vd_gerichte · CO10.030370 · 2019-05-03 · fr
Réclamation pécuniaire
Réclamation pécuniaire


TRIBUNAL CANTONAL
CO10.030370-181694
242
CO UR D’APPEL CIVI L E
_____________________________
Arrêt du 3 mai 2019
__________________
Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffier : M. Hersch
*****
Art. 377 CO
Statuant sur l’appel interjeté par Y.________, à Blonay,
défendeur, contre le jugement rendu le 5 juillet 2018 par la Cour civile
dans la cause divisant l’appelant d’avec R.________ SA, à Chavannes-près-
Renens, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
considère :
1102

- 2 -
En fait :
A. Par jugement du 5 juillet 2018, dont les considérants ont été
adressés pour notification aux parties le 28 septembre 2018, la Cour civile
a condamné Y.________ à payer à R.________ SA la somme de 120'302 fr. 30
avec intérêts à 5 % l’an dès le 23 septembre 2010 sur la somme de 96'935
fr. et dès le 16 octobre 2013 sur la somme de 23'367 fr. 30 (I), a arrêté les
frais de justice à 1'155 fr. pour R.________ SA et à 7'180 fr. pour Y.________
(II), a condamné Y.________ à verser à R.________ SA la somme de 27'405 fr.
à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions,
dans la mesure de leur recevabilité (IV).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une demande
en paiement de R.________ SA et sur des conclusions reconventionnelles
d’Y.________ fondées sur un contrat d’entreprise. Après avoir relevé que les
parties avaient conclu un contrat d’entreprise au forfait et que
l’entrepreneuse R.________ SA avait réalisé des travaux supplémentaires
donnant droit à une rémunération dépassant le forfait convenu, les
premiers juges ont retenu que le maître de l’ouvrage Y.________ avait
unilatéralement résilié le contrat par courrier du 13 novembre 2009.
Aucune faute ne pouvant être reprochée à l’entrepreneuse, celle-ci avait
droit à une pleine indemnisation, conformément à l’art. 377 CO,
comprenant l’ensemble des dépenses engagées ainsi que le gain manqué.
S’agissant des dépenses engagées, les conclusions de l’expert B.________,
qui avait chiffré celles-ci à 124'805 fr. 45 de travaux effectués et à
42'413 fr. 70 de coûts d’étude, apparaissaient claires et étayées, de sorte
qu’elles pouvaient être reprises, à l’exception du montant de 4'269 fr. 95
qui devait être déduit des coûts d’étude, conformément aux indications de
l’expert Q.________, cette somme ayant fait l’objet d’un contrat au forfait
antérieur déjà rémunéré par le maître de l’ouvrage. S’agissant du gain
manqué, l’estimation de l’expert B.________, estimant celui-ci à 47'049 fr.
25, soit 13.5 % du prix contractuel hors taxe, était elle aussi convaincante.
En définitive, l’indemnité due par Y.________ au titre de l’art. 377 CO
s’élevait à 120'302 fr. 30, soit 124'805 fr. 45 de travaux, 38'143 fr. 75 de

- 3 -
coûts d’études et 47'049 fr. 25 de bénéfice hypothétique, plus la TVA par 8
%, montant auquel s’ajoutait l’escompte contractuel de 3 % et duquel il
fallait déduire l’acompte versé de 110'000 francs.
B. Par acte du 31 octobre 2018, Y.________ a formé appel contre
ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que R.________ SA soit condamnée à lui verser la
somme de 34'633 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 décembre 2016
et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 1er février 2019, R.________ SA a conclu,
avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le 27 mai 2007, Y.________ a chargé R.________ SA de mener
une étude approfondie de son jardin, notamment en vue d’y implanter une
piscine naturelle, pour le prix forfaitaire de 2'000 fr. toutes taxes
comprises. Y.________ s’est acquitté du prix.
Le 20 mai 2009, R.________ SA a adressé à Y.________ un devis
détaillé pour « l’aménagement du jardin avec piscine » de la villa de celui-
ci à Blonay. Le prix total des travaux était fixé à 364'518 fr. 50, sous
déduction d’un escompte de 3 % par 10'935 fr. 55 et d’un arrêté forfaitaire
de 5'069 fr. 95, soit 348'513 fr. hors taxes ou 375'000 fr. en incluant la
TVA. Le devis comprenait les postes « installation et travaux
préparatoires », « canalisation – écoulement », « revêtements »,
« arrosage automatique », « végétation », « piscine élodée » et « place
pour sauna ». Il énumérait en outre les conditions générales de R.________
SA.

