflicht, entfällt seine Haftung bei Mangelhaftigkeit des Werkes.
Die Abmahnungspflicht ist damit letztlich nichts anderes, als eine Möglichkeit des
Unternehmers, sich seiner Haftung für allfällige Mängel zu entledigen. Es erhellt,
dass die Abmahnungspflicht die Mangelhaftigkeit des Werks bedingt und nicht
unabhängig davon selbständig einen Schadenersatzanspruch auslöst. Dem Vor-
wurf ist deshalb keine eigenständige Bedeutung zuzumessen.
4.6. Fazit

- 33 -
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Klägerin das vom Beklagten abgelie-
ferte Werk infolge verspäteter Mängelrüge stillschweigend genehmigt hat. Die üb-
rigen von der Klägerin geltend gemachten Vertragsverletzungen erweisen sich als
unbegründet. Damit fehlt es an der für einen Schadenersatzanspruch der Klägerin
notwendigen Vertragsverletzung. Mithin ist das klägerische Begehren um Bezah-
lung von Schadenersatz in der Höhe von CHF 729'839.30 zzgl. Zins abzuweisen.
5. Widerklage
5.1. Trotz umgekehrter Parteirolle werden die Parteibezeichnungen in den nach-
folgenden Ausführungen zur besseren Verständlichkeit beibehalten. Der Beklagte
und Widerkläger wird mithin weiterhin als Beklagter und die Klägerin und Wider-
beklagte als Klägerin bezeichnet.
5.2. Der Beklagte macht widerklageweise eine Forderung von CHF 240'624.10
geltend. Diese setzt sich zusammen aus CHF 107'600.– für das ausstehende Ho-
norar gemäss Ingenieurvertrag vom 16./20. Januar 2006, CHF 8'468.10 Kosten
für vorprozessuale Rechtsberatung und CHF 124'556.– Expertisekosten (act. 9
Rz. 101).
Zur Begründung stellt sich der Beklagte auf den Standpunkt, er habe bis zur vor-
zeitigen Auflösung des Ingenieurvertrags durch die Klägerin am 14. Dezember
2006 sämtliche von ihm geschuldeten Leistungen vertragsgemäss erbracht. Ins-
besondere die Prüfberichte der Ingenieure der K._____ AG und der N._____ AG
würden dies eindrücklich nachweisen (act. 9 Rz. 105). Im Zeitpunkt der Vertrags-
auflösung habe er nahezu alle vertraglichen Pflichten erfüllt. So habe er alle not-
wendigen Berechnungen und Planungen ausgeführt bzw. erstellt. Damit habe er
die ingenieurtechnische Bearbeitung der Tragkonstruktion und die Ausführungs-
planung abgeschlossen (act. 9 Rz. 107). Durch die frühzeitige Kündigung des
Vertrags sei er daran gehindert worden, auch die Überwachung der Realisierung
des Bauvorhabens vollständig zu erbringen. Die für die Tragfähigkeit des Bauvor-
habens entscheidenden Gebäudeteile seien in diesem Zeitpunkt aber bereits rea-
lisiert worden, weshalb auf die verbleibende Überwachung maximal 5% des Pau-
schalhonorars entfallen würden (act. 9 Rz. 108). Die nachträgliche Unmöglichkeit

- 34 -
sei denn auch von der Klägerin zu vertreten. In Analogie zur arbeitsrechtlichen
Norm von Art. 324 OR sei davon auszugehen, dass er bei einer durch die Kläge-
rin verschuldeten Unmöglichkeit so zu stellen sei, wie wenn er ordnungsgemäss
erfüllt hätte (act. 30 Rz. 7). Die Klägerin schulde ihm deshalb das vereinbarte
Pauschalhonorar von CHF 100'000.– zzgl. 7.6% Mehrwertsteuer. Der Gesamtbe-
trag von CHF 107'600.– sei mit 5 % seit dem 15. Dezember 2006 zu verzinsen.
Mit der Auflösung des Vertrags seien die Abwicklungspflichten, mithin auch die
Entlöhnung des Auftragsnehmers bzw. Unternehmers fällig geworden. Da die
Klägerin im Schreiben vom 14. Dezember 2006 unmissverständlich jegliche Zah-
lung verweigert habe, habe sich eine Mahnung und Nachfristansetzung erübrigt
(act. 9 Rz. 106 und 109).
