vs_gerichte · C1 19 187 · 2021-08-26 · fr
Andere Verträge
Andere Verträge

C1 19 187 JUGEMENT DU 26 AOÛT 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile I Composition : Jérôme Emonet, président; Dr. Lionel Seeberger et Camille Rey-Mermet, juges; Laura Jost, greffière; en la cause V _________, W _________, X _________, héritiers légaux de leur père Y _________, décédé en cours de procédure, demandeurs, défendeurs reconventionnels et appelants, représentés par Maître M _________, contre Z _________, défendeur, demandeur reconventionnel et appelé, représenté par Maître N _________. (contrat d'architecte) appel contre le jugement rendu le 9 août 2019 par le juge du district de A _________

C1 19 187 
 
 
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2021 
 
en la cause 
 
contre 
 
 


- 2 - 
Procédure 
A. Donnant suite à la requête de preuve à futur déposée le 18 mars 2009 par 
Y _________ (xxx C2 09 xxx), le tribunal du district de A _________ a diligenté une 
expertise, qu'il a confiée à B _________. 
Le 22 mars 2010, l'expert B _________ a rendu son rapport, qu'il a complété le 21 oc-
tobre 2010 puis le 11 janvier 2011. 
La cause a été rayée du rôle le 31 janvier 2011 et le sort des frais (28'000 fr.), prélevés 
sur les avances respectives des parties, a été renvoyé à fin de cause. 
B. Le 19 novembre 2013, Y _________ a ouvert action contre Z _________. Par mé-
moire-demande rectifié du 13 janvier 2014, il a conclu à ce que celui-ci lui verse 
1'973'481 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2013. 
Dans son mémoire-réponse du 24 mars 2014, Z _________ a conclu au rejet de la de-
mande et, reconventionnellement, au paiement de 80'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès 
le 28 octobre 2008. 
Répliquant le 2 juin 2014, Y _________ a conclu au rejet de la demande reconvention-
nelle et a porté ses conclusions en paiement à 2'604'316 fr. 50. 
Dupliquant le 21 août 2014, Z _________ a confirmé ses conclusions. 
Aux premières plaidoiries du 15 janvier 2015, le demandeur a réduit ses conclusions à 
1'659'183 fr. 50. 
C. L'instruction en première instance a consisté à entendre des témoins par oral et par 
écrit, ainsi qu'à poser des questions écrites à l'expert B _________. 
L'expert C _________, chargé de l'évaluation immobilière de la parcelle no xx1 de la 
commune de D _________, a rendu son rapport le 15 novembre 2016 et l'a complété le 
13 février 2017, ainsi que le 18 avril 2017. 
L'expert E _________, chargé d'analyser la qualité phonique de la construction sise sur 
la parcelle n° xx2 de la commune de D _________, a déposé son rapport le 6 mars 2017 
et l'a complété le 9 août 2017. 


- 3 - 
L'expert F _________ a, quant à lui, déposé, le 6 novembre 2018, un rapport sur les 
conséquences financières d'un retard de livraison de la construction. Le complément 
requis par le demandeur a été rejeté par ordonnance en preuve du 7 décembre 2018. 
Les parties ont été interrogées en audience du 14 mars 2019. Elles ont renoncé à plaider 
oralement et ont déposé, le 1er juillet 2019, leurs plaidoiries finales confirmant leurs con-
clusions respectives. 
D. Statuant le 9 août 2019, le juge du district de A _________ (ci-après : le juge de 
district) a prononcé : 
"1. La demande de Y _________ est rejetée. 
 2. Y _________ versera à Z _________ un montant de 42'200 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 février 
2009. 
 3. Pour le surplus, la demande reconventionnelle de Z _________ est rejetée. 
 4. Les frais, par 100'000 fr., sont mis à la charge de Y _________. 
 5. Y _________ versera à Z _________ une indemnité de 75'000 fr., à titre de dépens, ainsi qu'un 
montant de 2500 fr., en remboursement de ses avances. 
 6. Dans le cadre de la cause C2 09 XXX, Y _________ versera à Z _________ une indemnité de 2000 
fr., à titre de dépens, ainsi qu'un montant de 14'230 fr., en remboursement de ses avances.". 
E. Le 13 septembre 2019, Y _________ a interjeté appel contre ce jugement, en con-
cluant, principalement, à ce qu'il soit annulé et à ce que Z _________ soit condamné à 
lui verser 1'194'140 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2013 et, subsidiairement, 
au renvoi de la cause en première instance. 
Par réponse du 20 novembre 2019, Z _________ a conclu au rejet de l'appel. 
Les parties ont encore chacune déposé des déterminations spontanées, les 16 janvier 
et 4 février 2020. 
F. Y _________ est décédé le 13 juin 2021. Ses héritiers légaux, V _________, 
W _________ et X _________, lui ont succédé en procédure (art. 560 CC; 83 al. 4 2ème 
partie CPC) et ont confirmé le mandat de Me M _________. Ils ont dès lors la qualité de 
partie appelante. Pour la bonne compréhension, Y _________ sera aussi désigné « le 
demandeur », ou « le maître » ou « le maître de l’ouvrage ». 
 


- 4 - 
SUR QUOI LE TRIBUNAL CANTONAL 
I. Préliminairement 
1.1 Dans les affaires patrimoniales, la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 
let. b LACPC) est ouverte contre les décisions finales de première instance, si la valeur 
litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a 
et al. 2 CPC). 
En l'occurrence, les dernières conclusions du demandeur s'élevaient à 1'659'183 fr. 50 
(art. 94 al. 1 CPC), si bien que le seuil limitant la recevabilité de l'appel est atteint. 
Déposé le 13 septembre 2019, l’appel respecte le délai de 30 jours courant dès le len-
demain de la réception par le demandeur du jugement motivé expédié le 13 août 2019 
(art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). 
1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 
310 al. 1 CPC). L'instance d'appel examine avec un plein pouvoir les griefs pris de la 
mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation 
inexacte des faits par le tribunal de première instance (REETZ/THEILER, Kommentar zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). 
Elle applique le droit d'office, sans être liée par les griefs soulevés par les parties; elle 
peut substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure ci-
vile, T. II, 2e éd., 2010, p. 435 et 439 nos 2396 et 2416). Sous réserve de vices mani-
festes, l'autorité d'appel limite néanmoins son examen aux arguments des parties (ATF 
142 III 413 consid. 2.2.4); elle ne revoit les constatations de fait que si elles sont remises 
en cause (HOHL, op. cit., p. 435 no 2400). 
La motivation de l'appel est une condition de recevabilité (art. 311 al. 1 CPC). Pour y 
satisfaire, il ne suffit pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première 
instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision dont appel. Il lui 
incombe bien plutôt de démontrer en quoi le jugement entrepris est entaché d'erreurs, 
sur les faits qu'il constate ou sur les conclusions juridiques qu'il tire (ATF 138 III 374 
consid. 4.3.1; arrêt 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.1). Cela suppose qu'il dé-
signe précisément les passages de la décision querellés et les pièces du dossier sur 
lesquelles il fonde sa critique (arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2). 
En l'espèce, sous réserve des griefs insuffisamment motivés mis en évidence ci-après, 
l'appel satisfait à ces exigences formelles, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière. 


- 5 - 
1.3 La modification de la demande en appel est soumise aux conditions de l'article 317 
al. 2 CPC. Ne constitue pas une modification au sens de cette disposition la réduction 
des conclusions du demandeur, qui, par exemple, renonce à une conclusion ou réduit 
quantitativement ou temporellement une prétention condamnatoire. Une telle démarche 
est admissible en tout temps (arrêt 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.2). 
Après avoir conclu devant le juge de district au versement de 1'659'183 fr. 50, la partie 
appelante a réduit cette prétention en paiement à 1'194'140 fr. en appel. 
II. Statuant en fait 
2.1 Dans le cadre d'une promotion immobilière qu'il envisageait de réaliser à 
G _________, sur la parcelle no xx2 de la commune de D _________, Y _________, qui 
était actif dans l'immobilier depuis plus d'une quarantaine d'années et qui avait déjà ré-
alisé quelques promotions immobilières, avant d'obtenir un master d'expert en matière 
immobilière en 2009 (cf. dos. p. 1160, ad. all. 110, p. 1169, all. 252bis [admis] et 252ter 
[contesté] et p. 2063, R/Q198), a pris contact, dans le courant de l'année 2006, avec son 
ami Z _________, dessinateur en bâtiment, afin qu'il dresse les plans d'architecte du 
projet et assume la direction des travaux. Aucun contrat écrit n'a été signé par les parties. 
2.2 Initialement, le projet prévoyait la construction d'un chalet de quatre appartements, 
devisé à 1'460'000 fr. le 4 octobre 2006. Le nombre de chalets a ensuite été porté à deux 
et le nombre d'appartements à huit, avec un garage collectif de huit places. Pour ce 
projet, Y _________ a reçu, le 29 janvier 2007, une offre de construction clé en main de 
la part de H _________ SA, chiffrée à 4'739'000 fr.; le lendemain, Z _________ a, quant 
à lui, établi une offre à trois millions de francs. Par la suite, le nombre d'appartements a 
été porté à douze, répartis par groupe de six dans deux chalets mitoyens (A-B et C-D), 
avec un garage collectif de dix places. Le 26 octobre 2007, Z _________ a devisé ce 
dernier projet à 3'540'000 francs. Le 31 mars 2008, il a porté ce montant à 3'750'000 fr., 
en intégrant les plus-values (cf. dos. C2 09 XXX p. 249, R/Q4.12.1). 
Pour cette promotion, la Banque I _________ a libéré un crédit de construction de deux 
millions de francs. 
2.3 Les parties ont prévu de s'adresser à des entreprises locales pour réaliser le projet 
(cf. dos. p. 1114, all. 131 [contesté], et p. 1174, all. 293 [contesté]). 


