vd_gerichte · JI05.025406 · 2012-02-03 · fr
Affaire pécuniaire en procédure ordinaire
Affaire pécuniaire en procédure ordinaire


TRIBUNAL CANTONAL
JI05.025406-120042
51
CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E
_________________________________________
Arrêt du 3 février 2012
___________________
Présidence de M. CREUX, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffière : Mme Brabis Lehmann
*****
Art. 319 let. a, 320, 322 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, à
Bollion, défendeur, contre le jugement rendu le 19 janvier 2011 par le Juge
de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause divisant le recourant
d’avec A.G.________ et B.G.________, à Yverdon-Les-Bains, demandeurs, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
852

- 2 -
En fait :
A. Par jugement rendu sous forme de dispositif le 19 janvier 2011
et dont la motivation a été notifiée aux parties le 24 novembre 2011, le
Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a prononcé que la partie
défenderesse A.W.________ doit aux demandeurs, A.G.________ et
B.G.________, solidairement entre eux, la somme de 2'250 fr., plus intérêts
à 5% l'an dès le 1er septembre 2005 (I), les frais de justice des parties
demanderesses sont arrêtés à 6'231 fr. 80 et ceux de la partie
défenderesse à 5'220 fr. (II) et la partie défenderesse versera aux parties
demanderesses, solidairement entre elles, la somme de 1'970 fr. 45 à titre
de dépens, à savoir 1'557 fr. 95 en remboursement partiel de leurs frais
de justice, 375 fr. à titre de participation aux honoraires de leur
mandataire et 37 fr. 50 en remboursement partiel des frais de vacations
de leur conseil (III).
En droit, le premier juge a considéré que les parties avaient
conclu un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO et que les
demandeurs réclamaient la réduction du prix de l'ouvrage au sens de l'art.
368 al. 2 CO en raison de défauts. Il a retenu qu'il était établi par
l'expertise que la granulométrie appliquée à la couche de surface, qu'elle
soit de 0-4 ou 0-3, accélérait la dégradation du chemin par rapport à ce
qui est usuel dans ce type de chemin. Il a indiqué que cela constituait un
défaut, dans la mesure où le maître de l'ouvrage pouvait s'attendre à une
dégradation, certes inhérente à ce genre de chemin en gravier ou sable,
mais plus lente. Même s'il n'a pas été possible de déterminer de qui
provenait le choix de la granulométrie et même si un architecte était
présent aux côtés du maître de l'ouvrage, le juge a estimé que
l'entrepreneur aurait dû signaler les risques qu'il avait constaté en vertu
des règles de la bonne foi et de l'art. 25 de la norme SIA 118. Le premier
juge a également indiqué qu'il ressortait de l'expertise que le défendeur
n'avait pas respecté la soumission en ayant notamment changé
l'épaisseur de la couche et de la sous-couche de gravier, sans en aviser les
demandeurs ou en les avisant seulement a posteriori. Il a considéré que

- 3 -
cette différence était assimilable à un défaut dit juridique, l'ouvrage livré
ne correspondant pas à l'ouvrage promis. Le premier juge a dès lors
retenu que l'action en réduction du prix intentée par les demandeurs était
fondée, l'avis des défauts ayant en outre été fait en temps utile. Il a
considéré que le défendeur devait ainsi répondre de la dégradation
accélérée du chemin, de sorte qu'il devrait payer, selon l'expertise, les
travaux d'entretien et de remise en état de la surface actuelle, par 2'500
francs. Il a toutefois tenu compte du fait que le chemin aurait de toute
manière subi une dégradation en raison de la conception choisie et a
réduit le montant précité, ex aequo et bono, à 2'250 francs, avec intérêts
moratoires à 5% l'an depuis le 1er septembre 2005, soit à l'échéance du
délai de garde de la notification de la requête des demandeurs. Le premier
juge a indiqué que, s'agissant des frais d'architecte et d'avocat réclamés
par les demandeurs, rien n'était dû à ce titre, puisqu'il n'était pas établi
que les honoraires réclamés avaient été effectivement payés.
B. Par acte déposé le 4 janvier 2012 au Tribunal cantonal,
A.W.________ a recouru contre ce jugement concluant à sa réforme en ce
sens que les conclusions prises par les demandeurs à son encontre au
pied de leur requête du 27 juillet 2005 sont rejetées.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1. Les époux A.G.________ et B.G.________ sont propriétaires
d’une maison individuelle avec garage sise 27 rue de l'Orient à 1400
Yverdon-les-Bains.
A.W.________ exploitait une raison individuelle intitulée
“M.________” à Bollion. Par contrat du 28 avril 2005, il a fait apport de

- 4 -
l’ensemble de ses actifs et passifs à la société Q.________SA, inscrite le 6
mai 2005 au Registre du commerce et active dans le domaine de la
culture de plantes pépinières et de plantes médicinales ainsi que dans la
création et l’entretien de jardins et d’extérieurs. Cette société anonyme,
dont le siège est à Lully (Fribourg) a été administrée par A.W.________ au
bénéfice de la signature individuelle jusqu’au 21 novembre 2006, puis par
son fils, B.W.________, aussi avec signature individuelle.
2. Le 29 octobre 2002, un contrat d’entreprise a été conclu
entre A.G.________ et B.G.________ (en qualité de maîtres de l’ouvrage) et
A.W.________ (en qualité d’entrepreneur) pour les aménagements
extérieurs, "ouvrage global", de la propriété des demandeurs. Le montant
net des travaux se chiffrait à 33’412 fr. 60. Le contrat prévoyait à son art.
3 que “l’offre de l’entrepreneur du 03.10.2002 avec les annexés suivantes
(art. 15 al. 3 et 4 de la norme SIA 118) faisait partie intégrante du
contrat”, de même que la norme SIA 118 “Conditions générales pour
l’exécution des travaux de construction” (1977/1991). Le contrat
d'entreprise conclu le 29 octobre 2002 a été exécuté sous la surveillance
d'une direction des travaux, assurée par l'architecte C.G.________, frère du
défendeur.
L'offre du 22 juillet 2002, portant le timbre de l'entreprise
M.________ avec la signature de l'entrepreneur, portait sur l’aménagement
extérieur d’une parcelle des propriétaires A.G.________. Cet aménagement
comprenait d'une part le traitement du sol pour un montant de 7’202 fr.
50, soit 4197 fr. 50 pour la sous structure et la chape de la surface d’accès
(fourniture et pose de concassé 20-40 non gélif. ép. 20 cm, fourniture et
pose de grave de réglage ou similaire 0-20 ép. 5 cm, glaçage à l’eau de
toute la surface et cylindrage, fourniture et pose de gravier concassé 0-4
La Sarraz ép. 8 cm), 2'013 fr. pour la sous structure et la chape du patio
(fourniture et pose de concassé 20-40 non gélif. ép. 20 cm, fourniture et
pose de grave de réglage ou similaire 0-20 ép. 5 cm, fourniture et mise en
place d’une couche de gravier 8/5 ép. 8 cm) et la somme totale de 992 fr.
pour la toiture (fourniture et mise en place d'une couche de gravier de
8/15 ép. 8 cm). D'autre part, il comprenait la pose de parois végétales

- 5 -
pour un montant de 26’774 fr. 50, comprenant pour l’accès (mur 1 et 2) la
fourniture et la mise en place de fascines de saules pieux vivants y.c.
toute l’armature nécessaire diam. 20 mm et raidisseurs diam. 20 mm en
tête de fascine attachée à chaque piquet, fourniture et pose d’un arrosage
goutte à goutte, et pour la pergola (mur 3) la fourniture et la mise en place
de fascines de saules pieux vivants y.c. toute l’armature nécessaire diam.
20 mm et raidisseurs diam. 20 mm en tête de fascine attachée à chaque
piquet, et enfin, fourniture et pose d’un arrosage goutte à goutte.
3. Les travaux de terrassement (creuse dans le terrain
meuble) et de mise en place d’un regard ont été réalisés sur le chemin
d’accès par l’entreprise X.________SA, avant l’intervention de l’entreprise
M.________. X.________SA a aussi procédé à un compactage du terrain
meuble, y compris autour des regards.
4. Un procès-verbal de réception de l’ouvrage a été signé en
date du 7 janvier 2003 par l’entrepreneur et par la direction des travaux, Il
mentionnait que l’ouvrage n’avait aucun défaut, par une croix portée dans
la case correspondante.
Une facture du 2 décembre 2002 a été adressée par
l'entreprise M.________ à l’architecte C.G.________. Elle indiquait en page 3
les opérations effectuées pour les "places" d’accès, à savoir, la fourniture
et la pose de "concassé 20-40 non gélif épais 10 cm" pour un montant de
941 fr. 80, la fourniture et la pose de "grave de réglage ou similaire 0/20
ép. 5cm" pour un montant de 498 fr. 60, le "glaçage à l’eau de toute la
surface et cylindrage" pour un montant de 775 fr. 60 ainsi que la
fourniture et la pose de "gravier concassé 0-4 La Sarraz ép. 8 cm" pour un
montant de 886 fr. 40, soit un total de 3’102 fr. 40.
En date du 4 décembre 2002, F.________ a établi un certificat
de garantie en faveur de A.W.________. L’objet de cette garantie portait sur
l’aménagement extérieur de la villa des époux A.G.________ et B.G.________
et était accordée à concurrence de 5’200 francs. Cette garantie venait à
échéance le 1er décembre 2004.

- 6 -
5. Par lettre adressée à A.W.________ le 4 février 2004, les
demandeurs ont signifié qu’ils étaient toujours dans l’attente de
"l’exécution des travaux de réparation des murs végétalisés tels que
convenus", relevant en outre que l’accès avait souffert des orages de
l’année précédente et "des précipitations de ces derniers mois (creusage
de tracé de ruissellement, trous, etc.)", nécessitant un damage de
réparation.
Le 20 février 2004, les demandeurs ont écrit un nouveau
courrier à A.W.________, dans lequel ils indiquaient que le support du
chemin d'accès présentait des affaissements ponctuels, des trous et des
traces de ruissellement et qu'aucun bulletin de livraison indiquant la
granulométrie du gravier mis en place n'avait été fourni, bien que
demandé par la direction des travaux. Ils lui ont affirmé que le support
utilisé ne correspondait pas à celui indiqué dans le cahier des charges. Ils
ont requis que toutes les défectuosités constatées sur le chemin d'accès à
leur villa soient corrigées d'ici au 12 mars 2004 au plus tard, de même que
soient prises toutes les mesures nécessaires pour que les murs végétalisés
assurent pleinement leur fonction de soutènement à long terme.
Le 6 avril 2004, C.G.________ a écrit une nouvelle lettre à
A.W.________, dans laquelle il lui demandait de corriger les défauts
évidents apparus sur l’ouvrage dans un délai échéant au 15 avril 2004. Il a
avisé l’entrepreneur que, dans le cas contraire, il mandaterait une
entreprise tierce pour effectuer les travaux à ses frais. Les défauts
répertoriés étaient les suivants:
- “évacuation des eaux pluviales n’est pas effectuée sur 7.5 ml;
- à côté de la grille de sol, un trou de 30 cm x 23 cm, profondeur 4.5 cm,
met à nu le premier anneau en béton de la chambre de contrôle;
- au niveau des pavés de délimitation de parcelle, le jaune n’est plus
affleurant sur 3 ml et crée un seuil de 2 cm. De plus, sur 60 cm, le béton
de fondation est visible;
- au niveau du couvercle (chambre de contrôle EU), le jaune n‘est
affleurant que sur une moitié de la circonférence. Sur l’autre, seuil jusqu’à
1.5 cm de haut;

- 7 -
- présence de traces de roulement sur 2 à 3 ml de 2 à 4 cm de profondeur
au milieu dé la surface d’accès;
- affaissement (trace de ruissellement) sur 2 ml de 3 cm de profondeur sur
le côté droit de l’accès”.
Par courrier du 29 avril 2004, F.________, assureur de
A.W.________, a indiqué aux demandeurs qu’elle avait mandaté M. [...],
architecte à Yverdon, pour effectuer l'expertise sur les aménagements
extérieurs de leur propriété. Ce dernier a fait part de ses constatations par
lettre du 11 juin 2004 à F.________ et a conclu que les défauts constatés et
les valeurs y relatives répertoriés dans la lettre du 6 avril 2004 de
l’architecte C.G.________ étaient confirmés par son analyse. Il a encore
souligné qu'il aurait été judicieux que A.W.________ avertisse, avant la
signature du contrat et conformément à l'art. 25 de la norme SIA 118, la
direction des travaux et le maître de l'ouvrage que l'exécution d'un tel
chemin carrossable n'était pas possible sans avoir de déformations
visibles, telles que constatées. Dès lors, il suggérait de remettre en état
les lieux autour de la grille pour assurer l’écoulement sans stagnation
d’eau. Il a également proposé de recharger et refaçonner les pentes de
revêtement depuis le seuil fini du garage jusqu’au fini de la grille de même
que le côté pavés jusqu’à la grille pour garantir l’écoulement jusque dans
celle-ci. Enfin, il estimait que les travaux susmentionnés étaient à exécuter
dans le cadre de la garantie, lesquels devaient, après réception, libérer
l’entreprise M.________ de toutes prolongations de garantie.
Le 18 août 2004, B.W.________, pour le défendeur, a écrit à
F.________ que l’entreprise n’était absolument pas responsable de la
situation sur la propriété des époux A.G.________ et B.G.________ et qu’elle
contestait la conclusion de l’expert mandaté par l’assureur. En particulier,
elle a avancé que les fondations avaient été effectuées par une entreprise
de construction. Elle a indiqué n’avoir procédé qu’aux finitions, lesquelles
n’étaient pas prévues pour Ie passage de camions, a souligné qu’un
revêtement en couche de finition avait bougé et qu’une surface en gravier
concassé n’avait pas la même résistance qu’un revêtement en bitume ou
en pavés.

- 8 -
6. En 2004-2005, dans le cadre des discussions avec F.________
relatives aux problèmes affectant le chemin d’accès à leur propriété, les
demandeurs ont recouru aux services de l’architecte C.G.________ et d’un
avocat, dont les honoraires se montaient à 1980 fr. TTC pour le premier,
respectivement à 1'721 fr. 60, débours et TVA compris, pour le deuxième.
7. Le 27 juillet 2005, A.G.________ et B.G.________ ont déposé
une requête en procédure ordinaire devant le Juge de paix des districts du
Jura-Nord Vaudois et du Gros-de-Vaud. Ils ont conclu, avec suite de frais et
dépens, à ce que A.W.________ soit reconnu leur débiteur et leur doit
immédiat paiement de la somme de 7'565 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an
dès le 11 juin 2004. Ce montant se composait des postes suivants, soit
3'943 fr. 55 correspondant aux "frais de remise en état selon offre [...]
n°2005014 du 17 décembre 2004", 1'900 fr. à titre de note d'honoraires
de l'architecte C.G.________ et de 1'721 fr. 60 à titre de note d'honoraires
de leur avocat.
8. Le 23 janvier 2007, T.________ de C.________SA à Payerne a
été désigné comme expert. Le 6 juin 2007, l’expert T.________ en
collaboration avec B.________, a déposé son rapport (rapport 2290-01).
8.1. Ce rapport énumère les dégâts constatés, à savoir la
mauvaise évacuation de l’eau lors de fortes pluies, le tassement du
gravier devant l’entrée du garage et au débouché sur le chemin de
l’Orient, le gonflement des accotements, au pied des murs végétalisés et
la présence de mousses et mauvaises herbes, rigoles d’usure consécutives
à l’écoulement des eaux de pluie, salissures de chaussures les jours de
pluie et, enfin, choix d’une granulométrie inadaptée avec une impossibilité
de vérifier le type et les quantités mises en place. Selon l’expert, ces
dégâts font partie des risques à admettre pour ce genre de réalisation, ou
du comportement prévisible de celle-ci, en se référant aux normes VSS
(normes de l’Association suisse des professionnels de la route et des
transports), de sorte qu’ils ne constituent pas des malfaçons. Les
problèmes observés seraient plutôt le résultat d’un choix erroné du maître

- 9 -
d’ouvrage. Seul l’affaissement du chemin à proximité des regards
constitue un défaut de l’ouvrage, que l’expert se refuse à imputer au
défendeur, “étant donné que ce travail n’a pas été réalisé par l’entreprise
Q.________SA” et parce que “c’est plutôt celui qui a défini l’altitude de pose
des regards qu’il faut blâmer”.
Pour l’expert, la modification de la granulométrie de 0-4 mm
en 0-3 mm “ne semble pas de nature” à modifier notablement le
comportement du chemin, quoique le choix général d’une granulométrie
inadaptée de 0-4 mm ou 0-3 mm entraîne une accélération de la
dégradation de l’ouvrage.
Dès lors, l’expert a chiffré la réparation des dégâts selon trois
variantes: a) un montant d’environ 1’000 fr. HT pour la réparation autour
des regards de chambres, en conservant le principe du revêtement tel que
réalisé actuellement; b) un montant d’environ 2’500 fr. pour les travaux
d’entretien et de remise en état de la surface actuelle; c) un montant
d’environ 25’200 fr. pour un remplacement du revêtement (sur la base du
devis [...]) comprenant, le tout-venant stabilisé pour 3’700 fr., le
gravillonnage (pesette) pour 2’500 fr., des pavés filtrants pour 9’000 fr. et
un revêtement bitumineux pour un prix de 10'000 francs.
Dans le chapitre intitulé "Résumé-Conclusion" l’expert a
considéré que les dégâts constatés par le maître de l’ouvrage n’étaient
pas assimilables à des défauts, ni imputables à une réalisation non
conforme aux règles de l’art, le chemin présentant des dégâts et une
usure normale au sens des normes VSS SN 640’741- ‘742-'744 relatives
aux chaussées en revêtement sans liant. Le seul dégât qui pouvait être
apparenté à un défaut de la construction était le tassement des matériaux
au droit des regards en béton sur les collecteurs d’eaux usées et d’eaux
claires. Enfin, l’expert a estimé que le choix de la granulométrie plus fine
que celle recommandées par les normes, pour la réalisation de cette route
d’accès était un critère partiellement aggravant vis-à-vis des remarques
formulées sur le comportement en cas de pluie, mais n’était pas de nature
à remettre en cause le fonctionnement global du système.

