zg_verwaltungsgericht · V 2023 58 · 2024-05-14 · de

Verwaltungsrechtl. Kammer — Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (Baugesuch Nr. 7054: Neubau Scheune mit Hofladen und Bistro / Verwirkung der Baubewilligung)

VERWALTUNGSGERICHT DES KANTONS ZUG
VERWALTUNGSRECHTLICHE KAMMER
Mitwirkende Richter: MLaw Patrick Trütsch, Vorsitz
lic. iur. Jacqueline Iten-Staub, Dr. iur. Matthias Suter
lic. iur. Adrian Willimann und Ersatzrichterin lic. iur. Judith Fischer
Gerichtsschreiber: lic. iur. Peter Kottmann
U R T E I L vom 14. Mai 2024
[rechtskräftig]
gemäss § 29 der Geschäftsordnung
in Sachen
A.A________ und B.A.________
Beschwerdeführer
vertreten durch RA Franz-Xaver Ulrich
gegen
1. Gemeinderat Baar
2. Regierungsrat des Kantons Zug
Beschwerdegegner 
betreffend
Bauvorhaben ausserhalb der Bauzonen (Baugesuch Nr. C.________: Neubau 
Scheune mit Hofladen und Bistro / Verwirkung der Baubewilligung)
V 2023 58


2
Urteil V 2023 58
A.
A.A.________ und B.A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführer) wohnen auf 
dem Hof "D.________" in Baar. Das Grundstück Nr. E.________ (nachfolgend: GS 
E.________), auf welchem der Hof seht, ist im Alleineigentum von B.A.________ und be-
findet sich ausserhalb der Bauzonen und mehrheitlich in der Landwirtschaftszone. Nur ein 
kleiner Teil im Norden ist im Zonenplan als Wald ausgeschieden. Das Grundstück ist zu-
dem von der kommunalen Landschaftsschutzzone überlagert.
Im Juni 2010 reichten die Beschwerdeführer beim Gemeinderat Baar ein Baugesuch für 
den Neubau einer Scheune mit Hofladen und Bistro auf dem GS E.________ ein (Bauge-
such Nr. C.________). Das Amt für Raumplanung des Kantons Zug (heute Amt für Raum 
und Verkehr des Kantons Zug [ARV]) stimmte mit Verfügung vom 31. August 2010 dem 
Baugesuch unter Auflagen und Bedingungen zu. Der Gemeinderat Baar erteilte in der 
Folge am 22. September 2010 die Baubewilligung – ebenfalls unter Auflagen und Bedin-
gungen. Dabei erklärte er die kantonale Verfügung des ARV mit den darin enthaltenen 
Auflagen und Bedingungen als integrierenden Bestandteil der Baubewilligung. Eine gegen 
das Baugesuch eingereichte Einsprache wies der Gemeinderat Baar mit separatem Be-
schluss ebenfalls am 22. September 2010 ab. In der Folge erwuchs die Baubewilligung 
unangefochten in Rechtskraft. 
Die Beschwerdeführer begannen nach der Rechtskraft der Baubewilligung mit den Bauar-
beiten und nahmen im nordöstlichen Bereich auf rund einem Drittel der Grundfläche der 
bewilligten Scheune Aushubarbeiten vor. Die F.________ AG führte in der Folge eine 
Schnurgerüstkontrolle durch und teilte dem Gemeinderat Baar am 20. Juli 2012 mit, dass 
der neue Stall anhand des Schnurgerüsts einen Waldabstand von nur rund 10 m aufweise. 
Die Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde Baar informierte daraufhin die Be-
schwerdeführer mit Schreiben vom 23. Juli 2012 über die Waldabstandsproblematik wie 
folgt:
"Mit den Betonier- beziehungswiese Fundationsarbeiten darf erst begonnen werden, 
wenn das Schnurgerüst durch den Geometer kontrolliert wurde und den bewilligten 
Plänen entspricht. Der Aushub ist entsprechend anzupassen (Verschiebung um 
ca. 2.00 m) damit der Waldabstand von 12.00 m eingehalten wird."
Nach einem Schriftenwechsel mit den Beschwerdeführern bekräftigte die Abteilung Pla-
nung / Bau der Einwohnergemeinde Baar mit Schreiben vom 3. August 2012, dass der 
Waldabstand zwingend einzuhalten sei. Nach mehreren weiteren Schriftenwechseln und 


3
Urteil V 2023 58
Abklärungen folgte am 31. Mai 2016 eine verwaltungsinterne Besprechung. Im entspre-
chenden Protokoll vom 7. Juni 2016, welches auch den Beschwerdeführern zugestellt 
wurde, wurde zum Waldabstand Folgendes festgehalten:
"Waldabstand
(…) Die Waldlinie ist nicht statisch. Es ist ein Punkt zu bestimmen und zu verpflocken, 
von welchem aus die massgeblichen 12 m gemessen werden.
Zuerst wird die Waldlinie, von welcher vermessen wird, verpflockt.
Nachtrag
Ergebnis der Vermassung vom 1. Juni 2016: Der Waldabstand von 12 m wird einge-
halten."
Die F.________ AG informierte zudem das ARV und den Gemeinderat Baar mit E-Mail 
vom 1. Juni 2016, dass der Waldabstand nun verpflockt worden sei und das Schnurgerüst 
des geplanten Stalls den Waldabstand von 12 m einhalte.
In den Jahren nach der Baubewilligung (2011 bis 2016) hatten die Beschwerdeführer 
mehrfach Projektänderungen bei der Gemeinde eingereicht. Die Gemeinde stellte die be-
antragten Projektänderungen jeweils dem ARV zur Prüfung zu. Diese wurden vom ARV je-
weils vollständig oder zum Teil abgelehnt. In den Stellungnahmen des ARV wurde stets 
vermerkt, dass, falls die Beschwerdeführer einen anfechtbaren Entscheid wünschten, sie 
dies schriftlich mitteilen sollten. 
Die Beschwerdeführer entschlossen sich schliesslich für die Realisierung der Projektände-
rung 5 (Abfüllraum für Quellwasser). Das ARV erteilte für diese Projektänderung mit Verfü-
gung vom 8. Juni 2016 – unter Auflagen und Bedingungen – die Zustimmung. Der Ge-
meinderat Baar bewilligte mit Beschluss vom 28. Juni 2016 die Projektänderung und er-
klärte den kantonalen Entscheid als integrierenden Bestandteil. Gegen die Projektände-
rungsbewilligung wurde Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Das Verwaltungsge-
richt hob die Projektänderungsbewilligung mit Urteil V 2017 105 vom 17. September 2019 
auf. Das Urteil des Verwaltungsgerichts erwuchs unangefochten in Rechtskraft. 
Mit Schreiben vom 22. Oktober 2019 ersuchten die Beschwerdeführer um Baufreigabe der 
"Stammbaubewilligung Scheune" [vom 22. September 2010]. Am 28. November 2019 in-


4
Urteil V 2023 58
formierte die Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde Baar die Beschwerdeführer 
schriftlich, dass zur Erlangung der Baufreigabe noch vier Unterlagen einzureichen seien: 
- ein amtlich bestätigter Situationsplan mit der eingetragenen Waldfeststellung;
- Armierungs- und Schalungspläne der geplanten neuen Jauchegrube;
- die Nährstoffbilanz nach HODUFLU und Güllenverträge;
- ein Plan für die Entwässerung des Dachwassers.
Mit Schreiben vom 28. April 2022 informierte die Abteilung Planung / Bau der Einwohner-
gemeinde Baar die Beschwerdeführer, dass noch zwei Unterlagen fehlen würden (Situati-
onsplan und Nachweis der Dachentwässerung). Zudem wurden die Beschwerdeführer er-
sucht, den Gemeinderat Baar darüber zu informieren, ob sie die Nährstoffbilanz nach HO-
DUFLU und die Güllenverträge beim Landwirtschaftsamt eingereicht hätten. Nach zweiein-
halb Jahren werde noch ein letztes Mal die Möglichkeit gegeben, bis Ende Mai 2022 alle 
Unterlagen gemäss Schreiben vom 28. November 2019 einzureichen. Falls die Beschwer-
deführer dieser Aufforderung nicht nachkommen würden, werde das Baugesuch nicht wei-
terbehandelt und die Baubewilligung vom 22. September 2010 als verwirkt erachtet. 
Mit E-Mail vom 18. Mai 2022 teilte die Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde 
Baar den Beschwerdeführern noch einmal mit, welche drei Unterlagen eingereicht werden 
müssten und dass für die Nachreichung eine letzte, nicht erstreckbare Frist bis zum 
15. Juni 2022 gewährt werde. Dies ebenfalls mit dem Hinweis, dass, falls die Beschwerde-
führer dieser Aufforderung nicht nachkommen würden, das Baugesuch nicht weiterbehan-
delt und die Baubewilligung vom 22. September 2010 als verwirkt erachtet werde.
Mit E-Mail vom 31. Mai 2022 teilte das Landwirtschaftsamt des Kantons Zug der Ge-
meinde Baar mit, dass die Nährstoffbilanz des Betriebs von A.________ in Ordnung sei.
Das ARV nahm mit Schreiben vom 25. Juli 2022 an den Gemeinderat Baar zum von den 
Beschwerdeführern am 10. Juni 2022 eingereichten Entwässerungsplan mit Sickermulde 
sowie zum hydrologischen Gutachten Stellung. Es führte darin aus, dass gemäss Entwäs-
serungsplan eine Versickerungsmulde mit einer Grösse von 120 m2 vorgesehen sei. 
Gemäss hydrogeologischem Gutachten sei eine Versickerung aufgrund der Bodenbe-
schaffenheit gegebenenfalls nicht möglich und optional werde eine Retentionsanlage mit 
Einleitung in einen Vorfluter ausgewiesen. Eine Versickerungsmulde sei aus kantonaler 
Sicht denkbar, eine Einleitung in den Vorfluter bedürfe jedoch voraussichtlich einer Aus-
nahmebewilligung. Dazu könne eine abschliessende Beurteilung anhand der eingereich-