- 4 -
R.________ SA a très vite informé Y.________ que même de
menus travaux non prévus dans le contrat de base seraient facturés et
que les divers travaux supplémentaires demandés seraient facturés. Le
défendeur a quant à lui requis à plusieurs reprises l'établissement d'une
situation intermédiaire.
Le 2 juillet 2009, R.________ SA a adressé à Y.________ un avis
de situation, indiquant que les travaux exécutés à ce jour s’élevaient à
110'000 fr. toutes taxes comprises. Y.________ s’est acquitté de cette
somme dans le courant de l’année 2009.
Le 14 juillet 2009, Y.________ a signé le devis détaillé de
R.________ SA du 20 mai 2009.
2. Le 9 septembre 2009, R.________ SA a adressé à Y.________ un
devis détaillé relatif à la construction d’une marche devant l’entrée de sa
villa, d’un montant de 4'423 fr. 10 toutes taxes comprises. Le 18
septembre 2009, elle lui a adressé un devis détaillé relatif à
l’agrandissement de la piscine, d’un montant de 24'248 fr. 75 toutes taxes
comprises.
Par courriel du 25 septembre 2009, Y.________ a adjugé la
construction de la marche à R.________ SA.
Le 29 septembre 2009, [...], voisin d’Y.________, s’est plaint de
ce que le passage de différents camions aurait endommagé l’enrobage
bitumeux de l’avant-place de son garage. Le même jour, Y.________ a
exhorté R.________ SA à éviter toute manœuvre sur le terrain de son voisin.
Le 30 septembre 2009, R.________ SA a adressé à Y.________ un
devis détaillé relatif à de la rocaille supplémentaire, d’un montant de
4'342 fr. 35 toutes taxes comprises.
3. Le 21 octobre 2009, R.________ SA a indiqué que l’avancement
des travaux correspondait aux avis de situation envoyés, par 110'000 fr.

- 5 -
et par 63'779 fr. 40, et a invité Y.________ à s’acquitter rapidement du
deuxième acompte.
Le 23 octobre 2009, Y.________ a requis un décompte des
travaux réalisés à ce jour, lui permettant de faire un recoupement avec
l’offre de R.________ SA. Il a réitéré sa demande le 26 octobre 2009.
Le 29 octobre 2009, R.________ SA a adressé à Y.________ une
facture intermédiaire arrêtant les travaux réalisés à 170’347 fr. 50 toutes
taxes comprises. Cette facture comprenait deux postes de dédite, soit une
dédite sur piscine par 18'929 fr. 25 et une dédite sur entourage du spa par
2'500 francs. Compte tenu de l’acompte déjà versé de 110'000 fr.,
Y.________ était invité à s’acquitter du solde de 60'347 fr. 50 dans les 30
jours. Il est admis par les parties que cette facture est erronée.
Le 2 novembre 2009 les parties ont échangé des courriels.
Y.________ a d’abord à nouveau demandé à R.________ SA un décompte
intermédiaire approximatif des travaux réalisés. Il l’a invitée à procéder à
la modification de la marche d’escalier dans les deux jours ouvrables et a
demandé que le mur en pierre d’Arvel soit terminé ainsi que les
remblayages le jouxtant. R.________ SA lui a répondu qu’elle attendait son
ordre signé pour la rocaille supplémentaire commandée, ensuite de quoi
elle interviendrait dans les deux jours. Y.________ l’a alors sommée de
procéder à la modification de la marche d’escalier d’ici au mercredi
suivant, faute de quoi il mandaterait une autre entreprise. R.________ SA
s’est étonnée de ce qu’elle n’avait toujours pas reçu la confirmation écrite
des travaux commandés. Y.________ a reproché à R.________ SA de faire
preuve de beaucoup de formalisme, ensuite de quoi R.________ SA a
indiqué qu’elle procéderait à la modification de la marche d’escalier d’ici à
la fin de la semaine
Le 5 novembre 2009, R.________ SA a établi à l’attention
d’Y.________ un état de situation, arrêtant les travaux réalisés à 163'829 fr.
50 hors taxes, y compris 81'701 fr. d’acompte pour la piscine élodée.
Après déduction d’un escompte de 3 % par 4'914 fr. 90, le total dû

- 6 -
s’élevait à 170'992 fr. 10 toutes taxes comprises. Il n’est pas établi
qu’Y.________ ait reçu ce document. Le 5 novembre 2005, Y.________ a
indiqué à R.________ SA être surpris d’avoir reçu une facture, puisqu’il
aurait souhaité un arrêté intermédiaire des travaux, même approximatif,
avant de procéder au paiement de la demande d’acompte.
Le 9 novembre 2009, R.________ SA a adressé à Y.________ un
« échéancier de paiement », comprenant notamment un poste de
63'779 fr. 40. A la même date, R.________ SA a établi un planning des
travaux, dont Y.________ a eu connaissance, prévoyant que ceux-ci allaient
reprendre en novembre 2009 et se poursuivre jusqu’au mois d’avril 2010.
Il est établi que R.________ SA est intervenue les 14 octobre et
6 et 10 novembre 2009 sur le chantier du jardin d’Y.________.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2009, Y.________ a
contesté la facture de R.________ SA du 29 octobre 2009. Il a précisé que
les discussions pour trouver un accord amiable à la sortie du contrat
demeuraient et qu’il reviendrait rapidement vers cette entreprise pour
trouver un terrain d’entente.
4. Les 14 et 23 décembre 2009, Y.________ et la société [...] ont
signé un « contrat au forfait » ayant pour objet « les travaux résiduels du
devis de R.________ SA, offre du 20 mai 2009, pour terminer le jardin
d’Y.________ et de son épouse, d’un montant de 375'000 fr. toutes taxes
comprises ». Le prix était fixé à 255'866.08 euros, toutes taxes comprises.
Le 19 janvier 2010, un chauffeur de R.________ SA est intervenu
pendant deux heures et demie sur le chantier d’Y.________ pour ramener
du matériel.
Le 23 juin 2010, R.________ SA a demandé à Y.________ quand
elle pourrait poursuivre les travaux. Le 9 juillet 2010, Y.________ lui a fait
interdiction de venir sur son immeuble.