- 10 -
8.2. En date du 16 juin 2008, un complément d’expertise
(complément P2290-02) a été déposé par B.________.
Ce rapport constate tout d’abord, à l’aide d’analyses
granulométriques, que le matériau prélevé sur l’ouvrage litigieux est bel et
bien du sable 0-3 mm et non pas du sable de 0-4 mm. Il précise que le
remplacement de l’un par l’autre demeure sans incidence sur le
comportement constaté de l’ouvrage, en se référant au rapport principal.
L’expert a également constaté, à l’occasion de ses mesures,
que la couche de gravier 0-3 de sable jaune de La Sarraz était de 4 cm
d’épaisseur, à la placé des 8 cm prévus dans la soumission, tout en
relevant que A.W.________ lui aurait dit qu’il avait remplacé cette matière
par une couche supplémentaires de grave 0-20 lors de l’exécution de
l’ouvrage, ce qui n’aurait pas eu d’importance sur les coûts vu le prix
similaire des deux matériaux.
Enfin, le rapport conclut que le problème lié au développement
de végétation au pied des murs végétalisés est normal et doit, par
conséquent, être résolu par de l’entretien (lequel fait partie des mesures
préconisées par les normes pour ce genre de réalisation).
8.3. Un dernier complément d’expertise (P2290-03) a été
déposé le 16 juin 2008, dans lequel l’expert a constaté que la modification
de la granulométrie de la couche de revêtement de 0-4 mm selon le texte
de soumission, en 0-3 mm selon le fournisseur, a été consignée dans le
procès-verbal n° 033 de la direction des travaux en date du 20 novembre
2002, au point 2.0 dudit procès-verbal. Pour le surplus, ce troisième
rapport confirme les conclusions du rapport principal.
9. Deux témoins ont été entendus par le Juge de paix
notamment au sujet des circonstances du dépôt de l'offre et de la
conclusion du contrat, à savoir l'architecte C.G.________ et B.W.________,
contremaître.

- 11 -
Il ressort du témoignage de C.G.________ qu'il a fonctionné
comme architecte pour la construction de la villa de son frère,
B.G.________, en particulier pour l'accès et les murs végétalisés et qu'il ne
s'estimait pas spécialiste s'agissant des travaux litigieux. L'architecte a
également indiqué, s'agissant de la modification de la granulométrie, soit
de 0-4 mm à 0-3 mm, que ce choix avait été protocolé, mais que
l'information n'avait été donnée qu'une fois les travaux terminés.
B.W.________, qui a expliqué s'être occupé du chantier des
demandeurs en qualité de contremaître sous la responsabilité du
défendeur, a indiqué qu'il s'était interrogé sur la pertinence de la
granulométrie du chemin. Il a affirmé avoir pris contact à ce sujet avec
l'architecte précité afin de lui demander s'il était certain de son choix,
lequel lui aurait répondu par l'affirmative. S'agissant du non-respect de la
soumission, soit le remplacement du gravier 0-4 mm par du 0-3 mm,
le témoin a expliqué que les demandeurs souhaitaient du gravier de la
Sarraz, mais que l'entreprise concernée n'avait plus que du gravier 0-3
mm. Il a affirmé avoir parlé de cet élément à l'architecte, lequel lui aurait
répondu que cela convenait.
En d roit :
1. a) Depuis l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 du CPC (Code
de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), les recours sont régis
par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux
parties (art. 405 al. 1 CPC). En l'occurrence, le dispositif du jugement
attaqué a été notifié le 24 novembre 2011 aux parties de sorte que les
voies de droit sont régies par le CPC.
b) Sont notamment attaquables par la voie de l'appel les
décisions finales et les décisions incidentes de première instance dans les
causes non patrimoniales (art. 308 al. 1 let. a CPC) ou dont la valeur
litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au

- 12 -
dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vises les conclusions
litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les
voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126;
Jeandin, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 13 ss ad art.
308 CPC).
En l'espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. de
sorte que seule la voie subsidiaire du recours au sens de l'art. 319 let. a
CPC est ouverte.
c) Le recours, écrit et motivé, s'exerce dans un délai de 30
jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la
notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les
décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction
(art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre
d'une cause soumise à la procédure ordinaire de l'ancien droit de sorte
que le délai de recours est de 30 jours.
Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al.
2 let. a CPC), le recours est formellement recevable.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd.,
2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17