5
Urteil V 2023 58
ten Unterlagen jedoch nicht vorgenommen werden. Vor Baubeginn sei die Sachlage so-
weit zu klären, dass die effektiv zur Anwendung kommende Variante (Versickerungsmulde 
oder Retentionsanlage) unmissverständlich bekannt sei. Gegebenenfalls müsse dies auch 
im Rahmen eines Projektänderungsgesuchs formell bewilligt werden. Weiter entspreche 
der im Entwässerungsplan dargestellte Grundriss des Neubaus nicht dem bewilligten Pro-
jekt, sondern einer Projektänderungsvariante, welche jedoch aufgrund des Verwaltungsge-
richtsurteils nicht in Rechtskraft erwachsen sei.
Mit Entscheid vom 6. September 2022 stellte der Gemeinderat Baar unter dem Titel "Ver-
wirkung der Baubewilligung" im wesentlichen Teil Folgendes fest:
"Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das ARV den eingereichten Un-
terlagen aufgrund unkorrekter und fehlender Angaben nicht zustimmen und die ge-
meindliche Abteilung Planung / Bau aus denselben Gründen keine Kanalisationsbewil-
ligung aussprechen kann. Die Unterlagen sind unvollständig. Somit sind die Voraus-
setzungen für eine Baufreigabe nicht gegeben.
Da die Unterlagen innert der verlängerten Frist nicht vollständig sind und somit nicht 
formell korrekt eingereicht wurden, wird die Baubewilligung Nr. C.________ vom 22. 
September 2010 wie angekündigt und gestützt auf § 46a Planungs- und Baugesetz 
(PBG) nach nunmehr 12 Jahren als verwirkt erachtet.
(…) 
Dieses Schreiben stellt eine Verfügung in Briefform im Sinne von § 19 Abs. 2 VRG 
dar. Gegen diesen Entscheid kann innert 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungsrat 
des Kantons Zug schriftlich und im Doppel Verwaltungsbeschwerde geführt werden. 
Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der ange-
fochtene Entscheid ist beizufügen oder genau zu bezeichnen."
Ein separates Dispositiv enthielt die Verfügung des Gemeinderats nicht. Dem Entscheid 
des Gemeinderats Baar wurde die Stellungnahme des ARV vom 25. Juli 2022 beigelegt.
Eine gegen den Entscheid des Gemeinderats Baar vom 6. September 2022 von den Be-
schwerdeführern, vertreten durch RA Franz-Xaver Ulrich eingereichte Verwaltungsbe-
schwerde wies der Regierungsrat des Kantons Zug mit Beschluss vom 23. Mai 2023 ab, 
soweit er darauf eintrat. 


6
Urteil V 2023 58
B.
Am 26. Juni 2023 erhoben die Beschwerdeführer, weiterhin vertreten durch 
RA Franz-Xaver Ulrich Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit folgenden Anträgen:
"1.
Der Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zug vom 23. Mai 2023 im Verfah-
ren Laufnummer 54572 sei aufzuheben.
2.
Die im vorinstanzlichen Verfahren angefochtene Verfügung des Gemeinderats der 
Einwohnergemeinde Baar vom 6. September 2022 sei aufzuheben, soweit sie sich 
nicht als nichtig erweist.
3.
Es sei festzustellen, dass die Baubewilligung Nr. C.________ vom 22. September 
2010 weiterhin gültig ist. Die Baufreigabe sei zu erteilen. 
4.
Eventualiter sei die Sache zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuwei-
sen.
5.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Vorinstanz."
C.
Den von ihnen verlangten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.– bezahlten die Be-
schwerdeführer fristgerecht.
D.
Mit Vernehmlassung vom 5. September 2023 beantragte der Gemeinderat Baar, 
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde sei abzuweisen; alles unter Kostenfolge zulasten der 
Beschwerdeführer.
E.
Die Baudirektion des Kantons Zug beantragte am 8. September 2023 im Auftrag 
des Regierungsrats, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 26. Juni 2023 sei unter Kos-
tenfolge zulasten der Beschwerdeführer vollumfänglich abzuweisen.
F.
Mit Schreiben vom 29. September 2023 teilte die Abteilung Planung / Bau der Ein-
wohnergemeinde Baar dem Verwaltungsgericht mit, der Rechtsvertreter der Beschwerde-
führer habe mit Schreiben vom 27. September 2023 die Gemeinde darüber informiert, 
dass die Bauherrschaft gedenke, gestützt auf die Stammbaubewilligung vom 22. Septem-
ber 2010 weiterzubauen und sich hierzu am 29. September 2023 mit Fachpersonen zu ei-
ner Baubesichtigung treffe. Dieses Vorgehen und die konkret geäusserten Bauabsichten 
veranlassten die Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde Baar, im vorliegenden 
Verfahren folgende Anträge zu stellen:


7
Urteil V 2023 58
"1.
Es sei mittels superprovisorischer oder vorsorglicher Massnahme (Baustopp) 
dafür zu sorgen, dass nicht gestützt auf die Stammbaubewilligung weitergebaut 
wird;
2.
eventualiter sei die aufschiebende Wirkung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
per sofort dergestalt zu entziehen, dass nicht gestützt auf die Stammbaubewilli-
gung weitergebaut werden kann;
3.
alles unter Kostenfolge zulasten der Beschwerdeführer."
G.
Am 6. Oktober 2023 nahm die Baudirektion zu diesen Anträgen Stellung und be-
antragte, es sei mittels vorsorglicher Massnahme ein Baustopp zu verfügen.
H.
Am 12. Oktober 2023 nahmen auch die Beschwerdeführer dazu Stellung und stell-
ten folgende Anträge:
"1.
Das Gesuch um superprovisorische und vorsorgliche Massnahmen (Baustopp) sei 
abzuweisen.
2.
Das Gesuch um Entzug der aufschiebenden Wirkung sei abzuweisen.
3.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWST) zulasten der Erstinstanz."
I.
Ebenfalls am 12. Oktober 2023 reichten die Beschwerdeführer ihre Replik in der 
Sache ein. 
J.
Mit Verfügung vom 18. Oktober 2023 entschied der Vorsitzende der verwaltungs-
rechtlichen Kammer des Verwaltungsgerichts, das Gesuch um Erlass eines Baustopps 
werde gutgeheissen und die Beschwerdeführer würden angewiesen, allfällige Bauarbeiten 
sofort einzustellen. 
K.
Am 2. November 2023 teilte die Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde 
Baar dem Verwaltungsgericht mit, der Gemeinderat Baar verzichte auf eine Duplik.
L. 
Die Baudirektion des Kantons Zug reichte am 16. November 2023 eine Duplik ein. 
M.
Am 17. November 2023 stellte das Verwaltungsgericht den Beschwerdeführern 
diese Eingaben zur Kenntnisnahme zu und teilte den Parteien mit, das Gericht gehe da-
von aus, dass sich die Verfahrensbeteiligten in dieser Sache ausreichend hätten äussern 
können. Weitere Eingaben erfolgten nicht.


8
Urteil V 2023 58
N.
Mit Urteil 1C_628/2023 vom 23. Januar 2024 trat das Bundesgericht auf eine Be-
schwerde gegen die Verfügung des Verwaltungsgerichts vom 18. Oktober 2023 betreffend 
vorsorgliche Massnahme (Baustopp) nicht ein.
Das Verwaltungsgericht erwägt:
1.
1.1
Gemäss § 61 Abs. 1 Ziff. 2 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes (VRG; 
BGS 162.1) ist die Beschwerde an das Verwaltungsgericht zulässig gegen Verwaltungs-
entscheide des Regierungsrats, soweit die Gesetzgebung den Weiterzug nicht ausnahms-
weise ausschliesst. Ein solcher Ausschluss liegt hier nicht vor. Die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführer sind als Adres-
saten der angefochtenen Entscheide besonders berührt und haben ein schutzwürdiges In-
teresse an der Aufhebung oder Änderung der Entscheide. Die Beschwerdelegitimation der 
Beschwerdeführer ist gestützt auf § 62 Abs. 1 VRG gegeben. Die Beschwerde ist deshalb 
zu prüfen.
Die Beurteilung erfolgt auf dem Zirkulationsweg gemäss § 29 der Geschäftsordnung des 
Verwaltungsgerichtes (GO VG; BGS 162.11).
1.2
Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann jede Rechtsverletzung gerügt wer-
den. Als solche gelten die Nichtanwendung und die unrichtige Anwendung eines Rechts-
satzes, die unrichtige rechtliche Beurteilung einer Tatsache, der Missbrauch oder die 
Überschreitung des Ermessens, die Verletzung einer wesentlichen Form- oder Verfah-
rensvorschrift sowie Rechtsverweigerung und -verzögerung. Nicht gerügt werden kann die 
unrichtige Handhabung des Ermessens (§ 63 VRG).
2.
2.1
Die Beschwerdeführer machen zunächst – gleich wie im Verwaltungsbeschwerde-
verfahren vor dem Regierungsrat –, geltend, die Verfügung des Gemeinderats Baar vom 
6. September 2022 genüge den Anforderungen gemäss § 19 Abs. 1 VRG ["Eröffnung ei-
nes Entscheids"] offensichtlich nicht. Vorliegend gehe es nicht um eine Frage, wie ein Dis-


