vs_gerichte · A1 13 229 · 2013-11-22 · de
Arbeitsvergebung & Berufsreg.
Arbeitsvergebung & Berufsreg.

A1 13 229 URTEIL VOM 22. NOVEMBER 2013 Kantonsgericht Wallis Öffentlichrechtliche Abteilung Es wirken mit: Jean-Pierre Zufferey, Präsident, Jean-Bernard Fournier und Thomas Brunner, Richter, sowie Dr. Nadja Schwery, Gerichtsschreiberin, in Sachen X_________AG, vertreten durch Rechtsanwälte A_________, B_________ und C_________ gegen EINWOHNERGEMEINDE D_________ Y_________ AG (Arbeitsvergabe) Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid vom 14. Februar 2013.

A1 13 229 
 
 
URTEIL VOM 22. NOVEMBER 2013 
 
in Sachen 
 
gegen 


- 2 - 
 
Sachverhalt 
 
A. Die Einwohnergemeinde D_________ (Gemeinde) schrieb im Amtsblatt Nr. xxx im 
offenen Verfahren diverse Belagsarbeiten für den Unterhalt der Gemeindestrassen für 
die Jahre 2013, 2014 und 2015 aus. Die Arbeiten umfassen insbesondere das Anpas-
sen der Schachtdeckel und Rinnen, die Belagsarbeiten mit Feinplanie und das Aus-
wechseln der Fundationsschicht. Angebote für das Beschaffungsobjekt waren bis am 
25. Januar 2013 bei der Vergabestelle einzureichen. Es wurde darauf hingewiesen, 
dass nur „vollumfassende“ Angebote angenommen würden und das Leistungsver-
zeichnis vollständig abzugeben sei. Die Vergabestelle publizierte sodann als Zu-
schlagskriterien den Angebotspreis mit 50 % (tiefstes Angebot: 6 Punkte), die Qualität 
mit 30 % (Plausibilität der Preise, eingesetztes Personal [Schlüsselpersonal], Maschi-
nen und Geräte, Transporte) und Termine mit 20 % (den Beilagen werde entnommen, 
„welche Ressourcen der Unternehmer für die Einhaltung der kurzen Bauzeiten … ein-
setze“ [Personal, Maschinen und Geräte]). Bei den beiden letzten Kriterien war jeweils 
aufgeführt: „Zudem werden die in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen 
berücksichtigt“ (NPK xxx). 
B. Die Offertöffnung fand am 29. Januar 2013 statt und es wurden 3 Eingaben 
registriert. Die Bewertungstabelle des beigezogenen Ingenieurbüros ergab folgendes 
Bild: 
 
 
 
 
Auswahlkriterien 
 
 
 
 
Preis
 
Qualität
 
Erfahrung der 
vergangenen Jahre
Plausibilität der 
Preise 
Termine 
 
Erfahrung der 
vergangenen Jahre 
Kenntnisse der 
Ausführungs-
bedingungen 
Total 
 
 
Gewichtung
50 % 
Gewichtung
30 % 
Gewichtung 
20 % 
Unternehmer 
Offertsumme 
inkl. Rabatt und MWSt. 
ohne Skonto 
% 
Note 
Punkte 
Note 
Punkte 
Note 
Punkte 
Punkte 
Rang 
X_________ AG 
CHF 1'419'909.50 
100 % 
6.00 
3.00 
2.00 
0.60 
3.50 
0.70 
4.30 
2 
Y_________ AG 
CHF 1'494'487.80 
105.25 % 
3.45 
1.73 
5.00 
1.50 
5.50 
1.10 
4.33 
1 
E_________ AG 
CHF 1'521'080.90 
107.13 % 
2.55 
1.27 
5.50 
1.65 
5.50 
1.10 
4.02 
3 
Mittelwert Angebote 
MP 1 
CHF 1'478'492.73 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
günstiges Angebot 
CHF 1'419'909.50 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund dieser Bewertung vergab die Gemeinde am 14. Februar 2013 die ausge-
schriebenen Arbeiten an die Y_________ AG (Zuschlagsempfängerin) und eröffnete 
den Vergabeentscheid den Anbietern schriftlich am 22. Februar 2013 sowie im Amts-
blatt Nr. xxx. 


- 3 - 
C. Gegen diesen Vergabeentscheid erhob die X_________AG (Beschwerdeführerin) 
am 11. März 2013 Verwaltungsgerichtsbeschwerde bei der öffentlichrechtlichen Abtei-
lung des Kantonsgerichts und stellte folgende Begehren: 
"5.1 Aufschiebende Wirkung 
 
Der vorliegenden Beschwerde wird aufschiebende Wirkung erteilt. 
 
 5.2 Hauptbegehren 
 
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Zuschlag für Unterhalt/Erhaltung Ge-
meindestrassen D_________, Belagsarbeiten 2013-2015, wird im Sinne der rechtli-
chen Ausführungen der Beschwerdeführerin, der Firma X_________ AG, Aktienge-
sellschaft mit Sitz in F_________ erteilt. 
 
 5.3 Eventualbegehren 
 
In Aufhebung der Zuschlagsverfügung wird die Beschwerde gutgeheissen unter 
gleichzeitiger Rückweisung mit verbindlichen Weisungen an die Vergabestelle. 
 
 5.4 Kosten 
 
Die Kosten von Verfahren und Entscheid gehen zu Lasten der Einwohnergemeinde 
D_________, allenfalls weiterer Verfahrensbeteiligter, welche gleichzeitig der Be-
schwerdeführerin eine durch das Gericht festzusetzende, angemessene Parteient-
schädigung zu entrichten haben.“ 
 
Die Beschwerdeführerin rügte, ihre Herabstufungen beim Kriterium „Qualität“ mit der 
Note 2.0 (gegenüber der Zuschlagsempfängerin mit 5) und beim Kriterium „Termine“ 
mit der Note 3.50 (gegenüber der Zuschlagsempfängerin mit 5.50) seien sachlich nicht 
nachvollziehbar und beruhten auf sachfremden Überlegungen. Die Gemeinde berufe 
sich auf zwei Ereignisse bei Belagsarbeiten ihrer Firma in den vergangenen Jahren, 
die weder auf die termingerechte noch auf die mangelfreie Arbeitsausführung einen 
Einfluss gehabt hätten. Bei den sich jährlich wiederholenden Belagsarbeiten handle es 
sich nicht um eine komplexe Ausschreibung, weshalb die Gewichtung beim Preiskrite-
rium mindestens sechzig Prozent betragen müsste. Die Erfahrungen (in den letzten 
Jahren) könnten nur dem Vorliegen von Referenzen entsprechen. Bei den Unterkrite-
rien würde sowohl bei der Ausschreibung als auch bei der Evaluation die Gewichtung 
fehlen. Zudem sei die Bewertung der einzelnen Unterkriterien nicht erfolgt und es sei 
ein neues Unterkriterium „Ausführungsbedingungen“ eingebracht worden. Die Bewer-
tungen seien willkürlich und ausserhalb des Ermessens der Vergabestelle. Dies stehe 
in krassem Gegensatz zu den letzten acht Bewertungen der letzten Jahre, bei denen 
sie sieben Mal die Maximalnote erhalten habe. Ein Materialbewirtschaftungsareal stehe 
weiterhin zur Verfügung, obwohl für ein zugemietetes Grundstück zwischenzeitlich eine 
Drittverwendung erfolgt sei. 
D. Die Beschwerde wurde am 12. März 2013 an die Gemeinde und die Zu-
schlagsempfängerin zur Vernehmlassung weitergeleitet, und zwar verbunden mit dem 
Hinweis, dass alle Vollziehungsvorkehren (insbesondere der Vertragsabschluss betref-
fend die Arbeitsvergabe) zu unterlassen seien. Die Gemeinde beantragte in ihrer Ver-
nehmlassung vom 3. April 2013 die Abweisung der Beschwerde. Die Vergabe sei im 
Rahmen ihres Ermessens erfolgt. Neben dem Preis werde die Qualität und die Erfah-
rung der vergangenen Jahre zunehmend bei der Bewertung einbezogen. Gegen die 
Vergabekriterien seien keine Einwände erhoben worden, weshalb die heutige Kritik 
gegen das Preiskriterium ins Leere laufe. Die eingereichten Angebote seien nach einer 
wissenschaftlichen Methode bewertet worden. Im Unterkriterium „Preisplausibilität“ sei 