Aufgrund der massiven und falschen Vorwürfe der Klägerin und der durch diese
veranlassten medialen Vorverurteilung, habe er sich gezwungen gesehen, einen
Rechtsanwalt beizuziehen. Der geltend gemachte Aufwand von RA Z._____ sei in
der Zeitperiode vom November 2006 bis August 2008 angefallen und umfasse
das Inkasso wegen der Weigerung der Klägerin, das vereinbarte Honorar zu be-
zahlen, sowie die Entkräftung der massiven und ungerechtfertigten Vorwürfe der
Vertragsverletzung. Der Betrag sei mit 5 % seit 18. Dezember 2008 zu verzinsen
(act. 9 Rz. 110 f.; act. 30 Rz. 9). Replicando erklärt der Beklagte, der Betrag sei
bereits seit dem 6. November 2008 zu verzinsen (act. 30 Rz. 12).
Schliesslich mache er die Kosten für notwendige vorprozessuale Expertisen im
Umfang von CHF 124'556.– geltend. Der Aufwand für die Expertisen sei deshalb
gerechtfertigt, weil er – der Beklagte – sich zahlreichen schwerwiegenden Vorwür-
fen der Klägerin ausgesetzt gesehen habe. Die Expertisen dienten den vorpro-
zessualen Gesprächen mit der Klägerin und im Hinblick auf die ordnungsgemässe
Vorbereitung eines allfälligen Prozesses. Die Klägerin habe zu diesen Kosten
durch ihr Verhalten massgeblich beigetragen: so sei es die Klägerin gewesen, die
eine fach- und sachgerechte Überprüfung der 3D-Berechnungen des Beklagten
durch ein unabhängiges Ingenieurbüro abgelehnt habe und somit explizit auf eine
mögliche aussergerichtliche Beilegung des Streites verzichtete. Ihm – dem Be-
klagten – sei damit nichts anderes übrig geblieben, als die pauschalen Vorwürfe

- 35 -
der Klägerin umfassend abklären zu lassen (act. 9 Rz. 113 f.). Die Klägerin ver-
kenne sodann, dass es nicht darauf ankomme, dass die Expertisen von der Haft-
pflichtversicherung des Beklagten in Auftrag gegeben und von dieser auch vorfi-
nanziert worden sei. Entstanden sei der Schaden gleichwohl bei ihm, dem Be-
klagten, der ja über den Selbstbehalt und die Prämienerhöhung letztlich zur Kas-
se gebeten werde. Gemäss Art. 72 Abs. 1 VVG sei ein Rückgriff des Haftpflicht-
versicherers auf die Schadensverursacherin ausgeschlossen, wenn diese wie vor-
liegend lediglich aus Vertrag (und nicht deliktisch) hafte. In diesem Sinne seien
die Leistungen des Haftpflichtversicherers lediglich als Vorschuss zu betrachten
(act. 30 Rz. 14). Der Umstand, dass ein Teil der Forderungen von der M1._____
AG in Rechnung gestellt worden sei, habe lediglich mit einer internen Aufteilung
der Rechnungslegung zwischen den Herren M._____ und L._____ zu tun (act. 30
Rz. 15).
5.3. Die Klägerin stellt sich demgegenüber auf den Standpunkt, dass dem Be-
klagten aufgrund der Schwere der Vertragsverletzung kein Honorar zustehe (act.
13 Rz. 7 ff.). In diesem Sinne werde bestritten, dass der vorzeitige Mandatsentzug
ungerechtfertigt gewesen sei (act. 32 Rz. 4). Angesichts der Tatsache, dass sie –
die Klägerin – die gesamte Statik des Schulhauses noch einmal habe rechnen
müssen und die Sanierungsarbeiten und die Bauleitung ohnehin beim neu beauf-
tragten Ingenieurbüro gelegen seien, kämen die beklagtischen Leistungen für die
Klägerin geradezu einer Nichterfüllung gleich, was zu einem gänzlichen Verlust
des Honoraranspruchs führe. Selbst wenn man davon ausgehen würde, dass
dem Beklagten für den korrekt erbrachten Teil seiner Arbeit ein Honorar zu ent-
richten wäre, habe er es unterlassen, die dafür erforderliche Substantiierung vor-
zunehmen. Er habe insbesondere nicht ausgeführt, welche seiner Arbeiten nicht
hätten korrigiert werden müssen. Bestritten werde auch die Inverzugsetzung (act.