9
Urteil V 2023 58
positiv auszulegen sei. Vielmehr stelle sich die Frage, was überhaupt zum Dispositiv der 
Verfügung gehöre und ob dies mit der gesetzlich vorgeschriebenen Klarheit aus der Verfü-
gung hervorgehe. Zur Klärung dieser Frage könnten nicht die Grundsätze zur Auslegung 
eines unklaren Dispositivs übernommen werden. Gemäss § 19 Abs. 1 VRG müsse jede 
Verfügung ein Dispositiv enthalten und aus der Verfügung müsse der Rechtsspruch klar 
und eindeutig hervorgehen. Der Adressat einer Verfügung habe gestützt auf § 19 Abs. 1 
VRG einen Anspruch, dass die verfügende Behörde das Dispositiv klar und unmissver-
ständlich als solches bezeichne. Es sei nicht Sache des Adressaten, über den Gegen-
stand des Dispositivs zu rätseln, nachdem die verfügende Behörde eine klare Bezeich-
nung des Dispositivs versäumt habe. Lasse sich das Dispositiv einer Verfügung nicht klar 
und unzweifelhaft feststellen, sei die Verfügung mangelhaft. Dieser Mangel könne nicht 
durch Auslegung behoben werden. Der Rechtsspruch sei der eigentliche Zweck und das 
zentrale Element einer Verfügung. Das Fehlen eines Dispositivs sei ein schwerwiegender 
Mangel. Er müsse zwangsläufig zur Nichtigkeit der Verfügung führen.
2.2
Der Regierungsrat hatte diesbezüglich in seinem Beschluss vom 23. Mai 2023 er-
wogen, die angefochtene Verfügung sei unbestritten von der zuständigen Behörde schrift-
lich verfasst und mit einer Rechtsmittelbelehrung versehen worden. Die Beschwerdeführer 
würden die Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung vom 6. September 2022 einzig mit 
dem fehlenden Dispositiv begründen. Die Verfügung trage als Titel in fetter Schrift die 
Überschrift "Verwirkung der Baubewilligung". Aus dem Titel und den Abs. 1 und 2 auf S. 2, 
welche den Kern der Verfügung bildeten, gehe der Rechtsspruch genügend klar hervor: 
Die Voraussetzungen für eine Baufreigabe seien nicht gegeben und die Baubewilligung 
vom 22. September 2010 werde als verwirkt erachtet. Bei dieser Sachlage die Nichtigkeit 
anzunehmen, wäre, so der Regierungsrat, nicht sachgerecht und würde letztlich einzig zu 
einem formalistischen Leerlauf führen. Der Gemeinderat Baar hätte das genau gleiche 
Schreiben einfach mit dem Untertitel "Dispositiv" auf S. 2 erneut verfügen können. Der feh-
lende Untertitel "Dispositiv" könne bei der vorliegenden kurzen, klaren und übersichtlichen 
Verfügung nicht als schwerer Mangel bezeichnet werden. Das VRG sehe zudem die Mög-
lichkeit, Verfügungen in Briefform zu erlassen, explizit vor. Bei einer Verfügung in Brief-
form sei – im Gegensatz zu einem Entscheid in der üblichen Verfügungsform – nicht gänz-
lich klar, ob die gängigen Untertitel (Sachverhalt, Erwägungen, Dispositiv) verwendet wer-
den müssten, zumal Untertitel in einem Brief eher ungewöhnlich seien. Wenn der Untertitel 
"Dispositiv" bei einer Verfügung in Briefform fehle, könne nicht von einem offensichtlichen 
oder zumindest leicht erkennbaren Mangel gesprochen werden. Entsprechend liege kein 
Nichtigkeitsgrund vor. Der Inhalt des Dispositivs lasse sich vorliegend durch Auslegung 


10
Urteil V 2023 58
und anhand des Titels ohne Weiteres ermitteln. Schliesslich sei es auch den Beschwerde-
führern ohne Weiteres möglich gewesen, ihre Beschwerde eingehend zu begründen.
2.3
Der Gemeinderat Baar führte vernehmlassend aus, an eine Verfügung in Briefform 
im Sinne von § 19 Abs. 2 VRG seien nicht dieselben Anforderungen zu stellen wie an eine 
Verfügung in "Verfügungsform" gemäss § 19 Abs. 1 VRG. Ansonsten würde die Verfügung 
in Briefform ihres Sinngehalts entleert. Den Beschwerdeführern sei klar gewesen, dass es 
sich bei der Verfügung vom 6. September 2022 um eine Verfügung (in Briefform) handle. 
So hätten sie diese denn auch rechtzeitig und uneingeschränkt vor dem Regierungsrat an-
fechten können. Ihnen sei kein wesentlicher Nachteil daraus erwachsen. Ein allfälliger 
Mangel wäre jedenfalls nicht so schwer, dass gleich von der Nichtigkeit der Verfügung 
auszugehen sei.
2.4
Nach § 19 VRG wird ein Entscheid schriftlich eröffnet, und er muss den Rechts-
spruch, den Kostenspruch, die Rechtsmittelbelehrung sowie die Daten der Entscheidung 
und des Versands enthalten (Abs. 1). In Briefform ausgefertigte Entscheide sind als solche 
zu bezeichnen (Abs. 2).
2.5
Eine rechtswidrige Verfügung ist im Allgemeinen anfechtbar. Eine Verfügung, die 
geltendem Recht widerspricht, wird somit auf Beschwerde hin von der zuständigen 
Rechtsmittelbehörde aufgehoben. Wird sie nicht angefochten, so wird sie rechtskräftig. 
Der Widerruf einer rechtskräftigen Verfügung ist nur ausnahmsweise, unter qualifizierten 
Voraussetzungen, möglich und kann u.U. Entschädigungsfolgen nach sich ziehen.
Von der Anfechtbarkeit zu unterscheiden ist die Nichtigkeit einer Verfügung. Nichtigen Ver-
fügungen geht jede Verbindlichkeit und Rechtswirksamkeit ab. Die Nichtigkeit ist jederzeit 
und von sämtlichen staatlichen Instanzen von Amtes wegen zu beachten. Nach der Recht-
sprechung ist eine Verfügung nur ausnahmsweise nichtig, wenn der ihr anhaftende Man-
gel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und die 
Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird. Als 
Nichtigkeitsgrund fallen hauptsächlich funktionelle und sachliche Unzuständigkeit einer 
Behörde sowie schwerwiegende Verfahrensfehler in Betracht (vgl. BGE 139 II 243 E. 11.2 
mit Hinweisen).
2.6
Das Schreiben des Gemeinderats Baar vom 6. September 2022 an die Beschwer-
deführer erging in Briefform und mit eingeschriebener Post. Es wurde ausdrücklich als 


11
Urteil V 2023 58
Verfügung in Briefform im Sinne von § 19 Abs. 2 VRG bezeichnet. Es trägt den Titel "Ver-
wirkung der Baubewilligung". Im Text wurde – im Anschluss an die Darlegung der Vorge-
schichte – ausgeführt, das ARV könne den eingereichten Unterlagen aufgrund unkorrekter 
und fehlender Angaben nicht zustimmen und die gemeindliche Abteilung Planung / Bau 
aus denselben Gründen keine Kanalisationsbewilligung aussprechen. Die Unterlagen 
seien unvollständig. Somit seien die Voraussetzungen für eine Baufreigabe nicht gegeben. 
Da die Unterlagen innert der verlängerten Frist nicht vollständig und somit nicht formell 
korrekt eingereicht worden seien, werde die Baubewilligung Nr. C.________ vom 22. Sep-
tember 2010 wie angekündigt und gestützt auf § 46a Planungs- und Baugesetz (PBG) 
nach nunmehr 12 Jahren als verwirkt erachtet. Das Schreiben endet zudem mit der 
Rechtsmittelbelehrung. 
2.7
Die Beschwerdeführer konnten und mussten nach Treu und Glauben der Verfü-
gung folgenden Rechtsspruch entnehmen: Die Voraussetzungen für eine Baufreigabe sind 
nicht gegeben, und die Baubewilligung vom 22. September 2010 wird als verwirkt erach-
tet. Der Inhalt des Dispositivs ist klar erkennbar, auch wenn das Dispositiv nicht ausdrück-
lich als solches benannt ist. Die Beschwerdeführer wurden weder irregeführt noch benach-
teiligt. Es liegt kein qualifizierter Fehler vor, der eine Nichtigkeit der Verfügung zu begrün-
den vermöchte. 
3.
3.1
Gemäss § 46a des Bau- und Planungsgesetzes (PBG; BGS 721.11) entfällt die 
Baubewilligung, wenn nicht innert zwei Jahren seit Rechtskraft mit dem Bau begonnen 
wird. Auf schriftliches Gesuch kann die Gemeindebehörde die Frist höchstens dreimal um 
jeweils ein Jahr verlängern. 
3.2
Der Regierungsrat begründet seinen Beschluss, die Verwaltungsbeschwerde ab-
zuweisen – soweit der Regierungsrat überhaupt auf die Beschwerde eintritt – und damit 
den Entscheid des Gemeinderats Baar, dass die Voraussetzungen für eine Baufreigabe 
nicht gegeben sind und die Baubewilligung vom 22. September 2010 als verwirkt erachtet 
wird, zu schützen, zusammengefasst wie folgt: Die Beschwerdeführer hätten unbestritten 
und innert der Zweijahresfrist auf dem Baugrundstück Aushubarbeiten vorgenommen. Zu 
berücksichtigen sei dabei, dass der Aushub – gemäss aktuellen und älteren Luftbildern – 
rund einen Drittel der Fläche der geplanten Scheune umfasse und der Aushub nicht voll-
flächig ausgeführt worden sei. Da eine Scheune in aller Regel – und so auch im vorliegen-
den Fall – über kein Untergeschoss verfüge, sei auch die Menge des entfernten Erdreichs 