- 7 -
Il découle d’un décompte des prix de revient établi le 17 mai
2011 par R.________ SA qu’entre le 9 décembre 2008 et le 19 janvier 2010,
celle-ci a procédé à des travaux sur le chantier d’Y.________ pour un prix de
revient total de 129'276 fr. 40, comprenant 77'242 fr. 35 de main
d’œuvre, 22'305 fr. 45 de fournitures, 25'431 fr. 45 de matériel, 696 fr. 10
de locations et 3'601 fr. 05 de frais divers.
5. Par demande du 21 septembre 2010, dont elle a augmenté les
conclusions le 14 octobre 2013, R.________ SA a conclu, avec suite de frais
et dépens, au constat que l’exécution des travaux prévus selon contrat du
14 juillet 2009 avait été rendue impossible par la faute d’Y.________,
respectivement que celui-ci avait résilié ce contrat, et au paiement par
Y.________ de la somme de 124'805 fr. 45 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9
novembre 2009.
Par réponse et demande reconventionnelle du 18 janvier 2011,
dont il a modifié les conclusions le 6 mai 2011, Y.________ a conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la demande et au paiement par
R.________ SA de la somme de 6'000 fr. plus intérêts à 5 % l’an dès le 12
novembre 2009.
La cause a été reportée devant la Cour civile par jugement
incident du 27 mars 2014.
Par écriture complémentaire ensuite de réforme du 20 juin
2017, Y.________ a conclu à titre reconventionnel au paiement par
R.________ SA de la somme de 40'633 fr. 30 plus intérêts à 5 % l’an dès le
12 novembre 2009 sur la somme de 6'000 fr. et dès le 5 décembre 2016
sur le solde. Le 6 juillet 2017, R.________ SA a conclu au rejet des
conclusions reconventionnelles qui précèdent.
Le 6 mars 2018, R.________ SA a diminué sa conclusion en
paiement à 121'409 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 novembre
2009.

- 8 -
6. En cours d’instruction, une première expertise a été confiée à
I.________. Dans son rapport du 13 février 2012, complété le 14 juin 2012,
celui-ci a indiqué qu’en l’absence de constat, il n’avait pas pu déterminer
quels travaux, parmi ceux mentionnés sur la facture de R.________ SA du
29 octobre 2009, avaient été effectués à cette date.
Pour calculer les travaux effectués par R.________ SA, I.________
s’est fondé sur l’état de situation au 5 novembre 2009, lequel retenait un
montant de 163'829 fr. 50 hors taxes. Il a déduit de ce montant l’acompte
réclamé pour la piscine élodée, par 81'701 fr., ainsi que l’escompte
contractuel de 3 %, pour aboutir à la somme de 74'243 fr. 85 hors taxes.
Le prix hors taxe de l’ouvrage complet s’élevant à 348'513 fr., l’expert a
considéré que le projet avait été réalisé à hauteur de 21,3 %. Aux 74'243
fr. 85 précités s’ajoutaient 39'000 fr. de coûts des travaux d’études pour la
partie non exécutée et 39'770 fr. de bénéfice escompté sur la partie non
exécutée, ainsi que la TVA au taux de 7.6 %. Au total, l’indemnité due
pour l’interruption des travaux s’élevait selon I.________ à 164'643 fr. 50,
sous déduction de 110'000 fr. d’acompte payé.
7. Une seconde expertise a été confiée à B.________. Dans son
rapport du 27 septembre 2013, celui-ci a indiqué que la facture de
R.________ SA du 29 octobre 2009 constituait une évaluation approximative
des travaux effectués et qu’elle mentionnait des postes non exécutés.
L’état de situation du 5 novembre 2009, lui aussi approximatif et dressé
afin de déterminer les acomptes, n’était pas plus concluant.
Selon B.________, le décompte des prix de revient du 17 mai
2011, reprenant les travaux effectués par les ouvriers de R.________ SA du
19 décembre 2008 au 19 janvier 2010, constituait une bonne base de
travail. Ce document mentionnait des travaux pour un prix de revient total
de
129'276 fr. 40. L’expert, après comparaison avec les rapports de chantiers
visés par les ouvriers, a réduit le poste « main-d’œuvre » de 77'242 fr. 35
à 74'576 fr. 35, a confirmé le poste « fourniture » par 22'305 fr. 45, a
réduit le poste « matériel » de 25'431 fr. 45 à 23'091 fr., a confirmé les