- 4 - 
geprüft worden, wie gross die finanziellen Auswirkungen bei möglicher Änderung der 
prognostizierten Quantitäten seien. Bei einzelnen Positionen seien die Einheitspreise 
der Beschwerdeführerin teilweise drei- bis viermal höher als bei der Konkurrenz. Dies 
könne bei Mengenänderungen zu markanten Mehrkosten führen. Die Verfügbarkeit 
von Personen und Maschinen sei bei der Beschwerdeführerin limitierter als bei der Zu-
schlagsempfängerin. Die Zuschlagsempfängerin, welche für den maschinellen Belags-
einbau auf einen Unterakkordanten zurückgreifen könne, habe grössere Personalres-
sourcen in D_________. Die gemachten Erfahrungen mit der Beschwerdeführerin in 
den letzten Jahren seien „alles andere als zufriedenstellend“ gewesen und hätten für 
die Gemeindeangestellten einen Mehraufwand verursacht. Die Erfahrungen seien in 
die Gewichtung eingeflossen. Die Zuschlagsempfängerin und ihre Unterakkordantin 
hätten in D_________ eigene Werkhallen und Umschlagplätze, während der Um-
schlagplatz der Beschwerdeführerin nicht gesichert sei. Beim Terminkriterium sei be-
rücksichtigt worden, dass die Beschwerdeführerin in den letzten Jahren die abgemach-
ten Termine oftmals einseitig geändert habe, was zu unnötigen Schwierigkeiten beim 
Gemeindepersonal und den Anwohnern geführt habe. Demgegenüber sei die Einhal-
tung der Termine und Zeitvorgaben bei der Zuschlagsempfängerin in den letzten Jah-
ren in keiner Hinsicht beanstandet worden. 
Gleichentags reichte das von der Gemeinde beigezogene Ingenieurbüro die Original-
Angebote der drei Unternehmungen und den Bewertungsbericht ein. 
E. Nach der Akteneinsichtnahme vom 18. April 2013 reichte die Beschwerdeführerin 
am 3. Mai 2013 eine Replik ein und stellte die Anträge, es sei die Zuschlagsempfänge-
rin in Gutheissung der Beschwerde vom Verfahren auszuschliessen und es sei ihr der 
Zuschlag der Arbeitsvergabe zu erteilen. Die Zuschlagsempfängerin habe die Aus-
schreibungsunterlagen eigenmächtig abgeändert, indem sie für Arbeitsunterbrüche ei-
ne Entschädigung verlange. Bei der Prüfung der Preisauswirkungen seien einzelne, 
willkürliche Positionen herausgegriffen und zu Lasten der Beschwerdeführerin negativ 
bewertet worden. Falsche Annahmen der Bauherrschaft könnten nicht über die Leis-
tungseinheiten des Leistungsverzeichnisses im Rahmen der Bewertung zum Nachteil 
eines Anbieters aufgerechnet werden. Unklarheiten seien durch schriftliche Bestäti-
gungen zu bereinigen. Einzig bei der Position Risssanierung habe die Vergabestelle 
die richtige Frage aufgeworfen, ob bei den sehr tiefen Anbietern die Arbeiten fachge-
recht ausgeführt würden, selbst wenn die tiefen Einheitspreise nicht kostendeckend 
seien. Die Zuschlagsempfängerin sei nicht entsprechend den ISO-Richtlinien zertifi-
ziert. Die für Grossbaustellen aufgeführten Geräte und Maschinen seien in den Bewer-
tungsunterlagen nicht aufgeführt und dementsprechend bei der Bewertung auch nicht 
berücksichtigt worden. Die Bewertung sei deshalb nicht objektiv, transparent und 
nachvollziehbar. Der Schwarzdeckenfertiger der Zuschlagsempfängerin mit einer Brei-
te von maximal 2.5 m sei bezüglich Qualität und Leistungsfähigkeit einer entsprechen-
den Maschine bis zu 6 m bei ihr eindeutig unterlegen. Die Bewertung sei falsch, da bei 
der Zuschlagsempfängerin zu viele Geräte angerechnet und bei ihr Geräte und Fach-
arbeiter vergessen worden seien. Die behauptete schlechte Erfahrung sei objektiv 
durch keine einzige Beanstandung, Mängelrüge oder Reklamation belegt. Trotz einer 
umfassenden Referenzliste sei sie schlecht benotet worden. Bereits eine Benotung von 
2.50 anstatt 2.0 hätte dazu geführt, dass sie den Zuschlag erhalten hätte. Auf Grund 


- 5 - 
der parallelen Ausschreibung der Baumeisterarbeiten sei es möglich, dass sowohl die 
Aushubarbeiten als auch das Einbringen von Kiesgemisch über die Baumeisterarbeiten 
und nicht über die Belagsarbeiten abgewickelt würden. Sie besitze eine „extreme Er-
fahrung“ für Belagsarbeiten, während die Zuschlagsempfängerin nur drei Einzelbau-
stellen des vergangenen Jahres aufgelistet habe. Zusammenfassend hält sie fest, dass 
die Gemeinde bei der Bewertung der „Qualität“ und „Termine“ die gesetzlichen Vorga-
ben des Vergaberechts, insbesondere in Bezug auf das Gebot der Transparenz und 
der Gleichbehandlung, verletzt habe. Zudem überschreite die Gemeinde ihr Ermessen 
in missbräuchlicher Weise, was eine Rechtsverletzung darstelle. 
F. Die Gemeinde duplizierte innert der erstreckten Frist am 3. Juni 2013 und 
beantragte die Abweisung der weiteren Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin. Auf 
Grund der schlechten Erfahrungen im Jahre 2010 sowie des zerrütteten Vertrauensver-
hältnisses sei ein Ausschluss der Beschwerdeführerin vom Vergabeverfahren in 
Erwägung gezogen worden. Die aufgeworfenen Ansprüche für Arbeitsunterbrüche sei-
en gemäss den Bestimmungen der SIA-Norm 118 zu entschädigen. Im Angebot der 
Beschwerdeführerin seien mehrfach höhere Einheitspreise ausgemacht worden, so 
dass deren Auswirkungen bei möglichen Mengenänderungen überprüft worden seien. 
In den Submissionsunterlagen sei kein Qualitätsmanagement entsprechend der ISO-
Richtlinien verlangt worden. Alle Anbieter seien aber in der ständigen Liste des 
Kantons eingetragen. Die Zuschlagsempfängerin habe im Angebot offen dargelegt, 
dass die Belagsarbeiten mit einem Subunternehmer ausgeführt würden, dessen 
Belagseinbaumaschinen verfügbar und bei der Bewertung berücksichtigt worden seien. 
Der Einsatz vom Belagsfertiger von 6 m Breite und von Vibrowalzen sei fraglich in 
D_________. Die verschiedenen hinterlegten eingeschriebenen Briefe würden die 
schlechten Erfahrungen mit der Beschwerdeführerin belegen. Die Zuschlagsempfän-
gerin habe für die Gemeinde in den beiden letzten Jahren bereits Belagsarbeiten „zur 
vollen Zufriedenheit“ ausgeführt. Bei den gleichzeitig mit den Belagsarbeiten 
ausgeschriebenen Baumeisterarbeiten seien teilweise identische Positionen zu finden, 
jedoch seien keine Belagsarbeiten vorgesehen. Die Arbeitsvorbereitung und die 
Terminplanung seien anspruchsvoll und von den beauftragten Firmen werde Flexibilität 
verlangt. 
G. Darauf antwortete die Beschwerdeführerin mit Stellungnahme vom 21. Juni 2013 
und 
hielt 
fest, 
die 
einseitige 
Änderung 
des 
Vertragsinhalts 
durch 
die 
Zuschlagsempfängerin sei weder mit der NPK-Position xxx noch mit Art. 58 der SIA-
Norm 118 identisch. Das geänderte Zuschlagskriterium „Preis-Plausibilität“ sei in den 
Ausschreibungsunterlagen nicht angegeben. Bezüglich des Maschinenparks sei sie 
willkürlich tiefer eingestuft worden als die Zuschlagsempfängerin. Bei der Bewertung 
des Personal-Einsatzes ergebe sich, dass die von der Zuschlagsempfän-gerin 
beigezogene Unterakkordantin nicht dieselben Möglichkeiten und Mittel besitze wie sie. 
Die hinterlegten Korrespondenzen der Probleme bei den Abrechnungen seien für die 
Qualität der Werkausführung nicht relevant. In all den Jahren der Arbeitsaus-führung 
sei nie eine Mängelrüge erhoben oder die Ausführung von Nachbesserungs-arbeiten 
geltend gemacht worden. Die Qualität und die Referenzen seien objektiv zu bewerten. 


- 6 - 
H. Die Gemeinde reichte alsdann am 19. August 2013 eine ergänzende 
Vernehmlassung ein und gab zu den einzelnen Problemkreisen eine weitere Stellung-
nahme ab. Abschliessend hielt sie fest, dass nicht die Qualität des Endproduktes der 
Beschwerdeführerin in Frage gestellt werde, sondern die zeitaufwendigen Massnah-
men der Bauabteilung für die Arbeiten der Beschwerdeführerin berücksichtigt worden 
seien. Hierzu antwortete die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 20. August 2013, 
dass damit die Gemeinde zugebe, dass die Herabstufung weder mit der Qualität noch 
mit den Terminen der Arbeitsausführung zu tun habe, sondern sich einzig in unzu-
lässiger Weise auf die eigenen Erfahrungen der Gemeinde während den vergangenen 
Jahren stütze. 
Es wurden keine weiteren Rechtsschriften eingereicht. Die Zuschlagsempfängerin liess 
sich im gesamten Verfahren nicht vernehmen. Weitere Sachverhaltsdarstellungen, Par-
teibehauptungen sowie Begründungen sind, soweit rechtlich von Bedeutung, in den 
nachfolgenden Erwägungen aufgeführt. 
 