12
Urteil V 2023 58
überschaubar. Zu beachten sei, dass die Baubewilligung vom 22. September 2010 unter 
mehreren Bedingungen erteilt worden sei. Unter anderem sei in Ziff. 2.2 der Baubewilli-
gung festgehalten, dass vor Baubeginn zu prüfen sei, ob die vorgesehene Versickerung 
von verschmutztem [recte wohl: unverschmutztem] Meteorwasser der Dachflächen aus-
führbar sei. Sollte es sich zeigen, dass versickert werden könne, sei die Dimensionierung 
der Versickerungsanlage in einem Plan aufzuzeigen und der Abteilung Planung / Bau zur 
Bewilligung nachzureichen. Ansonsten sei das Meteorwasser, in Absprache mit dem Kan-
tonsforstamt und der Abteilung Planung / Bau, in den G.________bach einzuleiten. Diese 
Abklärungen und die Einreichung von Plänen oder eine Absprache betreffend eine Einlei-
tung in den G.________bach seien vor den Aushubarbeiten jedoch nicht vorgenommen 
worden. Die Beschwerdeführer hätten erst mit Schreiben vom 22. Oktober 2019 um Bauf-
reigabe der "Stammbaubewilligung Scheune" ersucht. Die Baubewilligungsbehörde habe 
den Beschwerdeführern darauf am 28. November 2019 mitgeteilt, dass noch Unterlagen 
einzureichen seien, unter anderem der Plan für die Entwässerung des Dachwassers. Bei 
dieser Sachlage könne zwar wohl von einem Start der ersten Aushubarbeiten innerhalb 
der ersten zwei Jahre nach der Baubewilligung gesprochen werden. Die erforderlichen Be-
dingungen vor Baubeginn seien jedoch nicht erfüllt worden. Zudem hätten sich die Be-
schwerdeführer auch in der Folge während Jahren nicht um eine Baufreigabe und damit 
Fortsetzung bemüht. Erst neun Jahre später, im Oktober 2019, hätten die Beschwerdefüh-
rer um eine Baufreigabe der "Stammbaubewilligung" ersucht. In einem Zwischenergebnis 
könne somit festgehalten werden, dass mit ersten Aushubarbeiten ohne vorherige Baufrei-
gabe wohl begonnen worden sei, in der Folge bis heute und damit während mindestens elf 
Jahren keine weiteren Arbeiten vorgenommen worden seien. Damit liege in jedem Fall 
eine erhebliche Unterbrechung der Bauarbeiten vor.
Diese Unterbrechung, so der Regierungsrat weiter, sei sachlich nicht gerechtfertigt. Zum 
einen zeigten die zahlreichen (fünf) Projektänderungsideen der Beschwerdeführer, dass 
mindestens seit der ersten Projektänderung, die bereits am 2. November 2011 eingereicht 
worden sei, kein Wille mehr bestanden habe, das ursprüngliche Projekt wie vorgesehen 
umzusetzen. Vielmehr hätten sich die Beschwerdeführer in den Jahren 2011 bis 2016 
stets mit Projektänderungen und nicht mit dem ursprünglich bewilligten Bauprojekt in der 
bewilligten Version befasst. Erst nachdem die fünfte Projektänderung vom Verwaltungsge-
richt am 17. September 2019 abgewiesen worden sei, hätten sich die Beschwerdeführer 
wieder der Stammbaubewilligung vom 22. September 2010 zugewandt und erst neun 
Jahre nach der Baubewilligung am 22. Oktober 2019 um die Baufreigabe ersucht. Die Pro-
jektänderungen hätten damit gerade nicht der Verwirklichung des bewilligten Baugesuchs 


13
Urteil V 2023 58
gedient, sondern darin seien erhebliche und baubewilligungspflichtige bauliche Änderun-
gen und zum Teil auch Änderungen der bewilligten Nutzung verfolgt worden. Die Projek-
tänderungen vermöchten somit die Unterbrechung nicht zu rechtfertigen, sondern zeigten, 
dass sich die Beschwerdeführer dem ursprünglich bewilligten Bauprojekt in dieser Form in 
dieser Zeit abgewandt hätten. 
3.3
Die Beschwerdeführer bestreiten, dass die Baubewilligung vom 22. September 
2010 verwirkt ist. Das kantonale und das kommunale Recht sehe eine Verwirkung der 
Baubewilligung ausschliesslich für den Fall vor, dass nicht innert zwei Jahren seit Rechts-
kraft der Baubewilligung mit der Bauausführung begonnen werde. Das kantonale und das 
kommunale Recht kenne keine anderen Gründe, welche zu einer Verwirkung der Baube-
willigung führen könnten. Insbesondere gebe es keine Rechtsgrundlage, aufgrund derer 
eine Baubewilligung wegen einer längeren Unterbrechung der Bauausführung verwirken 
könnte. Die Rechtslage bei einer andauernden Unterbrechung sei im Gesetz keineswegs 
ungeregelt geblieben. Vielmehr sei in § 69 PBG abschliessend definiert, welche Möglich-
keiten dem Gemeinderat bei einer andauernden Unterbrechung offenstünden. Die Fest-
stellung der Verwirkung gehöre nicht zu den vorgesehenen Massnahmen. Es handle sich 
somit nicht um eine Lücke, sondern um ein qualifiziertes Schweigen des Gesetzgebers. Im 
Übrigen bestehe nach dem allgemeinen Verwaltungsrecht die Möglichkeit, die Baubewilli-
gung zu widerrufen, wenn wichtige Gründe bestünden, welche das Interesse am Bestand 
der Baubewilligung überwögen. Eine andauernde Unterbrechung sei für sich allein kein 
wichtiger Grund und ersetze die erforderliche Interessenabwägung nicht. Der Regierungs-
rat halte zutreffend fest, dass vorliegend kein Widerruf erfolgt sei. Es werde daran festge-
halten, dass eine Baubewilligung nach dem kantonalen und kommunalen Recht mangels 
einer entsprechenden Rechtsgrundlage nicht wegen eines längeren Bauunterbruchs ver-
wirken könne. Entsprechend sei nur noch zu prüfen, ob fristwahrend mit der Bauaus-
führung begonnen worden sei. Sei dies der Fall, habe keine Verwirkung der Baubewilli-
gung mehr eintreten können. Dabei spiele es keine Rolle, aus welchen Gründen die Bau-
ausführung unterbrochen worden sei. Der Regierungsrat stelle zutreffend fest, dass innert 
der zweijährigen Frist mit der Bauausführung begonnen worden sei.
Weiter machen die Beschwerdeführer geltend, der Baubeginn sei zulässig gewesen und 
begründen dies wie folgt: Der Regierungsrat führe aus, dass die Baubewilligung vom 
22. September 2010 unter mehreren Bedingungen erteilt worden sei. Insbesondere sei un-
ter Ziffer 2.2 der Baubewilligung festgehalten, dass vor Baubeginn zu prüfen sei, ob die 
vorgesehene Versickerung von unverschmutztem Meteorwasser der Dachflächen ausführ-