- 9 -
postes « locations » par 696 fr. 10 et « divers » par 3'601 fr. 05 et a ajouté
les heures supplémentaire par 535 fr. 50. Le total du coût de revient des
travaux effectués s’élevait donc à 124'805 fr. 45.
B.________ a estimé que le prix allégué des études, par
42'413 fr. 70, correspondait à la réalité. Certes, le tarif horaire, par 254 fr.
60, était supérieur au tarif de 150 à 180 fr. pratiqué dans la branche.
Toutefois, ce poste ne représentait que le 12.5 % du coût total hors taxe
des travaux de 348'513 fr., ce qui était inférieur à la pratique, de sorte que
ce prix se révélait bas.
S’agissant du gain manqué escompté, l’expert a retenu une
proportion de 18.5 % du coût total, de laquelle il a déduit 5 %
correspondant à la part « risque », pour parvenir à 13.5 % de 348'513 fr.,
soit 47'049 fr. 25.
Au final, selon l’expert B.________, l’indemnité due à R.________
SA comprenait 124'805 fr. 45 de travaux effectués, 42'413 fr. 70 de coûts
d’études, 47'049 fr. 25 de gain manqué et la TVA au taux de 8 % sur le
tout, par 17'141 fr. 50, soit 231'409 fr. 90. En déduisant de ce montant
l’acompte versé de 110'000 fr., le solde dû à R.________ SA s’élevait à
121'409 fr. 90.
8. Une expertise après réforme a été confiée à Q.________, lequel
a rendu son rapport le 10 février 2016. S’agissant des coûts d’études,
Q.________ a indiqué que les 18.5 heures consacrées par R.________ SA à la
réalisation d’un avant-projet et d’une offre budgétaire, pour une valeur de
4'269 fr. 95, étaient comprises dans le forfait de 2'000 fr. ayant fait l’objet
du mandat d’étude du 24 mai 2007. Le travail de développement réalisé
entre le 25 juin 2007 et les 16 septembre 2008 représentait une somme
de 16'071 fr. 65 hors taxe. Quant aux frais d’études postérieurs au 16
septembre 2008, ils se chiffraient à 22'072 fr. 10 hors taxe. Selon
Q.________, le prix total des études conduites par R.________ SA, par 42'413
fr. 70, ne couvrait pas uniquement la phase d’avant-projet, mais les
études complètes, comprenant les phases d’avant-projet, de projet de

- 10 -
l’ouvrage, de procédure de demande d’autorisation et de projet
d’exécution. Ces études n’étaient pas indispensables à l’établissement de
l’offre, mais à l’aboutissement d’un projet mûrement réfléchi et
relativement précis selon les souhaits des clients.
Invité à se déterminer sur le pourcentage des travaux réalisés
par rapport au contrat, Q.________, en reprenant le contrat du 20 mai 2009
poste par poste et en le confrontant aux travaux réalisés sur place ainsi
qu’au décompte des prix de revient du 16 juin 2011, identique à celui du
17 mai 2011, a estimé que 19.1 % des travaux avaient été effectués par
R.________ SA, ce qui, sur un prix hors taxe total des travaux de 364'518 fr.
50, hors escompte de 3 % et arrêté forfaitaire, revenait à un montant de
69'784 francs.
En d roit :
1.
1.1 La décision entreprise ayant été communiquée après l'entrée
en vigueur, le 1er janvier 2011, du CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2010 ; RS 272), l’appel est régi par celui-ci (art. 405 al. 1 CPC).
Cela étant, dès lors que la demande a été déposée le 21 septembre 2010,
c'est l'ancien droit de procédure qui régit la procédure de première
instance (art. 404 al. 1 CPC), notamment le CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé).
1.2 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les
décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse,
au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000
fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). L’appel doit être introduit
dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 311 al. 1 CPC).

- 11 -
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des
conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour
constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut
revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions
d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe
général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits
sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43
consid. 2 et les références).
3. L’appelant reproche d’abord aux premiers juges d’avoir
constaté les faits de façon inexacte en ne précisant pas que les travaux
menés en lien avec les trois nouveaux devis adressés en septembre 2009
par l’intimée constitueraient des travaux supplémentaires. Ceux-ci
donneraient lieu à une rémunération supplémentaire qui ne ferait pas
l’objet du présent litige puisqu’aucune prétention correspondante n’aurait
été formulée par l’intimée. En outre, les courriers échangés en lien avec
ces devis supplémentaires, singulièrement celui du 2 novembre 2009,
n’auraient aucun lien avec le sort réservé au contrat du 20 mai 2009.
Les premiers juges ont retenu en fait qu’en plus du devis du 20
mai 2009, trois autres devis avaient été adressés par l’intimée à
l’appelant, soit un devis du 9 septembre 2009 pour une marche devant
l’entrée de la villa, un devis du 9 septembre 2009 pour l’agrandissement
de la piscine et un devis du 30 septembre 2009 pour de la rocaille
supplémentaire.
La question de savoir si les travaux en lien avec ces devis
donnent droit à une rémunération supplémentaire dépassant le forfait du
20 mai 2009, respectivement si l’intimée peut se prévaloir d’une telle