Erwägungen 
 
1. Der Entscheid der Gemeinde ist eine Verfügung im Sinne von Art. 15 des Gesetzes 
betreffend den Beitritt des Kantons Wallis zur Interkantonalen Vereinbarung über das 
öffentliche Beschaffungswesen vom 8. Mai 2003 (GIVöB; SGS/VS 726.1) und damit 
auch gemäss Art. 5 des Gesetzes über das Verwaltungsverfahren und die Verwal-
tungsrechtspflege vom 6. Oktober 1976 (VVRG; SGS/VS 172.6), gegen die innert 
10 Tagen beim Kantonsgericht Beschwerde eingereicht werden kann (Art. 16 GIVöB; 
Art. 15 der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 
25. November 1994/15. März 2001 [IVöB; SGS/VS 726.1]). Die Vergabestelle ist eine 
Auftraggeberin im Sinne von Art. 6 Abs. 1 lit. b GIVöB und sie hat das offene Verfahren 
nach Art. 9 GIVöB gewählt. Das GIVöB und die kantonale Verordnung über das öffent-
liche Beschaffungswesen vom 11. Juni 2003 (VöB; GS/VS 726.100) sind vorliegend 
anwendbar. 
1.1 Die Beschwerdeführerin liegt preislich an erster Stelle und ist als Adressatin der 
Verfügung vom 14. Februar 2013 in ihrer Rechtsstellung betroffen. Sie ist somit durch 
die angefochtenen Anordnungen berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an de-
ren Aufhebung oder Änderung, so dass sie nach Art. 80 Abs. 1 lit. a und 44 VVRG zur 
Beschwerdeführung legitimiert ist. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Be-
schwerde ist einzutreten (Art. 16 Abs. 2 GIVöB, Art. 80 Abs. 1 lit. b und c und 
48 VVRG). 
1.2 Dem Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung wurde provisorisch am 
12. März 2013 stattgegeben und es wird mit dem vorliegenden materiellen Entscheid 
gegenstandslos. 
1.3 Aus Art. 16 IVöB bzw. Art. 16 GIVöB leitet das Kantonsgericht in ständiger Recht-
sprechung ab, dass die Beschwerdeinstanz nicht von Amtes wegen eine angefochtene 


- 7 - 
Verfügung auf allfällige Sachverhaltsmängel oder Rechtswidrigkeiten überprüft, son-
dern dass der Beschwerdeführer darlegen muss, inwiefern die Verfügung mangelhaft 
sein soll. Den Vergabebehörden kommt bei der Festlegung der für den Zuschlag mas-
sgeblichen Kriterien, dann aber auch bei deren Gewichtung und Bewertung ein erheb-
licher Beurteilungsspielraum zu (ZBl 2000, S. 267; Urteile des Bundesgerichts 
2P.230/2006 vom 5. März 2007 E. 3.2 und 2P.193/2006 vom 29. November 2006 
E. 1.4; Urteile des Kantonsgerichts A1 09 107 vom 31. Juli 2009 und A1 08 164 vom 
28. November 2008). Solange ihre Überlegungen mit den zu beachtenden Vorschriften 
in Einklang stehen und objektiv nachvollziehbar erscheinen, greift das Gericht nicht ein, 
da es lediglich eine Kontrolle von Rechtsverletzungen vornehmen kann, die sich beim 
Ermessen auf die Überschreitung oder den Missbrauch beschränken muss und die 
Angemessenheit nicht einbeziehen kann. Praktisch ist die Kognition des Gerichts in-
soweit auf Willkür beschränkt (vgl. BGE 125 II 86 E. 6; Urteile des Bundesgerichts 
2D_2/2013 vom 18. Juni 2013 E. 3.2; 2D_34/2010 vom 23. Februar 2011 E. 2.1 und 
2P.85/2001 vom 6. Mai 2002 E. 3.2). 
2. Die Beschwerdeführerin macht der Zuschlagsempfängerin zunächst zum Vorwurf, 
dass sie im Rahmen ihrer Offerte eklatant von den Ausschreibungsunterlagen abgewi-
chen sei (Replik der Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2013 Ziff. 19 S. 3). Die Gemeinde 
stellt dies jedoch in Abrede und will den Zuschlagsentscheid aufrecht erhalten (Duplik 
der Gemeinde vom 3. Juni 2013 Ziff. 20 S. 2). Im Einzelnen: 
2.1 Die Gemeinde bestimmt in ihren Ausschreibungsunterlagen was folgt: 
 NPK xxx: 
 
„Sämtliche im Kapitel 102 aufgeführten Leistungen, welche in die Einheitspreise ein-
zurechnen sind, gelten auch in den Angebotspreisen für Regiearbeiten als einge-
rechnet. Es werden keine zusätzlichen Entschädigungen bezahlt.“ 
 
 NPK xxx: 
 
„Bauzeiten: Durch eingeschränkte Bau- und Aushubzeiten. Lärm und Einsatz von 
Baumaschinen, sowie das kommunale Lärmbekämpfungsreglement (Beilage 2). Be-
hinderungen und Mehraufwendungen sind in die Angebotspreise einzurechnen. Es 
werden keine Wartezeiten entschädigt.“ 
 
2.2 Die Zuschlagsempfängerin hält ihrerseits unter Ziff. 6.1 ihres Technischen Berichts 
fest: 
 Allgemeines 
 
„Bei Arbeitsunterbrüchen, Verzögerungen und Umänderungen, die nicht auf das 
Verschulden des Unternehmers zurückzuführen sind, wird die Miete für die Installa-
tionen und alle übrigen Mehraufwendungen nach den Ansätzen des Schweizeri-
schen Baumeisterverbandes dem Bauherrn in Rechnung gestellt. Dies kann nach 
Ausmass oder in Regie erfolgen.“ 
 
2.3 Die Beschwerdeführerin stellt sich auf den Standpunkt, dass die Zuschlags-
empfängerin damit den Vertragsinhalt einseitig abgeändert habe. Dies sei ein gesetzli-
cher Ausschliessungsgrund, zumal es sich bei der Formulierung nicht um eine Variante 
handle (Vernehmlassung der Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2013 S. 3 Ziff. 21 und 
4.2). Der Vorbehalt habe vertragsrechtlich wesentliche Auswirkungen auf die Wer-
klohnforderung in Zusammenhang mit dem Vorhalten von Installationen und allen übri-
gen Mehraufwendungen (Vernehmlassung der Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2013 
Ziff. 4.2). Deshalb sei die Zuschlagsempfängerin aus dem Verfahren auszuschliessen 


- 8 - 
und der Beschwerdeführerin als Zweitplatzierte der Zuschlag zu erteilen. Die Gemein-
de rechtfertigt den Zuschlag an die Zuschlagsempfängerin damit, dass die von der Be-
schwerdeführerin angesprochenen Punkte des Technischen Berichts den Art. 58 ff. der 
SIA-Norm 118 entsprächen (dazu und zum Folgenden vgl. die Vernehmlassung der 
Gemeinde vom 3. Juni 2013 S. 2 zu Ziff. 20). Arbeitsunterbrüche, Verzögerungen und 
Umänderungen, die nicht auf das Verschulden des Unternehmers zurückgeführt wer-
den könnten, seien gemäss SIA-Norm 118 zu entschädigen. Darunter würden Mass-
nahmen für den G_________-Marathon, die H_________, Überflutung bei Hochwasser 
etc. fallen. Als Unternehmen seien solche Massnahmen weder vorausseh- noch kalku-
lierbar. Es sei deshalb korrekt, dass gemäss der geltenden SIA-Norm 118 solche Leis-
tungen entschädigt würden. Im Gegensatz zu den unter Ziff. 20 erwähnten Ereignissen 
würden keine zusätzlichen Entschädigungen wegen schlechtem Wetter, Aufrechterhal-
tung des Verkehrs, Erschwernisse wegen Personendurchgang, Wartezeiten wegen der 
Durchfahrt des Ortsbusses etc. entrichtet (Vernehmlassung der Gemeinde vom 3. Juni 
2013 S. 2 zu Ziff. 21). Die Beschwerdeführerin hielt in ihrer Beschwerde vom 21. Juni 
2013 (S. 2 Ziff. 2.2) daran fest, dass die Ausführungen der Gemeinde unbehelflich sei-
en und die Zuschlagsempfängerin den Vertragsinhalt einseitig abgeändert habe. Die 
Gemeinde ihrerseits führte in ihrer Stellungnahme vom 19. August 2013 (S. 2) aus, 
dass die SIA-Norm 118 integrierender Bestandteil des Leistungsverzeichnisses sei - 
die Zuschlagsempfängerin habe den Vertragsinhalt nicht abgeändert. 
2.4 Die Ausschreibungsunterlagen bestimmen auf S. 16 (NPK xxx): 
 NPK xxx: 
 
„Als vereinbart gilt die am Vertragsdatum in Kraft stehende Ausgabe (Norm SIA 118, 
Art. 19).“ 
 
2.5 Die SIA-Norm 118 normiert die Bestandteile und Rangordnung der Ausschrei-
bungsunterlagen in Art. 7, das Verhältnis des Angebots des Unternehmers zu den Aus-
schreibungsunterlagen in Art. 16 und die Rangordnung der Vertragsbestandteile in 
Art. 21. Zur Vergütung nach den vorliegend interessierenden Einheitspreisen hält die 
SIA-Norm 118 Folgendes fest: 
 
Art. 38 
„Einheits-, Global- und Pauschalpreise 
Allgemeines 
 
1 
Für die Vergütung der Leistungen des Unternehmers sollen nach Möglichkeit entwe-
der Einheitspreise, Globalpreise oder Pauschalpreise vereinbart werden. Diese Prei-
se sind unter Vorbehalt von Abs. 3 feste Preise. 
 