14
Urteil V 2023 58
bar sei. Gegebenenfalls wäre die Dimensionierung der Versickerungsanlage in einem Plan 
aufzuzeigen und zur Bewilligung nachzureichen gewesen. Ansonsten sei das Meteorwas-
ser in den G.________bach einzuleiten. Der Regierungsrat unterstelle, dass diese Ab-
klärungen vor den Aushubarbeiten nicht vorgenommen worden seien. Auch wenn der Re-
gierungsrat (unzutreffend) davon ausgehe, dass der Baubeginn vor Erfüllung der Auflagen 
erfolgt sei, halte er fest, dass der Baubeginn innert zwei Jahren erfolgt sei und die zweijäh-
rige Verwirkungsfrist damit gewahrt gewesen sei. Der Regierungsrat gehe somit zutreffend 
davon aus, dass eine fehlende Baufreigabe die Wahrung der zweijährigen Verwirkungsfrist 
nicht hindere. Nachdem die zweijährige Verwirkungsfrist gewahrt worden sei und eine an-
schliessende Unterbrechung der Bauausführung ungeachtet der Gründe keine Verwirkung 
zu bewirken vermöge, sei nicht weiter relevant, ob der Baubeginn vor der Erfüllung von 
Auflagen erfolgt sei. Der Regierungsrat gehe offenbar davon aus, dass im Jahr 2012 keine 
Baufreigabe erfolgt sei, weil sich diesbezüglich kein schriftlicher Beleg bei den Verfahrens-
akten finden lasse. Im Zeitpunkt der Baubewilligung seien das V PBG in der Fassung vom 
16. November 1999 (Stand 7. Juni 2003) und das PBG in der Fassung vom 26. November 
1999 [recte: 1998] (Stand 1. Januar 2007) anwendbar gewesen. In der damals geltenden 
Fassung sei in § 25 aV PBG geregelt gewesen, dass die Baukontrollen mit der Baubewilli-
gung im Voraus für bestimmte Bauabschnitte festzulegen seien. Im Übrigen habe das da-
malige Recht keine Bestimmung zum Baubeginn enthalten. Die Regelung des heutigen 
§ 46b PBG sei erst mit der Revision des PBG vom 30. Juni 2011 eingeführt worden. Nach 
der V PBG in der anwendbaren Fassung habe demnach bei Erfüllung der Auflagen mit der 
Bauausführung begonnen werden können, ohne dass eine schriftliche Baufreigabe ge-
setzlich vorgeschrieben worden sei. Vorliegend sei in der Baubewilligung gestützt auf § 25 
aV PBG definiert worden, welche Kontrollen durchgeführt werden sollten. Als erste Kon-
trolle sei vorgesehen gewesen, dass der Baubeginn mitzuteilen und die Schnurgerüstkon-
trolle durchzuführen seien. Eine schriftliche Baufreigabe sei hingegen nicht vorbehalten 
worden. Dass sich in den Verfahrensakten offenbar keine schriftliche Baufreigabe finde, 
lasse somit nicht darauf schliessen, dass die Beschwerdeführer ohne vorgängige Rück-
sprache mit der Baubewilligungsbehörde und deren Erlaubnis mit der Bauausführung be-
gonnen hätten. 
Weiter sei unzutreffend, dass die Erfüllung der Auflage gemäss Ziffer 2.2 der Baubewilli-
gung ausstehend gewesen sei, auch wenn der Regierungsrat davon ausgehe. Weil die 
Versickerung praktisch unmöglich sei, werde das Meteorwasser bereits von den bestehen-
den Bauten in den G.________bach geleitet. Vor dem Baubeginn im Jahr 2012 seien sich 
alle Beteiligten einig gewesen, dass eine Versickerung unter verhältnismässigem Aufwand 


15
Urteil V 2023 58
nicht möglich sei und deshalb das Meteorwasser auch vom Neubau in den 
G.________bach eingeleitet werden solle. Weil die Erfüllung der Auflage gemäss Ziffer 2.2 
der Baubewilligung auch aus Sicht der Baubehörde erledigt gewesen sei, sei die Entwäs-
serung über Jahre hinweg nie ein Thema gewesen. Die Beschwerdeführer hätten die Bau-
bewilligungsbehörde über den Baubeginn informiert und die Schnurgerüstkontrolle veran-
lasst. Mit Schreiben vom 23. Juli 2012 habe die Baubewilligungsbehörde festgehalten, 
dass mit den Betonier- beziehungsweise Fundationsarbeiten erst begonnen werden dürfe, 
wenn das Schnurgerüst durch den Geometer kontrolliert worden sei und den bewilligten 
Plänen entspreche. In diesem Schreiben sei keine Rede davon gewesen, dass die vor 
Baubeginn zu erfüllenden Auflagen nicht eingehalten worden seien. Wäre die Baubewilli-
gungsbehörde der Auffassung gewesen, dass eine vor Baubeginn zu erfüllende Auflage 
nicht erfüllt gewesen sei, hätte sie bereits mit diesem Schreiben vom 23. Juli 2012 gegen 
den Baubeginn opponiert. Nach der Klärung der Waldabstandsproblematik sei von allen 
beteiligten Behörden klar und vorbehaltlos mitgeteilt worden, dass mit der Bauausführung 
fortgefahren werden dürfe. Soweit der Regierungsrat überdies (fälschlicherweise) an-
nehme, dass der Baubeginn eine explizite oder gar schriftliche Baufreigabe voraussetze, 
wäre spätestens in der E-Mail der Baubewilligungsbehörde vom 6. Juni 2016, in welcher 
diese klar und unmissverständlich zum Ausdruck gebracht habe, dass der Bauausführung 
keine Hindernisse mehr entgegenstünden und mit den Bauarbeiten fortgefahren werden 
dürfe, eine solche Baufreigabe zu sehen. Wäre eine vor Baubeginn zu erfüllende Auflage 
noch nicht erfüllt gewesen, hätte die Baubewilligungsbehörde mit der E-Mail vom 6. Juni 
2016 keine Baufreigabe erteilen dürfen, sondern die Erfüllung der Auflagen einfordern 
müssen. Dies habe sie nicht getan, weil die Auflage gemäss Ziffer 2.2 erfüllt gewesen sei. 
Die Einleitung des Meteorwassers sei mit den beteiligten Behörden abgesprochen gewe-
sen, sodass betreffend Versickerung keine weiteren Unterlagen mehr einzureichen gewe-
sen seien. An der Besprechung vom 22. Oktober 2019 sei seitens der Baubewilligungs-
behörde erstmals vorgebracht worden, dass entgegen ihrer Mitteilung vom 6. Juni 2016 
die Bauarbeiten erst nach einer erneuten formellen Baufreigabe wieder aufgenommen 
werden dürften. Grund dafür sei aber nicht etwa eine ausstehende Erfüllung von Auflagen 
gewesen. Vielmehr habe die Baubewilligungsbehörde die Befürchtung gehabt, dass die 
Stammbaubewilligung wegen des langen Unterbruchs der Bauarbeiten verwirkt sein 
könnte. Die Baubewilligungsbehörde habe deshalb die Baufreigabe in Form einer anfecht-
baren Verfügung erteilen wollen, sodass die Gültigkeit der Baubewilligung im Streitfall 
rechtskräftig geklärt werden könnte. Sie habe in Aussicht gestellt, dass seitens der Baube-
willigungsbehörde die Baufreigabe erteilt werde, indessen aber ein Risiko bestehe, dass 
die Baufreigabe im Rechtsmittelverfahren wegen einer Verwirkung der Stammbaubewilli-


16
Urteil V 2023 58
gung aufgehoben werden könnte. Dass die Baufreigabe wegen einer ausstehenden Erfül-
lung von Auflagen verweigert werden könnte, sei auch an der Besprechung vom 22. Okto-
ber 2019 kein Thema gewesen. Die Kehrtwende der Baubewilligungsbehörde sei erst mit 
der E-Mail vom 28. Oktober 2019 erfolgt. Nach über sieben Jahren seit Baubeginn habe 
die Baubewilligungsbehörde die Auffassung geäussert, dass zur Erfüllung der Auflage 
gemäss Ziffer 2.2 der Baubewilligung noch weitere Abklärungen und Unterlagen einge-
reicht werden müssten. Bis dahin habe die Einleitung des Meteorwassers in den 
G.________bach ausser Frage gestanden und alle Beteiligten seien der Auffassung ge-
wesen, dass die Auflage gemäss Ziffer 2.2 der Baubewilligung erfüllt gewesen sei und der 
Bauausführung nichts entgegengestanden habe. Falls es wider Erwarten zutreffen sollte, 
dass eine Auflage noch nicht erfüllt gewesen sei, könne diese Auflage weiterhin erfüllt 
werden. Es müsste den Beschwerdeführern gestattet werden, allenfalls fehlende Unterla-
gen nachzureichen und damit die Auflagen zu erfüllen. Weiter nehmen die Beschwerde-
führer – z.T. unter Auseinandersetzung mit Urteilen des Bundesgerichts – Stellung zur 
vom Regierungsrat zumindest sinngemäss vorgenommenen Prüfung, ob der Baubeginn 
im Jahr 2012 unbeachtlich sein könnte, weil er einzig zur Unterbrechung der Verwirkung 
und damit missbräuchlich erfolgt sei. Die Beschwerdeführer bestreiten die Ausführungen 
des Regierungsrats, dass sie sich in den Jahren 2011 bis 2016 stets mit Projektänderun-
gen und nicht mit dem ursprünglich bewilligten Bauprojekt befasst hätten, somit in dieser 
Zeit kein Wille bestanden habe, das ursprüngliche Bauprojekt wie bewilligt zu verwirkli-
chen, und daher die Projektänderungen die Unterbrechung nicht rechtfertigten, sondern 
zeigten, dass sich die Beschwerdeführer dem ursprünglich bewilligten Bauprojekt in dieser 
Zeit abgewendet hätten. Massgeblich sei nur, ob im Zeitpunkt des Baubeginns ein Wille 
zur Umsetzung des ursprünglichen Projekts bestanden habe. Sofern dies zutreffe, sei der 
Baubeginn nicht rechtsmissbräuchlich erfolgt und die zweijährige Frist gewahrt. Wenn in 
einem späteren Zeitpunkt die Bauausführung unterbrochen werde, um Projektänderungen 
zu prüfen, ändere dies nichts daran, dass die zweijährige Frist durch den vor deren Ablauf 
erfolgten Baubeginn gewahrt worden sei. Weiter sei es unzutreffend, dass der Wille zur 
Ausführung des ursprünglichen Projekts dahinfalle, sobald eine Projektänderung geprüft 
werde, jedenfalls nicht, solange die Projektänderung nicht rechtskräftig bewilligt sei. Bei 
den Änderungsanfragen der Beschwerdeführer habe es sich nicht um eigentliche Projek-
tänderungsanträge mit ausgearbeiteten Plänen, sondern um blosse Bauanfragen anhand 
von ersten Projektskizzen gehandelt, um die Machbarkeit der Vorprojekte zu beurteilen. 
Diese informellen Bauanfragen anhand von ersten Projektskizzen hätten keinen Willen 
manifestiert, das ursprüngliche Bauprojekt nicht ausführen zu wollen. Nur eine einzige 
Projektänderung sei tatsächlich zur Bewilligung eingegeben worden. Die Baubewilligung 