13 Rz. 7 ff.).
Die Klägerin bestreitet sodann die Notwendigkeit und die Höhe der geltend ge-
machten Rechtsberatungskosten. Der Beklagte habe sich bis zur Einleitung des
vorliegenden Prozesses offenbar nicht mit seiner Haftpflichtversicherung über den
Beizug von RA Z._____ als Vertreter verständigen können. Der Versicherungsan-

- 36 -
gestellte T._____ habe (mit vereinzelten Ausnahmen) in sämtlichen Korrespon-
denzen die Vertretung des Beklagten übernommen. Herr Z._____ sei an keiner
einzigen Besprechung anwesend gewesen. Die damit doppelt produzierten Auf-
wendungen könnten ihr nicht angelastet werden. Die eingereichte Pauschalrech-
nung tauge schliesslich nicht als substantiierte Behauptung des effektiven Auf-
wandes. Aus der Luft gegriffen sei schliesslich der Zeitpunkt für die Verzugszins-
berechnung. Der Beklagte habe die Klägerin weder mit einer entsprechenden
Forderung je konfrontiert, noch in Verzug gesetzt (act. 13 Rz. 12 ff.). Es treffe fer-
ner nicht zu, dass sich RA Z._____ mit dem Inkasso beschäftigt habe (act.32 Rz.
10).
Schliesslich bestreitet die Klägerin, dass der Beklagte die Expertisekosten bezahlt
hat und überhaupt einen Schaden geltend machen kann. Die Rechnungen seien
offensichtlich nur Kopien ohne Unterschriften (mit einer Ausnahme) und würden
keinerlei Zahlungsvermerk tragen. Auftraggeberin der Expertisen sei sodann nicht
der Beklagte, sondern dessen Haftpflichtversicherung gewesen. Der Beklagte sei
mithin nicht aktivlegitimiert. Die Ausflüchte, wonach ein Selbstbehalt oder eine
Prämienerhöhung anfallen würden, würden bestritten, seien weder substantiiert
noch belegt und ohnehin nicht nachhaltig. Ferner werde bestritten, dass neben
der K._____ AG und der N._____ AG auch die M1._____ AG beauftragt worden
sein soll. Der Beklagte komme seinen Substantiierungspflichten nicht nach. So
ergebe sich aus den ins Recht gelegten Rechnungen nicht, welche Arbeiten in
Bezug auf das vorliegende Prozessthema durchgeführt worden sein sollen. Die
Aufteilung auf die beiden rechtshängigen Verfahren sei willkürlich. Soweit Auf-
wendungen für die Zeit seit Klageeinleitung geltend gemacht würden, sei der Be-
klagte schliesslich vollumfänglich auf einen allfälligen gerichtlich zugesprochenen
Ersatz der ausserrechtlichen Kosten zu verweisen. Die Expertisekosten seien im
Vergleich mit dem vertraglich vereinbarten Honorar des Beklagten auch nicht an-
gemessen (act. 13 Rz. 17 ff.; act. 32 Rz. 13 ff.).
5.4. Honoraranspruch
5.4.1. Die Parteien sind sich einig, dass ein Pauschalhonorar von CHF 100'000.–
zzgl. 7.6% MwSt. vereinbart worden war (act. 1 Rz. 5; act. 9 Rz. 8). Dies ergibt

- 37 -
sich auch aus Art. 3 des streitrelevanten Vertrags vom 16./20. Januar 2006
(act.4/6). Der Beklagte schuldete als Gegenleistung die ingenieurtechnische Be-
arbeitung der Tragkonstruktion, die Ausführungsplanung und Überwachung der
Realisierung des Bauvorhabens gemäss beiliegendem Leistungsbeschrieb beim
Projekt Neubau Schulhaus D._____ (act. 1 Rz. 5; act. 9 Rz. 7 1. Spiegelstrich;
act. 4/6 Art. 1). Schliesslich steht fest, dass der Beklagte nicht sämtliche Aufga-
ben erfüllte, sondern die Überwachung der Realisierung nicht mehr vornehmen
konnte (act. 9 Rz. 107 f.; act. 13 Rz. 6; act. 30 Rz. 4; act. 32 Rz. 4). Es stellt sich
unter diesen Umständen die Frage, ob a) das ganze Pauschalhonorar, b) ein Teil
des Pauschalhonorars oder c) überhaupt kein Honorar geschuldet ist.