2 
Sind Arbeitsaufwand oder Kosten grösser als beim Vertragsabschluss vorgesehen, 
so hat der Unternehmer kein Recht auf Erhöhung des vereinbarten Einheits-, Global- 
oder Pauschalpreises; andererseits kann er diesen Preis auch verlangen, wenn sei-
ne Leistung weniger Arbeit oder weniger Kosten erfordert als vorgesehen (Art. 373 
Abs. 1 und 3 OR). 
 
3 
Eine zusätzliche Vergütung steht dem Unternehmer jedoch bei besonderen Verhält-
nissen zu, so weit dies die Art. 58-61 vorsehen. Für Einheits- und Globalpreise gel-
ten ausserdem die Bestimmungen über die Teuerungsabrechnung (Art. 39 Abs. 3, 
Art. 40 Abs. 3, Art. 64-68). 
 
4 
Der Bauherr hat nur dann Anspruch auf einen Preisnachlass (Rabatt) oder einen Ab-
zug für fristgerechte Bezahlung (Skonto), wenn dies vereinbart ist. 


- 9 - 
 
5 
Wenn nichts anderes vereinbart ist, gilt eine allfällige Mehrwertsteuer (MWST) als 
nicht eingerechnet. 
 
 
Art. 58 
„Besondere Verhältnisse 
Im Allgemeinen 
 
1 
„Wird die Ausführung einer zu festen Preisen (Art. 38 Abs. 1) übernommenen Bau-
leistung durch besondere Verhältnisse erschwert, die ohne Verschulden des Bau-
herrn erst nach Vertragsabschluss eintreten oder zutage treten, so hat der Unter-
nehmer die geschuldete Leistung gleichwohl zum vereinbarten Preis zu erbringen, 
ohne Anspruch auf zusätzliche Vergütung. Vorbehalten bleiben die Sonderfälle der 
Art. 59-61. 
 
2 
Bei Verschulden des Bauherrn hat der Unternehmer Anspruch auf eine zusätzliche 
Vergütung, die sich nach Massgabe der sinngemäss anzuwendenden Art. 86-91 be-
stimmt. Als Verschulden sind dem Bauherrn insbesondere mangelhafte Angaben in 
den Ausschreibungsunterlagen über den Baugrund und die bestehende Bausub-
stanz (Art. 5) anzurechnen, vorausgesetzt, dass der Bauherr durch eine Bauleitung 
vertreten oder selbst sachverständig oder durch einen beigezogenen Sachverständi-
gen beraten war. 
 
 
Art. 59 
„Sonderfälle 
Ausserordentliche Umstände 
 
1 
Der Unternehmer hat Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, falls ausserordentli-
che Umstände, welche nicht vorausgesehen werden konnten oder welche nach den 
von beiden Vertragsparteien angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen wa-
ren, die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren. Solche Umstände kön-
nen z.B. sein: Wassereinbrüche, Erdbeben, Sturm, Gasaustritte, hohe unterirdische 
Temperatur, Radioaktivität, einschneidende behördliche Massnahmen, Störung des 
Arbeitsfriedens. 
 
2 
Über die Höhe der zusätzlichen Vergütung verständigen sich die Vertragsparteien 
von Fall zu Fall. Zu vergüten sind aber höchstens die nachgewiesenen tatsächlichen 
Mehraufwendungen. Kommt es zu keiner Verständigung, so setzt der Richter auf 
Klage des Unternehmers die zusätzliche Vergütung fest oder bewilligt die Auflösung 
des Vertrages (Art. 373 Abs. 2 OR). 
 
3 
Für die Anzeigepflicht des Unternehmers gilt Art. 25.“ 
 
 
2.6 Das Kantonsgericht vertritt - entgegen der Gemeinde und mit der Beschwerdefüh-
rerin - die Auffassung, dass Ziff. 6.1 des Technischen Berichts der Zuschlagsempfän-
gerin (wonach Arbeitsunterbrüche, Verzögerungen und Umänderungen, die nicht auf 
das Verschulden des Unternehmers zurückzuführen seien, dem Bauherrn in Rechnung 
gestellt würden), weder den Ausschreibungsunterlagen (NPK-Position xxx) noch Art. 
58 ff. der SIA-Norm 118 entspricht. Die Ausschreibungsunterlagen halten unmissver-
ständlich fest, dass Behinderungen und Mehraufwendungen in die Angebotspreise ein-
zurechnen sind und dass keine Wartezeiten entschädigt werden. Damit verlangen die 
Ausschreibungsunterlagen Einheitspreise, die Festpreischarakter haben (BGE 113 II 
516; Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 
OR, 5. Aufl., Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Wolfgang Wiegand (Hrsg.), Zürich 
2011, N 7 zu Art. 373 OR). Ist die Herstellung eines Werkes zu einem festen Preis ver-
einbart, so darf der Unternehmer „keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit 
oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war“ (Art. 373 Abs. 1 OR; Gau-


- 10 - 
denz G. Zindel/Urs Pulver, Basler Kommentar, a.a.O., N 10 zu Art. 373 OR). Davon 
weicht die Offertstellung der Zuschlagsempfängerin ganz klar ab, weil sie daselbst 
festhält, dass bei Arbeitsunterbrüchen, Verzögerungen und Umänderungen, die nicht 
auf das Verschulden des Unternehmers zurückzuführen seien, die Miete für die Instal-
lationen und alle übrigen Mehraufwendungen nach den Ansätzen des Schweizerischen 
Baumeisterverbandes in Rechnung gestellt würden. Auch der Verweis der Gemeinde 
auf Art. 58 ff. der SIA-Norm 118 greift ins Leere. Denn Art. 58 Abs. 1 der SIA-Norm 118 
hält klar fest, dass der Unternehmer bei einer Bauleistung zu einem festen Preis die 
Leistung zum vereinbarten Preis zu erbringen hat, ohne Anspruch auf zusätzliche Ver-
gütung. Vorbehalten bleiben erschwerende Umstände, die auf das Verschulden des 
Bauherrn zurückzuführen sind. Die Zuschlagsempfängerin geht in ihrer Offerte jedoch 
von der gegenteiligen Prämisse aus: Sie will die Risiken für sämtliche Arbeitsunterbrü-
che, Verzögerungen und Umänderungen, die nicht auf ihr eigenes Verschulden zu-
rückzuführen sind, auf die Gemeinde überwälzen. Damit unterbreitet sie eine Offerte, 
die sich eindeutig nicht mit den Anforderungen in den Ausschreibungsunterlagen in 
Einklang bringen lässt. Denn die Gemeinde wollte ursprünglich gemäss ihren Aus-
schreibungsunterlagen eben gerade ausschliessen, das Risiko für Behinderungen, 
Mehraufwendungen und Wartezeiten tragen zu müssen. 
Nunmehr will die Gemeinde den Zuschlag an die Zuschlagsempfängerin dennoch auf-
recht erhalten, und zwar mit dem Argument, dass die Mehraufwendungen, welche die 
Zuschlagsempfängerin gesondert in Rechnung stellen wolle, den ausserordentlichen 
Umständen von Art. 59 der SIA-Norm 118 entsprechen würden (Stellungnahme der 
Gemeinde vom 3. Juni 2013 Kommentar zu Ziff. 20 S. 2). Auch hier kann der Gemein-
de nicht beigepflichtet werden: Art. 59 Abs. 1 der SIA-Norm 118 spricht von ausseror-
dentlichen Umständen, welche nicht vorausgesehen werden konnten oder welche nach 
den von beiden Vertragsparteien angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen 
waren, und welche die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren. Beispiel-
haft zählt die SIA-Norm 118 hierbei auf: Wassereinbrüche, Erdbeben, Sturm, Gasaus-
tritte, hohe unterirdische Temperatur, Radioaktivität, einschneidende behördliche Mas-
snahmen sowie Störung des Arbeitsfriedens. Damit umschreibt Art. 59 Abs. 1 der SIA-
Norm 118 die ausserordentlichen Umstände - die bezeichnenderweise mit „Sonderfäl-
le“ übertitelt sind - sehr restriktiv. Sie sind nach einem strengen Massstab zu beurtei-
len, da der Unternehmer als Fachmann im Normalfall die Umstände kennen sollte, 
welche seine Arbeit beeinflussen (BGE 109 II 336; 104 II 317; Gaudenz G. Zindel/Urs 
Pulver, Basler Kommentar, a.a.O., N 16 zu Art. 373 OR). Unter Art. 59 Abs. 1 der SIA-
Norm 118 sind nicht jedwelche Störungen zu subsumieren, sondern bloss wirklich aus-
sergewöhnliche Umstände wie ein Erdbeben oder die Störung des Arbeitsfriedens. Die 
Zuschlagsempfängerin hingegen hat die Bauleistungen, welche sie der Gemeinde ge-
sondert in Rechnung stellen möchte, viel weiter und allgemeiner umschrieben - die 
Rede ist dort von allen Arbeitsunterbrüchen, Verzögerungen und Umänderungen, die 
nicht auf das Verschulden des Unternehmers zurückzuführen sind. Das geht selbstre-
dend viel weiter als die SIA-Norm 118. Wollte man Ziff. 6.1 der Offerte der Zuschlags-
empfängerin unter Art. 59 Abs. 1 der SIA-Norm 118 subsumieren, so würde der An-
wendungsbereich von Art. 59 Abs. 1 der SIA-Norm 118 auf sämtliche Arbeitsunterbrü-
che, Verzögerungen und Umänderungen ausgeweitet, die nicht auf das Verschulden 