- 12 -
rémunération dans le cadre du présent litige, relève du droit, et non du
fait. Les premiers juges y ont d’ailleurs répondu par l’affirmative, en
considérant que les travaux en question donnaient droit à une
rémunération supplémentaire calculée sur la base de l’art. 374 CO et que
la demanderesse pouvait s’en prévaloir puisqu’elle n’avait pas formulé ses
conclusions de manière à les restreindre aux prétentions découlant
directement du contrat d’entreprise forfaitaire du 20 mai 2009 (cf.
jugement, consid. V.e.bb pp. 64-65).
La teneur du courrier de l’appelant du 2 novembre 2009 sera
dès lors examinée plus bas, dans le considérant dédié à la fin des relations
contractuelles entre les parties.
4.
4.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir
considéré qu’il avait résilié unilatéralement le contrat d’entreprise, au sens
de l’art. 377 CO, alors que selon lui, la résiliation du contrat serait
intervenue d’un commun accord. A cet égard, la facture adressée le 29
octobre 2009 par l’intimée établirait la volonté de celle-ci de mettre fin au
contrat, notamment parce qu’elle y aurait ajouté des postes de dédite. Le
courrier de l’appelant du 13 novembre 2009 ne constituerait en outre pas
une manifestation unilatérale de volonté de sa part de résilier le contrat.
Au contraire, les deux documents précités attesteraient la volonté
commune des parties de mettre fin au contrat. En venant ramener le
coffre et le matériel le 19 janvier 2010, l’intimée aurait clairement
manifesté son intention de mettre un terme au contrat.
4.2 Aux termes de l'art. 377 CO, tant que l'ouvrage n'est pas
terminé, le maître peut toujours se départir du contrat, en payant le travail
fait et en indemnisant complètement l'entrepreneur. Lorsque le maître
résilie le contrat de manière anticipée en vertu de cette norme, les
relations contractuelles entre les parties prennent fin pour l'avenir (ex
nunc) (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Ce droit de résiliation appartient au
maître aussi longtemps que l'ouvrage n'est pas terminé ; dès que tous les

- 13 -
travaux convenus sont effectivement terminés, que l'ouvrage soit ou non
entaché de défauts, le droit de résiliation du maître est périmé (TF
4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1 et les réf. citées). La
manifestation de volonté par laquelle le maître de l’ouvrage se départit du
contrat est un acte formateur, sujet à réception. Il n’est pas nécessaire
que cette déclaration soit motivée et celle-ci n’est subordonnée au respect
d’aucune forme. En particulier, la résiliation peut parfaitement être
manifestée à l’entrepreneur par actes concluants (Tercier/Bieri/Carron, Les
contrats spéciaux, 5e éd., 2016, p. 575 et les réf. citées, en particulier
l’ATF 129 III 738 consid. 7.2). La résiliation intervient en particulier par
actes concluants lorsque le maître de l’ouvrage fait exécuter la suite des
travaux par un tiers (Gauch, Der Werkvertrag, 5e éd., 2011, p. 109).
4.3 L’appelant ne peut rien tirer de la facture intermédiaire de
l’intimée du 29 octobre 2009. D’abord, les premiers juges ont retenu en
fait que les deux parties admettaient le caractère erroné de celle-ci, y
compris s’agissant des dédites qu’elle mentionne. Or dans son appel,
l’appelant ne fait pas valoir une constatation inexacte des faits à ce sujet.
Surtout, pour déterminer ce que l’intimée entendait manifester
en adressant cette facture intermédiaire à l’appelant, il convient
d’appréhender le contexte dans lequel ce document a été envoyé. Le 21
octobre 2009, l’intimée a invité l’appelant à s’acquitter rapidement du
deuxième acompte, par 63'779 fr. 40, après avoir confirmé que les
travaux avaient avancé dans cette mesure. Le 23 octobre 2009, l’appelant
a requis de l’intimée un décompte des travaux réalisés à ce jour, lui
permettant de faire un recoupement avec l’offre signée. Il a réitéré sa
demande le 26 octobre 2009. C’est à ce moment que la facture
intermédiaire en cause, datée du 29 octobre 2009, a été envoyée par
l’intimée. Le 2 novembre 2009, l’appelant a indiqué être toujours en
attente du décompte intermédiaire approximatif des travaux réalisés à ce
jour. Le même jour, l’intimée lui a répondu que le décompte était parti le
vendredi précédent. Le 5 novembre 2009, l’appelant a accusé réception
de la facture intermédiaire du 29 octobre 2009, en précisant que ce n’est
pas ce qu’il avait demandé, mais un arrêté intermédiaire des travaux,