- 13 -
juin 2005, RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art.
97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont
arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux
pièces du dossier. D'ailleurs, le recourant ne fait pas valoir que le
jugement procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou
incomplète des faits.
3. a) Le recourant conteste dans un premier moyen que sa
responsabilité soit donnée sur la base de l'art. 25 de la norme SIA 118, cet
article visant les circonstances pouvant compromettre l'exécution de
l'ouvrage dans les délais et sous les formes prévues. Il fait valoir, d'une
part, que la forme prévue pour l'ouvrage consistait bel et bien en la pose
d'une couche finale de granulométrie fine, dont le choix était assumé par
le maître de l'ouvrage et la direction des travaux, même si ce type
d'ouvrage était peu adapté au chemin d'accès d'une villa d'habitation. Il
ajoute que, du point de vue de l'entrepreneur, l'ouvrage a été reconnu
comme conforme aux règles de l'art, à dire d'expert. Il en conclut que le
choix de la granulométrie pour le chemin d'accès par la direction des
travaux (0-4, puis finalement 0-3) n'engendrerait pas l'obligation pour
l'entrepreneur d'émettre un avis formel au sens de l'art. 25 susmentionné,
dès lors que l'exécution de l'ouvrage n'en était pas compromise, vu le type

- 14 -
de chemin d'accès choisi. Le recourant fait valoir, d'autre part, que même
si un devoir d'aviser subsistait, il devait être libéré sur la base de l'art. 25
al. 1 in fine de la norme SIA 118, dans la mesure où le maître de l'ouvrage
a eu recours à un architecte, ce qui le dispensait de vérifier le bien-fondé
des instructions reçues, l'architecte étant un spécialiste au sens de la
jurisprudence (TF 4A_166/2008 du 7 août 2008). Il rappelle finalement que
le changement de granulométrie avait été dûment protocolé avant la pose
du revêtement concerné dans une procès-verbal n° 033 établi par la
direction des travaux en date du 20 novembre 2002.
b) Aux termes de l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les
droits résultant pour lui des défauts de l’ouvrage, lorsque l’exécution
défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres
qu’il a donnés contrairement aux avis formels de l’entrepreneur, soit pour
toute autre cause.
aa) L'application de cette règle est subordonnée à trois
conditions cumulatives. L'entrepreneur est libéré de sa responsabilité si le
défaut est le fait du maître, notamment en raison des instructions données
par le maître, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la
technique proposée. Il faut en outre que l'entrepreneur ait donné un avis
formel au maître pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler
de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où
un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Finalement,
le fait imputé au maître doit être une cause adéquate du défaut de
l'ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, l'entrepreneur est
entièrement libéré (TF 4C.217/2005 du 20 février 2006 c. 3.2.1; ATF 116 II
305 c. 2c/bb).
bb) S'agissant de la deuxième condition, soit le devoir pour
l'entrepreneur de donner un avis formel au maître, cela découle de la
conception légale que l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un
maître inexpérimenté. C'est pourquoi, il lui incombe de vérifier les apports
et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques
qui peuvent en découler; il manifeste ainsi qu'il dégage sa responsabilité

- 15 -
pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître
maintient. Si l'entrepreneur omet cet avis, il endosse une pleine
responsabilité (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ème éd, 2009, n.
4495, p. 677). Une réserve s'impose, toutefois, quand le maître est lui-
même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de
spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce
cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de
l'instruction; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas
donné l'avis formel (TF 4A_166/2008 du 7 août 2008; ATF 116 II 454 c.
2c/aa, JT 1991 I 362). Il reste en revanche tenu par les règles de la bonne
foi de signaler au maître les risques qu'il constate même sans vérification
(ibidem). De plus, l'omission du devoir d'aviser doit être excusable, ce qui
suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que les instructions du
maître étaient inconsidérées (Tercier/Favre, op. cit., n. 4496, p. 678 et les
références citées). Lorsque l'entrepreneur s'aperçoit des risques que peut
entraîner l'application des ordres erronés qu'il reçoit, il lui incombe de
rendre le maître attentif; une omission ne serait alors pas excusable. A
défaut d'avis, la responsabilité de l'entrepreneur est pleinement engagée.
Malgré les qualifications du maître, l'entrepreneur doit s'en tenir au
principe qui découle de son obligation générale de diligence (Chaix, in:
Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle
2003, n. 15 ad art. 369 CO).
cc) En vertu de l'art. 25 de la norme SIA 118 (édition
1977/1991), sous le titre: "Devoirs d'avis de l'entrepreneur", lorsque le
maître confie la surveillance de l’exécution à une direction des travaux,
l’entrepreneur n’est pas libéré du devoir, d’aviser sans délai (art. 365 al. 3
CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait
compromettre l'exécution de l’ouvrage dans les délais et selon les formes
prévues. Celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les
conséquences qui en découlent, à moins qu’il ne s’agisse de circonstances
dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu
connaissance, même sans avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par
écrit; s’ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans un
procès-verbal (al. 2). L’entrepreneur n’est tenu de vérifier les plans qui lui

- 16 -
ont été remis ou d’examiner le terrain à l’emplacement de l’ouvrage que
dans les cas suivants: si le maître n’est pas représenté par une direction
des travaux, s’il n’est pas lui-même qualifié ou s’il n’a pas eu recours à
une personne qualifiée. Toutefois, l’entrepreneur qui constate, en
exécutant le travail, des erreurs ou d’autres défauts doit en donner
immédiatement avis conformément aux al. 1 et 2 en rendant la direction
des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel)
(al. 3). Le même devoir incombe à l’entrepreneur qui, lors de l’exécution,
constate ou devrait constater que les instructions reçues de la direction
des travaux sont erronées ou qu’elles lui imposent des responsabilités
qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. par la mise en danger de
tiers) (al. 4).
c) En l'espèce, il ressort des faits que le propre témoin du
recourant, son fils B.W.________, qui a déclaré occuper les fonctions de
contremaître sur le chantier des demandeurs, s'est interrogé sur la
pertinence de la granulométrie, sans que l'instruction de la cause n'ait
permis d'établir s'il avait reçu des assurances de la direction des travaux,
les témoignages étant discordants à ce sujet (cf. jgt, pp. 6 et 7). Ce doute
commandait, en vertu des règles de la bonne foi, qu'il avertisse la
direction des travaux ou le maître de l'ouvrage, ce qu'il n'a pas fait. Au
surplus, le jugement attaqué retient que l'architecte n'était pas un
spécialiste dans ce domaine (jgt, p. 7).
Lorsque le recourant prétend que le changement de
granulométrie a été approuvé par la direction des travaux, il oppose ici sa
propre version des faits à celle du jugement, ce qui est irrecevable dans le
cadre d'un recours limité au droit. En effet, le jugement retient à cet égard
qu'"au vu des déclarations contradictoires des témoins, il n'a pas été établi
si ce chiffre [0-4 ou 0-3] provient de la direction des travaux ou a été
proposé par le défendeur" (jgt, p. 19). L'état de fait du jugement ne retient
pas davantage que la direction des travaux ou le maître de l'ouvrage
aurait approuvé le changement de granulométrie. Quoi qu'il en soit, la
granulométrie choisie par le maître de l'ouvrage, qui à dire d'expert
présentait l'avantage d'une dégradation moins rapide du chemin que celle

- 17 -
finalement appliquée, suscitait déjà les interrogations du recourant, plus
exactement de son contremaître. Aussi, comme l'a justement retenu le
premier juge, le point de savoir si le chiffre "0-3" provient de la direction
des travaux ou a été proposé par le recourant peut-il effectivement rester
indécis, dès lors que dans l'esprit de l'entrepreneur, la granulométrie
choisie par le maître de l'ouvrage lui paraissait déjà inadaptée à ce genre
de chemin. Partant, conformément aux règles de la bonne foi et à son
obligation générale de diligence, le recourant restait tenu de signaler au
maître de l'ouvrage les risques qu'il avait constatés même sans
vérification. L'art. 25 de la norme SIA 118 ne dit pas autre chose.
L'omission du recourant n'est dès lors pas excusable et sa responsabilité
est engagée.
Au vu de ce qui précède, le premier grief du recourant, mal
fondé, doit être rejeté.
4. a) Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que, si sa
responsabilité devait être engagée à la suite des problèmes constatés
après l'exécution de l'ouvrage, il ne se justifie pas de mettre à sa charge le
90% du montant des travaux d'entretien et de remise en état de la surface
concernée. Il considère, au contraire, que la quote-part maximale du
dommage à laquelle il aurait pu être condamné devait être de 40%, soit
1'000 fr. (40% de 2'500 fr.). Il fait valoir à cet égard que l'usure du chemin
d'accès par suite du choix de la granulométrie (0-3) s'en trouvait accrue
de 30% ou 40% au grand maximum, puisqu'une granulométrie mieux
adaptée n'aurait pas empêché le chemin d'accès de se dégrader, le type
d'ouvrage choisi ayant été reconnu comme peu adapté pour la desserte
d'une villa d'habitation. En d'autres termes, le recourant s'en prend à
l'appréciation du premier juge lorsqu'il a réduit le montant de la prétention
des demandeurs de 10% seulement (jgt. pp. 20 et 21), pour la fixer à
2'250 francs.
b) Selon l'art. 367 al. 1 CO, après la livraison de l’ouvrage, le
maître doit en vérifier l’état aussitôt qu’il le peut d’après la marche

- 18 -
habituelle des affaires, et en signaler les défauts à l’entrepreneur, s’il y a
lieu. Si le maître de l'ouvrage omet de le faire, il perd les droits attachés à
la garantie. Selon l'art. 172 de la norme SIA 118, le délai de garantie (délai
de dénonciation des défauts) est de deux ans, sauf convention contraire.
Celui-ci commence à courir à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou
de chaque partie de l'ouvrage.
En l'espèce, le délai de deux ans a été respecté. Les
demandeurs ont averti le défendeur des défauts constatés durant l'hiver
2003-2004 par courrier du 20 février 2004, l'ouvrage ayant été reçu le 7
janvier 2003. En outre, les défauts ne pouvaient être décelés après la
livraison, s'agissant d'un phénomène "d'accélération de la dégradation du
chemin" (jgt, p. 19).
Partant, les demandeurs ayant respecté leurs incombances de
vérification de l'ouvrage et d'avis des défauts en temps utile,
conformément à l'art. 367 al. 1 CO, ils étaient en droit de faire valoir
l'action en réduction du prix au sens de l'art. 368 al. 2 CO (TF 4C.231/2004
du 8 octobre 2004 c. 2.1). Cela n'est du reste pas contesté par le
recourant.
c) En vertu de l'art. 368 al. 2 CO, lorsque les défauts de
l’ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le
maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger
l’entrepreneur à réparer l’ouvrage à ses frais si la réfection est possible
sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des
dommages-intérêts lorsque l’entrepreneur est en faute.
Le premier juge a considéré à juste titre que les intimés
faisaient valoir l'action en réduction du prix. Cette action permet au maître
de réduire le prix en proportion de la moins-value de l'ouvrage
(Tercier/Favre, op. cit., n. 4595, p. 691).
Pour calculer la réduction du prix "en proportion de la moins-
value", la jurisprudence et la doctrine majoritaire ont adopté la méthode

- 19 -
relative: la réduction du prix correspond au rapport existant entre la valeur
objective de l'ouvrage non défectueux et la valeur de l'ouvrage
effectivement livré, c'est-à-dire avec défaut (TF 4C.346/2003 du 26
octobre 2004 c. 4.3.1; ATF 116 II 305 c. 4a, JT 1991 I 173; ATF 111 II 162 c.
3a, JT 1985 I 587; Tercier/Favre, op. cit., n. 4601, p. 692). Le choix de cette
méthode vise à rétablir l'équilibre des prestations selon le principe qui
régit les contrats synallagmatiques. Son application stricte se heurte en
pratique à la difficulté de fixer la valeur objective de l'ouvrage convenu
(sans défaut) et la valeur objective de l'ouvrage effectivement livré (avec
défaut).
Pour éviter ces problèmes, la jurisprudence a établi deux
présomptions. Elle a d'abord posé comme présomption que la valeur
objective de l'ouvrage sans défaut est égale au prix convenu par les
parties (ibidem). Facilitant encore l'application de l'art. 368 al. 2 1ère
hypothèse CO, le Tribunal fédéral a statué que le montant de la réduction
du prix est présumé égal aux coûts de remise en état de l'ouvrage
(ibidem). Enfin, on doit conférer au juge un pouvoir d'appréciation des faits
au sens de l'art. 42 al. 2 CO lorsque l'exactitude du montant de la
réduction est difficile à établir, par exemple en matière de défauts
esthétiques ou de dommage futur (TF 4C.346/2003 du 26 octobre 2004 c.
4.3.1; Chaix, op. cit., n. 36 ad art. 368 CO).
d) En l'espèce, selon l'expert, le coût des travaux d'entretien
et de remise en état de la surface actuelle s'élève à 2'500 francs. Le
recourant ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge sur la
méthode d'évaluation du dommage, qui doit être confirmé. Il conteste
uniquement l'appréciation du Juge de paix sur la réduction du montant de
la prétention des demandeurs, estimant que ladite réduction devait
s'élever à 40% de 2'500 fr. en lieu et place des 10% décidés par le juge.
Toutefois, le recourant perd de vue qu'il a livré un ouvrage défectueux
(jgt, p. 19) en omettant de signaler les risques inhérents au type de
matériau choisi par le maître de l'ouvrage, alors que ce devoir lui
incombait. Il s'ensuit que la réduction opérée par le premier juge ne peut
qu'être confirmée puisqu'elle tient largement compte du fait que le

- 20 -
chemin aurait de toute façon subi une dégradation en raison de la
conception choisie par le maître de l'ouvrage.
Le deuxième moyen du recourant, mal fondé, doit également
être rejeté.
5. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art.
322 al. 1 CPC et le jugement confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 211.02.03) et mis à la charge du recourant qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance,
l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux
cents francs), sont mis à la charge du recourant A.W.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 21 -
Le président : La greffière :
Du 3 février 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- M. Christophe Savoy (pour A.W.________),
- M. Julien Greub (pour A.G.________ et B.G.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 2'250 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 22 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à:
- M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois.
La greffière :