- 11 - 
des Unternehmers respektive der Zuschlagsempfängerin zurückzuführen sind, was 
klarerweise weder dem Wortlaut noch der Systematik der Art. 58 ff. der SIA-Norm 118 
entspricht. 
Auch ein Blick in das Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht, OR) vom 30. März 1911 [SR 220]) - 
insbesondere Art. 373 OR zur Höhe der Vergütung bei fester Übernahme - zeigt auf, 
dass die Interpretation der Gemeinde nicht mit der werkvertraglichen Risiko- und Haf-
tungsverteilung in Einklang zu bringen ist. Das OR schreibt ebenfalls vor, dass der Un-
ternehmer das Werk bei einer festen Übernahme um die vereinbarte Summe fertig zu 
stellen hat. Er darf keine Vergütung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere 
Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war (Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Basler 
Kommentar, a.a.O., N 5 ff. zu Art. 373 OR; vgl. auch Max Walter, Mehrkosten infolge 
Verzögerung in der Bauabwicklung, in: SIA-Norm 118, St. Galler Baurechtstagung 
2000, Tagungsbeiträge, Alfred Koller (Hrsg.), St. Gallen 2000, S. 126 f. zur alten Fas-
sung der SIA-Norm 118). Auch hier bewilligt der Richter eine Erhöhung des Preises nur 
bei ausserordentlichen Umständen, die nicht vorhergesehen werden konnten. Die Haf-
tung anders verteilen hiesse, den grössten Teil des unternehmerischen Risikos vom 
Unternehmer auf den Bauherrn zu überwälzen, was weder Sinn und Zweck der SIA-
Norm 118 noch des OR ist. Die entschädigungsrelevanten Umstände, welche die Ge-
meinde in diesem Zusammenhang aufführt, beweisen, dass sie Art. 59 der SIA-Norm 
118 missversteht: Bei Massnahmen für den G_________-Marathon oder für die 
H_________ handelt es sich keineswegs um ausserordentliche Umstände, die nicht 
vorausgesehen werden konnten - im Gegenteil: Es sind Grossanlässe, die seit Jahren 
regelmässig in der Gemeinde durchgeführt werden und deshalb für die Gemeinde oh-
ne Weiteres vorausseh- und überschaubar sind. Unvorhersehbar hingegen sind Ereig-
nisse höherer Gewalt (BGE 41 II 365), Wassereinbrüche, Radioaktivität oder sehr 
grosse Steigerung von Lohn- oder Materialkosten (Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver, Bas-
ler Kommentar, a.a.O., N 18 ff. zu Art. 373 OR). 
2.7 Art. 14 Abs. 1 VöB mit dem Randtitel "Einreichung" bestimmt unter anderem, das 
Angebot müsse schriftlich und vollständig, innerhalb der Frist, eingeschrieben per Post, 
an die in der Ausschreibung erwähnte Adresse zugestellt werden. Den Formvorschrif-
ten im Submissionsrecht kommt zur Gewährleistung der Vergabeprinzipien gemäss 
Art. 1 Abs. 3 IVöB ein hoher Stellenwert zu (Peter Galli/André Moser/Elisabeth 
Lang/Marc Steiner, a.a.O., Rz. 456). Die Entgegennahme eines Angebotes, das den 
Vorschriften der Ausschreibung nicht entspricht, würde das Gebot der Gleichbehand-
lung der Anbietenden verletzen. Ein solches Angebot ist grundsätzlich auszuschliessen 
(Art. 23 Abs. 1 lit. c VöB; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, a.a.O., 
Rz. 457). Dabei bleibt jedoch das Verbot des überspitzten Formalismus vorbehalten 
(Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, a.a.O., Rz. 446 ff. und Rz. 457). 
Dieses aus Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossen-
schaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) fliessende Verbot wendet sich gegen rigorose 
Formvorschriften, die als exzessiv erscheinen, durch kein schutzwürdiges Interesse 
gerechtfertigt sind, zum blossen Selbstzweck werden und die Verwirklichung des mate-
riellen Rechts in unhaltbarer Weise erschweren oder gar verhindern (BGE 127 I 34 
E. 2a/bb; 115 Ia 17 E. 3b; 114 Ia 40 E. 3 je mit Hinweisen; Ulrich Häfelin/Georg Müller, 


- 12 - 
Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl., Zürich 2002, Rz. 1661). Davon kann in casu 
keine Rede sein. Denn: Offeriert die Zuschlagsempfängerin Leistungen, deren Mehr-
kosten (die nicht von der Zuschlagsempfängerin verschuldet sind) der Gemeinde sepa-
rat in Rechnung gestellt werden, so divergiert sie damit grundlegend von den Aus-
schreibungsunterlagen, die ausdrücklich festhalten, dass Behinderungen und Mehr-
aufwendungen in die Angebotspreise einzurechnen sind und dass keine Wartezeiten 
entschädigt werden. Dies fällt umso schwerer ins Gewicht, als die Zuschlagsempfänge-
rin mit Einreichung ihres Angebots die folgenden Bestimmungen in den Ausschrei-
bungsunterlagen ausdrücklich bestätigt hat: 
 NPK xxx: 
 
„Bestätigung des Anbieters. 
 
Mit seiner Unterschrift auf dem Titelblatt bestätigt der Unternehmer, dass: 
 
- 
er die bevorstehenden besonderen Bestimmungen zur Kenntnis genommen hat 
und auf Grund derselben das Angebot einreicht. Diese Bestimmungen bilden 
bei der Vergabe einen integrierenden Bestandteil des Werkvertrages. 
 
- 
[…] 
 
- 
er sich ausdrücklich verpflichtet, in dieser Beziehung keinerlei Nachforderungen 
zu stellen.“ 
 
 
Damit ist erstellt, dass die Zuschlagsempfängerin in einem eminent wichtigen Punkt 
(Vergütung der Gemeinde für Mehraufwendungen des Unternehmers) grundlegend 
von den Vorgaben in den Ausschreibungsunterlagen abgewichen ist. 
2.8. Zusammenfassend hält das Kantonsgericht fest, dass das Angebot der Zu-
schlagsempfängerin dermassen grundlegend von den Ausschreibungsunterlagen der 
Gemeinde abweicht, dass es sich nicht mehr mit den Offerten der übrigen Unterneh-
men vergleichen lässt. Dennoch hat die Gemeinde der Zuschlagsempfängerin den Zu-
schlag erteilt. Dadurch hat sie das Gebot der Gleichbehandlung der Anbietenden sowie 
der unparteiischen Vergabe verletzt (Urteil des Kantonsgerichts A1 10 152 vom 25. 
Februar 2010 E. 3.6; Peter Galli/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, a.a.O., Rz. 
457). Da die Abweichung der Offerte der Zuschlagsempfängerin von den Ausschrei-
bungsunterlagen der Gemeinde nicht als geringfügig angesehen werden kann, wäre 
die Gemeinde verpflichtet gewesen, die Zuschlagsempfängerin vom Verfahren auszu-
schliessen (Urteil des Kantonsgerichts A1 10 152 vom 25. Februar 2010 E. 3.6). Das 
hat sie nicht getan, weshalb die Verwaltungsgerichtsbeschwerde der Beschwerdefüh-
rerin gutzuheissen ist. Gemäss dem Hauptbegehren der Beschwerdeführerin (Ziff. 5.1 
S. 11 der Vernehmlassung vom 3. Mai 2013) ist die Zuschlagsempfängerin vom Ver-
fahren auszuschliessen. Da die Offerte der Zuschlagsempfängerin wesentlich und 
grundsätzlich von den Ausschreibungsunterlagen divergiert, verstösst der Ausschluss 
nicht gegen das Verbot des überspitzten Formalismus und gegen den Grundsatz der 
Verhältnismässigkeit (Urteil des Kantonsgerichts A1 10 152 vom 25. Februar 2010 
E. 3.6). 
3. Bei dieser Sach- und Rechtslage wäre es an und für sich nicht mehr notwendig, die 
weiteren aufgeworfenen Fragen betreffend die Preisplausibilität, das Qualitätsma-