17
Urteil V 2023 58
für diese Projektänderung sei erstinstanzlich erteilt, mit Urteil des Verwaltungsgerichts 
vom 17. September 2019 (V 2017 105) allerdings wieder aufgehoben worden. Unmittelbar 
nach Rechtskraft dieses Urteils hätten sich die Beschwerdeführer dahingehend erklärt, 
dass sie unter diesen Umständen das ursprüngliche Bauprojekt wiederaufnehmen wollten. 
Daraus lasse sich ableiten, dass die Beschwerdeführer zwischen November 2015 und Ok-
tober 2019 zwar das geänderte Projekt dem ursprünglichen Projekt vorgezogen hätten, 
wenn es rechtskräftig bewilligt worden wäre. Es könne aber keine Rede davon sein, dass 
sie den Willen zur Ausführung des ursprünglichen Projekts definitiv aufgegeben hätten. 
Vorliegend komme hinzu, dass die Beschwerdeführer die Änderung des Projekts in dem 
Zeitraum geprüft hätten, als die Bauausführung des ursprünglichen Projekts wegen der 
Waldabstandsproblematik ohnehin blockiert gewesen sei. Zudem hätte die zweijährige 
Frist erst Ende Oktober 2012 und somit ungefähr drei Monate nach dem erfolgten Baube-
ginn geendet. Danach hätte die Frist gestützt auf den neu eingeführten § 46a PBG noch 
dreimal um ein Jahr, d.h. maximal bis Ende Oktober 2015 verlängert werden können. Es 
habe somit im vorliegenden Fall überhaupt keine Eile und keinerlei Veranlassung für einen 
rechtsmissbräuchlichen Baubeginn im Juli 2012 bestanden. Indem die Beschwerdeführer 
dennoch ohne jede Dringlichkeit im Juli 2012 mit der Ausführung des ursprünglichen Pro-
jekts begonnen hätten, hätten sie zum Ausdruck gebracht, dass sie das bewilligte Projekt 
ausführen wollten. Wie der Regierungsrat zutreffend festhalte, sei auf rund einem Drittel 
der Grundfläche der bewilligten Scheune (d.h. auf einer Fläche von ungefähr 500 m2) mit 
dem Aushub und der Erstellung der Baugrubensohle begonnen worden. Zudem sei die ge-
samte Baustelleneinrichtung für den Weiterbau vorhanden gewesen. Es sei nicht ersicht-
lich und werde vom Regierungsrat auch nicht begründet, weshalb die Beschwerdeführer 
diese Aufwendungen und Kosten hätten veranlassen sollen, wenn keine Bauabsicht be-
standen hätte. Und schliesslich könne offensichtlich keine Rede davon sein, dass die Be-
schwerdeführer die Bauausführung im Jahr 2012 freiwillig eingestellt hätten. Die Bauarbei-
ten am ursprünglichen Projekt hätten im Jahr 2012 nicht fortgeführt werden können, weil 
die Baubewilligungsbehörde die Fortführung der Arbeiten untersagt und die für die Fort-
führung der Arbeiten erforderliche Abnahme des Schnurgerüsts verweigert habe. Aus der 
Unterbrechung der Bauarbeiten könne somit in keiner Art und Weise auf eine fehlende 
Bauabsicht geschlossen werden. Im Gegenteil: Hätte die Baubewilligungsbehörde die 
Fortführung der Bauarbeiten nicht unterbunden, hätten die Beschwerdeführer im Juli 2012 
die Ausführung des ursprünglichen Projekts fortgesetzt. 
Die Beschwerdeführer bringen zudem vor, die Baubewilligungsbehörde habe ohne An-
hörung der Beschwerdeführer entschieden, dass die Voraussetzungen für eine Baufrei-


18
Urteil V 2023 58
gabe nicht erfüllt seien und in der Folge sogleich auch die Verwirkung der Baubewilligung 
verfügt. Mit diesem Vorgehen sei das rechtliche Gehör in krasser Weise verletzt worden. 
Die Verletzung des rechtlichen Gehörs wiege besonders schwer. Normalerweise entfalte 
die Verweigerung der Baufreigabe keine endgültige Wirkung. Seien die Voraussetzungen 
für eine Baufreigabe noch nicht erfüllt, weil weiterhin Unterlagen oder Angaben fehlten, 
könnten diese nachgereicht werden, woraufhin erneut über die Baufreigabe zu befinden 
sei. Im vorliegenden Fall komme die Verweigerung der Baufreigabe hingegen praktisch ei-
nem definitiven Bauabschlag gleich, weil sie indirekt die Feststellung der Verwirkung der 
Baubewilligung zur Folge habe. Ein derart schwerwiegender Entscheid dürfe nicht ohne 
vorgängige Anhörung getroffen werden. 
Wie bereits oben ausgeführt, habe das frühere Recht keine Bestimmung zum Baubeginn 
enthalten, und eine schriftliche Baufreigabe sei nach damaligem Recht nicht vorausgesetzt 
gewesen. Soweit jedoch angenommen würde, dass die Bauausführung nach Massgabe 
des neuen Rechts eine schriftliche Baufreigabe vorausgesetzt hätte, so sei diese Baufrei-
gabe spätestens mit der ebenfalls bereits erwähnten E-Mail der Baubewilligungsbehörde 
vom 6. Juni 2016 erteilt worden. Damit habe die Baubewilligungsbehörde am 28. Novem-
ber 2019 kein Recht mehr gehabt, die Fortführung der Bauarbeiten von einer erneuten 
Baufreigabe abhängig zu machen. Die Baufreigabe habe mit der Verfügung vom 6. Sep-
tember 2022 nicht verweigert werden können, weil die Baufreigabe gar nicht mehr hätte 
erteilt werden müssen.
Und schliesslich machen die Beschwerdeführer geltend, die Argumentation des Regie-
rungsrats, dass die Baufreigabe ohnehin nicht hätte erteilt werden können, weil für eine 
verwirkte Baubewilligung von vornherein keine Baubewilligung erteilt werden könne, und 
selbst wenn die Beschwerdeführer sämtliche Unterlagen eingereicht hätten, die Baufrei-
gabe nicht hätte erteilt werden können, sei in höchstem Masse widersprüchlich und miss-
bräuchlich bzw. treuwidrig. Zudem wäre die Verweigerung der Baufreigabe wegen angebli-
cher Nichterfüllung von Auflagen unzulässig gewesen – sofern eine Baufreigabe über-
haupt erforderlich gewesen wäre.
4.
4.1
Die Vorinstanzen werfen den Beschwerdeführern nicht vor, nicht rechtzeitig mit 
dem Bau bzw. nicht ernsthaft mit den Bauarbeiten begonnen zu haben, auch wenn der 
Regierungsrat in seinem Beschwerdeentscheid ausführt, die Menge des von den Be-
schwerdeführern im Jahr 2012 im Rahmen der Aushubarbeiten entfernten Erdreichs sei 


19
Urteil V 2023 58
überschaubar. Der Regierungsrat weist aber darauf hin, dass anschliessend während min-
destens elf Jahren keine weiteren Arbeiten vorgenommen worden seien. Für den Regie-
rungsrat stellt dies eine erhebliche Unterbrechung der Bauarbeiten dar, welche sachlich 
nicht gerechtfertigt sei. Zahlreiche Umstände, insbesondere die zahlreichen Projektände-
rungen, würden darauf hindeuten, dass mindestens seit der ersten Projektänderung, die 
bereits am 2. November 2011 eingereicht worden sei, kein Wille mehr bestanden habe, 
das ursprüngliche Projekt wie vorgesehen umzusetzen. Deshalb müsse die Baubewilli-
gung vom 22. September 2010 – in Übereinstimmung mit dem Gemeinderat Baar – als 
verwirkt erachtet werden.
4.2
Diesbezüglich ist Folgendes zu erwägen: Mit Schreiben vom 22. Oktober 2019 
ersuchten die Beschwerdeführer die Baubewilligungsbehörde um Baufreigabe der 
"Stammbaubewilligung Scheune" vom 22. September 2010. Am 28. November 2019 infor-
mierte die Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde Baar die Beschwerdeführer 
zusammengefasst schriftlich, dass zur Erlangung der Baufreigabe noch vier Unterlagen 
einzureichen seien: 
- ein amtlich bestätigter Situationsplan mit der eingetragenen Waldfeststellung;
- Armierungs- und Schalungspläne der geplanten neuen Jauchegrube;
- die Nährstoffbilanz nach HODUFLU und Güllenverträge;
- ein Plan für die Entwässerung des Dachwassers.
Zu diesem Zeitpunkt – im Jahr 2019, neun Jahre nach der Erteilung der Bewilligung – ging 
die Gemeinde Baar offenbar von der weiterhin bestehenden Gültigkeit der Stammbaube-
willigung aus. Auch in seiner Vernehmlassung vom 8. November 2017 im Rahmen des 
ebenfalls die vorliegenden Beschwerdeführer betreffenden Verwaltungsgerichtsbeschwer-
deverfahrens V 2017 105 hatte der Gemeinderat Baar im Übrigen vehement die Meinung 
vertreten, die Stammbaubewilligung vom 22. September 2010 sei noch gültig. Er führte 
nämlich damals aus, mit dem Bau sei im Sommer 2012 begonnen worden, und in den fol-
genden Jahren seien nicht nur Fragen des Waldabstands, sondern diverse Projektände-
rungen von den involvierten Stellen in aufwändigen Verfahren zu prüfen und zu koordinie-
ren gewesen. Dies habe der Stammbaubewilligung nicht schaden können.
Auch das Gericht erwog in seinem Urteil V 2017 105 vom 17. September 2019 in E. 4b da-
her Folgendes: "Gemäss § 7 Abs. 3 PBG trifft der Gemeinderat grundsätzlich die pla-
nungs- und baurechtlichen Entscheide für die Gemeinde und erfüllt die baupolizeilichen 
Aufgaben im ganzen Gemeindegebiet. Nachdem die Stammbaubewilligung mit dem Aus-


20
Urteil V 2023 58
hub der Baugrube und dem Setzen der Bodenplatte jedenfalls bereits in Anspruch genom-
men wurde und der Gemeinderat die bisherige Abfolge der Bauausführung mit ihren stets 
verfahrensbedingten Unterbrüchen nachvollziehbar darlegt und begründet, kann aufgrund 
der dem Gericht einzig vorliegenden Akten eine Verwirkung der Stammbaubewilligung im 
Zeitpunkt der Anhängigmachung dieses Verfahrens nicht festgestellt werden. Ohnehin 
wäre aber die Feststellung des allfälligen Untergangs oder der Verwirkung der Baubewilli-
gung 2010 bzw. allenfalls ein Baustopp infolge hingefallener Baubewilligung oder unzuläs-
siger Etappierung erst bei einer zukünftigen Wiederaufnahme der Bauarbeiten beim Ge-
meinderat Baar geltend zu machen und nicht direkt und ohne Nachweis einer konkreten 
baulichen Aktivität mittels Beschwerde beim Verwaltungsgericht. Deshalb kann auf diese 
Rügen der Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren nicht eingetreten werden."
4.3
Mit Schreiben vom 28. April 2022 gelangte die Abteilung Planung / Bau der Ein-
wohnergemeinde Baar erneut an die Beschwerdeführer, nahm Bezug auf das Schreiben 
der Abteilung Planung / Bau vom 28. November 2019 und erinnerte die Beschwerdeführer 
daran, dass zwei Punkte, die für die Erteilung der Baubewilligung benötigt würden, noch 
zu erfüllen seien. Man gebe den Beschwerdeführern noch ein letztes Mal die Möglichkeit 
bis Ende Mai 2022, alle Unterlagen wie im Schreiben vom 28. November 2019 beschrie-
ben einzureichen. Falls die Beschwerdeführer dieser Aufforderung nicht nachkämen, 
würde die Abteilung Planung / Bau das Baugesuch nicht weiterbehandeln und die Baube-
willigung vom 22. September 2010 als verwirkt erachten. Mit E-Mail vom 18. Mai 2022 an 
die Beschwerdeführer beschrieb die Abteilung Planung / Bau die nachzureichenden Unter-
lagen detaillierter und setzte eine letzte, nicht erstreckbare Frist bis zum 15. Juni 2022 – 
erneut mit der Androhung verbunden, dass, falls die Beschwerdeführer dieser Aufforde-
rung nicht nachkämen, die Abteilung Planung / Bau das Baugesuch nicht weiterbehandeln 
und die Baubewilligung vom 22. September 2010 als verwirkt erachten würde.
Am 31. Mai 2022 reichten die Beschwerdeführer die verlangten Unterlagen ein, darunter 
ein hydrogeologisches Gutachten der H.________ AG vom 23. Mai 2022 betreffend Re-
genwasser (Versickerung, Ableitung, Retention). In einer von der Abteilung Planung / Bau 
erstellten Aktennotiz über eine Besprechung vom 3. Juni 2022 wurde festgehalten, dass 
die Abteilung Planung / Bau die offenen Punkte gemäss Schreiben vom 28. April 2022 von 
Seiten der Beschwerdeführer als fristgerecht eingereicht betrachte. Die Kontrolle und Be-
willigung der Unterlagen unterliege nicht der zuletzt gesetzten Frist vom 15. Juni 2022. Vor 
der Baufreigabe müssten diese aber auf ihre Richtigkeit geprüft und genehmigt werden.


21
Urteil V 2023 58
4.4
Damit haben die Beschwerdeführer grundsätzlich die Bedingungen erfüllt, bei de-
ren Erfüllung die Abteilung Planung / Bau die Baubewilligung vom 22. September 2010 als 
nicht verwirkt erachten würde, umso mehr als die Abteilung Planung / Bau dies nicht da-
von abhängig gemacht hatte, dass die Kontrolle und Bewilligung der (fristgerecht einge-
reichten) Unterlagen zu Gunsten der Beschwerdeführer ausfallen würde. Zumindest hätte 
die Baubewilligungsbehörde den Beschwerdeführern die Möglichkeit zur Nachbesserung 
einräumen müssen. 
Die Frage, was diese chronologische Darlegung der Ereignisse für den vorliegenden Fall 
tatsächlich zur Folge hat, kann aufgrund der nachfolgenden Erwägungen jedoch offenblei-
ben.
5.
Wie erwähnt, entfällt gemäss § 46a PBG die Baubewilligung, wenn nicht innert 
zwei Jahren seit Rechtskraft mit dem Bau begonnen wird. Auf schriftliches Gesuch kann 
die Gemeindebehörde die Frist höchstens dreimal um jeweils ein Jahr verlängern. 
Weitere Bestimmungen über den Untergang einer Baubewilligung enthält das Zuger Bau-
recht nicht. Insbesondere ist die Rechtsfolge einer längeren Unterbrechung der Bauarbei-
ten – im Gegensatz zum Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht des 
Kantons Nidwalden, auf das sich das vom Regierungsrat in seinem Beschwerdeentscheid 
zitierte Urteil BGer 1C_269/2020 vom 27. Oktober 2020 bezieht –, im Zuger Baurecht nicht 
geregelt. Die Beschwerdeführer machen daher mit Recht geltend, dass eine Verwirkung 
infolge eines längeren Unterbruchs der Bauarbeiten nicht in Betracht kommt. Das PBG 
sieht diese Rechtsfolge in § 46a allein für den Fall vor, dass mit dem Bau nicht innert zwei 
Jahren seit Rechtskraft der Baubewilligung begonnen wird; vorliegend erfolgte jedoch der 
Baubeginn, wie hiervor in E. 4.1 ausgeführt, rechtzeitig. Gemäss BGer 1P.609/1994 vom 
15. Dezember 1994, in: ZBl 1995 S. 517, und BGer 1C_154/2017 vom 1. November 2017 
E. 4.3.2 bedarf die Annahme der Verwirkung der Bewilligung durch eine längere Unterbre-
chung der Bauausführung einer ausdrücklichen Grundlage im massgebenden Gesetz. 
Diese fehlt jedoch im zugerischen Recht. Demzufolge erscheint die Auffassung der Vorin-
stanzen nicht haltbar, die Stammbaubewilligung vom 22. September 2010 sei verwirkt. Al-
lenfalls wäre es der Baubewilligungsbehörde gemäss dem allgemeinen Verwaltungsrecht 
möglich gewesen, bei der hier vorhandenen mehrjährigen Einstellung der Bauarbeiten ei-
nen Widerruf der Baubewilligung und die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands 
zu prüfen oder Massnahmen nach § 69 PBG anzuordnen, was jedoch nicht erfolgte.