5.4.2. Im massgebenden Ingenieurvertrag wurde betreffend Kündigung des Ver-
trags festgehalten, dass das Vertragsverhältnis von jeder Partei jederzeit widerru-
fen oder gekündigt werden kann. Erfolgt die Kündigung jedoch zur Unzeit, so ist
der zurücktretende Vertragspartner verpflichtet, dem andern den dadurch entste-
henden nachgewiesenen Schaden zu ersetzen (act. 4/6 Art. 9). Wie bereits vorne
festgehalten, ist die Frage der Auflösung des Vertrages nach auftragsrechtlichen
Normen zu beurteilen (siehe dazu Ziffer 2.3. der Erwägungen). Der Beklagte
macht in seiner Replik geltend, der Vertrag sei zur Unzeit aufgelöst worden. Zur
Begründung führt er aus, dass er mit seinem Verhalten keineswegs zu einem
Baustopp Anlass gegeben habe. Er sei nie zu einem Fachgespräch angehört
worden. Er sei auch nie mit konkreten Vorhaltungen konfrontiert worden. Er habe
sich zu keinem Zeitpunkt rechtfertigen können. Abgesehen davon habe auch der
Prüfingenieur der Klägerin (I._____) nach der Kontrolle der ihm von der Klägerin
zur Verfügung gestellten Unterlagen keine Mängel oder Fehler in seinen Berech-
nungen und Planungen feststellen können. I._____s Vorschlag, ergänzende Do-
kumente und Nachweise bei ihm einzufordern, habe die Klägerin vereitelt, indem
sie – ohne ihn anzuhören bzw. den Bericht ihres Prüfingenieurs ihm zuzustellen –
mit Verfügung vom 31. Oktober 2006 willkürlich einen absoluten, umfassenden
Baustopp anordnete und in der Folge den Vertrag mit ihm – dem Beklagten –
kündigte. Dies sei geschehen, ohne dass in Bezug auf die Tragsicherheit und die
Gesamtstatik einer der Prüfingenieure begründete Fehler oder Mängel in seinen
Berechnungen und Planungen hätte feststellen können (act. 22 Rz. 8). Die Kläge-

- 38 -
rin macht demgegenüber geltend, die Vertragsauflösung sei aus sachlich vertret-
baren Gründen gerechtfertigt gewesen (act. 18 Rz. 137). Der Beklagte sei sehr
wohl mit den Vorhaltungen konfrontiert worden und habe auch Gelegenheit zur
Stellungnahme gehabt. Es treffe ferner nicht zu, dass der Prüfingenieur I._____
keine Mängel festgestellt habe (act. 27 Rz. 13 mit Verweisen).
5.4.3. Eine Auflösung zur Unzeit liegt vor, wenn die beendigungswillige Partei oh-
ne Grund, d.h. in einem ungünstigen Moment ohne sachliche Rechtfertigung, der
andern Partei besondere Nachteile verursacht (ROLF H. WEBER, in: Basler Kom-
mentar, Obligationenrecht, 4. Aufl. 2007, N. 16 der Vorbemerkungen zu Art. 404
OR). Die Beweispflicht obliegt dabei derjenigen Partei, die daraus einen Anspruch
ableitet – vorliegend mithin dem Beklagten. Zu beweisen hat er nicht nur, dass er
keinen begründeten Anlass zur Vertragsauflösung gegeben hat, sondern auch,
dass die Vertragsauflösung hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihm getroffe-
nen Dispositionen besonders nachteilig ist (siehe BGE 110 II 380 E. 2b).
5.4.4. Der Beklagte hat sich soweit ersichtlich nicht dazu geäussert, welche be-
sonderen Nachteile für ihn mit der vorzeitigen Auflösung des Vertrags verbunden
waren. Dass er damit die vertraglich vereinbarten Aufgaben nicht zu Ende bringen
konnte, liegt in der Natur der Sache und stellt keinen besonderen Nachteil dar.
Damit misslingt ihm der Nachweis der Kündigung zur Unzeit. Hinzu kommt, dass
auch die Behauptung, die Klägerin habe keine sachlichen Gründe für die Auflö-
sung des Vertrags gehabt, nicht zu überzeugen vermag. Immerhin sah sich die
Klägerin bereits im Oktober 2006 mit einer Abmahnung seitens der Baumeisterin
konfrontiert. Deren Prüfingenieur G._____, wie auch der daraufhin engagierte
Prüfingenieur I._____ stellten zwar keine Mängel betreffend Tragsicherheit des
Gebäudes fest, doch gelangte G._____ zumindest zum Schluss, dass die Durch-
biegungen am Dachrand neben der Turnhalle zu gross seien (act. 4/13). I._____
bezeichnete sodann mehrere Bereiche als problematisch und riet der Klägerin die
entsprechenden Nachweise zu verlangen. Ansonsten sei eine komplette, fundier-
te Statik mit allen Nachweisen erforderlich (act. 4/21). Diese Vorwürfe wurden
dem Beklagten an einer Sitzung vom 11. Oktober 2006 bzw. mit Schreiben vom
2. November 2006 eröffnet und er konnte hierzu Stellung nehmen, was er mit den

- 39 -
Schreiben vom 25. Oktober 2006 bzw. 14. November 2006 auch tat (act. 1 Rz.
10; act. 1 Rz. 14; act. 1 Rz. 16 ff.; act. 9 Rz. 19; act. 9 Rz. 26; act. 18 Rz. 43; act.