- 13 - 
nagement, den Maschinenpark, den Personaleinsatz, den Korrespondenzwechsel, die 
Werkqualität und die Bewertung der Zuschlagsempfängerin zu überprüfen, da die Ver-
waltungsgerichtsbeschwerde wegen Ausschlusses der Zuschlagsempfängerin gutzu-
heissen ist. Der Vollständigkeit halber hält das Kantonsgericht jedoch fest, dass die 
Verwaltungsgerichtsbeschwerde ohnehin gutzuheissen wäre, selbst wenn die Zu-
schlagsempfängerin nicht ausgeschlossen werden müsste. Denn die Beschwerdefüh-
rerin hält fest, dass sie die günstigste Offerte eingereicht habe (Verwaltungsgerichts-
beschwerde vom 11. März 2013 Ziff. 2.5 S. 4). Dennoch rangiere sie in der Gesamtbe-
wertung bloss auf dem zweiten Platz. Diese massive Herabstufung sei für sie sachlich 
nicht nachvollziebar (Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 11. März 2013 Ziff. 2.13 
S. 5). Die Gemeinde macht hierzu geltend, die Erfahrungen mit der Beschwerde-
führerin in den letzten Jahren seien laut Auskunft der Bauabteilung „alles andere als 
zufriedenstellend“ gewesen und die Auftragsabwicklung habe für die Gemeindeange-
stellten einen grossen personellen Mehraufwand verursacht. Gegenüber der Zu-
schlagsempfängerin seien beträchtliche Unterschiede auszumachen. Diese Erfahrun-
gen seien in die Gewichtung eingeflossen (Vernehmlassung der Gemeinde vom 
3. April 2013 S. 6 f.). Zur Berücksichtigung eigener Erfahrungen durch die Gemeinde 
im Rahmen der Bewertung der eingreichten Offerten ist festzuhalten was folgt: 
3.1 Die Gemeinde hat in ihren Ausschreibungsunterlagen offengelegt, dass sie die Er-
fahrungen, die sie mit den offerierenden Unternehmen bereits gemacht habe, in die 
Bewertung der Angebote einfliessen lassen werde. Zu den Zuschlagskriterien hielt sie 
Folgendes fest: 
 NPK xxx: 
 
„Bewertung der Angebote 
 
Angebotspreis 50% 
Qualität 
30% 
Termine 
20% 
 
Bewertung: 
max. 6 Punkte 
 
a) 
Angebotspreis 
Tiefstes Angebot: 6 Punkte Durchschnittlicher Preis aller gültigen Angebote: 
4 Punkte 
 
b) 
Qualität 
Plausibilität der Preise 
Die dem Angebot beigelegten verbindlichen Unterlagen werden auf Angaben 
zur Sicherstellung einer einwandfreien Qualität durchgesehen (eingesetztes 
Personal [Schlüsselpersonal], Maschinen und Geräte, Transporte usw.). 
Zudem werden die in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen be-
rücksichtigt. 
 
c) 
Termine 
Den verbindlichen Beilagen wird entnommen, welche Ressourcen der Unter-
nehmer für die Einhaltung der kurzen Bauzeiten sowie der Sicherstellung von 
möglichst kleinen Behinderungen einsetzt (Personal, Maschinen und Geräte 
usw.). Zudem werden die in den vergangenen Jahren gemachten Erfahrungen 
berücksichtigt.“ 
 
 
3.2 Hierbei fällt zunächst einmal die geringe Gewichtung des Preises (bloss 50 %) auf. 
Die Beschwerdeführerin rügt denn auch, dass die Gemeinde damit versuche, die 
einheimischen Anbieter unrechtmässig zu bevorteilen. Bei den sich jährlich wiederho-


- 14 - 
lenden Belagsarbeiten handle es sich nicht um eine komplexe Ausschreibung, weshalb 
die Gewichtung des Preises mindestens sechzig Prozent betragen müsste (Verwal-
tungsgerichtsbeschwerde vom 11. März 2013 S. 7). Der Beschwerdeführerin ist dahin-
gehend Recht zu geben, dass die Gewichtung des Preises üblicherweise mit der Kom-
plexität der zu vergebenden Arbeiten interagiert (Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 
11. März 2013 Ziff. 4.1 S. 7): Bei der Beschaffung von (weitgehend) standardisierten 
Gütern bildet der Preis das ausschlaggebende Kriterium. Je komplexer und technisch 
anspruchsvoller die zu vergebenden Arbeiten sind, desto eher rechtfertigt es sich, an-
deren Kriterien (abgesehen vom Preis) mehr Gewicht zu geben (Peter Galli/André Mo-
ser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, a.a.O., Rz. 854 und Rz. 879). Einerseits fällt es in den 
Ermessensspielraum der Vergabebehörde, die zur Anwendung gelangenden Zu-
schlagskriterien zu gewichten. Andererseits geht das Kantonsgericht mit der Be-
schwerdeführerin dahingehend einher, dass es bei den ausgeschriebenen Belagsar-
beiten nicht um technisch hochkomplexe, sondern vielmehr um übliche und repetitive 
Bauarbeiten handelt. Überdies fällt auf, dass die Gemeinde bei der Ausschreibung von 
Belagsarbeiten in der Vergangenheit den Preis jeweils mit 60 % (und nicht bloss mit 
50 %) gewichtet hat (Beilagen 2 bis 6 der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 
11. März 2013). Vor diesem Hintergrund mag die Gewichtung des Preises mit 50 % 
tatsächlich als eher tief erscheinen. Zu Gunsten der Gemeinde ist jedoch festzuhalten, 
dass sie die Gewichtung des Preises mit 50 % in ihren Ausschreibungsunterlagen 
ausdrücklich festgehalten hat. Die Ausschreibung stellt eine selbständig anfechtbare 
Verfügung dar (Art. 15 Abs.1bis lit. a IVöB). Das Bundesgericht betrachtet die Aus-
schreibungsunterlagen grundsätzlich als integrierenden Bestandteil der Ausschrei-
bung - allfällige Mängel der Ausschreibungsunterlagen sind deshalb, wie bei einer 
Beschwerde gegen die Ausschreibung selbst, innert zehn Tagen seit der Zustellung zu 
rügen, andernfalls das Beschwerderecht verwirkt ist (BGE 130 I 241 E. 4.2; 129 I 313 
E. 6.2; 125 I 203 E. 3a; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-738/2012 vom 14. Juni 
2012 E. 4.1). Da die Beschwerdeführerin dies nicht getan hat, vermag sie aus der 
tatsächlich ungewöhnlich tiefen Gewichtung des Preises nichts mehr zu ihren Gunsten 
abzuleiten. 
3.3 Darüber hinaus sticht anlässlich der Lektüre der Ausschreibungsunterlagen die 
starke Gewichtung der eigenen Erfahrungen ins Auge. Der Einbezug der eigenen Er-
fahrungen der Auftraggeberin mit den offerierenden Unternehmen ist zwar grundsätz-
lich zulässig (vgl. auch das Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich VB.2007.00503 vom 
18. November 2009 E. 6.4; Urteil des Verwaltungsgerichts St. Gallen vom 26. Oktober 
1999 E. d, in: GVP 1999 Nr. 37 S. 107 ff.), aber nicht gänzlich unproblematisch, weil 
dies zwangsläufig zur Versubjektivierung des Zuschlags führt (vgl. Matthias Hauser, 
Zuschlagskriterien im Submissionsrecht, in: AJP 2001, S. 1405 ff., insbes. S. 1415). 
Üblicherweise berücksichtigt die Vergabebehörde ihre eigenen Erfahrungen, indem sie 
sie wie Referenzen externer Auftraggeber in Anschlag bringt (Urteile des Bundesge-
richts 2C_91/2013 vom 23. Juli 2013 E. 3.2 und 2C_549/2011 vom 27. März 2012 
E. 2.4; Urteile des Verwaltungsgerichts Zürich VB.1999.00217 vom 17. Februar 2000 
E. 4b/cc; VB.2007.00503 vom 18. November 2009 E. 6.4 mit Verweisen; VB.2006. 
00359 vom 20. Dezember 2006 E. 6.2.2; VG.2005.00136 vom 22. Juli 2005 E. 4.3.3; 
VB.2004.00499 vom 23. Februar 2005 E. 6.2). Dies trägt zur Objektivierbarkeit, Trans-