22
Urteil V 2023 58
Die Beschwerde erweist sich daher als begründet und ist gutzuheissen.
6.
6.1
Bei diesem Ergebnis sind die übrigen Rügen der Beschwerdeführer, die allenfalls 
ebenfalls zu einer Gutheissung der Beschwerde führen könnten, nicht mehr zu prüfen. Die 
Beschwerdeführer beantragen jedoch, die Baufreigabe sei zu erteilen. Dazu ist Nachfol-
gendes zu erwägen.
6.2
Gemäss § 46b Abs. 1 PBG gestattet die rechtsgültige Baubewilligung den soforti-
gen Baubeginn, wenn Bedingungen und Auflagen nichts anderes vorsehen. Sofern vor 
Baubeginn insbesondere technische Belange erfüllt sein müssen, sind sie der zuständigen 
gemeindlichen Dienststelle nachzuweisen. Bei erbrachtem Nachweis gestattet die ge-
meindliche Dienststelle selber den Baubeginn als schriftliche Mitteilung oder sie erwirkt ei-
nen Entscheid der zuständigen Behörde (Abs. 2). Paragraf 46b PBG trat am 1. Januar 
2012 in Kraft. Davor war keine behördliche Feststellung, dass dem Baubeginn keine Hin-
dernisse mehr entgegenstehen, erforderlich. 
6.3
In der Baubewilligung vom 22. September 2010 ist unter dem Titel "2. Spezielle 
Bedingungen und Auflagen" in Ziffer 2.2 ("Kanalisation") u.a. festgehalten, aus den Plan-
unterlagen sei ersichtlich, dass das Meteorwasser von den Dachflächen gefasst und an-
schliessend versickert werden solle. Gemäss dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) 
sei eine Versickerung in diesem Gebiet kaum möglich. Es sei deshalb vor Baubeginn zu 
prüfen, ob die vorgesehene Versickerung von unverschmutztem Meteorwasser ausführbar 
sei. Sollte sich zeigen, dass versickert werden könne, sei die Dimensionierung der Versi-
ckerungsanlage in einem Plan aufzuzeigen und der Abteilung Planung / Bau zur Bewilli-
gung nachzureichen. Ansonsten sei das Meteorwasser, in Absprache mit dem Kantons-
forstamt und der Abteilung Planung / Bau, in den G.________bach einzuleiten.
6.4
Zunächst ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass § 46b PBG erst am 1. Januar 
2012 in Kraft trat. Zu diesem Zeitpunkt war die Baubewilligung vom 22. September 2010 
bereits rechtskräftig. Davor gab es keine Bestimmung betreffend den Baubeginn. Einen 
Vorbehalt betreffend eine schriftliche Baufreigabe enthält die Baubewilligung vom 22. Sep-
tember 2010 zudem nicht. Die Beschwerdeführer waren daher grundsätzlich berechtigt, 
mit dem Bau zu beginnen – auch ohne, dass die Prüfung der Ausführbarkeit der vorgese-
henen Versickerung von unverschmutztem Meteorwasser bereits abgeschlossen war. Wie 
hiervor ausgeführt, erfolgte der Baubeginn denn auch, und zwar so, dass die Baubewilli-


23
Urteil V 2023 58
gung nicht verwirkte. Zum Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung waren die Verord-
nung zum Planungs- und Baugesetz (V PBG; BGS 721.111) in der Fassung vom 16. No-
vember 1999 (Stand 7. Juni 2003) und das PBG in der Fassung vom 26. November 1998 
(Stand 1. Januar 2007) anwendbar. In der damals geltenden Fassung war im Zusammen-
hang mit dem Baubeginn bzw. der anschliessenden Bauausführung in § 25 aV PBG ledig-
lich geregelt, dass die Baukontrollen mit der Baubewilligung im Voraus für bestimmte Bau-
abschnitte festzulegen seien. In der Baubewilligung vom 22. September 2010 wurde denn 
auch definiert, welche Kontrollen durchgeführt werden müssen. Eine schriftliche Baufrei-
gabe wurde jedoch wie erwähnt nicht vorbehalten.
Das Gericht sieht nach der inzwischen erfolgten vertieften Prüfung der Beschwerdesache 
auch keinen Grund, warum heute nachträglich eine ausdrückliche Baufreigabe erfolgen 
sollte. Eine Baufreigabe war zum damaligen Zeitpunkt nicht erforderlich, die Beschwerde-
führer haben zulässigerweise mit dem Bau begonnen, und eine Verwirkung der Baubewilli-
gung ist nicht eingetreten. Die Beschwerdeführer können daher grundsätzlich mit den Bau-
arbeiten weiterfahren. Selbstverständlich sind die Auflagen gemäss der Baubewilligung 
vom 22. September 2010 weiterhin zu erfüllen, soweit dies nicht bereits erfolgt ist. Dazu 
gehört insbesondere entweder die Vornahme der Prüfung, ob eine Versickerung des von 
den Dachflächen stammenden Meteorwassers möglich ist und ihr die Baubewilligungs-
behörden zustimmen können, oder ob das Meteorwasser in Absprache mit dem Kantons-
forstamt und der Abteilung Planung / Bau der Einwohnergemeinde Baar in den 
G.________bach eingeleitet werden soll. Einen dritten Weg, wie mit dem fraglichen Mete-
orwasser umgegangen werden soll, kann das Gericht nicht erkennen. Jedenfalls ist das 
Gericht der Meinung, dass die Klärung der Frage, welche der beiden Varianten tatsächlich 
umgesetzt werden soll, keinen Grund dafür bildet, mit den begonnenen Bauarbeiten nicht 
weiterzufahren, falls die Beschwerdeführer ihr am 22. September 2010 bewilligtes Baupro-
jekt zu Ende führen möchten. Wie ausgeführt, bedarf es dafür keiner nachträglichen aus-
drücklichen Baufreigabe. Für die Durchsetzung der mit der Baubewilligung verbundenen 
Auflagen stehen den Baubewilligungsbehörden im Übrigen andere Massnahmen zur Ver-
fügung. Sollten die Überprüfungen betreffend den Umgang mit dem Meteorwasser zum 
Ergebnis führen, dass weder eine Versickerung möglich ist noch eine allenfalls erforderli-
che Ausnahmebewilligung für die Einleitung des Wassers in eine Retentionsanlage und ei-
nen Vorfluter bzw. anschliessend in den G.________bach erteilt werden kann, oder die 
Beschwerdeführer verfrüht Vorkehrungen in Richtung einer der beiden Varianten treffen, 
haben sie die Folgen von allenfalls unnötigerweise bereits vorgenommenen Bauarbeiten 
selbst zu tragen.


24
Urteil V 2023 58
7.
Zusammengefasst erweist sich die Beschwerde als begründet und ist gutzuheis-
sen. Der Beschluss des Regierungsrats des Kantons Zug vom 23. Mai 2023 und die Ver-
fügung des Gemeinderats Baar vom 6. September 2022 sind aufzuheben. Es ist festzu-
stellen, dass für die Weiterführung der Bauarbeiten gemäss Stammbaubewilligung vom 
22. September 2010 keine ausdrückliche Baufreigabe erforderlich ist. 
8.
8.1
Gemäss § 23 Abs. 1 Ziff. 3 VRG trägt im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht 
die unterliegende Partei die Kosten. Die entscheidende Behörde belastet dem Gemeinwe-
sen, dem sie angehört, keine Kosten (§ 24 Abs. 1 VRG). Den übrigen Gemeinwesen so-
wie deren Behörden werden Kosten auferlegt, wenn sie am Verfahren wirtschaftlich inter-
essiert sind oder zum Verfahren durch einen groben Verfahrensmangel oder durch eine 
offenbare Rechtsverletzung Anlass gegeben haben (§ 24 Abs. 2 VRG). Die Voraussetzun-
gen von § 24 Abs. 2 VRG sind nicht erfüllt, weshalb auch dem Gemeinderat Baar keine 
Verfahrenskosten auferlegt werden. 
Als unterliegende Partei im Zwischenverfügungsverfahren betreffend Baustopp (Verfügung 
vom 18. Oktober 2023) sind den Beschwerdeführern die entsprechenden Verfahrenskos-
ten von Fr. 500.– aufzuerlegen und mit dem geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. 
Fr. 3'500.– sind den Beschwerdeführern zurückzuerstatten.
8.2
Im Rechtsmittelverfahren ist der ganz oder teilweise obsiegenden Partei zulasten 
der unterliegenden Partei eine Parteientschädigung nach Massgabe ihres Obsiegens zu-
zusprechen (§ 28 Abs. 2 VRG). Die von einem Rechtsanwalt vertretenen Beschwerdefüh-
rer obsiegen vollständig. Die unterliegenden Beschwerdegegner haben den Beschwerde-
führern somit eine Parteientschädigung auszurichten, welche ermessensweise auf 
Fr. 6'000.– (inkl. MWST und Barauslagen) festgesetzt wird, wovon der Gemeinderat Baar 
und der Regierungsrat des Kantons Zug je Fr. 3'000.– zu übernehmen haben.


25
Urteil V 2023 58
Demnach erkennt das Verwaltungsgericht:
__________________________________
1.
In Gutheissung der Beschwerde werden der Beschluss des Regierungsrats des 
Kantons Zug vom 23. Mai 2023 und die Verfügung des Gemeinderats Baar vom 
6. September 2022 aufgehoben.
2.
Für die Weiterführung der Bauarbeiten gemäss Stammbaubewilligung vom 
22. September 2010 ist keine ausdrückliche Baufreigabe erforderlich. 
3.
Den Beschwerdeführern werden Verfahrenskosten von Fr. 500.– auferlegt. Vom 
geleisteten Kostenvorschuss werden ihnen Fr. 3'500.– zurückerstattet.
4
Die Beschwerdegegner haben den Beschwerdeführern eine Parteientschädigung 
von je Fr. 3'000.– (inkl. MWST und Barauslagen) zu bezahlen.
5.
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der schriftlichen Eröffnung 
beim Schweizerischen Bundesgericht in Lausanne Beschwerde in öffentlich-recht-
lichen Angelegenheiten eingereicht werden.
6.
Mitteilung an den Rechtsvertreter der Beschwerdeführer (im Doppel), an den Ge-
meinderat Baar, an den Regierungsrat des Kantons Zug (dreifach), an das Bun-
desamt für Raumentwicklung, Bern, sowie zum Vollzug von Ziffer 3 des Disposi-
tivs an die Finanzkontrolle des Kantons Zug (nur Dispositiv). 
Zug, 14. Mai 2024
Im Namen der
VERWALTUNGSRECHTLICHEN KAMMER
Der Vorsitzende
Der Gerichtsschreiber
versandt am