22 Rz. 43). Mit dem Kurzbericht vom 12. Dezember 2006 der J._____ sah sich
die Klägerin schliesslich mit dem Problem konfrontiert, dass dasjenige Ingenieur-
büro, dass sich am eingehendsten mit der Prüfung der statischen Berechnungen
des Beklagten beschäftigt hatte, zum Schluss kam, es beständen auch verschie-
dene Mängel bei der Tragfähigkeit. Im Zeitpunkt der Auflösung des Vertragsver-
hältnisses hatte die Klägerin folglich abzuwägen, zwischen den Meinungen dreier
Prüfingenieure, die Zweifel an den Berechnungen bzw. konkrete Mängel geltend
machten, und den Beteuerungen des Beklagten, seine Berechnungen seien zu-
mindest in Bezug auf die Tragsicherheit richtig. Zeitgleich gestand der Beklagte
im Schreiben vom 25. Oktober 2006 beispielsweise aber auch ein, dass er bei der
konstruktiven Mindestbewehrung (mit seinen Berechnungen) teilweise unter der
Norm liege (act. 4/19). Unter diesen Umständen ist es durchaus nachvollziehbar,
dass die Klägerin ihr Vertrauen in den Beklagten verlor und das Vertragsverhält-
nis mit diesem auflösen wollte. Es trifft mithin nicht zu, dass die Klägerin keine
sachlichen Gründe für die Auflösung des Vertrages hatte, weshalb auch aus die-
sem Grund die Auflösung des Vertrages nicht zur Unzeit erfolgte.
5.4.5. Erfolgt die Auflösung des Vertrags nicht zur Unzeit, können auch keine
Schadenersatzansprüche gegenüber dem Kündigenden geltend gemacht werden,
und es aktualisieren sich nur die allgemeinen Abwicklungspflichten, worunter
auch die Entlöhnung durch den Auftraggeber fällt (ROLF H. WEBER, a.a.O. N 15 f.
zu Art. 404 OR.). Wurde für eine Leistung ein Pauschalpreis vereinbart, und die
Leistung nur zum Teil erbracht, so schuldet der Besteller vom vereinbarten Preis
einen Teilbetrag, der sich aus dem Verhältnis der erbrachten Teilleistung zum
Wert der ganzen Leistung ergibt (PETER GAUCH, Der Werkvertrag, a.a.O., Rz. 538;
THEODOR BÜHLER, in: Zürcher Kommentar zum OR, Band V/2d, Zürich 1998, N 34
zu Art. 377 OR). Der Beklagte hat deshalb keinen Anspruch auf die Bezahlung
des vollen Honorars. Dies gilt auch, wenn der werkvertragsrechtliche Teil des Ver-
trags, nämlich die Berechnung der Statik und Erstellung der Pläne, im Zeitpunkt
der Auflösung des Vertrags bereits vollendet war. Die Parteien hatten unbestritte-
nermassen einen Pauschalpreis für sämtliche Leistungen vereinbart. Die gegen-

- 40 -
teilige Auffassung hätte zur Folge, dass die Überwachung der Realisierung als
wertlos bezeichnet würde bzw. man davon ausgehen müsste, der Beklagte hätte
diesen Teil der vertraglichen Pflichten unentgeltlich erbringen wollen. Letzteres
wurde von keiner Partei behauptet und erscheint ohnehin realitätsfremd.