- 15 - 
parenz und Nachvollziehbarkeit des Kriteriums der eigenen Erfahrungen bei. Überdies 
darf die Vergabestelle die eigene Erfahrung nicht von vornherein höher bewerten, son-
dern muss einem Anbieter, der noch nie für sie tätig war, die gleichen Chancen ein-
räumen, indem sie seine Referenzen gleichberechtigt in die Evaluation einbezieht (Ur-
teile des Verwaltungsgerichts Zürich VB.2007.00503 vom 18. November 2009 E. 6.4 
sowie VB.2004.00499 vom 23. Februar 2005 E. 6.2). 
3.4 In casu stellt sich die besondere Problematik, dass die Gemeinde keine Referen-
zen früherer Auftraggeber in ihren Ausschreibungsunterlagen verlangt hat. Sie hält in 
ihren Ausschreibungsunterlagen fest, sich im Rahmen der Offert-Evaluierung allein auf 
ihre eigenen Erfahrungen abstützen zu wollen. Damit gibt die Gemeinde ihren eigenen 
Erfahrungen ein Gewicht, das weit über die Berücksichtigung eigener Erfahrungen als 
Referenzen externer Auftraggeber hinausgeht. In diesem Fall ist keine Verobjektivie-
rung durch Vergleichbarkeit mehr möglich. Um dennoch eine Nachvollziehbarkeit des 
Zuschlags sicherzustellen, ist von der Gemeinde eine möglichst konkrete und detaillier-
te Umschreibung ihrer eigenen Erfahrungen zu verlangen. Erst eine konkrete Be-
schreibung ermöglicht eine objektive Beurteilung der Erfahrungen der Vergabestelle 
mit den verschiedenen offerierenden Unternehmungen sowie eine Vergleichbarkeit der 
eingereichten Offerten (Urteil des Verwaltungsgerichts Zürich VB.2006.00359 vom 
20. Dezember 2012 E. 6.2.2). Die Gewichtung der eigenen Erfahrung der Vergabestel-
le muss nachvollziehbar begründet und verhältnismässig sein (Peter Galli/André Mo-
ser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, a.a.O., Rz. 923). 
Die Gemeinde hat mit ihrer Duplik vom 3. Juni 2013 verschiedene Briefe eingereicht, 
die sie der Beschwerdeführerin in der Vergangenheit hat zukommen lassen. Mit dieser 
Korrespondenz will die Gemeinde die schlechten Erfahrungen dokumentieren, die sie 
mit der Beschwerdeführerin gemacht hat. Die Lektüre und Bewertung der eingereich-
ten Briefe führt das Kantonsgericht zum Schluss, dass diese nicht genügen, um einen 
dermassen massiven Punkteabzug in Sachen Qualität (nämlich die Note 2.00 von 
6.00) und Termine (die Note 3.5 von 6.00) zu rechtfertigen, wie die Gemeinde ihn vor-
genommen hat. Im Gegenteil: Das Einverlangen von Diplomen (Briefe vom 18. Mai 
2010 und vom 31. Mai 2010) erscheint angesichts der Tatsache, dass die Bauarbeiten 
an der Bahnhofstrasse der Gemeinde zu jenem Zeitpunkt bereits in vollem Gange wa-
ren, nicht wirklich vordringlich. Auch die Abmahnung vom 8. Juni 2010 betreffend Ein-
haltung der Termine scheint dem Kantonsgericht wenig stichhaltig, da sie vor Ablauf 
der für die Beendigung der Arbeiten vereinbarten Frist ausgesprochen worden ist. 
Schliesslich vermag die Rüge, dass die Bauarbeiter auf der Baustelle laut und grob 
miteinander gesprochen hätten, nicht zu überzeugen (Brief vom 14. Juni 2010): Es ist 
allgemein bekannt, dass Arbeiter auf Baustellen grossen physischen Belastungen und 
starkem Zeitdruck ausgesetzt sind und dass sich die Tonlage - mitunter auch wegen 
der Arbeit mit schweren und lärmintensiven Maschinen - rasch einmal erhöht und ver-
schärft. Ein sachlicher und objektiv haltbarer Kritikpunkt wegen qualitativ schlechter 
Arbeitsleistung vermag das Kantonsgericht darin nicht zu erkennen. Genau dies wäre 
aber notwendig, damit die Gemeinde die massiven Abzüge punkto Qualität (die Be-
schwerdeführerin erhielt die Note 2.00 von 6.00) und Termine (die Beschwerdeführerin 
wurde mit der Note 3.5 von 6.00 bewertet) zu Lasten der Beschwerdeführerin objektiv 
nachvollziehbar machen und legitimieren kann. Für die Mängelrüge im Werkvertrags-


- 16 - 
recht (Art. 367 Abs. 1 OR) verlangt das Bundesgericht eine sachgerechte Substanziie-
rung (BGE 107 II 172 E. 1a;). Die bloss allgemeine Erklärung, dass das Werk mangel-
haft sei, nicht dem Vertrag entspreche oder unbefriedigend sei, genügt für eine Män-
gelrüge grundsätzlich nicht (Entscheid des Bundesgerichts 4C.395/2001 vom 28. Mai 
2001 E. 2.1.1; vgl. auch Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. A., Zürich/Basel/Genf 2011, 
Rz. 2130 mit vielen weiteren Hinweisen). Die Gemeinde ging punkto Substanziierung 
ihrer Rügen sogar noch viel weniger weit: Sie hat es nicht bloss versäumt, ihre Rügen 
konkret und spezifiziert vorzutragen - sie hat sogar verschiedenenorts festgehalten, 
dass sie mit der Arbeitsleistung zufrieden sei und an der Qualität der Arbeit der Be-
schwerdeführerin nichts zu bemängeln habe (Schreiben der Gemeinde an die Be-
schwerdeführerin vom 28. Juni 2010; Stellungnahme der Gemeinde zu Handen des 
Kantonsgerichts vom 19. August 2013). Angesichts dieser Tatsache ist der massive 
Punkteabzug, den die Beschwerdeführerin im Rahmen der Bewertung ihrer Offerte un-
ter dem Kriterium Qualität zu gewärtigen hatte (nämlich die Note 2.00 von 6.00), objek-
tiv nicht nachvollziehbar und deshalb willkürlich. Die Gemeinde hat damit das - im 
Vergaberecht notabene grundlegende - Gebot der Transparenz verletzt (Peter Gal-
li/André Moser/Elisabeth Lang/Marc Steiner, a.a.O., Rz. 955). 
3.5. Das Vorgenannte schlägt sich im Ergebnis wie folgt nieder: Die Beschwerdeführe-
rin rügt wie bereits erwähnt, beim Kriterium Qualität die Note 2.00 (von 6.00) erhalten 
zu haben, was mit der Gewichtung von 30 % 0.60 Punkte ergebe, während die 
Zuschlagsempfängerin die Note 5.00 erzielt habe, was 1.50 Punkte ergebe. Der 
Anhang T1 des Westschweizer Leitfadens für die Vergabe öffentlicher Aufträge 
empfiehlt eine Notenskala von 1 bis 5 (und nicht bis 6, vgl. http://www.vd.ch/fileadmin/ 
user_upload/organisation/dinf/sg-dinf/guide_romand/t1_be-notung-0-5.ppt). Die Note 2 
wird daselbst beschrieben als „teilweise genügend“: „Kandidat, der Informationen oder 
Dokumente für das festgelegte Kriterium geliefert hat, deren Inhalt die Erwartungen 
jedoch nur teilweise zu erfüllen vermag.“ Angesichts der Tatsache, dass die von der 
Gemeinde benutzte Notenskala nicht nur von 1 bis 5, sondern von 1 bis 6 reicht, hat 
die Gemeinde die Beschwerdeführerin also noch schlechter qualifiziert als mit der 
hiervor beschriebenen Note 2. Auf einer Notenskala von 1 bis 6 gilt gemeinhin die Note 
4 als genügend. Gemäss der Notentabelle T1 des Westschweizer Leitfadens für die 
Vergabe öffentlicher Aufträge wird „genügend“ wie folgt umschrieben: „Kandidat, der 
Informationen oder Dokumente für das festgelegte Kriterium geliefert hat, deren Inhalt 
die Mindesterwartungen erfüllt, jedoch keine Vorteile gegenüber den andern 
Kandidaten aufweist.“ Nach Ansicht des Kantonsgerichts ist es der Gemeinde (wie in 
E. 3 erörtert) nicht gelungen, die Note 2 für die Beschwerdeführerin unter dem Krite-
rium „Qualität“ nachvollziehbar zu erklären. Die Beschwerdeführerin gilt unbestrittener-
massen als Expertin im Bereich der ausgeschriebenen Belagsarbeiten (Replik der 
Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2013 Ziff. 42 S. 6; Stellungnahme der Gemeinde vom 
3. Juni 2013 2. zu Ziff. 42 S. 4). Unbestritten ist ebenfalls, dass die Beschwerdeführerin 
im ausgeschriebenen Arbeitsbereich klar mehr Referenzen nachweisen konnte als die 
Zuschlagsempfängerin (Replik der Beschwerdeführerin vom 3. Mai 2013 Ziff. 42 S. 6; 
Stellungnahme der Gemeinde vom 3. Juni 2013 2. zu Ziff. 42 S. 4). Die Gemeinde hat 
die Beschwerdeführerin überdies in früheren Bewertungen (bei den Angeboten für die 
Strassenbelagsarbeiten 2007, 2008, 2009 sowie 2010-2012) jeweils viel besser be-