- 6 - 
L'expert B _________ a confirmé que l'architecte s'était contenté, dans la plupart des 
cas, de demander aux entreprises locales d'établir des offres sur la base des plans d'exé-
cutions ou sur la base d'avant-métrés sans établir pour chaque corps de métier un cahier 
de soumission et dresser un tableau récapitulatif des offres pour l'adjudication (cf. dos. 
SIE C2 09 XXX p. 240, R/Q4.4.1). Cette méthode, qualifiée d'économique et de simpliste 
par l'expert, présentait le risque de faire perdre à l'architecte le contrôle financier de 
l'opération, puisqu'il n'a pas établi lui-même le descriptif et les avant-métrés. Le promo-
teur a accepté les entreprises ainsi proposées (cf. dos. p. 1175, all. 295 et 296 [contes-
tés]) et a lui-même signé les contrats d'entreprise (cf. dos. C2 09 XXX p. 241, R/Q4.4.1). 
Z _________ a ensuite dressé plusieurs plans financiers, en affinant au fur et à mesure 
son estimation des coûts. Pour ce faire et malgré l'absence de procédure de soumission, 
l'architecte s'est fondé sur les devis et offres des entreprises. Il a ensuite révisé réguliè-
rement le plan financier pour l'adapter aux compléments et aux modifications du projet, 
avant d'en informer à chaque fois le promoteur (cf. dos. C2 09 XXX p. 249, R/Q4.12.1). 
Nonobstant ses dénégations (cf. dos. p. 1188 s., all. 400 et 404 [contestés]), 
Y _________ a ainsi eu connaissance du plan financier du 11 décembre 2008, de 
4'160'000 fr., qui incluait, selon l'expert, les commandes passées par l'architecte, puis 
de celui du 15 décembre 2008, de 4'099'000 fr. (cf. dos. annexe III p. 19 ss, pièce 47k). 
2.4 Le 21 décembre 2009, le coût de la promotion, qui n'était pas encore achevée, a été 
estimé à 4'295'795 fr. 85 (cf. dos. p. 2067, R/Q214). Lors de la reddition du premier 
rapport de l'expert B _________ en mars 2010, les coûts de construction ont été arrêtés 
à 4'335'000 fr., selon les informations fournies par le directeur des travaux J _________, 
qui les a lui-même reçues de Y _________ (cf. dos. C2 09 XXX p. 250, R/Q4.12.1 et dos. 
p. 1742, R/Q196). 
L'expert a ajouté que, sous réserve des coûts de réfection et de réparation des défauts, 
ainsi que des inconvénients liés aux changements d'architecte, le coût total de la cons-
truction, de l'ordre de 4,4 à 4,5 millions de francs, était justifié (cf. dos. C2 09 XXX p. 250, 
R/Q4.12.2). 
Compte tenu de l'évolution du projet et de son coût, le dépassement de devis a été fixé 
par l'expert à 8,2 % (cf. dos. C2 09 XXX p. 250, R/Q4.12.1). 
3.1 Au début du mois de mai 2006, Z _________ a obtenu l'autorisation de poser un 
panneau publicitaire sur la parcelle no xx2 afin d'initier la promotion. A la même période, 
il a terminé le dossier complet et les plans et a déposé une demande d'autorisation de 


- 7 - 
construire deux fois deux chalets mitoyens, qui a été délivrée le 17 juillet 2006. L'autori-
sation de construire un garage sous-terrain a finalement été délivrée le 27 mars 2007, 
sur la base d'une demande du 22 janvier 2007. 
Le chantier a débuté le 6 juillet 2007, par des travaux de creusage, et a été interrompu 
à la mi-novembre 2007 en raison des conditions climatiques hivernales. 
3.2 Après avoir différé sa décision sur ce point, Y _________ a choisi, courant novembre 
2007, de chauffer les futurs chalets avec une pompe à chaleur géothermique. 
Z _________ a alors déposé une demande d'autorisation d'effectuer les forages néces-
saires à l'installation de la pompe à chaleur, laquelle a été délivrée le 15 mai 2008. 
3.3 En juillet 2008, après la réalisation du garage collectif situé sous les chalets mitoyens 
A-B, Y _________ a demandé de transformer les deux appartements du rez-de-chaus-
sée en un seul appartement. Selon l'ingénieur K _________, cette modification avait 
entraîné des nouvelles adaptations au niveau de la statique du bâtiment (cf. dos. p. 1555, 
R/Q127 et dos. C2 09 XXX p. 243, R/Q4.7.1). D'après l'électricien KK _________, la ré-
union des appartements a imposé des modifications de l'installation électrique, sujettes 
à plus-values (cf. dos. p. 1553, R/Q123 et R/Q124). L'installateur-sanitaire L _________ 
a aussi affirmé que ce changement avait conduit à la préparation de nouveaux plans et 
à la modification des écoulements dans les dalles déjà coulées (cf. dos. p. 1550, R/Q114 
et R/Q115). 
3.4 Du 2 au 20 octobre 2008, O _________ a remplacé Z _________ à la tête de la 
direction des travaux et a continué à se charger du suivi du chantier après le retour de 
vacances du défendeur. Ce dernier a encore collaboré avec O _________ jusqu'à la fin 
de l'année 2008, voire jusqu'au début de l'année 2009. Entendu en cause, O _________ 
a confirmé avoir été amené à collaborer avec Z _________, lequel a toujours répondu à 
ses questions, s'est rendu sur le chantier à plusieurs reprises à sa demande ou à celle 
de Y _________ et a continué à passer les commandes de façon à ce que les livraisons 
aient lieu en temps utile (cf. dos. p. 1592 s., R/Q161 et R/Q162). 
Le 24 octobre 2008, le demandeur a signifié formellement à Z _________ qu'il lui retirait 
le suivi du chantier, tâche qui serait poursuivie par O _________, ce qui a été confirmé 
à l'intéressé par pli du 27 octobre 2008. Les entrepreneurs en ont été informés par voie 
de circulaire deux jours plus tard. Il ressort des courriers échangés par les parties (cf. 
dos. annexe III p. 28 s., pièce 47) qu'en décembre 2008, il n'y avait plus aucune colla-
boration entre elles et qu'elles ne se considéraient plus liées contractuellement. 


- 8 - 
4.1 Le 2 octobre 2008, les chalets mitoyens supérieurs étaient en voie d'achèvement - 
il restait à terminer une partie des aménagements extérieurs -, alors que les chalets 
mitoyens inférieurs étaient au stade du gros-œuvre (cf. dos. C2 09 XXX p. 273, R/Q5.8). 
L'expert B _________ a observé que, lorsque Z _________ a quitté le chantier, celui-ci 
accusait un retard d'environ trois semaines, ajoutant que "les problèmes inhérents au 
remplacement de l'architecte et qui sont intervenus après son départ ont retardé davan-
tage le chantier" (cf. dos. C2 09 XXX p. 274, R/Q5.14). D'après le rapport complémen-
taire, le retard de trois semaines était dû à l'architecte, qui n'avait pas assez insisté au-
près des entreprises pour que les délais contractuels soient respectés, aux entreprises, 
qui n'avaient pas respecté ces délais et, enfin, au maître de l'ouvrage, qui avait apporté 
des modifications et des changements en cours de chantier (cf. dos. C2 09 XXX p. 464 
s., R/Q22 et R/Q23, et p. 454, R/Q34). De plus, selon l'expert, le calendrier des travaux 
et les procès-verbaux de chantier dressés par Z _________ permettaient à Y _________ 
de se rendre compte des retards (cf. dos. C2 09 XXX p. 248, R/Q4.10). 
Les acquéreurs d'appartement entendus en cause ont, pour la plupart, évoqué un retard 
dans la prise de possession. Leurs déclarations sont toutefois loin d'être concordantes 
sur la durée de ce retard. Ainsi, P _________ a évoqué un mois de retard, alors que son 
épouse, Q _________, a prétendu qu'il avait été prévu, lors de l'achat, que l'appartement 
serait livré au printemps, puis à l'été 2008 et qu'ils n'avaient finalement pu emménager 
qu'à Noël. R _________ a indiqué que l'appartement devait être prêt pour Noël et que, 
finalement, l'emménagement n'avait eu lieu qu'en février-mars de l'année suivante (cf. 
dos. p. 1597 ss, R/Q172, R/Q177 et R/Q182). Quant au demandeur, il allègue un retard 
final dépassant une année. 
4.2 Une expertise, confiée à F _________, a été administrée pour tenter de déterminer 
les conséquences financières dommageables du retard pris par la construction. A la re-
quête du demandeur, la période de retard prise comme hypothèse de travail a été fixée 
du 1er novembre 2008 au 30 juin 2010. 
L'expertise s'est fondée sur la comptabilité établie par le promoteur, dont rien n'indique 
qu'elle ait fait l'objet d'une vérification, notamment par le fisc, ni qu'elle soit complète. 
L'expert a, en effet, constaté que les coûts de construction comptabilisés par la promo-
tion (5'922'035 fr. 26) étaient largement supérieurs aux estimations qu'avaient pu en faire 
l'expert B _________, la Banque I _________ ou encore le défendeur; les "sondages" 
réalisés dans les pièces justificatives permettent en outre de douter de son exhaustivité 
(cf. dos. p. 1898 ss). Le total des charges, comptabilisées pour près de six millions, se 
heurte d'ailleurs à l'estimation de 4,5 millions que le demandeur a lui-même fournie en 


- 9 - 
procédure (cf. dos. p. 53, all. 44 [contesté]). Après diverses corrections des charges 
prises en compte, l'expert a conclu que la promotion avait permis de réaliser un bénéfice 
de 279'427 francs. Faute d'allégué précis (cf. dos. p. 52, all. 38 [contesté]), l'on ignore le 
bénéfice attendu par le promoteur. 
Après avoir relevé que le financement de la construction avait été assuré par des prêts 
bancaires, des apports de S _________ SA et des apports du demandeur, l'expert a 
estimé que les fonds provenant de la société anonyme, via le compte actionnaire du 
demandeur, ne constituaient pas des fonds propres mais un prêt de celle-là. Il a dès lors 
tenu compte d'un intérêt théorique. Malgré cela, la promotion dégageait encore un bé-
néfice de 255'428 fr., lequel couvrait donc les "frais d'immobilisation des fonds propres" 
éventuellement consécutifs au retard de la construction. Il a, en conséquence, estimé 
qu'il ne pouvait pas retenir un dommage subi par le demandeur-promoteur de ce chef 
(cf. dos. p. 1903 s.). Lors de son interrogatoire, Y _________ a d'ailleurs admis que la 
promotion s'était bien "soldée" en 2010 (cf. dos. p. 2066, R/Q212c). Le demandeur s'est 
en outre borné à évoquer que son "argent n'a pas été productif" et que l'immobilisation 
de ses fonds propres l'avait empêché de mener d'autres opérations immobilières, sans 
indiquer lesquelles (cf. dos. p. 51 s., all. 33 et 34 [contestés]). Un éventuel gain manqué 
ne pouvait dès lors être déterminé, même au moyen de l'expertise réservée à cet effet. 
En appel, la partie appelante revient sur cette expertise et se plaint qu'aucun intérêt sur 
l'argent que Y _________ a investi dans la promotion n'ait été pris en considération, 
alors que le Tribunal fédéral calcule le rendement net des fonds propres investis dans la 
chose louée lorsqu'il applique l'article 269 CO. Cette jurisprudence, développée en ma-
tière de droit du bail pour juger du caractère abusif ou non d'un loyer en fonction d'un 
montant censé rentabiliser équitablement l'investissement du propriétaire, ne permet pas 
de conclure qu'un intérêt sur des fonds propres immobilisés devrait être reconnu comme 
poste de dommage. En tout état de cause, la partie appelante ne conteste pas le constat 
de l'expert selon lequel, même s'il fallait retenir des frais d'immobilisation des fonds 
propres, ceux-ci seraient encore couverts par le bénéfice réalisé, en sorte qu'aucune 
diminution patrimoniale ne peut être retenue. Pour le surplus, la partie appelante se 
borne à évoquer d'autres charges (frais de procès et charges d'administration PPE), 
sans les détailler, ni même les chiffrer. Dans ces circonstances, l'on s'en tiendra au bé-
néfice estimé par l'expertise. 
L'expert F _________ a également chiffré les intérêts débités par les banques et retenu, 
à ce titre, un montant de 30'652 fr. 04 pour la période du 1er novembre 2008 au 30 juin 
2010 correspondant au retard de livraison allégué (cf. dos. 1905). 


- 10 - 
5.1 Le 1er octobre 2009, Y _________ a acquis la parcelle no xx1 de la commune de 
D _________, propriété de T _________, pour le prix de 140'000 francs. Il prétend avoir 
été contraint d'acheter ce terrain, en raison d'un empiètement du garage construit sur la 
parcelle no xx2, voisine. Ledit empiètement serait consécutif à une erreur d'implantation 
qu'il impute à Z _________. Il affirme que cette opération immobilière lui aurait causé un 
dommage, compte tenu de la perte de valeur du terrain après l'entrée en vigueur de la 
Lex Weber. 
Lors de son audition, T _________ a déclaré que, pendant le chantier, le terrassement 
avait empiété sur sa parcelle, laquelle était à vendre. Il se plaignait du dépôt de maté-
riaux sur son terrain et d'effondrements en limite, sur une dizaine de mètres de long et 
trois à quatre mètres de profond, provoqués par le terrassement. Il avait écrit à 
Y _________ pour lui demander de remettre en état sa parcelle et, lors d'une rencontre 
sur place, avait proposé qu'il l'achète, en lui faisant remarquer que cela lui coûterait sû-
rement moins cher qu'une remise en état. De l'avis du vendeur, c'est pour cette raison 
et parce que l'acquisition de la parcelle voisine assurait du dégagement pour les fenêtres 
du premier niveau de la future construction que le demandeur l'avait acquise (cf. dos. p. 
1537 s., R/Q66 et R/Q67). 
Après avoir estimé la valeur de la parcelle no xx1 à 125'000 fr. dans son rapport du 15 
novembre 2016 et relevé que les conséquences de la Lex Weber étaient calamiteuses 
pour la commercialisation de ce type de parcelle, l'expert C _________ a, dans son rap-
port complémentaire du 13 février 2017, exprimé des doutes quant au fait que 
Y _________ ait pu envisager une plus-value sur la vente de cette parcelle avant la 
votation de la Lex Weber. Rappelant que la loi en question autorisait toujours la vente 
de résidences principales et de terrains, l'expert a considéré que l'éventail de la clientèle 
potentielle s'était certes réduit, mais que les prix - notamment ceux des appartements et 
des chalets construits à G _________ - étaient restés les mêmes; et l'expert d'ajouter 
que les transactions des derniers mois permettaient d'affirmer qu'il n'y avait pas eu de 
baisse drastique des prix de vente, y compris pour les terrains à bâtir (cf. dos. p. 1807). 
Le juge de district a observé que les explications du demandeur quant aux raisons qui 
l'ont mené à acquérir la parcelle no xx1 ne concordaient pas avec celles du vendeur et 
que l'existence même d'un empiètement définitif imputable à une erreur d'implantation 
n'était pas établie. 
5.2 Selon le maître de l’ouvrage, il a eu, du fait de "malfaçons dues à la mauvaise 
surveillance du chantier" des litiges avec l'entreprise U _________ et l'entreprise 


- 11 - 
AA _________ et BB _________ SA, lesquelles auraient, en définitive, dû entreprendre 
des travaux correctifs, retardant d'autant la livraison des appartements aux acquéreurs 
et lui occasionnant des frais de 30'000 fr. (cf. dos. p. 60 s., all. 98 ss [contestés]). 
CC _________, dont l'entreprise s'est chargée du plâtre et de l'isolation extérieure (cf. 
dos. p. 1542, R/Q68) a admis avoir eu un litige avec Y _________. A la suite des travaux 
que son entreprise a réalisés, une isolation complémentaire a dû être posée. S'il a exclu 
tout retard consécutif à cette problématique (cf. dos. p. 1542, R/Q72), l'intéressé a direc-
tement mis en cause les plans remis par Z _________. Le juge de district a relevé que 
ce témoignage devait toutefois être examiné avec circonspection, car l'entrepreneur pos-
sédait un intérêt direct à reporter la responsabilité des faits sur le défendeur, ne serait-
ce que pour pouvoir encaisser le solde de sa créance. L'expertise B _________ n'accré-
dite pas le lien entre les plans de l'architecte et le défaut de l'isolation, mais relève, au 
contraire, que l'entreprise U _________ n'a pas tenu compte des instructions de l'archi-
tecte (cf. dos.C2 09 XXX p. 446, R/Q5). Ce dernier a déclaré à l'expert qu'il aurait dû 
mieux surveiller ces travaux et exiger de l'entreprise qu'elle les refasse correctement. 
L'expert relève que "[s]i [Z _________ a discuté des détails (cf. PV pièce 15) et demandé 
à l'entreprise U _________de rectifier les aplombs, celle-ci n'en a pas tenu compte 
puisque des défauts ont été constatés" (cf. dos.C2 09 XXX p. 446, R/Q4). 
DD _________, dont l'entreprise s'est chargée des charpentes et des menuiseries exté-
rieures (cf. dos. p. 1546, R/Q88), a aussi concédé avoir eu un litige au sujet du chantier. 
Selon lui, le problème était lié au revêtement de la façade et à de l'humidité dans les 
locaux : lors de la pose des chapes, les locaux n'ont pas été suffisamment ventilés et 
l'humidité accumulée a endommagé les façades (cf. dos. p. 1546, R/Q89). D'après son 
souvenir, au moment de la pose des chapes, O _________ remplaçait Z _________. Et 
l'entrepreneur d'ajouter que le problème, entretemps réglé, n'avait occasionné ni retard, 
ni désagréments pour les acquéreurs (cf. dos. p. 1547, R/Q94 et R/Q96), ce que son 
associé de l'époque, EE _________, a confirmé (cf. dos. p. 1557 s., R/Q134, R/Q137 et 
R/Q139). B _________, qui est également intervenu en qualité d'expert judiciaire dans 
le litige ayant opposé Y _________ à AA _________ et BB _________ SA, a constaté, 
dans son rapport du 12 novembre 2009, que les travaux réalisés présentaient des dé-
fauts (cf. dos. p. 988 s., R/Q11). A la question de savoir si la direction du chantier avait 
été insuffisante et si cela avait eu des conséquences sur l'exécution des travaux de 
AA _________ et BB _________ SA, l'expert a répondu que, surtout pour la réalisation 
des deux derniers chalets A-B, le suivi du chantier avait laissé à désirer, en rappelant 


- 12 - 
que, vers la mi-octobre 2008, Y _________ avait chargé O _________ de suivre le chan-
tier à la place de Z _________, lequel a, au début de l'année 2009, informé l'entreprise 
AA _________ et BB _________ SA que son mandat d'architecte était terminé. Le der-
nier procès-verbal de séance de chantier dirigée par Z _________ date du 2 octobre 
2008; depuis lors, O _________ n'en avait plus fait. Tous ces éléments montraient, selon 
l'expert, une désorganisation du chantier dans la mesure où les entreprises n'étaient pas 
tenues par une surveillance continue et efficace, ce qui pouvait expliquer, en partie du 
moins, les détails non exécutés correctement; il fallait cependant aussi compter sur le 
professionnalisme des entreprises pour obtenir un travail conforme aux règles de l'art 
(cf. dos. p. 989 s., R/Q12 et R/Q13). 
Le premier juge a estimé que les éléments qui précèdent ne suffisaient pas pour retenir 
un rapport de causalité entre le manque de surveillance du chantier attribué à 
Z _________ et les litiges pour malfaçons qui ont opposé le maître de l'ouvrage aux 
entreprises U _________ et AA _________ et BB _________ SA. En outre, le dommage 
invoqué en lien avec ces procédures n'était nullement prouvé par le demandeur. 
5.3 L'expert B _________ a établi une liste des malfaçons et évalué le coût des réfec-
tions à 95'763 fr., en précisant que, moyennant ces travaux, aucune moins-value ne 
subsisterait. 
Il a ainsi relevé que l'étanchéité sur la dalle du garage avait dû être entièrement reprise 
par la maison FF _________pour un coût supplémentaire de 21'000 fr., que l'isolation 
périphérique avait dû être réparée par la maison GG _________ et HH _________ pour 
un coût de 19'400 fr., que l'isolation phonique entre le local technique et l'appartement 
adjacent avait dû être refaite sur les recommandations de l'expert acousticien, que la 
ventilation des façades en bois était insuffisante et qu'elle avait dû être rectifiée pour un 
coût total de 12'000 fr., que la taille du mobilier de l'une des cuisines avait dû être rectifiée 
en fonction de celle du local pour 1000 fr., que les clous de fixation des baguettes en 
verre avaient rouillé et avaient été changés pour 500 fr., que les portes-fenêtres du rez-
de-chaussée des chalets A-B n'étaient pas assez hautes, ce qui impliquait un surhaus-
sement du revêtement extérieur de la terrasse et de l'isolation sous la chape du rez-de-
chaussée pour un coût estimé à 10'043 fr.; que l'absence de ventilation des cuisines aux 
combles impliquait de percer la toiture composée de nombreux éléments de construction 
pour un coût supplémentaire de 1000 fr., que les escaliers hélicoïdaux des combles 
commandés chez JJ _________ ne correspondaient pas aux évidements et avaient été 
remplacés par des escaliers fabriqués sur mesure par un menuisier, d'où un surcoût de 
15'000 fr., qu'un vide entre l'escalier et le mur de la cage d'escalier qui mène au garage 


- 13 - 
avait dû être comblé pour un coût de 1000 fr. et, enfin, que les portes commandées chez 
II _________ avaient toutes dû être modifiées (cf. dos. C2 09 XXX p. 267 s., R/Q4.43). 
En réponse aux questions complémentaires des parties, l'expert s'est encore exprimé 
sur les défauts précités de la manière suivante : pour l'étanchéité de la dalle du garage, 
il a constaté que ce travail avait eu lieu peu avant le départ de Z _________ et que, selon 
les dires de ce dernier, l'entreprise en charge avait effectué une mise hors d'eau provi-
soire avant de reprendre son travail au printemps et qu'elle était ainsi repartie sur une 
base qu'il aurait réparée, sans qu'il n'y ait de frais supplémentaires (cf. dos. C2 09 XXX 
p. 446, R/Q3); selon l'expert, la réparation de l'étanchéité était la conséquence du chan-
gement d'architecte (cf. dos. C2 09 XXX p. 457, R/Q42, et p. 456, R/Q39 in fine). S'agis-
sant de la taille du mobilier de cuisine, l'expert a pris note des remarques du défendeur 
selon lesquelles c'était le cuisiniste qui avait pris les mesures et que lui-même n'était 
plus sur le chantier au moment de la pose (cf. dos. C2 09 XXX p. 447, R/Q7). L'expertise 
complémentaire confirme que les portes-fenêtres avaient déjà été commandées lorsque 
Y _________ a décidé de ne créer qu'un appartement au rez-de-chaussée, imposant 
ainsi une différence de niveau (cf. dos. C2 09 XXX p. 447, R/Q8, et p. 455 s., R/Q39). 
Pour les escaliers hélicoïdaux, l'expert a admis qu'il eut été aisé d'adapter les kits com-
mandés chez JJ _________ à moindres frais et a émis l'hypothèse que cette solution 
n'avait pas été retenue en raison de la reprise du chantier par quelqu'un d'autre (cf. dos. 
C2 09 XXX p. 447 s., R/Q9 à R/Q11, et p. 455 s., R/Q39). Quant au vide entre l'escalier 
et le mur de la cage d'escalier, il était imposé par les plans d'ingénieur, pour des ques-
tions d'alignement, et sa fermeture avait été dûment planifiée par l'architecte 
(cf. dos. C2 09 XXX p. 448, R/Q14 à R/Q16). Enfin, le surcoût lié à la modification des 
portes II _________ n'en n'était pas un puisque la promotion avait réalisé une économie 
de 6420 fr. au minimum sur une commande de porte équivalente construite sur mesure 
(cf. dos. C2 09 XXX p. 449, R/Q18). 
5.4 En première instance, le maître de l’ouvrage invoquait deux autres défauts - pro-
blèmes d'isolation phonique et de raccordement téléphonique -, décelés après la réali-
sation de l'expertise judiciaire. Le jugement querellé retient que ces défauts ne peuvent 
être mis en lien avec une erreur de planification ou à une surveillance indigente du chan-
tier par Z _________. La partie appelante n'entreprend pas cette constatation des faits, 
en sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. 
6.1 En ce qui concerne les prestations d'architecte fournies par Z _________, l'expert 
B _________ a confirmé que celui-ci avait réalisé les plans d'exécution et de détails. 
L'expertise 
n'a 
décelé 
aucune 
erreur 
de 
conception, 
ni 
de 
planification 


- 14 - 
(cf. dos. C2 09 XXX p. 238 s., R/Q4.2 et R/Q4.3, p. 451 s., R/Q4.25 et R/Q4.26, et p. 455 
s., R/Q39). Il a cependant relevé qu'en ce qui concernait les plans d'exécution du second 
œuvre et les plans de détails, ceux-ci étaient trop schématiques et pas assez précis. Les 
entreprises concernées avaient alors besoin de compléments d'information pour pour-
suivre leur travail, et ce bien que les procès-verbaux de chantier tels que rédigés eussent 
pu servir d'apport supplémentaire d'informations (cf. dos. C2 09 XXX p. 451, R/Q24). 
Ayant son bureau hors canton et ne pouvant par conséquent être tous les jours sur le 
chantier, l'architecte aurait dû, d'après l'expert, attacher beaucoup plus d'importance à 
ces détails (cf. dos. C2 09 XXX p. 237 s., R/Q4.1.1 et R/Q4.1.3). Toujours selon l'expert, 
il n'est pas suffisant de suivre le chantier une ou deux fois par semaine pour assurer un 
travail correct et dans les règles de l'art, ainsi que la terminaison des travaux dans les 
délais (cf. dos. C2 09 XXX p. 248 s., R/Q4.11.1). 
Considérant que le travail fourni par Z _________ ne correspondait pas entièrement au 
descriptif des prestations prévu par la norme SIA 102, l'expert B _________ a estimé le 
montant des honoraires auquel l'architecte pouvait prétendre. Il a relevé une prestation 
incomplète en lien avec la phase d'étude du projet (en raison notamment d'absence de 
recherche de partis et d'estimation sommaire, ainsi que d'études de détail lacunaires et 
peu précises), avec celle d'appel d'offres (étant rappelé que cette phase s'est résumée 
à demander des devis aux entreprises locales), de même qu'avec celle de la réalisation 
(dès lors, entre autres, que des éléments manquaient dans les plans d'exécution). Pour 
le reste, la réduction - de 51 % au total - s'expliquait essentiellement par la fin prématurée 
du mandat de l'architecte (cf. dos. C2 09 XXX p. 265 s., R/Q4.42.2). 
Les critiques, plus sévères, de l'expertise privée diligentée par le demandeur - laquelle 
n'a pas pris en compte le point de vue et les explications du défendeur - n'ont pas été 
retenues par le juge de district, celles-ci n'étant corroborées par aucun autre élément du 
dossier. La partie appelante y oppose que, étant intervenu plus tôt, l'expert privé était 
plus à même de juger des prestations de l'architecte. Or, elle constate elle-même que, 
en dehors du retard pris dans la construction (cf. infra consid. 10.4.2), les mêmes man-
quements ont été admis par les deux experts, qui s'accordent sur "tous les points". L'on 
peut dès lors s'en tenir, comme le premier juge l'a fait, à l'expertise menée dans le cadre 
de la procédure judiciaire, qui a respecté le droit d'être entendu des deux parties. 
 
 


- 15 - 
III. Considérant en droit 
7. Dans un premier grief, la partie appelante reproche au juge de première instance 
d'avoir nié la responsabilité de l'architecte pour le dépassement du devis. 
7.1 Dans le cadre d'une exécution correcte du mandat confié, l'architecte doit établir 
soigneusement l'estimation des coûts de construction - appelée devis - et vérifier que 
ces derniers correspondent à l'évaluation faite, surtout lorsque les travaux ont com-
mencé; en cas de doute à ce sujet, il doit s'en ouvrir au maître de l'ouvrage (ATF 119 II 
249 consid. 3b; arrêt 4D_131/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3.3.2). En effet, les 
risques relatifs aux coûts ne sont, la plupart du temps, pas reconnaissables pour le 
maître sans une information idoine de son architecte (arrêt 4C.300/2001 du 27 février 
2002, consid. 2c). Le devis est ainsi un pronostic, établi par l'architecte, sur les coûts 
prévisionnels des travaux de construction exécutés par des tiers. Par définition, il ne peut 
être absolument fiable et définitif. Pour cette raison, l'architecte dispose en principe d'une 
marge de tolérance, à l'intérieur de laquelle son co-contractant doit accepter une certaine 
incertitude (FÉROLLES, Le dépassement du devis de l'architecte, Analyse de droit suisse 
de la responsabilité contractuelle, 2017, p. 131, nos 448 s. et les références citées). 
Si le devis est généralement établi lors de la phase principale d'étude de projet, il arrive 
en pratique que l'architecte et le maître de l'ouvrage conviennent de repousser son éla-
boration, notamment pour la faire concorder avec l'appel d'offres, en vue d'améliorer la 
fiabilité du devis (FÉROLLES, op. cit., p. 132, no 451 et les références citées). Plus on 
avance dans le projet, plus l'architecte doit établir les coûts prévisionnels de manière 
détaillée et précise. L'établissement du devis n'est soumis à aucune forme particulière 
(art. 11 al. 1 CO), même si la forme écrite est souvent privilégiée. 
7.2 La correcte estimation des coûts de construction permet au maître de prendre les 
décisions et dispositions qui s'imposent, en procédant par exemple à des ajustements 
du projet, voire en renonçant à le réaliser si la situation l'exige. Il faut considérer que 
l'architecte qui évalue mal les coûts - compte tenu de la marge de tolérance inhérente à 
toute estimation - donne une information erronée à son mandant. La responsabilité du 
chef d'une fausse information entraîne l'obligation de réparer le dommage résultant de 
la confiance déçue qu'a subi le maître en tenant l'estimation pour exacte et en prenant 
ses dispositions en conséquence (ATF 119 II précité consid. 3b; FÉROLLES, op. cit., p. 
172 s., no 588 et les références citées). 


- 16 - 
La confiance du maître est déçue lorsque la réalisation de l'ouvrage s'avère finalement 
plus onéreuse par rapport à ce qu'il était en droit de comprendre sur la base des infor-
mations fournies par l'architecte (FÉROLLES, op. cit., p. 169, no 577 et la référence citée). 
Savoir de quoi le maître et l'architecte sont convenus en lien avec l'estimation des coûts 
et, en particulier, le degré de fiabilité de celle-ci, est une question d'interprétation des 
volontés. Le juge doit examiner quelle confiance le mandant pouvait, compte tenu des 
circonstances propres à l'espèce, accorder au calcul des coûts de l'architecte (arrêt 
4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.2.2.1 et les références citées). En l'absence 
d'accord des parties sur ce point, une approximation de l'ordre de 10 % est en général 
admise pour les nouvelles constructions, en référence au Règlement SIA 102 (arrêt 
4A_271/2013 du 26 septembre 2013 consid. 2.1). Cette marge de tolérance est destinée 
à compenser les incertitudes qui sont liées à l'estimation des coûts, à la réalisation des 
travaux de construction et aux changements de circonstances qui peuvent survenir en 
cours de réalisation. Au-delà, l'architecte est présumé avoir violé son devoir de diligence 
dans l'estimation des coûts de construction; il ne peut alors s'exonérer de sa responsa-
bilité qu'en prouvant qu'il n'a commis aucune faute (arrêt 4C.424/2004 du 15 mars 2005 
consid. 3.2.2.1). 
Il incombe au maître de prouver que, s'il avait obtenu des informations exactes, il aurait 
adopté un comportement différent et donc épargné certains frais. Il suffit, en principe, 
qu'il paraisse vraisemblable, sur la base des circonstances concrètes du cas d'espèce, 
que le maître aurait pu épargner certains coûts (arrêt 4C.71/2003 du 27 mai 2003 consid. 
3). 
7.3 Le dépassement du devis proprement dit, qui engage la responsabilité de l'architecte 
pour fausse information, consiste en une simple estimation inexacte des coûts de la 
construction (oubli de certains postes, erreur de calcul, mésestimation de la quantité des 
prestations ou de leur prix, etc.). Il doit être distingué des coûts supplémentaires causés 
par l'architecte en violation du contrat (ATF 119 II précité consid. 3b). Il s'agit là de coûts 
- tels que ceux liés à des malfaçons ou à un retard (arrêt 4D_131/2009 précité consid. 
3.3.2) - qui auraient pu être épargnés par une conduite correcte du chantier; ils sont 
indépendants de l'établissement d'un devis. L'architecte doit les prendre à sa charge si 
une faute peut lui être imputée (ATF 122 III 61 consid. 2a). 
De même, les modifications de commande du maître en cours de réalisation ne repré-
sentent pas un dépassement du devis imputable à l'architecte (ATF 119 II précité consid. 
3b). Celui-ci est néanmoins tenu de renseigner le maître sur les risques financiers induits 
par le changement projeté. 


- 17 - 
7.4 Le devoir d'information de l'architecte ne se confond pas avec l'établissement du 
devis, puisqu'il lui incombe de contrôler continuellement si l'évolution des coûts reste 
dans les limites de sa dernière estimation et, le cas échéant, d'informer immédiatement 
le maître des écarts de coûts, y compris ceux résultant de modifications de commande 
(arrêt 4C.424/2004 précité consid. 3). Ici aussi, l'étendue du devoir de contrôle et de 
révision des coûts découle de la convention concrète des parties. 
8.1 Se ralliant aux constatations de l'expert B _________, le premier juge a retenu, in 
casu, un dépassement de devis proprement dit de 8,4 % (recte : 8,2 % [cf. jugement 
déféré p. 13 consid. 2f]) et a nié une violation par Z _________ de son devoir d'informa-
tion. 
La partie appelante conteste cette appréciation. Elle argue que le magistrat aurait com-
paré le coût final de l'ouvrage, soit 4'500'000 fr., non pas avec le coût devisé par l'archi-
tecte, mais avec l'évaluation des coûts effectifs de construction établie en 2010 par l'ex-
pert, soit 4'335'000 francs. Cependant, une telle comparaison aurait révélé un écart de 
coûts de 3,8 % (4'500'000 fr. x 100 / 4'335'000 fr.) et non de 8.2 %. Il apparaît ainsi que 
la comparaison a bien été faite entre les coûts pronostiqués par Z _________ en dé-
cembre 2008, à savoir 4'160'000 fr., et le prix final de l'ouvrage tel qu'avancé par le 
demandeur et jugé crédible par l'expert (4'500'000 fr. x 100 / 4'160'000 fr. = 8,2 %). 
L'on comprend toutefois de l'argumentaire de la partie appelante que, selon elle, seul le 
montant de 3'750'000 fr. articulé par l'architecte en mars 2008, incluant les plus-values 
liées au projet de construction de deux chalets de douze appartements et d'un garage 
collectif, pouvait être considéré comme un devis, les estimations de coûts ultérieures 
n'étant que des projections de l'évolution des coûts en temps réel. Le dépassement de 
devis serait donc de 20 % (4'500'000 fr. x 100 / 3'750'000 fr.), ce qui consacrerait une 
violation par l'architecte de son devoir d'information. 
8.2 Ce raisonnement ne saurait être suivi. Tout d'abord, le maître n'a pas démontré, 
alors qu'il en avait la charge (FÉROLLES, op. cit., p. 275, no 917), que cet écart de coûts 
de 750'000 fr. constituait un dépassement de devis. Au contraire, il a soutenu que le 
surcoût de la promotion s'expliquait par des travaux de remise en état (cf. dos. p. 54 et 
62, all. 54 et 106 [contestés], p. 2067, R/Q215), par le retard pris en raison d'un manque 
de surveillance du chantier (cf. dos. p. 2083) et par un manque de professionnalisme 
dans le processus du choix des entreprises, ne faisant ainsi pas de distinction entre la 
mauvaise estimation des coûts qu'il reprochait au défendeur et les coûts supplémen-
taires qu'il lui imputait. Au demeurant, et contrairement aux affirmations du demandeur 


- 18 - 
selon lesquelles le projet n'aurait pas été modifié, à tout le moins depuis le devis établi 
en mars 2008, il s'avère qu'en juillet 2008, Y _________ a demandé que les deux ap-
partements du rez-de-chaussée des chalets A-B soient réunis en un seul, ce qui, d'après 
les entreprises concernées et l'expert, a engendré des travaux supplémentaires (adap-
tations au niveau de la statique du bâtiment, modifications de l'installation électrique su-
jettes à plus-values, modification des écoulements dans les dalles déjà coulées). L'on 
ne peut non plus souscrire à la thèse d'une sous-évaluation crasse des coûts par l'archi-
tecte en se fondant sur la comparaison entre l'offre de H _________ SA (4'739'000 fr.) 
et celle de Z _________ (3'000'000 fr.), dès lors que, de l'aveu même du demandeur, 
des différences existaient entre celles-ci, notamment en ce qui concerne la qualité des 
matériaux proposés et les entreprises choisies (cf. dos. p. 1114, all. 130 et 131 [contes-
tés], p. 1173 s., all. 280 et 293 [contestés] et p. 2068, R/Q216). A noter que le coût final 
de la construction, évalué à 4'500'000 fr., reste inférieur à l'offre de H _________ SA, ce 
alors que la promotion a pris de l'ampleur, tant au niveau du nombre d'appartements que 
de la taille du garage collectif. Enfin, si l'expert a relevé une erreur de calcul dans la 
formule d'autorisation de construire s'agissant des volumes des chalets et du garage (cf. 
dos. C2 09 XXX p. 269, R/Q5.1), il n'en a pas déduit une mauvaise estimation des coûts 
par l'architecte. 
L'on ne peut en effet retenir que l'architecte ait mal informé le maître sur les coûts provi-
sionnels de la construction. Il sied de rappeler que les parties au contrat - non écrit - 
d'architecte se sont entendues pour renoncer à une procédure de soumission au profit 
du choix d'entreprises locales, si bien que Z _________ a évalué les coûts de construc-
tion à partir des informations reçues de celles-ci, sans établir de cahier de soumission ni 
dresser de tableau récapitulatif des offres pour l'adjudication, mais en élaborant des 
plans financiers régulièrement révisés. La partie appelante, sans motiver sa contesta-
tion, nie avoir accepté ce mode de faire. Il n'est cependant pas remis en cause que les 
parties avaient prévu de s'adresser directement à des entreprises de la région, sans 
passer d'appel d'offres, et que le promoteur a signé les contrats d'entreprise ainsi pré-
sentés. Lorsqu'elle affirme que l'architecte, qui perçoit une rémunération, doit, en tous 
les cas, respecter son devoir de diligence, la partie appelante perd de vue que le fait que 
la méthode choisie ait été qualifiée d'économique et de simpliste par l'expert ne signifie 
pas que le défendeur a violé ses obligations découlant du contrat conclu. Il a, à cet égard, 
été tenu compte du fait que les prestations de Z _________ dans cette phase du projet 
étaient inférieures à l'activité d'appel d'offres pour laquelle la norme SIA prévoit une ré-
munération complète, en ce sens que les honoraires réclamés à ce titre ont été réduits 
(cf. dos. C2 09 XXX p. 265 s., R/Q4.42.2 et p. 452, R/Q28). Dès lors qu'il avait été convenu 


- 19 - 
de renoncer à une procédure de soumission et de s'en remettre aux offres des entre-
prises, le demandeur, qui n'en était pas à sa première promotion immobilière et qui n'était 
pas novice dans le domaine, ne pouvait ignorer qu'une estimation fiable des coûts s'en 
trouvait reportée. Comme le révèle l'expertise, l'architecte a, en effet, dû affiner celle-ci 
au fur et à mesure, en se fondant sur les offres et devis reçus. Dans ces circonstances, 
les estimations de coûts établies par Z _________ en décembre 2008, dont 
Y _________ a été immédiatement nanti, ont, à juste titre, été prises en compte par 
l'expert pour juger de l'écart de coût final et de la mesure dans laquelle la confiance du 
maître dans le pronostic financier de la construction avait été déçue. Même en retenant 
la dernière information sur les coûts communiquée par l'architecte au maître, à savoir 
celle du 15 décembre 2008 plutôt que celle du 11 décembre précédent, le dépassement 
de devis proprement dit reste dans la marge d'incertitude inhérente à ce genre de cons-
truction (4'500'000 fr. x 100 / 4'099'000 fr. fr. = 9,8 %). 
8.3 En tout état de cause et comme le relève le jugement entrepris, le maître n'a pas 
rendu vraisemblable qu'il aurait agi différemment s'il avait connu le coût final du projet. 
La partie appelante se contente, à cet égard, de soutenir que la volonté de Y _________ 
de ne pas investir plus de 3'750'000 fr. dans le projet était reconnaissable par l'architecte, 
sans étayer cette version des faits. Or, l'on peut certes inférer de son refus de l'offre de 
H _________ SA qu'il n'était pas prêt à débourser 4'739'000 fr. pour une promotion de 
huit appartements, mais non pas encore qu'il n'était pas disposé à consacrer quatre mil-
lions et demi pour un ouvrage de plus grande ampleur, incluant les modifications, su-
jettes à plus-values, qu'il a requises. Rien n'indique non plus que l'intéressé, qui avait 
déjà mené des promotions immobilières par le passé, ait, à réception de la dernière es-
timation des coûts réalisée par Z _________ en décembre 2008 et pronostiquant un 
investissement final de plus de quatre millions de francs, sollicité un aménagement du 
projet ou pris d'autres mesures pour épargner certains coûts, afin, comme il l'avance, de 
maintenir la promotion dans le cadre admissible de ses apports financiers et notamment 
du crédit de construction contracté. Au contraire, le maître a relaté que, à la fin décembre 
2008, il avait établi avec son nouveau directeur des travaux, J _________, une estima-
tion du coût de la construction à 4'335'000 fr. afin de négocier avec la banque un crédit 
supplémentaire (cf. dos. p. 2065, R/Q207). Le promoteur, qui a réalisé un bénéfice grâce 
à cette opération immobilière, n'a ainsi pas démontré que l'ouvrage construit lui était 
subjectivement inutile, ni qu'il dépassait ses possibilités financières. 


- 20 - 
Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que la partie appelante n'a pas établi 
les conditions fondant sa prétention en réparation du dommage occasionné par un dé-
passement de devis. 
9. La partie appelante reproche ensuite à l'autorité de première instance de ne pas avoir 
retenu une responsabilité de l'architecte pour les coûts supplémentaires que celui-ci lui 
aurait occasionnés, en violation de ses obligations contractuelles. 
9.1 Il n'est pas contesté que les parties étaient liées par un contrat d'architecte global, 
les prestations à fournir par Z _________ portant non seulement sur la planification, mais 
également sur la direction des travaux. Selon la jurisprudence, il s'agit d'un contrat mixte, 
soumis aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise selon les prestations de 
l'architecte en cause (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 127 III 543 consid. 2a). 
Lorsque l'architecte fournit une prestation dont il peut garantir le résultat, telle que l'éla-
boration de plans, sa responsabilité relève du contrat d'entreprise. Ainsi, si son plan est 
défectueux et que cela occasionne un défaut de construction ou un autre dommage au 
maître, il répond sur la base de la garantie pour les défauts (art. 363 ss CO). Lorsque 
l'architecte fournit un service, en promettant toute sa diligence, en particulier, lorsqu'il 
assume la direction des travaux, il répond sur la base de l'article 398 CO, en relation 
avec les articles 97 ss CO, du dommage résultant d'une violation de cette promesse. 
Dans l'un et l'autre de ces régimes de responsabilité, le dommage doit être imputable à 
l'architecte, c'est-à-dire apparaître comme la conséquence du comportement qui lui est 
reproché, que ce soit la livraison de plans défectueux (GAUCH, Der Werkvertrag, 6e éd., 
2019, p. 1133, no 2737) ou le manque de diligence dans l'exécution de son mandat 
(JEANPRÊTRE, La responsabilité contractuelle du directeur des travaux de construction, 
1996, p. 130 ss; GAUCH/TERCIER, Le droit de l'architecte, 3e éd., 1995, p. 183, no 572). 
Les règles ordinaires sur la causalité naturelle et adéquate trouvent application (cf. not. 
arrêt 4C.269/2003 du 15 décembre 2004 consid. 4.1). Conformément à la règle géné-
rale, le fardeau de la preuve du lien de causalité incombe à la partie qui entend en dé-
duire des droits (art. 8 CC). La causalité naturelle est une question de fait. Le rapport de 
causalité naturelle doit, en outre, être adéquat; autrement dit, la cause de l'atteinte doit 
être un fait qui, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, 
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, en sorte que la sur-
venance de ce résultat paraît de façon générale favorisée par le fait en question. Il s'agit 
là d'un point de droit. 


- 21 - 
9.2 Dans le cadre de l'exécution de travaux de construction, il peut arriver que l'archi-
tecte commis par le maître contribue, par la mauvaise exécution de son propre contrat, 
à la survenance d'un défaut de l'ouvrage (cf. art. 371 al. 2 CO) ou d'un autre dommage 
dont l'entrepreneur doit également répondre sur la base de son contrat de construction. 
Si les conditions de la responsabilité sont remplies aussi bien pour l'entrepreneur que 
pour l'architecte, ils répondent tous deux du dommage (cf. ATF 93 II 317 consid. 2a). 
Chacun répond, à sa façon, pour le même dommage; le fait que l'un réponde est sans 
influence sur la responsabilité de l'autre. Leurs responsabilités sont "de même rang" et 
non dans un rapport de subsidiarité. La pluralité des responsables ne doit pas conduire 
à un enrichissement du maître. Ainsi, l'obligation de l'architecte de réparer le dommage 
s'éteint si le maître a déjà obtenu satisfaction sur le plan financier, notamment grâce à 
la réfection de l'ouvrage par l'entrepreneur (GAUCH, op. cit., p. 1134 s., no 2741 ss) 
L'architecte chargé de la direction des travaux doit assurer un suivi régulier du chantier 
et surveiller l'exécution de l'ouvrage par les entrepreneurs. Il convient d'examiner, dans 
chaque cas, si le mandataire du maître a satisfait à cette obligation et, si tel n'est pas le 
cas, de déterminer si son manquement a causé, ou contribué à causer, un dommage. 
L'architecte ne répond pas de tout ce qui se passe sur le chantier qu'il doit surveiller, 
mais uniquement de sa propre faute. Sa responsabilité est engagée lorsque sa surveil-
lance du chantier a été déficiente et qu'elle a causé - seule ou en concours avec le fait 
des entrepreneurs - un dommage. Il est responsable pour les fautes commises dans 
l'exécution des travaux qu'il pouvait constater lors de ses visites ordinaires et qu'il avait 
le devoir d'empêcher en prenant des mesures et des dispositions idoines (SCHAUMANN, 
Jurisprudence sur le droit de l'architecte, 4e éd., 1999, p. 36 s., nos 77a et 77b). Puisqu'il 
s'agit de se demander si le dommage serait survenu si l'architecte s'était conformé à ses 
obligations, il s'agit d'une causalité hypothétique, qui peut être retenue au stade de la 
vraisemblance prépondérante. Il faut, mais il suffit, dès lors que, au vu des faits établis 
et de l'expérience de la vie, d'autres circonstances que celles invoquées par le lésé ne 
jouent pas, pour le fait concerné, de rôle déterminant ni n'entrent raisonnablement en 
considération (arrêt 4A_543/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.3 et les références 
citées). 
10.1 En la présente affaire, le juge de district a considéré qu'il n'avait pas été établi, à 
satisfaction, que l'inexécution par Z _________ de certaines prestations d'architecte ait 
causé un préjudice à Y _________; les faits constatés ne permettaient en particulier pas 
de discerner les responsabilités des diverses personnes impliquées dans le chantier (ar-
chitecte, promoteur et entrepreneurs). 


- 22 - 
La partie appelante rappelle que, d'après l'expertise B _________, le défendeur a effec-
tué une prestation incomplète dans le cadre de l'établissement des plans et de la direc-
tion des travaux. Toujours selon elle, ces manquements seraient à l'origine du retard 
accusé par le chantier et des malfaçons qui, selon l'expert, affectaient l'ouvrage. Dès 
lors que l'architecte avait violé ses obligations de mandataire, il lui appartenait d'indem-
niser les coûts supplémentaires liés au retard et aux défauts, et ce indépendamment de 
l'éventuelle responsabilité des entrepreneurs. 
10.2 En objectant que le magistrat ne pouvait retenir que des manquements de l'archi-
tecte avaient été mis en évidence par l'instruction, sans en tirer de conséquences, non 
seulement sous l'angle des honoraires auxquels celui-ci pouvait prétendre, mais aussi 
du point de vue de sa responsabilité pour les dommages subis par le maître, la partie 
appelante perd de vue que, pour retenir une telle responsabilité, un rapport de causalité 
naturelle doit exister entre lesdits manquements et lesdits dommages. Il n'appartient pas 
au juge d'établir ce fait, mais au demandeur de rendre l'enchaînement causal dont il se 
prévaut suffisamment convaincant. 
Or, le jugement déféré retient que le demandeur n'est pas parvenu à démontrer que la 
violation par l'architecte de ses obligations ait été à l'origine des divers préjudices invo-
qués. La partie appelante n'entreprend pas, de manière détaillée, cette constatation de 
fait et se contente d'affirmations générales, selon lesquelles la violation par le défendeur 
du devoir de diligence qui découlait de son mandat global d'architecte engage sa res-
ponsabilité pour les défauts et le retard constatés par expertise. 
Comme l'a rappelé le premier magistrat, il n'appartient pas à l'expert de s'exprimer sur 
la responsabilité de l'architecte, de l'entrepreneur ou du maître de l'ouvrage. Dès lors 
qu'il s'agit d'éclaircir un point de fait, rien ne l'empêche, en revanche, de se prononcer 
sur la relation de cause à effet qui, d'après son expertise, existe entre le comportement 
d'une personne et la survenance d'un résultat (malfaçon, retard ou autre). 
10.3 En ce qui concerne les plans conçus par Z _________, l'expert a mis en évidence 
que certains d'entre eux étaient trop schématiques, avec pour conséquence que les en-
treprises concernées avaient besoin d'informations supplémentaires pour réaliser leurs 
travaux. L'expert ne retient pas que cet état de fait ait engendré un retard particulier ou 
aggravé le retard imputé, entre autres, à une direction des travaux insuffisante (cf. infra 
consid. 10.4.2), ni que le caractère insuffisamment détaillé des plans ait conduit à la 
survenance de malfaçons lors de l'exécution de l'ouvrage. 


- 23 - 
La partie appelante se contente d'affirmer qu'une "quantité astronomique de défauts" a 
découlé des plans incomplets de l'architecte. Il cite, à ce titre, les "ventilations oubliées" 
- alors que l'expert n'a retenu aucune erreur de planification mais a jugé que la solution, 
économique, d'installer les conduits d'évacuation à l'extérieur était, de son point de vue, 
inesthétique (cf. dos. C2 09 XXX p. 451, R/Q25) - ou encore l'"absence d'isolation lacu-
naire", sans que l'on ne sache à quel défaut il se réfère. La partie appelante ne critique 
pas les réserves du premier juge quant à la force probante des déclarations de 
CC _________, lequel a incriminé les plans établis par Z _________ alors que l'expert 
a reproché à l'entreprise d'isolation extérieure de ne pas s'être conformée aux instruc-
tions de l'architecte. Elle souligne qu'il aurait fallu, dès le départ, concevoir des apparte-
ments de différentes grandeurs. Les parties sont cependant convenues de construire 
deux chalets mitoyens comportant chacun six appartements, dont le nombre de pièces 
était bien défini. Il ne s'agit pas là d'une erreur de conception architecturale mais d'un 
choix, sur lequel le promoteur est ensuite revenu en sollicitant, en cours de chantier, une 
diversification dans la taille des logements, ce pour des motifs de vente. L'expert relève 
que ce changement dans la configuration de base a rendu l'aménagement "boiteux" (cf. 
dos. C2 09 XXX p. 238, R/Q4.2.1). Enfin, la partie appelante qualifie d'erreurs de planifi-
cation, dommageables et imputables au défendeur, les commandes de portes, de fe-
nêtres et d'escaliers, ainsi que "les installations électriques". Ce faisant, il s'inscrit en 
faux avec les conclusions de l'expertise (cf. supra consid. 5.3 in fine; cf. ég. dos. 
C2 09 XXX p. 452, R/Q26), sans motiver son point de vue. 
10.4 S'agissant de la direction des travaux assumée par Z _________ jusqu'au mois 
d'octobre 2018, l'expert a estimé qu'il n'était pas suffisant de suivre le chantier à raison 
d'une ou deux fois par semaine. De l'avis de l'expert, il aurait ainsi été "plus efficace" de 
collaborer avec un bureau sur place, aussi bien pour la surveillance quotidienne du chan-
tier que pour l'élaboration de plans dont certains détails sont localement plus usités (cf. 
dos. C2 09 XXX p. 248 s., R/Q4.11.1). A ce dernier égard, l'on relèvera toutefois que 
Y _________ n'était pas sans savoir que son ami œuvrait hors du canton au moment où 
il a choisi de collaborer avec lui en vue de réaliser la promotion désirée. Or, l'étendue du 
devoir de surveillance que l'on peut raisonnablement attendre de la direction des travaux 
ne saurait être définie in abstracto; elle dépend avant tout des circonstances concrètes. 
Sauf cas particuliers (réalisation de travaux risqués, recours à des méthodes innovantes, 
etc.), l'on ne peut, en principe, exiger d'un directeur des travaux qu'il soit continuellement 
présent sur le chantier et qu'il examine minutieusement l'ensemble des tâches qui y sont 
exécutées, la plupart du temps par des entreprises spécialisées (AEBI-MABILLARD, La 


- 24 - 
rémunération de l'architecte, 2015, p. 82, nos 261 s. et les références citées; JEAN-
PRÊTRE, op. cit., p. 18). 
10.4.1 Quoiqu'il en soit, comme l'a relevé le juge de district, il n'a pas été rendu suffi-
samment vraisemblable que, si le défendeur avait surveillé plus régulièrement le chan-
tier, la survenance de certains défauts aurait pu être évitée. La partie appelante ne s'en 
prend pas, de façon détaillée, à ce constat d'absence de relation causale, mais se con-
tente d'imputer les défauts énumérés par l'expert, dans leur globalité, à un manque de 
surveillance du chantier par l'architecte, sans indiquer sur quels pièces ou passages du 
dossier il fonde son affirmation. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de cerner 
quel défaut en particulier aurait, selon lui, pu être évité grâce à une meilleure prestation 
de l'architecte, ni même de déterminer auquel des directeurs des travaux successifs le 
manque de surveillance dont il se plaint est imputable. Sa critique est donc irrecevable. 
Le maître n'est, en effet, pas exonéré de son devoir d'expliciter le lien de causalité natu-
relle entre le défaut et le manquement de l'architecte en raison du fait que celui-ci as-
sume une responsabilité de mandataire ou parce qu'il répond même si le défaut est - 
aussi - imputable à l'entrepreneur. Il n'existe pas de responsabilité générale de la direc-
tion des travaux pour les défauts qui surviennent sous sa surveillance. Quant à la ques-
tion du concours de responsabilités entre l'architecte et l'entrepreneur, elle ne se pose 
que si le fait de chacun est causal pour le défaut. 
Dans le présent cas, si l'expert n'a pas mis en relation la prestation lacunaire du défen-
deur en matière de surveillance du chantier avec la survenance de malfaçons, il a, en 
revanche, relevé que certains défauts étaient la conséquence du changement intervenu 
à la tête de la direction des travaux. Il a imputé à cet état de fait les défauts ayant affecté 
les travaux de charpente et de menuiserie réalisés par l'entreprise AA _________ et 
BB _________ SA (cf. supra consid. 5.2), la réparation de l'étanchéité de la dalle du 
garage, de même que le coût induit par la fabrication sur mesure d'escaliers hélicoïdaux 
en lieu et place de l'adaptation des kits commandés (cf. supra consid. 5.3 in fine). Or, il 
n'est pas établi que la résiliation par Y _________ du mandat de Z _________ puisse 
être reprochée à celui-ci, ce point pouvant même, de l'avis de la partie appelante, de-
meurer indécis. Céans, le demandeur se borne à donner sa propre version, en soutenant 
que le défendeur a, dans les faits, abandonné un chantier dont il avait perdu le contrôle, 
allégation qui n'est nullement prouvée. 
La partie appelante allègue encore que le manque de suivi de l'architecte l'a empêchée 
d'exercer ses droits de garantie pour les défauts à l'encontre des "entrepreneurs indéli-
cats", sans préciser lesquels ni mentionner les prétentions qu'elle aurait pu faire valoir. 


- 25 - 
C’est le lieu de relever qu’elle ne critique pas non plus de manière détaillée les considé-
rations du juge de district selon lesquelles la plupart des défauts - hormis ceux liés à 
l'isolation phonique et au raccordement téléphonique - ont été corrigés avant la prise de 
possession des appartements par les acquéreurs, ce qui prive le maître de son droit de 
réclamer à l'architecte des dommages-intérêts à ce titre, à moins qu'il n'ait dû supporter 
les coûts de ces réfections. Or, n'en déplaise à la partie appelante, l'on ne peut partir du 
principe que la réparation des défauts listés par l'expert a nécessairement été réalisée 
aux frais du maître et non à ceux des entreprises concernées, "attendu qu'ils dé-
coul[ai]ent d'erreurs de la part de l'architecte", ce qui n'est pas avéré (cf. supra consid. 
10.3 et 10.4.1). Comme l'a souligné le premier juge, l'on ignore à quelle date et à quelles 
conditions les différentes réparations ont eu lieu. Quant aux frais liés aux démarches 
effectuées pour obtenir la suppression des défauts, en lien notamment avec les litiges 
U _________ et AA _________ et BB _________ SA (cf. supra consid. 5.2), ils ne ré-
sultent que des allégations peu circonstanciées du demandeur et des décomptes rédi-
gés par son conseil, ce que le jugement déféré tient, avec raison, pour insuffisant. 
10.4.2 A propos toujours de la direction des travaux, l'expert a observé que Z _________ 
n'avait pas assez insisté auprès des entreprises pour que les délais contractuels soient 
respectés, ce qui avait retardé, de trois semaines environ, l'avancement du chantier. Si 
le fait que les entreprises elles-mêmes étaient tenues de respecter lesdits délais n'est 
pas propre à limiter la responsabilité de l'architecte, il n'en va pas de même du compor-
tement du maître de l'ouvrage, dont les demandes de modification en cours de chantier 
expliquent également ce retard d'après l'expert. Cela étant, la question de savoir dans 
quelle mesure les parties sont chacune responsables n'a pas à être résolue, car il n'est 
pas établi que ce retard ait causé un dommage au maître. Contrairement à ce que pré-
tend la partie appelante, l'on ne saurait imputer un retard plus conséquent à l'architecte, 
au motif qu'il serait "évident" que le retard accumulé par celui-ci aurait continué à sortir 
ses effets ultérieurement. D'autres causes expliquent, en effet, que la livraison de l'ou-
vrage ait, au final, été reportée, de plus d'un an selon le promoteur. D'après l'expert 
B _________, l'aggravation du retard à la suite du départ de Z _________ est due aux 
problèmes inhérents au remplacement de l'architecte, ce qui ne peut être reproché au 
défendeur (cf. supra consid. 10.4.1 in fine). Selon l'expert privé, les travaux de réparation 
ont provoqué un retard de chantier de plusieurs mois; or, aucune responsabilité de l'ar-
chitecte pour les défauts n'a pu être retenue (cf. supra consid. 10.3 et 10.4.1). C'est donc 
à juste titre que le juge de district a réfuté que le retard imputable au défendeur ait porté 
préjudice au demandeur. Cela est d'autant moins vraisemblable que l'expertise finan-
cière a fortement relativisé les conséquences du retard du chantier sur le déroulement 


- 26 - 
de la promotion, jugeant que le délai de vente des appartements n'avait pas été anor-
malement long et qu'il n'avait pas contraint le promoteur à revoir les prix projetés à la 
baisse (cf. dos. p. 1899 et 1908). Quant au surcroît de charges invoqué, la partie appe-
lante laisse intactes les critiques du premier magistrat, qui a relevé, d'une part, l'absence 
d'imputation des revenus locatifs retirés des appartements jusqu'à leur vente tels qu'ils 
figurent dans la comptabilité de la promotion et, d'autre part, le fait que la période consi-
dérée n'était pas circonscrite aux trois semaines de retard qui pouvaient, en partie du 
moins, être imputées à l'architecte. 
10.5 la partie appelante qualifie encore de simpliste le raisonnement au terme duquel le 
juge de district a refusé toute indemnisation en lien avec l'acquisition de la parcelle no 
xx1, voisine de la promotion. Il répète avoir été contraint d'acheter ce terrain pour remé-
dier, à moindres frais, à un empiètement qui aurait pu être évité si l'architecte avait fait 
correctement son travail : "soit que les plans étaient erronés soit que les travaux ont été 
mal surveillés". 
Par ces seules allégations, elle ne parvient pas plus qu'en première instance à démontrer 
l'existence d'un empiètement imputable au défendeur. Elle ne discerne pas même quelle 
obligation contractuelle il reproche à Z _________ d'avoir enfreint. Quoiqu'il en soit, les 
spéculations de T _________ - lequel avait manifestement intérêt à trouver un acquéreur 
pour sa parcelle - sur le coût qu'aurait représenté la suppression des immissions obser-
vées sur sa propriété durant le chantier, à savoir l'entreposage de matériaux et des ef-
fondrements en limite, ne suffisent pas pour conclure que le demandeur n'avait d'autre 
choix que d'acquérir ce bien pour limiter son dommage. Sur le vu de ce qui précède, 
l'architecte ne saurait être tenu d'indemniser le maître en raison de cet achat. 
11. Dans un ultime grief, la partie appelante critique l'allocation d'honoraires, même 
réduits, au défendeur. Elle rappelle que, dans le cas où la mauvaise exécution par l'ar-
chitecte de ses obligations équivaut à une inexécution totale, celui-ci perd tout droit à la 
rémunération prévue par l'article 394 al. 3 CO. 
11.1 L'existence d'un mandat onéreux n'étant ici pas litigieuse, il incombe au mandant 
de prouver les faits qui entraînent l'extinction du droit à la rémunération du mandataire 
(art. 8 CC). En cas de mauvaise exécution, l'architecte n'est payé que pour les presta-
tions exécutées conformément au contrat; la suppression des honoraires est réservée 
aux cas extrêmes, dans lesquels l'architecte a gravement manqué à ses obligations, au 
point que la situation équivaut à celle dans laquelle il ne s'est pas du tout exécuté (ATF 
124 III 423 consid. 3 et 4). 


- 27 - 
11.2 En tant qu'il se fonde sur des manquements de l'architecte qui n'ont pas été retenus 
(cf. supra consid. 8 et 10), l'argumentaire d'appel tendant à la suppression du droit aux 
honoraires tombe à faux. Pour le reste, et contrairement à ce qu'affirme la partie appe-
lante, le juge de district a tenu compte de la mauvaise exécution par le défendeur d'une 
partie de ses obligations et a, de ce fait, partiellement rejeté sa prétention reconvention-
nelle en paiement (cf. jugement déféré p. 28 consid. 4d). Il n'a pas laissé à l'expert le 
soin d'apprécier lui-même la mesure dans laquelle la violation par l'architecte de ses 
obligations devait conduire à une réduction de ses honoraires, mais s'est fondé sur les 
constatations factuelles de celui-ci pour tirer les conclusions juridiques qui s'imposent. 
L'expertise compare en effet les prestations réalisées par Z _________ avec celles dé-
crites dans la norme SIA 102. Bien que les parties ne l'aient pas intégrée à leur accord, 
cette réglementation reflète l'usage largement répandu en pratique. Etant donné que 
l'activité exigée du défendeur n'est spécifiée ni dans la convention - orale - des parties, 
ni par aucune disposition légale topique, la référence à ce qui peut être considéré comme 
le contenu habituel du contrat d'architecte ne prête pas le flanc à la critique (RVJ 1993 
p. 190 ss, p. 193 consid. 5; AEBI-MABILLARD, op. cit., p. 75, no 237 et les références 
citées). Au terme de la comparaison, l'expert a estimé que, compte tenu non seulement 
de la fin prématurée de son mandat, mais aussi de l'exécution défaillante de certaines 
tâches (cf. supra consid. 6.1), Z _________ n'avait accompli que 49 % des prestations 
qui étaient attendues de lui. Une fois encore, la partie appelante ne critique pas concrè-
tement ce constat en indiquant quels postes d'activité devraient être revus à la baisse et 
pour quels motifs. Dans ces circonstances, il est légitime de se fonder sur le taux d'ac-
complissement retenu par l'expert pour accorder au défendeur la rémunération corres-
pondant au travail effectivement réalisé. 
Partant, ce dernier grief doit également être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
12. Vu le sort de l'appel, il incombe aux successeurs de Y _________ de supporter, 
solidairement entre eux, l'intégralité des frais de seconde instance (art. 106 al. 1 CPC; 
ATF 145 III 153 consid. 3.2.2). 
12.1 Les frais judiciaires d'appel se limitent, en l'espèce, à l'émolument forfaitaire de 
décision (art. 95 al. 2 let. b CPC et 3 al. 3 LTar). Celui-ci oscille entre 27'000 et 120'000 
fr. et peut tenir compte d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 16 al. 1 et 19 LTar). 
Eu égard aux ordinaires ampleur et difficulté de la présente affaire et à la façon de pro-
céder des parties, compte tenu également des principes de la couverture des frais et de 
l'équivalence des prestations, l'émolument est arrêté à 20'000 fr. (art. 13 al. 1 et 2 LTar) 
et prélevé sur l'avance versée par la partie appelante (art. 111 al. 1 CPC). 


- 28 - 
Z _________ a conclu à l'octroi d'une équitable indemnité à titre de dépens. L'activité de 
son avocat en seconde instance a essentiellement consisté à rédiger une réponse - la-
quelle reprend, pour partie, le contenu du mémoire déposé en première instance (cf. dos. 
p. 1108 ss) -, ainsi que d'une brève détermination. Sur le vu de cette activité, les hono-
raires du mandataire de l'appelé, qui sont en principe fixés d'après le barème applicable 
en première instance compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 32 al. 1 et 
35 al. 1 let. a LTar), mais qui peuvent être réduits en cas de disproportion manifeste 
entre la rémunération ainsi prévue et le travail effectif du conseil juridique (art. 29 al. 2 
LTar), sont arrêtés à 8000 fr., débours et TVA compris (art. 27 LTar). 
Par ces motifs, 
Prononce 
 
1. 
L'appel est rejeté. 
2. 
Les frais de la procédure d'appel, par 20’000 fr., sont mis à la charge de 
V _________, W _________ et X _________, solidairement entre eux. 
3. 
V _________, W _________ et X _________ verseront, solidairement entre eux, à 
Z _________ une indemnité de 8000 fr. à titre de dépens en procédure d'appel. 
Sion, le 26 août 2021.