- 14 -
même approximatif, avant de procéder au paiement de la demande
d’acompte.
Dans ce contexte, la facture du 29 octobre 2009 de l’intimée
n’est rien d’autre que la réponse de cette dernière aux sollicitations de
l’appelant, qui demandait un décompte des travaux réalisés avant de
payer un nouvel acompte. Elle ne peut en aucun cas être comprise comme
la manifestation de la volonté de l’intimée de mettre fin au contrat.
L’appelant ne l’a d’ailleurs lui-même pas comprise ainsi, puisqu’à
réception, il a déclaré que cette facture intermédiaire n’était pas ce qu’il
attendait, ayant demandé un arrêté intermédiaire des travaux avant de
payer l’acompte. Du côté de l’intimée, qui a en outre établi un nouvel état
de situation le 5 novembre 2009 et un échéancier le 9 novembre 2009
comprenant un planning courant jusqu’au mois d’avril 2010, il n’y avait à
la fin du mois d’octobre 2009 et au début du mois de novembre 2009
aucune volonté de mettre fin au contrat.
Dans son courrier du 13 novembre 2009, l’appelant a contesté
la facture du 29 octobre 2009 et a déclaré être ouvert à trouver un terrain
d’entente pour mettre fin au contrat. Ce faisant, il a à tout le moins
exprimé que de son point de vue, les relations contractuelles allaient
prochainement prendre fin. La question de savoir si par ce courrier,
l’appelant ne s’est pas déjà départi du contrat, peut rester indécise : quoi
qu’il en soit, les parties n’ont plus eu de contact par la suite et par
« contrat au forfait » signé les 14 et 23 décembre 2009, Y.________ et la
société [...] sont convenues que la seconde se chargerait des « travaux
résiduels du devis de R.________ SA, offre du 20 mai 2009, pour terminer le
jardin d’Y.________ et de son épouse, d’un montant de 375'000 fr. toutes
taxes comprises ». Ainsi, à la date du 23 décembre 2009 au plus tard, en
faisant exécuter la suite des travaux par un tiers, l’appelant s’est départi
par actes concluants du contrat. C’est donc à juste titre que les premiers
juges ont retenu que c’était l’appelant qui avait résilié le contrat
d’entreprise, en application de
l’art. 377 CO.

- 15 -
5.
5.1 Dans un grief subsidiaire, l’appelant fait valoir que si
l’application de l’art. 377 CO devait être retenue, il conviendrait de réduire
intégralement l’indemnité prévue par cette disposition. En effet, en
tentant de contourner le contrat à forfait par la facturation de menus
travaux supplémentaires et en quittant le chantier avec armes et bagages,
l’intimée aurait adopté une attitude fautive.
5.2 Le Tribunal fédéral admet que l'indemnité due à l'entrepreneur
en cas de résiliation d'après l'art. 377 CO peut être réduite ou supprimée
si ce dernier, par son comportement fautif, a contribué dans une mesure
importante à l'événement qui a poussé le maître à se départir du contrat
(TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 7.3 ; TF 4A_96/2014 du 2
septembre 2014 consid. 4.1 ; Gauch, op. cit., pp. 225 s.).
5.3 En l’espèce, on ne saurait reprocher à l’intimée une attitude
fautive. La facturation des travaux supplémentaires a été jugée admissible
par les premiers juges au regard de l’art. 374 CO, ceux-ci ayant été
qualifiés de modifications de commande donnant droit à une
augmentation du prix (cf. jugement, consid. V.e.bb pp. 64-65). L’appelant
ne remet pas en cause ce point dans son appel. Il a par ailleurs lui-même
allégué dans ses écritures de première instance que l’intimée l’avait très
vite informé que même de menus travaux non prévus dans le contrat de
base seraient facturés et que les divers travaux supplémentaires
demandés seraient facturés.
Le fait pour l’intimée de quitter le chantier « avec armes et
bagages » en janvier 2009 ne relève pas davantage d’un comportement
fautif, puisqu’il a été retenu plus haut que c’est l’appelant qui s’est départi
du contrat au mois de décembre 2009, en chargeant un tiers d’exécuter la
suite des travaux sur la base du devis de l’intimée.