- 17 - 
notet als im Rahmen der vorliegenden Vergabe. Unter dem Kriterium Termine einer-
seits und Qualität/Erfahrung andererseits hat die Beschwerdeführerin auf insgesamt 
acht Bewertungen jeweils sieben Mal die Note 6 und einmal die Note 5.5 erhalten 
(Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 11. März 2013 Ziff. 4.2 S. 10). Die Gemeinde 
bestreitet dies nicht (weder in ihrer Stellungnahme vom 3. April 2013 noch in ihrer Dup-
lik vom 3. Juni 2013; ebenso wenig in ihrer Stellungnahme vom 20. August 2013). 
Überdies hat die Gemeinde selbst mehrfach eingestanden, dass sie mit der Qualität 
der geleisteten Arbeit der Beschwerdeführerin zufrieden sei. In ihrer ergänzenden 
Vernehmlassung vom 19. August 2013 (S. 3) führte sie aus: „Es wird nochmals aus-
drücklich festgehalten, dass nicht die Qualität des Endproduktes der Firma 
X_________ AG in Frage gestellt wurde, sondern laut der Bauabteilung der Einwoh-
nergemeinde D_________ die Massnahmen sehr zeitaufwendig waren, um ein gutes 
Endprodukt zu erhalten.“ Vor diesem Hintergrund scheinen die massiven Punkteabzü-
ge bei den Kriterien Qualität und Termine umso unverständlicher. In Anbetracht all 
dieser Umstände hätte die Gemeinde der Beschwerdeführerin für das Kriterium 
Qualität mindestens die Note „genügend“ (mithin eine 4) erteilen müssen. Diesfalls 
hätte die Beschwerdeführerin unter dem Kriterium Qualität die Punktezahl 1.2 
(gewichtet 
mit 
30 %) 
erhalten. 
Die 
Beschwerdeführerin 
hätte 
also 
eine 
Gesamtpunktzahl von 4.9 (3.00 + 1.2 + 0.70) erhalten und wäre damit in der 
Bewertung vom zweiten auf den ersten Rang vorgerückt (mit einer Differenz von 0.57 
Punkten zu ihren Gunsten. 
4. Gemäss Art. 18 Abs. 1 GlVöB kann die Beschwerdeinstanz die Aufhebung der 
Verfügung beschliessen und in der Sache selbst entscheiden oder sie an die Auftrag-
geberin oder den Auftraggeber mit oder ohne verbindliche Anweisungen zurückweisen, 
solange der Vertrag noch nicht abgeschlossen ist. Dies ist vorliegend der Fall: Der Ver-
trag zwischen der Gemeinde und der Zuschlagsempfängerin ist noch nicht abge-
schlossen worden. In casu drängt sich keine Ergänzung der Instruktion auf; der Sach-
verhalt ist vollständig. Überdies kommt nur noch die Beschwerdeführerin für den Zu-
schlag in Frage, da nur sie Beschwerde gegen den Zuschlag eingereicht hat. Aus 
prozessökonomischen Gründen rechtfertigt es sich deshalb, den Zuschlag direkt der 
zweitplatzierten Beschwerdeführerin zu erteilen. 
5. Deshalb ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gutzuheissen, der angefochtene 
Zuschlagsentscheid aufzuheben, die Zuschlagsempfängerin vom Verfahren auszu-
schliessen und der Beschwerdeführerin der Zuschlag zu erteilen. Bei diesem Verfah-
rensausgang gilt die Beschwerdeführerin als obsiegende Partei mit den entsprechen-
den Folgen für die Tragung der Kosten und für die Zusprechung der Parteientschädi-
gung. Im Einzelnen: 
5.1 Im Beschwerdeverfahren hat in der Regel die unterliegende Partei die Kosten zu 
tragen (Art. 89 Abs. 1 VVRG). Ausnahmsweise können die Kosten ganz oder teilweise 
erlassen werden (Art. 89 Abs. 2 VVRG). Den Behörden des Bundes, des Kantons und 
der Gemeinden, die in ihrem amtlichen Wirkungskreis und ohne dass es sich um ihr 
Vermögensinteresse handelt, als Parteien oder Vorinstanzen in einem Verfahren auf-
treten, werden in der Regel keine Kosten auferlegt (Art. 89 Abs. 4 VVRG). Die Be-
schwerdeführerin obsiegt in casu, da ihr Antrag, die Zuschlagsempfängerin vom Ver-


- 18 - 
fahren auszuschliessen und der Beschwerdeführerin den Zuschlag zu erteilen, gutge-
heissen wird. Gemäss Art. 3 des Gesetzes betreffend den Tarif der Kosten und Ent-
schädigungen vor Gerichts- oder Verwaltungsbehörden vom 11. Februar 2009 (GTar; 
SGS/VS 173.8), setzen sich die Kosten aus den Auslagen der Entscheidbehörde sowie 
der Gerichtsgebühr zusammen. Die Gerichtsgebühr für Beschwerdeverfahren vor der 
öffentlichrechtlichen Abteilung des Kantonsgerichts beträgt in der Regel zwischen 
Fr. 280.-- und Fr. 4 000.-- (Art. 25 GTar). Da die Zuschlagsempfängerin im vorliegen-
den Verfahren keine Anträge gestellt hat und der Gemeinde - wie hiervor aufgeführt - 
keine Kosten auferlegt werden können, wird vorliegend auf die Erhebung von Gerichts-
kosten verzichtet. 
5.2 Als obsiegende Partei hat die Beschwerdeführerin gemäss Art. 91 Abs. 1 VVRG 
Anspruch auf eine Parteientschädigung. Die Entschädigung wird im Dispositiv beziffert 
und der Staats- oder Gemeindekasse auferlegt, soweit sie aus Billigkeitsgründen nicht 
der unterliegenden Partei auferlegt werden kann (Art. 91 Abs. 2 VVRG). Das Gericht ist 
bei der Festlegung der Parteientschädigung nicht an die gestellten Begehren gebun-
den, die Parteientschädigung kann global festgesetzt werden (vom Bundesgericht be-
stätigt im Urteil 1P.69/2003 vom 16. Mai 2003). Sie umfasst die Entschädigung an die 
berechtigte Partei sowie ihre Anwaltskosten (Art. 4 Abs. 1 GTar). Letztere sind in An-
wendung der Art. 27 ff. GTar festzusetzen und betragen im Verwaltungsgerichtsbe-
schwerdeverfahren zwischen Fr. 1 100.-- und Fr. 11 000.-- (Art. 39 GTar). Bei der Be-
urteilung des Arbeits- und des Zeitaufwands darf beachtet werden, dass das Verwal-
tungsverfahren im Unterschied zum Zivilprozess von der Untersuchungsmaxime be-
herrscht wird. Überdies ist vor Augen zu halten, dass die Beschwerdeführerin mehrere 
Stellungnahmen eingereicht hat. Die Parteientschädigung wird aufgrund der Bedeu-
tung, der Schwierigkeit und des Umfangs des Falls auf Fr. 1 500.-- festgesetzt und der 
unterliegenden Gemeinde auferlegt. 


- 19 - 
 
erkennt: 
 
1. 
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird gutgeheissen und der angefochtene 
Vergabeentscheid wird aufgehoben. Die Zuschlagsempfängerin wird aus dem Ver-
fahren ausgeschlossen und der Zuschlag wird der Beschwerdeführerin erteilt. 
2. 
Das Gesuch um Gewährung der aufschiebenden Wirkung fällt als gegenstandslos 
geworden dahin. 
3. 
Es wird keine Gerichtsgebühr erhoben. 
4. 
Der Beschwerdeführerin wird zu Lasten der Gemeinde eine Parteientschädigung 
in der Höhe von Fr. 1 500.-- zugesprochen. 
5. 
Dieses Urteil ist der Beschwerdeführerin, der Zuschlagsempfängerin und der Ein-
wohnergemeinde schriftlich mitzuteilen. 
 
Sitten, 22. November 2013