Hat der Beklagte nur Anspruch auf einen Teilbetrag des Pauschalhonorars, stellt
sich die Frage nach dessen Höhe. Wie bereits ausgeführt, bestimmt sich die Hö-
he nach dem Wert der erbrachten Leistung im Verhältnis zum Wert der gesamt-
haft geschuldeten Leistung. Die Bestimmung des finanziellen Werts der erbrach-
ten Leistung obliegt grundsätzlich dem Gericht. Die zur Bestimmung notwendigen
Tatsachen sind indes von der beweispflichtigen Partei beizubringen. Dies ist vor-
liegend der Beklagte (Art. 8 ZGB). Dabei genügt es nicht, wenn er ohne konzise
Begründung behauptet, die verbleibende Überwachung hätte maximal noch 5 %
des Pauschalhonorars ausgemacht (act. 9 Rz. 108), und sich mittels eines Analo-
gieschlusses auf Art. 324 OR dennoch auf den Standpunkt stellt, er hätte An-
spruch auf das gesamte vereinbarte Honorar. Damit nimmt der Beklagte bereits
selbständig eine Wertzumessung vor. Diese ist aber – wie gesagt – nicht von ihm,
sondern vom Gericht gestützt auf die geltend gemachten Tatsachen vorzuneh-
men. Seine Aufgabe wäre es vielmehr gewesen, zu behaupten, was genau er
noch zu tun gehabt hätte (auszuführende Arbeiten, Arbeitsstunden, Materialauf-
wand), was er bereits gemacht hatte und warum letzteres einem Anteil von 95 %
der Gesamtleistung entspricht. Der anwaltlich vertretene Beklagte wurde bereits
in der Widerklageantwort von der Gegenpartei ausdrücklich auf diese fehlende
Substantiierung hingewiesen (act. 13 Rz. 9). Ein Substantiierungshinweis seitens
des Gerichts in Ausübung der gerichtlichen Fragepflicht erübrigte sich damit
(FRANK/STRÄULI/MESSMER, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
3. Aufl., Zürich 1997, § 55 N 4; gl. M. für das neue Recht: SUTTER-SOMM/VON ARX,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., Art. 56 N 30 f.). Den-
noch hat er die zur Wertzumessung notwendigen Behauptungen nicht vorge-
bracht. Deshalb lässt sich der Wert der vom Beklagten erbrachten Leistungen
auch nicht bestimmen und es ist das Widerklagebegehren Ziffer 1 in Bezug auf
die Honorarforderung mangels Substantiierung abzuweisen. Damit kann die Fra-

- 41 -
ge, ob der Honoraranspruch des Beklagten trotz erfolgter Genehmigung auch in-
folge mangelhafter Vertragsausführung entfallen wäre, offenbleiben.
5.5. Vorprozessuale Anwaltskosten
5.5.1. Vorprozessuale Anwaltskosten können selbständig als Schaden geltend
gemacht werden, wenn sie eine materiellrechtliche Grundlage haben, notwendig
und angemessen waren und nicht durch die nach kantonalem Recht zuzuspre-
chende Prozessentschädigung gedeckt sind (siehe HANS SCHMID, in: Paul Ober-
hammer (Hrsg.), Kurzkommentar ZPO, Basel 2010, N 3 zu Art. 95 ZPO mit Hin-
weisen).
5.5.2. Nach zürcherischer Praxis sind vorprozessuale Anwaltskosten, die unmit-
telbar mit der Prozessvorbereitung zusammenhängen, nicht als Schadensposten
geltend zu machen, sondern bei der Bemessung der Prozessentschädigung nach
Massgabe des beidseitigen Unterliegens und Obsiegens zu berücksichtigen. Da-
bei sind auch vorprozessuale Leistungen, welche auf diese Bemühungen zurück-
gehen, in Rechnung zu stellen (siehe § 68 Abs. 1 ZPO/ZH;
FRANK/STRÄULI/MESSMER, a.a.O., § 69 N 2a). Soweit es sich dabei um Aufwen-
dungen für ausserordentliche Bemühungen handelt, welche nicht schon durch die
normale Prozessentschädigung abgegolten sind, fliessen diese gemäss § 11 der
Verordnung des Obergerichts über die Anwaltsgebühren vom 21. Juni 2006 (fort-
an: aAnwGebV) – in die Prozessentschädigung ein und sind mit CHF 150.– bis
CHF 350.– pro Stunde abzurechnen. Sie sind daher im Sinne der bundesgericht-
lichen Praxis von der Prozessentschädigung nach kantonalem Recht erfasst.
5.5.3. Den Ausführungen des Beklagten folgend, umfassten die Bemühungen von
RA Z._____ das Inkasso wegen der Weigerung der Klägerin, das vereinbarte Ho-
norar auszubezahlen, sowie die Entkräftung der massiven und ungerechtfertigten
Vorwürfe der Vertragsverletzung (act. 30 Rz. 9). Geht man davon aus, dass diese
Kosten nicht der unmittelbaren Prozessvorbereitung dienten, was zumindest in
Bezug auf die Aufwendungen zur Entkräftung der Vorwürfe der Vertragsverlet-
zung offensichtlich erscheint, und deshalb grundsätzlich als "Schadens-Kosten"
geltend gemacht werden können, stellt sich umgehend die Frage der genügenden

- 42 -
Substantiierung. Die Klägerin hat den anwaltlich vertretenen Beklagten bereits in
der Widerklageantwort ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die von ihm einge-
reichte Pauschalrechnung nicht als substantiierte Behauptung des effektiven Auf-
wandes tauge (act. 13 Rz. 14). Dieser Auffassung ist zuzustimmen, entnimmt sich
doch der eingereichten Rechnung weder die Anzahl aufgewendeter Arbeitsstun-
den noch der Stundenansatz von RA Z._____ (act. 10/8). Der Hinweis in der Wi-
derklagereplik, dass bei RA Z._____ bei weiterer Bestreitung jederzeit eine detail-
liertere Leistungsaufstellung eingeholt werden könne, ist unbehelflich, denn es ob-
lag dem Beklagten, sämtliche Behauptungen im Hauptverfahren, d.h. grundsätz-
lich mit dem zweiten Parteivortrag, bestimmt und vollständig aufzustellen (§§ 113
i.V.m. 128 i.V.m. 121 Abs. 2 ZPO/ZH). Der Beklagte hat weder konkret behauptet,
welche Leistungen RA Z._____ erbracht habe noch eine entsprechende Kosten-
note eingereicht, aus der sich die Leistungen entnehmen liessen. Stattdessen hat
er sich mit einer pauschalen Umschreibung der Leistungen begnügt, die im Übri-
gen nicht mit den Vermerken auf der Kostennote übereinstimmt (Aufwendungen
im Hinblick auf das Inkasso sind nicht ersichtlich; siehe act. 30 Rz. 9 und act.
10/8), Vergleiche mit den von der Klägerin geltend gemachten vorprozessualen
Anwaltskosten gezogen (act. 9 Rz. 111) und behauptet, dass diese sich im
marktüblichen Bereich befänden (act. 30 Rz. 11). Dass der Beklagte damit seiner
Substantiierungspflicht nicht rechtsgenügend nachgekommen ist, liegt auf der
Hand. Nachdem er von der Klägerin in der Widerklageantwort darauf hingewiesen
worden war und überdies anwaltlich vertreten ist, wurde ein diesbezüglicher Sub-
stantiierungshinweis seitens des Gerichts entbehrlich (FRANK/STRÄULI/MESSMER,
a.a.O., § 55 N 4; gl. M. für das neue Recht: SUTTER-SOMM/VON ARX, a.a.O., Art. 56
N 30 f.). Mithin ist das Widerklagebegehren Ziffer 1 in Bezug auf die Forderung
der Klägerin im Betrag von CHF 8'468.10 zzgl. Zins mangels genügender Sub-
stantiierung abzuweisen.
5.6. Expertisekosten
5.6.1. Die Klägerin bestreitet die Aktivlegitimation des Beklagten hinsichtlich der
geltend gemachten Expertisekosten. Der Beklagte stellt nicht in Abrede, dass die
Expertise von seiner Haftpflichtversicherung in Auftrag gegeben und von dieser –

- 43 -
zumindest vorläufig – auch bezahlt wurde (act. 13 Rz. 17; act. 30 Rz. 14; act. 32
Rz. 13). Er stellt sich auf den Standpunkt, der Schaden sei gleichwohl bei ihm
entstanden, weil er ja über den Selbstbehalt und die Prämienerhöhung letztlich
zur Kasse gebeten werde. Zudem sei gemäss Art. 72 Abs. 1 VVG ein Rückgriff
des Haftpflichtversicherers auf die Schadensverursacherin ausgeschlossen, wenn
diese wie vorliegend lediglich aus Vertrag (und nicht deliktisch) hafte. In diesem
Sinne seien die Leistungen des Haftpflichtversicherers lediglich als Vorschuss zu
betrachten. Dass der Versicherungsnehmer nicht übervorteilt werde, werde dabei
durch bereicherungsrechtliche Grundsätze sichergestellt (act. 30 Rz .14).
5.6.2. Nachdem die Expertisen (M1._____ AG; K._____ AG; N._____ AG, vgl.
Sammelbeilage act. 10/9) von der Haftpflichtversicherin des Beklagten in Auftrag
gegeben wurden, ist die Versicherungsgesellschaft damit Schuldnerin des oder
der Gutachter. Bei diesen (bestrittenen) Auslagen, so sie erfolgt sind, kann es
sich wohl nur um Kosten für die Abwehr ungerechtfertigter Ansprüche handeln,
die die Versicherin gestützt auf ihre versicherungsvertragliche Verpflichtung hat
aufbringen müssen.
Diese Kosten kann die Versicherin nicht direkt gegenüber der Klägerin geltend
machen, weil sie zu dieser in keinem Vertragsverhältnis steht. Sie kann demzu-
folge auch nicht einen entsprechenden Anspruch an den versicherten Beklagten
abtreten.
Der Beklagte selbst kann diese Kosten ebenfalls nicht geltend machen, weil sie
ihm bis heute nicht angefallen sind. Dass er sie der Versicherin aus seinem
Selbstbehalt und durch eine Prämienerhöhung wird ersetzen müssen, ist bis jetzt
nur als künftige Entwicklung behauptet, jedoch nach dem Stand der Akten bis da-
to nicht eingetroffen, weshalb die Klägerin auch nicht verpflichtet werden kann,
diese Position vorab zu ersetzen. Selbst wenn man der in der Lehre vertretenen
Auffassung folgte, dass zukünftiger Schaden ausnahmsweise dann berücksichtigt
werden kann, wenn er im Zeitpunkt des Urteils genügend liquid ist (siehe ANTON
K. SCHNYDER, in: Basler Kommentar, a.a.O., N 6 zu Art. 42 OR), wäre dem Be-
klagten entgegenzuhalten, dass die notwendige Liquidität im vorliegenden Fall ge-
rade nicht gegeben ist. Der Beklagte behauptet weder wie hoch sein Selbstbehalt

- 44 -
ist noch welche Prämienerhöhung zu erwarten ist. Zudem leidet seine Begrün-
dung an der unbestrittenen Tatsache, dass er sich zwischenzeitlich aus dem Er-
werbsleben zurückgezogen hat (act. 32 Rz. 5), woraus sich ergibt, dass er ohne-
hin nicht mehr zur Weiterführung der Versicherung verpflichtet ist und damit auch
keine höheren Prämien zu gewärtigen hat. Schliesslich kommt hinzu, was aller-
dings nicht entscheidend in Betracht fällt, dass weder die Police noch die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen vorliegen.
Die Diskussion um einen allfälligen Regress der Versicherungsgesellschaft auf
die Klägerin und die Tragweite von Art. 72 Abs. 1 VVG erübrigt sich.
5.7. Fazit
Das Widerklagebegehren ist in Bezug auf die Honorarforderung mangels rechts-
genüglich substantiierter Behauptung abzuweisen. Abzuweisen sind auch die als
Schadensposten geltend gemachten vorprozessualen Anwaltskosten. Nicht an-
ders verhält es sich in Bezug auf die geltend gemachten Expertisekosten. Die Ak-
tivlegitimation des Beklagten ist nicht ausgewiesen, weshalb ein Entschädigungs-
anspruch entfällt. Das Widerklagebegehren ist mithin in vollem Umfang abzuwei-
sen.
6. Kosten- und Entschädigungsfolgen
6.1. Da die Klägerin zu rund ¾ und der Beklagte zu rund ¼ unterliegt, sind ihnen
die Kosten des Verfahrens in diesem Verhältnis aufzuerlegen (§ 64 Abs. 2
ZPO/ZH). Die Klägerin ist ferner zu verpflichten, dem Beklagten eine reduzierte
Prozessentschädigung zu bezahlen (§ 68 Abs. 1 ZPO/ZH). Dabei ist deren an-
waltlichen Vertretung unter Berücksichtigung von § 25 der Verordnung über die
Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 und gestützt auf § 2 Abs. 2 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 1 und § 2 Abs. 3 aAnwGebV angemessen Rechnung zu tragen.
Nachdem die Parteien keinen entsprechenden Antrag gestellt haben, enthält die
Prozessentschädigung keine Mehrwertsteuer.
6.2. Zur Berechnung des Streitwerts ist der Wert des Klage- wie auch des Wi-
derklagebegehrens zusammenzurechnen (§ 19 Abs. 1 ZPO/ZH). Der Wert des

- 45 -
Klagebegehrens beläuft sich auf CHF 729'839.30 (act. 1 S. 2), derjenige des Wi-
derklagebegehrens auf CHF 240'624.10 (CHF 107'600.– + CHF 8'468.10 + CHF
124'556.–). Daraus resultiert ein Verfahrensstreitwert von CHF 970'463.40. Bei
der Festsetzung der Gerichtsgebühr wie auch der Prozessentschädigung ist die
Aufwendigkeit des Prozesses zu berücksichtigen.
Demgemäss erkennt das Gericht:
1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Widerklage wird abgewiesen.
3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 40'000.–.
4. Die Kosten werden zu ¾ der Klägerin und zu ¼ dem Beklagten auferlegt.
5. Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Prozessentschädigung
von CHF 21'500.– zu bezahlen.
6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien je gegen Empfangsschein.
7. Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen von dessen Zustellung an
beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, nach Massgabe
von Art. 72 ff. sowie Art. 90 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) Be-
schwerde, allenfalls nach Massgabe von Art. 113 ff. BGG subsidiäre Verfas-
sungsbeschwerde erhoben werden.
_____________________________________
HANDELSGERICHT DES KANTONS ZÜRICH
Der Vizepräsident: Der Gerichtsschreiber:
Oberrichter lic. iur. Peter Helm lic. iur. Christian Fischbacher