- 16 -
Ainsi, en l’absence de comportement fautif de l’intimée, c’est à
raison que les premiers juges ont considéré que l’intimée avait droit à la
pleine indemnisation prévue par l’art. 377 CO.
6.
6.1 Plus subsidiairement, l’appelant reproche aux premiers juges
d’avoir fixé l’indemnité due en faveur de l’intimée sur la base des
conclusions de l’expert B.________. Ce dernier aurait calculé l’indemnité sur
la base du prix de revient des travaux effectués, alors que d’après
l’appelant, ce ne serait pas l’art. 374 CO, mais l’art. 373 CO, relatif au prix
forfaitaire, qui trouverait application. Or seul l’expert Q.________ aurait
calculé l’indemnité en se basant sur le caractère forfaitaire du prix, en
estimant que 19.1 % des travaux avaient été effectués. Selon l’appelant,
ce serait donc le montant articulé par l’expert Q.________, par 69'784 fr.,
qui aurait dû être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 377 CO.
L’appelant s’étant acquitté d’un acompte de 110'000 fr., l’intimée devrait
lui rembourser le montant payé en trop, que l’appelant chiffre à 34'633 fr.
30.
6.2 Le maître de l’ouvrage qui se départit du contrat avant que
l’ouvrage soit terminé au sens de l’art. 377 CO doit payer une
rémunération pour la partie de l'ouvrage et/ou les prestations déjà
exécutées, et « indemniser complètement » l'entrepreneur (TF
4A_566/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1.1 ; Gauch, op. cit., p. 212 ;
Tercier/Bieri/Carron, op. cit., p. 576). Cette indemnisation correspond à
des dommages-intérêts positifs, couvrant l'intérêt qu'avait l'entrepreneur
à exécuter complètement le contrat ; elle inclut donc le gain manqué (ATF
96 II 192 consid. 5 ; TF 4A_566/2015 consid. 4.1.1; cf. aussi ATF 117 II 273
consid. 4b).
Deux méthodes entrent en considération pour calculer
l'indemnisation de l'entrepreneur. La méthode de la déduction
(« Abzugsmethode ») consiste à soustraire du prix de l'ouvrage l'économie
réalisée par l'entrepreneur du fait qu'il n'a pas terminé les travaux, et le

- 17 -
gain qu'il s'est procuré ailleurs ou qu'il a délibérément renoncé à se
procurer. Quant à la méthode positive (« Additionsmethode »), elle
implique de déterminer la totalité des dépenses effectives engagées par
l'entrepreneur pour les travaux déjà exécutés et d'y ajouter le bénéfice
brut pour l'ouvrage (hypothétiquement) achevé. Ce bénéfice est à
déterminer sur la base du contrat, voire de tarifs, d'indices ou des
comptes de l'entrepreneur (TF 4A_189/2017 du 5 octobre 2017 consid.
3.2.1 ; ATF 96 II 192 consid. 5 p. 196 et la réf. à Gautschi, Berner
Kommentar, 2e éd. 1967, n. 15 ad art. 377 CO).
Le Tribunal fédéral a laissé indécise la question de savoir
laquelle de ces deux méthodes est préférable, étant donné qu'elles
aboutissent pratiquement au même résultat et que le choix de l'une
d'entre elles dépendra des circonstances de l'espèce (TF 4A_566/2015 du
8 février 2016 consid. 4.1.2).
6.3 Une expertise revêt une valeur probante lorsqu'elle est
complète, compréhensible et concluante. Le tribunal doit examiner si
l'expertise répond à toutes les questions en se basant sur les faits
pertinents et procéder à une appréciation du résultat auquel parvient
l'expert. Le juge doit s'en tenir à la version retenue par l'expert, à moins
que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'écarter des conclusions de
l'expert qu'en présence de raisons majeures (TF 5A_485/2012 du 11
septembre 2012 consid. 4.1).
6.4 S’agissant de la fixation de l’indemnité de l’entrepreneur au
titre de l’art. 377 CO, les références de l’appelant aux art. 373 et 374 CO
et au caractère forfaitaire du contrat signé manquent leur cible. Ces
dispositions s’appliquent au prix de l’ouvrage. Au moment d’appliquer
l’art. 377 CO, on ne cherche pas à déterminer le prix de l’ouvrage, voire
une part de celui-ci, mais à calculer l’indemnité de l’entrepreneur, en
appliquant une des deux méthodes prescrites par la jurisprudence.

- 18 -
Pour calculer l’indemnité de l’entrepreneur, les premiers juges
se sont principalement fondés sur l’expertise de B.________. Celui-ci a
déterminé sur la base du décompte des prix de revient du 17 mai 2011
que l’intimée avait engagé des dépenses de 124'805 fr. 45 pour les
travaux, montant auquel s’ajoutaient 42'413 fr. 70 de coûts d’études. Ce
dernier poste a été réduit par les premiers juges de 4'269 fr. 95 sur la
base de l’expertise de Q.________, dès lors que ce dernier montant était
couvert par le mandat d’étude au forfait du 24 mai 2007 que l’appelant
avait déjà réglé. L’expert B.________ a calculé le bénéfice hypothétique de
l’entrepreneur sur la base du prix forfaitaire convenu de 348'513 fr. hors
taxes. Il l’a arrêté à 13.5 % du prix total, soit à 47'049 fr. 25. En
additionnant les dépenses engagées par l’entrepreneur au bénéfice
hypothétique, les premiers juges ont ainsi appliqué la méthode positive
(« Additionsmethode ») pour calculer l’indemnité de l’entrepreneur, ce qui
est conforme à la jurisprudence. Ils ont pour le surplus relevé que le
raisonnement conduit par l’expert B.________ était clair et bien étayé, de
sorte que ses conclusions devaient être considérées comme probantes sur
le principe. Quoi qu’en dise l’appelant, cet expert n’a pas fait abstraction
du caractère forfaitaire du contrat puisqu’il a calculé le gain manqué de
l’intimée sur la base du prix forfaitaire convenu.
Dans son expertise, l’expert Q.________ a calculé les dépenses
engagées par l’intimée en confrontant l’offre du 20 mai 2009 aux travaux
réalisés sur place ainsi qu’au décompte des prix de revient établi par celle-
ci. Il a estimé que 19.1 % des travaux figurant sur l’offre de base avaient
été effectués, ce qui l’a conduit à retenir des dépenses engagées à
hauteur de 69'784 francs. Cette analyse n’est toutefois pas probante pour
calculer l’indemnité de l’entrepreneur. D’abord, il était difficile pour
l’expert de vérifier en 2016 quels travaux avaient été réalisés sur place
alors que les faits remontaient à la fin de l’année 2009. Surtout, on ne
peut rien tirer de cette proportion pour déterminer les dépenses effectives
de l’intimée, car ce chiffre repose uniquement sur le contrat du 20 mai
2009, alors qu’il a été retenu en fait qu’en plus des travaux prévus dans
celui-ci, l’intimée a effectué des travaux supplémentaires dépassant le
forfait, relatifs à une marche devant la villa, à l’agrandissement de la

- 19 -
piscine et à de la rocaille supplémentaire, pour lesquels elle a le droit
d’être indemnisée. C’est probablement pour cette raison que l’expert
Q.________ est parvenu à un montant – 69'784 fr. – très inférieur au chiffre
de 129'276 fr. 40 ressortant du décompte des prix de revient, qui
mentionne pourtant les dépenses effectives que l’intimée a consenties
dans le cadre du chantier.
En définitive, c’est l’expertise diligentée par B.________, fondée
sur la méthode positive et tenant compte à la fois des dépenses effectives
de l’intimée et du caractère forfaitaire du contrat d’entreprise, qui
emporte la conviction et c’est à juste titre que les premiers juges se sont
principalement fondés sur celle-ci pour calculer l’indemnité due à
l’intimée. Le grief est infondé.
7.
7.1 L’appelant fait enfin valoir que les dépens alloués par les
premiers juges, par 25'000 fr., dépasseraient le maximum de 20 % de la
valeur litigieuse prévu par l’art. 5 TAv et seraient excessifs compte tenu
des opérations effectuées.
7.2 Sous l’empire du CPC-VD, les honoraires d'avocat étaient fixés
selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17 juin 1986
(TAv, aujourd’hui abrogé). Ceux-ci étaient fixés entre les minima et les
maxima mentionnés à l’art. 2 al. 1 TAv, en considération des difficultés de
la cause et de la complexité des questions de fait et de droit débattues,
ainsi que de la valeur litigieuse calculée conformément au tarif des frais
judiciaires civils (art. 3 al. 1 TAv). Lorsque la valeur litigieuse était
supérieure à 30'000 fr., la somme des honoraires dus à titre de dépens ne
pouvait pas excéder 20 % de la valeur litigieuse (art. 5 al. 1 TAv). Dans le
cadre du TAv, la valeur litigieuse était déterminée par l’addition des
conclusions principales et reconventionnelles (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 2 ad art. 116 OJV).

- 20 -
7.3 En l’espèce, en première instance, les conclusions principales
s’élevaient à 121'409 fr. 90 et les conclusions reconventionnelles à 40'633
fr. 30. Il s’ensuit que la valeur litigieuse déterminante pour la fixation des
dépens s’élevait à 162'043 fr. 20. Le montant de 25'000 fr. arrêté à titre
de dépens est inférieur aux 20 % de la valeur litigieuse ainsi calculée, de
sorte que les premier juges n’ont pas violé l’art. 5 al. 1 TAv en fixant les
dépens. Pour le surplus, il n’apparait pas excessif d’avoir arrêté les dépens
à raison de 71 heures de travail (25'000 / 350), s’agissant d’une procédure
ayant duré huit ans, de septembre 2010 à juillet 2018, comprenant 222
allégués, des conclusions principales et reconventionnelles modifiées
plusieurs fois, ayant une impliqué une réforme et trois expertises et ayant
abouti à un jugement de septante pages. Ce grief est mal fondé.
8. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet de
l’appel. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'549 fr. (art.
62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV
270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC). Celui-ci versera en outre à l’intimée la somme de 4'000 fr.
à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en
matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'549 fr.
(deux mille cinq cent quarante-neuf francs), sont mis à la
charge de l’appelant Y.________.

- 21 -
IV. L’appelant Y.________ versera à l’intimée R.________ SA la
somme de 4'000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
- Me Olivier Constantin (pour Y.________),
- Me Julien Fivaz (pour R.________ SA),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Président de la Cour civile.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 22 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :