vd_gerichte · PT15.022966 · 2025-06-30 · fr
Réclamation pécuniaire
Réclamation pécuniaire


TRIBUNAL CANTONAL
PT15.022966-240732
280
CO UR D’APPEL CIVI L E
_____________________________
Arrêt du 30 juin 2025
__________________
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Rosset
*****
Art. 188 al. 2 CPC ; art. 365 al. 3 et 369 CO
Statuant sur l'appel interjeté par A.T.________ et B.T.________,
tous deux à [...] contre le jugement rendu le 1er mai 2024 par la Chambre
patrimoniale cantonale dans la cause les divisant d’avec W.________, à
[...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
1102

- 2 -
En fait :
A. Par jugement du 26 octobre 2023, motivé le 1er mai 2024, la
Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou la CPAT)
a dit que les défendeurs A.T.________ et B.T.________ devaient,
solidairement entre eux, payer au demandeur W.________ la somme de
367'716 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013 (l), que
l'opposition formée par les défendeurs aux commandements de payer qui
leur avaient été notifiés dans les poursuites nos[...] et [...] de l'Office des
poursuites du district d'Aigle était définitivement levée à concurrence du
montant de 367'716 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7 mars
2013 (II), que les frais judiciaires, arrêtés à 66'936 fr. 40, étaient mis à la
charge du demandeur par 6'693 fr. 65 et à la charge des défendeurs,
solidairement entre eux, par 60'242 fr. 75 (III), que les défendeurs,
solidairement entre eux, devaient rembourser au demandeur la somme de
29'728 fr. 90 versée à titre de son avance de frais judiciaires (IV), que les
défendeurs, solidairement entre eux, devaient rembourser au demandeur
la somme de 1'323 fr. 90, versée à titre de frais de la procédure de
conciliation (V), que les défendeurs, solidairement entre eux, devaient
verser au demandeur la somme de 39'690 fr. à titre de dépens (VI) et que
toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).
Les premiers juges ont notamment retenu que les parties
étaient liées par les contrats d'entreprises du 14 juin 2010, ayant pour
objets des travaux de murs en pierre et de dallages en pierre naturelle,
ainsi que par le contrat d'entreprise du 13 octobre 2011, ayant pour objet
des travaux d'aménagements extérieurs sur le chantier de construction du
chalet des défendeurs, avec intégration de la Norme SIA 118 (édition
1977/1991) ; les rapports contractuels entre les parties avaient pris fin le
14 août 2012. Sur la question du solde de rémunération auquel le
demandeur pouvait avoir droit, les premiers juges, en se basant sur le
rapport d'expertise et son complément, ont retenu que les défendeurs
devaient la somme de 367'716 fr. 75 au demandeur, correspondant au
total des prestations facturées par celui-ci d'un montant de 1'257'705 fr.

- 3 -
45 TTC, sous déduction de la somme des acomptes versés par les
défendeurs, à savoir 889'988 fr. 70. Les défauts constatés par l'expert sur
les enrochements réalisés par le demandeur ne pouvaient pas lui être
imputés, les interventions postérieures aux travaux du demandeur ne
permettant plus d'attribuer un responsable aux prestations défectueuses
constatées.
B. a) Le 3 juin 2024, A.T.________ et B.T.________ (ci-après :
individuellement l'appelante, respectivement l'appelant, et, conjointement
les appelants) ont interjeté un appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu'W.________ (ci-après : l'intimé) leur doit,
solidairement entre eux, la somme de 434'617 fr. 15, avec intérêts à 5 %
l'an dès le 14 août 2012 (l), que les poursuites n° [...] et n° [...] de l'Office
des poursuites du district d'Aigle sont intégralement et définitivement
radiées (II), que les frais judiciaires arrêtés à 66'936 fr. 40 sont
intégralement mis à la charge de l'intimé (III), que celui-ci doit leur
rembourser, solidairement entre eux, la somme versée au titre de leur
avance de frais judiciaires, soit au minimum 21'013 fr. 85 (IV) et leur
verser, solidairement entre eux, la somme de 44'100 fr. à titre de dépens
(V). Ils ont sollicité une nouvelle expertise.
Par réponse du 11 novembre 2024, l'intimé a conclu au rejet
de l'appel, avec suite de frais judiciaires et dépens.
Par réplique spontanée du 22 novembre 2024, les appelants
ont persisté dans leurs conclusions.
Par avis du 20 décembre 2024, les parties ont été informées
que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait pas d'autre échange
d'écritures.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur
la base du jugement attaqué complété par les pièces du dossier :

- 4 -
1. a) L'intimé exploite en raison individuelle une entreprise de
ferblanterie, couverture, sanitaire, chauffage et étanchéité, dont le siège
est à [...], en Valais (ci-après : l'entreprise intimée).
b) L'appelante est propriétaire individuelle de la parcelle n°[...]
de la Commune d'[...], [...]. Elle y réside avec son époux, l'appelant.
2. A partir de l'année 2005, la société R.________ SA, active dans
le domaine de la construction, qui a son siège à Aigle, a été mandatée sur
le chantier des appelants et a débuté la construction du chalet [...], [...], à
[...], sur la parcelle précitée (ci-après : le chalet).
A cette époque, la direction des travaux était confiée au
bureau d'architecte Z.________ SA.
3. Le 29 septembre 2009, un contrat d'entreprise a été conclu
entre les appelants, représentés par la société O.________ SA (ci-après : la
direction des travaux) qui a son siège à [...], nouvellement en charge de la
direction des travaux et dont C.________, architecte, est l'administrateur
(ci-après : le directeur des travaux), et l'entreprise N.________ SA, dont
N.________ est l'administrateur. Ce contrat a pour objet des travaux
d'étanchéité dans les locaux sportifs du chalet, pour un montant de
198'833 fr. 50 TTC.
La société N.________ SA était chargée des travaux
d'étanchéité de toiture plate sur trois niveaux du chalet, du niveau -03 au
niveau -05.
4. Le 3 novembre 2009, l'intimé a établi une facture n° 23016,
adressée à l'appelante, notamment pour des travaux de dépose
d'ardoises, de pose de toiture Luzerna et de dépose et repose de diverses
garnitures de ferblanterie, pour un montant de 69'115 fr. 15 TTC.

- 5 -
5. Le 29 avril 2010, la société R.________ SA a quitté le chantier
du chalet.
6. Par contrats du 14 juin 2010, signés par les appelants, l'intimé
et le directeur des travaux, des travaux de murs en pierre et de dallages
en pierre naturelle ont été adjugés à l'intimé pour un montant de 212'276
fr. 50 TTC, respectivement de 193'876 fr. 90 TTC. Il était notamment prévu
qu'un échantillon de dallage de surface de 2 m2 soit exécuté afin que les
appelants puissent donner leur accord sur la disposition des dalles.
7. Le 15 juin 2010, R.________ SA a déposé une réclamation
pécuniaire et en inscription définitive d'une hypothèque légale des
artisans et entrepreneurs contre les appelants devant la Cour civile du
Tribunal cantonal. La société a réclamé un solde de factures d'un montant
de 669'363 fr. 40. Les appelants ont fait valoir l'existence de défauts et de
métrés exagérés de la part de cette entreprise.
8. Dès la fin du mois de juin 2010, l'intimé a débuté les travaux
de maçonnerie sur le chantier du chalet.
9. Le 23 juillet 2010, la direction des travaux a signé et validé
une offre n° 10-10098, établie par l'intimé, du 22 juillet 2010, pour la
fourniture et la pose de poutrelles, pour un montant de 3'443 fr. 20 TTC et
une offre n° 10-10092 du 19 juillet 2010, établie par l'intimé, pour divers
travaux, dont du sciage pour le passe-plat et le bétonnage, la pose de
barrières amovibles pour l'ascenseur et la dépose du platelage, pour un
montant de 13'170 fr. 20 TTC.
10. Le 20 août 2010, la direction des travaux et l'intimé ont signé
un devis, pour divers travaux de maçonnerie, béton, remblayage et
enrochement, pour un montant de 114'433 fr. 25 TTC.
11. Le 21 septembre 2010, la direction des travaux a signé et
validé une offre n° 10-10107 du 27 août 2010, établie par l'intimé, pour la

- 6 -
construction d'un mur devant le garage et devant le terrain de tennis, pour
un montant de 46'424 fr. TTC.
12. Le 4 octobre 2010, l'intimé a établi une facture n° 10-10133
adressée à la direction des travaux pour divers travaux, dont la fourniture
et pose de platelage sur piscine, de poutrelles pour mezzanine, de muret
pour le vitrage de la piscine, de socle pour la pose de tableau électrique, la
pose d'arrêts de chape et de chapeau de cheminée, pour un montant de
51'777 fr. 10 TTC.
13. Le 29 octobre 2010, la direction des travaux a adjugé des
travaux à l'intimé pour les sauts-de-loup, pour un montant de 57'080 fr. 90
TTC.
14. Le 2 décembre 2010, la direction des travaux a signé et validé
deux offres nos 10-10149 et 10-10150 du 26 novembre 2010, établies par
l'intimé, au titre de devis complémentaire de protection, pour un montant
de 3'034 fr. 30 TTC et pour la ventilation sanitaire, pour un montant de
1'936 fr. 80 TTC.
15. Le 24 janvier 2011, l'entreprise R.________ SA a procédé à des
travaux d'injection de fissures et de joints dans les locaux sportifs. Elle est
ensuite intervenue à plusieurs reprises entre le 28 avril 2011 et le 2 avril
2015, dans le but de résoudre des problèmes d'infiltrations d'eau.
16. Le 25 janvier 2011, la direction des travaux a signé et validé
une offre n° 10-10126 du 12 octobre 2010, établie par l’intimé, pour divers
travaux de maçonnerie d’un montant de 16'502 fr. 40 TTC et une offre
n°11-10003 du 25 janvier 2011, établie par l'intimé, d’un montant de
8'607 fr. 60 TTC.
17. Le 7 février 2011, la direction des travaux a signé et validé une
offre n° 10-10131 du 15 novembre 2010, établie par l'intimé, pour des
travaux complémentaires de canalisations dans le parking et devant

- 7 -
l'entrée du chalet et d'autres travaux de maçonnerie, pour un montant de
53'215 fr. 75 TTC.
18. Le 30 mars 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11031
adressée à la direction des travaux, pour divers travaux, dont la pose d'un
portail d'entrée de garage, la pose d'arrêt de chapes, de mur et la pose de
briques en ciment, d'isolation, de bétonnage et de sciage, pour un
montant de 110'495 fr. 90 TTC.
19. L'intimé a également effectué des travaux de galandage dans
le chalet.
20. Dans un courriel du 27 mai 2011 adressé à la direction des
travaux, l'intimé l'a informée ne pas être en mesure de faire des garanties
d'assurance à la fin d'un chantier s'étendant sur plusieurs années, pour
deux ans supplémentaires, dès lors que certains travaux étaient déjà
achevés depuis longtemps.
21. Le 5 juillet 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11068
adressée à la direction des travaux, pour divers travaux de ferblanterie,
couverture et ventilation, notamment pour la piscine et divers travaux de
maçonnerie et de bétonnage, pour un montant de 158'820 fr. 05 TTC.
22. Le 15 juillet 2011, la direction des travaux a établi des plans
de construction d'un enrochement d'une hauteur verticale de 5 m 28.
23. Le 31 août 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11089
adressée à la direction des travaux, pour des travaux de canalisations
extérieures du chalet et des gouttières de toit plat, pour un montant de
39'258 fr. TTC, une facture n° 11-11090, pour les canalisations des locaux
sportifs, pour un montant de 6'486 fr. 50 TTC et une facture n° 11-11099
pour des travaux de maçonnerie et échafaudage, pour un montant de
20'371 fr. 80 TTC.

- 8 -
24. Le 14 septembre 2011, la direction des travaux a signé et
validé une offre n° 11-10069 du 7 septembre 2011, établie par l'intimé,
pour des travaux de canalisation, pour un montant de 14'266 fr. 80 TTC.
25. Le 26 septembre 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-
11107 adressée à la direction des travaux, pour des travaux de
maçonnerie et échafaudage, pour un montant de 15'311 fr. 70 TTC et une
facture n° 11-11112, pour des travaux de maçonnerie dans les locaux
sportifs, pour un montant de 18'481 fr. 50 TTC.
26. a) Le 13 octobre 2011, les parties ont conclu un contrat
d'entreprise ayant pour objet des travaux d'aménagements extérieurs,
pour un montant de 1'002'558 fr. 70 TTC.
b) II ressort du contrat notamment les éléments suivants :
" 2. Prix :
[...]
- Aucune hausse ne sera prise en compte sur la main d'œuvre et les
matériaux pendant la durée du chantier
3. Eléments du contrat
Outre le présent texte, font aussi partie intégrante du contrat :
1. Votre soumission du 20.08.2010 avec les annexes suivantes
(art. 15 al. 3 et 4 de la norme SIA 118) :
2. Les conditions ci-après particulières à l'ouvrage.
3. La série de prix (art. 8 de la norme SIA 118).
Le descriptif (art. 12 de la norme SIA 118).
Pendant toute la durée du chantier, un seul contremaître sera
responsable de l'exécution et de l'avancement des travaux.
L'effectif d'hommes sera en suffisance selon le déroulement
et l'avancement des travaux à exécuter et du planning établi.
La qualité de la main-d'œuvre sera en rapport avec le travail
exécuté.
4. Le planning des travaux du 21 septembre 2011.
5. Le descriptif de l'ouvrage (art. 12 de la norme SIA 118).
6. Les conditions générales de l'architecte.
7. Les conditions particulières à l'ouvrage.
8. Les plans d'architecte.
9. Les conditions d'exécution sont régies selon les normes SIA
118 et suivantes ainsi que les autres normes des associations
professionnelles en vigueur et inhérentes aux travaux
exécutés
[...]
4. Clauses spéciales selon art. 21 al. 3 de la norme S.I.A. 118
Le M.O. [réd. : maître de l'ouvrage] se réserve le droit de modifier,
supprimer, un type d'exécution ou des modifications de quantités sans qu'il
en résulte un droit à un dommage et intérêt ou une modification de prix par
l'entrepreneur.

- 9 -
Aucun travail ne sera mis en œuvre sans l'accord préalable de la direction
des travaux. Si l'entrepreneur constate que des travaux supplémentaires
doivent être effectués, il en avise immédiatement l'architecte et lui remet
un devis approprié dans les 3 jours ouvrables suivants son annonce.
Avant tous travaux non prévus au devis, l'entrepreneur présentera une
offre écrite et seule une confirmation de la D.T. [réd. : direction des
travaux] et du Maître de l'ouvrage donnera l'autorisation d'exécution.
Tout dépassement de plus de 3 % des quantités indiquées dans la
soumission et plans ne sera accepté que sur la base d'un écrit de la D.T et
du Maître de l'ouvrage.
En cas d'adjudication à forfait, l'entreprise accepte le métré du libellé et les
plans remis sans réserve. Elle déclare pouvoir construire l'ouvrage selon les
plans et le descriptif (soumission) remis.
[...]
Les prix sur les matériaux et la main-d'œuvre sont bloqués jusqu'à la fin
des travaux.
À la fin des travaux et après réception de ceux-ci par la D.T. [réd. :
direction des travaux] et le M.O. [réd. : maître d’ouvrage], une garantie
bancaire ou d'assurance, d'une durée de 2 ans, de 10 % de la valeur des
travaux, sera établie par l'entrepreneur.
Tous travaux complémentaires ou supplémentaires, y compris régies et
hors-soumissions seront traités aux mêmes conditions que le contrat.
5. Délais selon l'art. 92 de la norme S.l.A. 118
Les délais suivants sont à respecter pour l'exécution contractuelle des
travaux et des livraisons :
- Selon le planning du 21 septembre 2011 établi par le bureau
d'architecte ainsi que des durées des travaux.
- Les matériaux nécessaires à l'exécution du chantier sont
commandés dès signature du contrat, afin d'assurer
l'approvisionnement nécessaire pour respecter le planning de
chantier.
[…]
7. Pénalités de retard :
Si l'entrepreneur ne commence pas les travaux à temps, s'il en diffère
l'exécution ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur
ne pourra achever les travaux pour le jour fixé, le Maître de l'ouvrage sera
en droit de revendiquer une pénalité de CHF 1'000.00 (milles francs) à titre
de peine conventionnelle au sens de l'art. 160 du Code des Obligations
(C.O.) pour chaque jour de retard.
L'entrepreneur ne pourra pas se départir de l'application de pénalités
conventionnelles, à moins qu'il [n’]établisse que :
- Le retard est dû à des circonstances imprévisibles rendant
impossibles la tenue du délai de construction ou de livraison
ou
- qu'il est dû à des travaux supplémentaires ou modifications
exigées ultérieurement par le Maître de l'ouvrage.
Le paiement des pénalités de retard ne dispense pas l'entrepreneur de
devoir exécuter complètement le contrat dans les règles de l'art.
L'acceptation des travaux par le Maître de l'ouvrage ne signifie en aucun
cas la renonciation, par ce dernier, à son droit de requérir l'application des
pénalités de retard, le cas échéant.
Si l'entrepreneur est en retard de plus d'une semaine dans l'exécution des
travaux, et ce indépendamment des pénalités de retard, le Maître de
l'ouvrage fixe un bref délai pour l'achèvement des travaux concernés.
A défaut d'exécution, le Maître de l'ouvrage pourra se départir
immédiatement et de plein droit du contrat d'entreprise et se réserve la

- 10 -
possibilité de demander des dommages et intérêts en réparation du
préjudice survenu de l'inexécution du contrat.
La mise en demeure devra être effectuée par écrit.
[...]
9. Conditions de paiement
Les paiements seront dus dans un délai de 30 jours dès réception par le
Maître de l'ouvrage des demandes d'acomptes ou factures dûment
acceptées par la D.T.
- 80 % sur situations estimées
- 90 % sur situations métrées
- 100 % à la fin des travaux et après reconnaissance de ceux-ci
contre la délivrance d'une garantie bancaire ou d'assurance,
selon pt. 4 clauses spéciales du contrat.
[…]. "
c) La soumission du 20 août 2010, relative aux travaux de
maçonnerie, béton, remblayage et enrochement, partie intégrante au
contrat, prévoit notamment ce qui suit :
" 0. Installation de chantier
Les métrés sont susceptibles de changer, ils seront communiqués
précisément au moment de l'adjudication.
[...]
1. Remblayage et enrochement
Nota : Les travaux de remblayage seront exécutés à l'aide de la grue
présente sur le chantier et avec les moyens de l'entreprise, au maximum à
l'aide de machines.
Sauf précision ci-après dans les textes, les prix comprendront les travaux à
la main, sans supplément.
Tous les métrés cubés terrain en place, compacté.
[...]
1.1 Reprise des terres au dépôt de chantier et remblayage de la fouille en
pl[a]ine autour du chalet et des locaux sportifs. [...]
1.2 Fourniture et pose de Misapore pour remblayage sur salle de toiture
des locaux sportifs.
1.3. Fourniture et pose d'enrochement autour du chalet et des locaux
sportifs.
1.4 Fourniture et pose de tout-venant soigneusement compacté pour
infrastructure, épaisseur 15-20 cm, cubé surplace et compacté.
[...]
2.1 Fourniture et pose de tuyaux pour canalisations EC en PVC, série 25,
avec joints caoutchouc pour raccordement des EP du chalet sur pipes de
rinçages.
2.2 Plus-value pour pièces spéciales
[...]. "
27. Le 8 novembre 2011, l'intimé a établi une facture n° 11-11131
pour les travaux d'aménagements extérieurs (terre et enrochement), pour
un montant de 157'407 fr. 40 et un montant de 12'592 fr. 60 de TVA.
28. Les 11 et 19 janvier 2012, les appelants ont procédé à deux
versements d'un montant de 85'000 fr. chacun, en faveur de l'intimé, soit
un montant total de 170'000 fr. pour ces derniers travaux.

- 11 -
29. Le 19 mars 2012, un courrier recommandé intitulé « dégâts
enrochements ouest » du directeur des travaux a été rédigé à l'attention
de l'intimé concernant un éboulement des enrochements situé sur le
virage côté ouest du chalet. Il y était requis de l'intimé de faire nettoyer la
totalité de la zone éboulée située dans la forêt au-dessus de la propriété
n° [...] du voisin S.________ (ci-après : le voisin). Le courrier mentionne
également ce qui suit : « Comme discuté lors de l'entretien téléphonique,
il est clair que cet éboulement d'enrochement et de terre est dû à une
mauvaise mise en place des matériaux. Il va donc sans dire que tous les
frais de remise en place concernant ce dégât seront à votre charge. Nous
vous demandons donc de contrôler l'inclinaison du fruit du mur
d'enrochement et vous rappelons que nous vous avons transmis des plans
d'aménagements extérieurs avec toutes les indications concernant les
courbes de niveaux. Veuillez donc faire le nécessaire dès ce début de
semaine car nous vous rappelons encore une fois que ceci est une
situation très urgente et dangereuse ! ».
30. Par courriel du 8 avril 2012, le voisin a demandé au directeur
des travaux de faire le nécessaire pour enlever les deux pierres qui étaient
tombées dans sa cour et de remplacer l'arbuste détruit.
31. Par courrier recommandé du 10 avril 2012 adressé à l'intimé,
concernant l'éboulement des enrochements côté ouest, le directeur des
travaux a mentionné ce qui suit :
" Nous avons été informé[s] ce week-end par le voisin, Monsieur S.________,
que deux blocs de rocher sont tombés dans sa cour [...] Malgré nos
demandes et avertissements relatifs aux enrochements du côté ouest du
chalet ce que nous voulions éviter est arrivé ! Nous déplorons cet état de
fait et regrettons profondément que vous n'ayez pas pris les dispositions
nécessaires pour l'éviter. [...]
Dès lors nous vous intimons d'intervenir immédiatement afin de procéder
aux travaux suivants :
1. Sécuriser totalement le secteur ouest du terrain, en particulier toute la
zone située en amont de la propriété de M. S.________.
2. Evacuer tous les blocs entreposés à l'ouest du chalet afin d'éviter tout
risque d'accident.
3. Evacuer les 2 blocs tombés sur la propriété de M. S.________, et nettoyer
la cour.
4. Nettoyer la zone à l'ouest du chalet de tous les déchets et détritus.

- 12 -
5. Faire remplacer, par le jardinier de M. S.________, M. [...], l'arbuste
sectionné à vos frais. "
32. Le 13 avril 2012, l'intimé a informé la direction des travaux de
la bonne réception de ce courrier et a ajouté que :
" 1 et 2 : Le secteur ouest est sécurisé et l'évacuation des blocs est en
cours.
3. Les 2 blocs tombés sur la propriété de M. S.________ ont été évacués.
4. La zone ouest du chalet a été nettoyée.
5. Je vais prendre contact avec M. [...] concernant le remplacement de
l'arbuste. "
L'intimé a également joint une copie d'un courrier daté du
même jour adressé au voisin, dans lequel il a confirmé ces points en
concluant ce qui suit : « je pars de l'idée que la situation d'insécurité est
corrigée et que les dommages causés à votre propriété seront très
rapidement réparés ».
33. Le 24 avril 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10035,
adressée à une entreprise italienne, pour un montant de 18'360 fr. HT.
34. Le 31 mai 2012, la direction des travaux a signé et validé une
offre n° 12-10034 du 22 mai 2012, établie par l'intimé, pour des escaliers
de piscine, pour un montant de 6'591 fr. 15 TTC.
35. Le 22 juin 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10033
adressée à la direction des travaux, pour divers travaux dans les locaux
sportifs, dont la fourniture et pose de briques en terre cuite et la pose de
plots, pour un montant de 41'913 fr. 70 TTC.
36. Le 27 juin 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10066
adressée à la direction des travaux, pour des travaux de maçonnerie, pour
un montant de 45'828 fr. 50 TTC.
37. Le 10 juillet 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10069
adressée à la direction des travaux, pour des travaux de béton armé dans
les locaux sportifs, pour un montant de 52'297 fr. 70 TTC et une facture n°

- 13 -
12-10070, pour des travaux de canalisation du ruisseau du [...], pour un
montant de 12'884 fr. 40 TTC.
38. Le 25 juillet 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-10032
adressée à la direction des travaux, pour des travaux de carottages et de
sciage, pour un montant de 21'673 fr. 45 TTC.
39. a) Le procès-verbal de chantier du 14 août 2012 mentionne ce
qui suit, sous le point 1.6 « maçonnerie » :
" M. B.T.________ a demandé à l'entreprise W.________ SA (sic) de terminer
les soldes de travaux suivants et de quitter le chantier une fois ces travaux
exécutés.
￿ sur terrasse niv.-3, enrochement à évacuer et terrain prêt à recevoir
de la terre végétale.
￿ Nettoyage des gravats dans la forêt en pied d'enrochement niv.- 6.
￿ Evacuation de tout votre matériel.
￿ Déplacement de tout le matériel stocké sur dalle sur LS.
￿ Nettoyages des jardinières, remplacement barrière.
￿ Solde de soubassement en pierre niv. 0. A faire jusqu'à la porte
fenêtre ouest (à côté canal de fumée).
￿ Réparations dégâts. "
b) Interrogé au sujet d'une éventuelle expulsion du chantier de
l'intimé par les appelants, le témoin P.________, qui a représenté la
direction des travaux O.________ SA sur le chantier du chalet jusqu'en
2012, a déclaré qu'il y avait une volonté des appelants de ne plus
travailler avec l'intimé. Il a indiqué qu'il y avait eu beaucoup de
discussions et de désaccords sur certaines factures et sur certaines
commandes. Le témoin K.________, ingénieur civil qui est intervenu sur le
chantier des appelants en tant que calculateur, a déclaré ignorer si
l'intimé avait été prié de quitter le chantier, mais qu'il y avait
effectivement des tensions entre les parties. Selon le témoin C.________,
une demande d'arrêter les travaux d'enrochement avait été formulée à la
suite de problèmes d'affaissement et d'insatisfaction des appelants.
40. Le 14 août 2012, les appelants ont mis un terme aux rapports
contractuels les liant à l'intimé ; les parties n'ont pas procédé à des métrés
contradictoires. A cette date, l'ensemble des travaux commandés par les
appelants à l'intimé n'étaient pas terminés.

- 14 -
41. Les appelants ont requis de l'intimé des travaux
complémentaires par rapport à la soumission de base, modifiant ainsi le
projet initial.
42. A partir du 14 août 2012, des entreprises tierces sont
intervenues sur le chantier.
43. Le 18 octobre 2012, le directeur des travaux a rédigé un
courrier recommandé à l'attention de l'intimé concernant des
affaissements constatés le 12 octobre 2012 sur les enrochements ouest
situés entre les terrasses des niveaux -03 et +/-0. Il a signalé à l'intimé
que, faute d’intervention de sa part, des mesures avaient été prises afin
de consolider la base de l'enrochement. Il a mentionné que les frais
seraient mis à la charge de l'intimé du fait qu'ils avaient été rendus
nécessaires par une malfaçon dans son travail. Le directeur des travaux a
ensuite convoqué l'intimé à une séance sur place le 22 octobre 2012 pour
un constat de la situation.
44. Dans son courrier du 29 octobre 2012 à l'attention de l'intimé,
le directeur des travaux a fait mention des factures nos 12-10016, 12-
10021, 12-10047, 12-10055. Ce même courrier indique que le règlement
de trois autres factures nos 12-10033, 12-10066 et 12-10070 était en
attente de la réception des travaux à faire et de l'exécution préalable des
travaux de retouches et de consolidations demandés sur les
enrochements. Le courrier mentionne également qu'une dernière facture
n° 12-10032 avait été retournée à l'intimé pour rectifications. Le courrier
conclut comme suit : « Nous attendons donc de votre part l'exécution des
travaux de consolidatio[n] de l'enrochement inférieur afin de pouvoir
programmer la séance de réception des travaux ».
45. Le 26 décembre 2012, l'intimé a établi une facture n° 12-
10036 adressée à l'appelante, pour la sous-location de la grue sur le
chantier, pour un montant de 8'370 fr. HT et une facture n° 12-10065,
pour des travaux de démontage, pour un montant de 2'030 fr. 40 TTC.

- 15 -
46. a) Le 7 février 2013, l'intimé a établi une facture n° 13-10004,
adressée à la direction des travaux, pour des travaux d'aménagements
extérieurs, pour un montant de 56'341 fr. TTC, lequel comprenait la
déduction de la facture n° 11-11131 correspondant à l'acompte de
157'407 fr. 40 versé les 11 et 19 janvier 2012 par les appelants.
b) A la même date, l'intimé a établi une facture n° 13-10005,
pour un mur en pierre de façade, pour un montant de 66'943 fr. 15 TTC,
lequel comprenait la déduction des factures nos 10-10107 et 10-11108,
correspondant aux acomptes de 74'280 fr. 60 versés les 15 juillet 2010 et
21 juillet 2012 par les appelants.
c) Toujours le 7 février 2013, l'intimé a établi la facture n° 13-
10006, intitulée « dalle en pierre » d'un total de 48'260 fr. HT, comportant
les trois postes suivants : « fourniture de divers échantillons » de 42 m2
pour un prix total de 5'880 fr. HT, la « fourniture de dalles Opus romain
livrées chez D.________ SA » de 250 m2 pour un prix total de 35'500 fr. HT
et la « fourniture de couverture de mur selon le choix en stock chez
B.________ SA » pour 6'880 fr. HT. En déduisant la facture n° 12-11132
correspondant à l'acompte de 37'037 fr. 05 versé le 4 janvier 2012 par les
appelants, le solde se montait à 12'120 fr. 80 TTC.
d) Toujours à la même date, l'intimé a établi la facture n° 13-
10007 intitulée « Isolation et terre de remblais », pour un montant total de
54'092 fr. 25 TTC, mentionnant les trois postes suivants :
"
1. Fourniture et pose de rhabillage de mur sous couvert garage pour
un montant de 4'675 fr. ;
2. Prolongement de jardinière pour un montant de 13'440 fr. ;
3. Terre de remblais pour un montant de 39'600 fr. "
47. a) Le 16 avril 2013, l'intimé a établi le décompte suivant
adressé à l'appelante, récapitulant toutes les factures émises :

- 16 -
A ce décompte a été joint un « décompte chantier » précisant
le libellé de toutes les factures émises et détaillant les montants facturés
et encaissés, ainsi que les escomptes déduits, les corrections effectuées,
les proratas, les retenues et les notes de crédit.
b) Les appelants ont refusé de payer le montant de 453'088 fr.
55 réclamé par l'intimé pour le solde des factures impayées.
48. a) Par courriel du 30 avril 2013, intitulé « Vos factures
finales », une demande de rectification des factures nos 13-10005, 13-
10006 et 13-10007, a été adressée à l'intimé par la direction des travaux.
aa) S'agissant du poste 1 de la facture n° 13-0006, la direction
des travaux a constaté que les 42 m2 d'échantillons de pierre pour le sol
n'avaient pas été livrés sur le chantier et se demandait s'il n'était pas
plutôt question de 4.2 m2. Concernant les postes 2 et 3 (dalles Opus
Romain et couverture de mur), elle requérait de l'intimé une preuve de
l'existence de ces marchandises en stock par attestation du dépositaire.
ab) Concernant la facture n° 13-10007, la direction des
travaux a informé l'intimé de la nécessité de rectifier le métré et le prix

- 17 -
unitaire pour le poste 2. Le prolongement de la jardinière était de 7.2
« ml » et le prix unitaire de 807 fr. /« ml » selon l'offre n° 10-10107 du 21
septembre 2010. S'agissant du poste 3, il était requis de l'intimé de fournir
une preuve de l'existence de ce stock de terre de remblais d'un montant
de 39'600 francs.
49. Par courrier recommandé et courriel du 1er mai 2013 adressés
à l'intimé, le directeur des travaux l'a informé, en substance, qu'il
s'agissait d'un avis de divers défauts constatés récemment ou déjà
signalés et rappelés dans ledit courrier, relatifs aux travaux réalisés par
l'intimé. Il s'agissait notamment des travaux d'enrochement côté ouest, de
diverses infiltrations d'eau et de revêtements de murs.
50. Par courriel du 13 mai 2013 adressé à l'intimé, le directeur des
travaux l'a informé que l'enrochement ouest inférieur s'affaissait. Dans ce
même courriel, il a prié l'intimé de venir sur place constater la situation et
intervenir si nécessaire.
51. Un courrier recommandé du 21 mai 2013, intitulé « Avis de
défauts - Enrochement ouest inférieur », rédigé par le directeur des
travaux à l'attention de l'intimé, mentionne qu'après avoir constaté un
affaissement de l'enrochement ouest inférieur en raison de blocs
insuffisamment ancrés dans le terrain et malgré plusieurs demandes
réitérées depuis l'été dernier, l'intimé n'était pas intervenu pour contrôler
et consolider l'enrochement. Le courrier signale également ce qui suit : «
Dès lors, nous vous informons que le Maître de l'ouvrage a d'ores et déjà
pris les dispositions nécessaires au renforcement de cet enrochement.
Constatant votre incapacité à réaliser un ouvrage de soutènement fiable
et en l'absence de réaction de votre part aux avertissements et demandes
de réparation, le Maître de l'ouvrage refuse que vous interveniez sur les
lieux pour ceci. La remise en état sera effectuée par un tiers à vos frais, le
montant sera déduit de votre facture ».

- 18 -
52. Par courrier et courriel du 2 juillet 2013, l'intimé a été relancé
par le directeur des travaux à propos du courriel du 30 avril 2013 relatif à
ses factures finales.
53. Le voisin a mandaté la société T.________ SA pour établir un
avis sur la sécurité de sa parcelle au regard du mur en enrochement sur la
parcelle de l'appelante. Dans son avis du 30 juillet 2013, ladite société, qui
s'est rendue sur place, a constaté des signes d'instabilité dans la partie
centrale de l'enrochement et a identifié les dangers pour la parcelle
voisine en cas de ruine de l'enrochement, soit en particulier la chute de
blocs pouvant créer des dégâts non négligeables. Sur cette base, la
société précitée a formulé des recommandations consistant en des
mesures de renforcement afin d'assurer la stabilité et la sécurité de
l'enrochement.
54. Par courrier recommandé du 12 septembre 2013 à l'attention
de l'intimé, le directeur des travaux, faisant référence à son courrier du 21
mai 2013, l'a informé de ce que la consolidation souhaitée par les
appelants nécessitait une autorisation qui avait été refusée par la
Municipalité. Revenant sur sa décision, le directeur des travaux priait
l'intimé d'intervenir pour la remise en état de l'enrochement, soit la remise
en place des blocs déplacés et la consolidation de la fondation de
l'ensemble de l'enrochement, l'ouvrage étant selon lui toujours sous
garantie.
55. Le 2 octobre 2013, l'intimé a adressé un décompte à la
direction des travaux concernant des factures ouvertes présentant un
solde en sa faveur de 453'088 fr. 55.
56. a) Par courrier et courriel du 31 octobre 2013, une offre
transactionnelle a été formulée par le directeur des travaux au nom des
appelants, proposant à l'intimé l'arrangement suivant :
"
- Annulation de tous les soldes de factures de CHF 453'088.55, selon
votre décompte du 2 octobre dernier. Ce décompte est ramené à CHF

- 19 -
398'970.20 après les rectifications des factures 13-10005 et 13-10007
reçues le 19 juillet 2013.
- Renoncement du Maître de l'ouvrage [à] toutes prétentions quant aux
défauts des travaux exécutés. L'entreprise sera alors libérée de toute
responsabilité et devoir de garantie sur les travaux exécutés. ".
b) Ce courrier fait référence à celui du 1er mai 2013 et ajoute à
la liste des « défauts constatés » les points suivants :
"
11.2 regards extérieurs dans le chemin de [...] mal exécutés. […]
12. Canalisations d'eaux usées du chalet remplies de gravats en de
nombreux endroits.
13. Débris de pierres laissés sur la toiture sous la couverture. […]
14. Affaissement de l'enrochement inférieur ouest.
Déjà mentionné au point 1 et signalé ce printemps, cet enrochement a été
mal, si ce n'est pas fondé. Un premier affaissement local vous a été signalé
en mai dernier.
Depuis la situation s'est aggravée, la totalité de l'enrochement est instable
et s'affaisse. Il a été nécessaire d'en consolider la base provisoirement afin
d'éviter des dégâts et assurer la sécurité. Une étude est en cours pour
trouver le moyen de consolider durablement cet enrochement. Si aucune
solution satisfaisante n'est possible, il sera nécessaire de le refaire en
totalité, ce qui représente un énorme travail, compte tenu des remblayages
réalisés en-dessus. ".
57. Par courriel du 4 décembre 2013, le directeur des travaux a
réitéré l'offre des appelants du 31 octobre 2013 en indiquant attendre une
proposition de la part de l'intimé.
58. Par courrier du 9 décembre 2013, l'intimé a formulé une
contreproposition transactionnelle selon laquelle le décompte du 2 octobre
2013 était arrêté à 300'000 fr. pour le solde de tout compte, payable
avant le 30 décembre 2013 et à ce que le maître d'ouvrage renonce à
toutes prétentions quant aux défauts des travaux exécutés, libérant ainsi
l'entreprise intimée de toute responsabilité et devoir de garantie sur les
travaux exécutés.
59. Par courrier du 16 décembre 2013 adressé à la direction des
travaux, T.________ SA a fait part de l'inquiétude du voisin quant à la
stabilité de l'ouvrage de soutènement en enrochements construit en
amont de sa propriété. Elle a réitéré sa demande d'obtenir les plans de
réalisation de la consolidation de l'ouvrage de soutènement, de ses
fondations, ainsi que les principes de dimensionnement.

- 20 -
60. Par courriel du 17 décembre 2013, le directeur des travaux a
informé l'intimé refuser la contreproposition transactionnelle de celui-ci.
Selon lui, le récapitulatif des factures de l'intimé faisait état d'un total de
398'970 fr., alors que les contestations non prises en compte à ce jour
s'élevaient à 1'250'000 fr. (constituant en une facture excessive
d'échantillons, de fournitures de terre, de pierre de dallage et de pierre de
parement de façade non livrées, rabais, escomptes et prorata non
déduits). Les défauts signalés représentaient un montant minimum de
300'000 fr. relatifs aux affaissements de l'enrochement et du canal de
ventilation, au mauvais scellement des pierres de parement de façade, au
défaut d'exécution de la couverture en pierre et à divers autres défauts.
Les prétentions du maître de l'ouvrage en réparation et dédommagement
seraient donc nettement supérieures au montant de 398'970 francs. En
conséquence, un dédommagement pouvait être envisagé sur la base d'un
règlement de 50'000 fr. pour solde de tout compte, payé avant le 30
décembre 2013 à certaines conditions préétablies.
61. Le 7 août 2014, deux commandements de payer n° [...] et
n° [...] ont été notifiés aux appelants à la réquisition de l'intimé, par
l'Office des poursuites du district d'Aigle, pour un montant de 453'088 fr.
55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013, auxquels les appelants ont
formé opposition totale.
62. a) Le 1er septembre 2015, un devis a été établi par la société
Q.________ SA, pour des travaux de rénovation de la toiture d'un montant
de 150'454 fr. 80 TTC.
b) Selon le témoin Q.________, président du conseil
d’administration de la société précitée, les travaux de ce devis concernant
une éventuelle rénovation de la toiture n'avaient pas été réalisés.
63. Au cours de la procédure de première instance, un mandat
d’expertise a été confié à L.________ (ci-après : l’expert), architecte à
Lausanne, qui a déposé son rapport principal le 21 novembre 2021. Il a

- 21 -
remis son rapport complémentaire le 15 décembre 2022, après s’être à
nouveau rendu sur le chantier le 6 septembre 2022 ; il a en substance
confirmé les conclusions auxquelles il était parvenu dans le cadre de son
rapport principal.
Il en ressort notamment les constatations et conclusions
suivantes :
a) S’agissant des travaux complémentaires requis de l’intimé
par les appelants par rapport à la soumission de base, l’intimé s’était
adapté aux exigences des appelants. Les éventuels décalages par rapport
aux plannings établis par la direction des travaux n'étaient pas dus à
l'intimé.
b) Les appelants avaient décidé, avant le mois de juin 2012,
de ne plus faire réaliser les travaux d'aménagements extérieurs par
l'intimé, au vu du procès-verbal de chantier du 12 juin 2012, lequel
mentionne ce qui suit : « Général : Le MO [réd. : maître d'ouvrage] a
engagé des travailleurs de la communauté européenne disposant de
permis de travail pour l'exécution de divers travaux, en particulier :
aménagements extérieurs, carrelages, parquets, menuiserie des locaux
sportifs ». La fin du mandat de l'intimé se traduisait par l'absence de
procès-verbaux hebdomadaires dès le mois d'août 2012 et celui-ci,
conformément à son rapport journalier du mois d'août 2012, n'avait plus
réalisé de travaux sur le chantier postérieurement au 17 août 2012. A
cette date, le rapport journalier faisait en effet mention des travaux
suivants : « mur en grosse pierre niv. -03 + mettre terre niv. -03 ;
mur en pierre niv. 00 », alors que du 20 au 22 août 2012, le poste «
évacuation matériels » était mentionné.
ca) Les enrochements réalisés par l'intimé étaient entachés de
défauts, soit une absence de fondation, une absence de drainage, un fruit
insuffisant et une irrégularité des assises, défauts qui n'avaient pas été
éliminés par celui-ci.

- 22 -
Ces défauts n'étaient pas consécutifs à un manque de
qualification des ouvriers, mais à l'absence de compétences au niveau de
l'encadrement technique. La plupart de ces défauts étaient induits par la
conception défectueuse des enrochements.
cb) Plus particulièrement, les plans d'exécution des deux
enrochements ouest réalisés par l'intimé, soit l'enrochement inférieur situé
sous la cote 1'353 mètres, sous la terrasse du niveau -03, et
l'enrochement supérieur situé sous la cote 1'361 mètres, entre les
terrasses des niveaux -03 et +/-0, étaient lacunaires, imprécis et
inadaptés à la configuration réelle des lieux. Ces enrochements avaient
été « conçus par la direction des travaux en totale absence d'étude par un
ingénieur spécialisé ». En particulier, l'enrochement inférieur n'était pas
adapté à la présence de la grue. De plus, l’emprise en plan des
enrochements était sous-dimensionnée par rapport aux dénivelés à
reprendre et au fruit nécessaire à donner à ces ouvrages. Enfin, aucune
fondation n'était mentionnée et les enrochements ne respectaient pas les
distances légales à maintenir par rapport à la lisière de la zone forestière.
Ces défauts témoignaient du manque de compétence de la direction des
travaux dans les domaines de l'ingénierie civile et de la géotechnique.
cc) Au vu d'un courriel du 4 juin 2012 de la direction des
travaux transmis à l'intimé, l'enrochement supérieur (hauteur
supplémentaire totale d’environ 2 m 27) avait fait l'objet d'une séance de
réception avec le maître de l'ouvrage et la direction des travaux, tenue le
31 mai 2012. Cette réception avait conclu à l'acceptation de la majorité de
l'enrochement et à la demande de correction d'une partie latérale de
l'enrochement. On ignorait si la correction demandée avait été réalisée
par l'intimé.
cd) S'agissant des travaux des enrochements ouest
postérieurs à ceux de l'intimé, les appelants avaient procédé à la
surélévation de l'enrochement supérieur à partir de l'été 2012, ce qui avait
eu pour effet une augmentation significative des charges appliquées aux
enrochements déjà réalisés par l'intimé. S'agissant des affaissements de

- 23 -
l'enrochement supérieur, les pièces au dossier ne permettaient pas de
déterminer si les travaux de surélévation des enrochements avaient déjà
débuté le 12 octobre 2012, date à laquelle les appelants avaient constaté
des affaissements sur les enrochements. Le maître de l'ouvrage avait mis
en œuvre divers travaux de renforcement des enrochements réalisés par
l'intimé, soit une intervention d'urgence par l'entreprise D.________ Sàrl, la
mise en place de soutènements en gabion, divers murs en béton armé et
un jointoiement des blocs de pierre, sans qu'il soit possible de déterminer
si ces renforcements avaient été rendus nécessaires par les modifications
du projet décidées par le maître de l'ouvrage ou par les prestations
défectueuses de l'intimé. L'expert a également constaté des signes
effectifs d'instabilité, postérieurs aux modifications des enrochements
apportées par les appelants, soit une fissuration importante des
garnissages de béton entre les rochers dans les zones ouest des
enrochements inférieurs et de la partie basse de l'enrochement supérieur.
Il en a conclu que, compte tenu des modifications postérieures aux
travaux de l'intimé, on ignorait dans quelle mesure les défauts initiaux
avaient entraîné des instabilités et des mesures de correction.
ce) En l'absence de plans conformes à l'exécution et de
factures détaillées d'entreprises, il était impossible de déterminer les
travaux qui auraient été nécessaires pour éliminer les défauts constatés
des enrochements. Il n'était pas non plus possible de départager les
prestations ayant été réalisées dans l'unique but de corriger les défauts
des enrochements réalisés par l'entreprise intimée de celles liées aux
modifications du projet (modification des niveaux des terrasses et
aménagements extérieurs complémentaires). Les modifications de projet
ultérieures aux travaux réalisés par l'entreprise intimée avaient augmenté
les charges statiques appliquées aux enrochements originels, cette
augmentation des charges pouvant à elle seule justifier certains
renforcements d'enrochements.
En faisant abstraction des aménagements réalisés après
l'intervention de l'intimé et en n’évaluant que l'élimination des défauts

- 24 -
constatés, à l'exclusion de toute modification du projet, l'élimination des
défauts des enrochements s'élèverait à 140'000 fr. TTC.
d) Concernant le dallage, l'intimé avait bien commandé et
stocké les pierres sur la base de la confirmation de choix du maître de
l'ouvrage, ce qui ressortait du procès-verbal du 14 août 2012 ; les
fournitures étaient à disposition des appelants. Le choix final des
appelants s'était porté sur un autre type de revêtement (céramique
imitation pierre naturelle). La facture n° 13-10006 ne comprenait que la
fourniture de la matière, à l'exclusion de toute prestation de pose. L'intimé
avait ainsi seulement réalisé et facturé un échantillon de dallage en
pierres naturelles.
ea) Le total facturé par l'intimé concernant ses prestations sur
le chantier du chalet s'élevait à 1'296'194 fr. 05 TTC, sous déduction des
notes de crédit après application des corrections effectuées par la
direction des travaux. Les factures suivantes du 24 février 2012 portaient
sur des prestations fournies à des tiers : une facture n° 12-10035 d'un
montant de 18'360 fr. TTC, une facture n° 12-10037 d'un montant de
2'235 fr. 60 TTC, une facture n° 12-10038 d'un montant de 630 fr. TTC,
une facture n° 12-10039 d'un montant de 486 fr. TTC, une facture n° 12-
10040 d'un montant de 97 fr. 20 TTC, une facture n° 12-10041 d'un
montant de 340 fr. TTC et une facture n° 12-10042 d'un montant de 190
fr. 50 TTC. Le montant facturé total net concernant le maître de l'ouvrage
était ainsi de 1'273'854 fr. 75 TTC. Lors de la préparation des bons de
paiement à l'attention du maître de l'ouvrage, la direction des travaux
avait procédé aux corrections suivantes sur certains paiements : prise en
compte d'un rabais contractuel de 3.0 %, d'une déduction d'escompte de
2.0 %, d'une déduction prorata de 1.0 %, ainsi que d'une retenue de
garantie de 10 %.
Ainsi, à la suite de ces corrections, le montant facturé total net
était de 1'257'705 fr. 45 TTC.

- 25 -
Après les corrections de la direction des travaux, les montants
facturés correspondaient aux prix contractuels et à ceux figurant dans les
offres complémentaires et les déductions contractuelles opérées sur
certains paiements correspondaient à la stricte application des conditions
contractuelles qui s'appliquaient aux prestations facturées.
Le contrôle et l'approbation des factures par la direction des
travaux attestaient de leur conformité et de la correspondance entre les
travaux effectués et ceux facturés, bien que l'expert n'ait pas eu la
possibilité de vérifier les quantités de prestations facturées (métrés) sur la
base des pièces au dossier. Il a confirmé qu'« il n'[était] plus possible de
vérifier les métrés, la plupart des travaux réalisés ne pouvant plus être
visualisés ni identifiés entre les différents intervenants ». Le dossier
contenait toutefois des pièces témoignant du contrôle des métrés par la
direction des travaux. Etant donné « qu'il n'était plus possible de vérifier
les métrés pour la plupart des travaux, l'expert s'en remettait aux
contrôles, aux corrections et aux approbations de la DT [réd. : direction
des travaux], dont la responsabilité auprès du Maître de l'ouvrage était
précisément de lui transmettre pour paiement des factures exemptes
d'erreurs » et il ne pouvait pas se substituer à la direction des travaux, qui
avait la responsabilité d'attester de l'exactitude des montants facturés et
de l'absence d'erreurs. L'expertise attestait uniquement de l'exactitude
des décomptes, après correction de ceux-ci.
L’expert avait uniquement vérifié les métrés du revêtement de
façade en pierres naturelles du chalet. A ce propos, 665.1 quintaux
avaient été fournis, représentant une surface de revêtement d'environ
134.4 m2. La surface de revêtement posée par l'intimé au niveau 0 était
d'environ 84.62 m2 et s’ajoutait à cela une surface d'environ 49 m2 pour la
réalisation et la démolition d'un échantillon, soit un total de 133 m2. La
facture relative à ce revêtement n'étant pas libellée sur la base du contrat
d'entreprise du 14 juin 2010, l'expert a établi l'analyse globale suivante
sur la base du contrat et des quantités effectives :
"

- 26 -
- Contrat : 265 m2 de revêtement pour un montant total de
CHF 273'000.-
￿ CHF/m2 1'030.- brut HT
- Métrés réels : 133.62 m2 x 1'030.-/m2 = CHF 137'628.60 brut HT. Ce
montant valide celui de la facture, qui est de CHF 136'265.- brut HT ".
eb) Le solde encore ouvert et dû par les appelants à l'intimé
était de 367'716 fr. 75, après rectification du décompte général du 16 avril
2013, soit après correction de certains montants et après déduction de la
facture n° 12-10035 adressée à une entreprise tierce italienne. Il
s'obtenait par le total des prestations facturées par l'intimé de 1'257'705
fr. 45 TTC moins les acomptes versés par les appelants de 889'988 fr. 70.
ec) Le total des commandes passées à l'intimé (concrétisées
par des contrats et des validations d'offres) s'élevait à 2'011'213 fr. 35
TTC, tandis que le montant facturé par celui-ci était de 1'257'705 fr. 45
TTC pour les travaux exécutés ; le solde se montait dès lors à 753'507 fr.
90 TTC.
Le solde s'expliquait par le fait que plusieurs prestations
commandées par les appelants n'avaient pas été réalisées ou seulement
partiellement, alors que plusieurs factures « hors contrats » témoignaient
d'une augmentation de prestations réalisées par rapport à celles offertes.
64. a) Par demande non conciliée du 1er juin 2015, l'intimé a
conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les appelants,
solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser la somme de
616'503 fr. 55 avec intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013, montant qu'il
se réservait de « préciser » une fois le rapport de l'expert déposé. Il a
également conclu à ce que les oppositions formées aux commandements
de payer n° [...] et n° [...] notifiés à l'appelante, respectivement à
l'appelant, le 7 août 2014 par l'Office des poursuites du district d'Aigle
soient définitivement levées.
b) Par réponse du 7 janvier 2016, les appelants ont conclu,
avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement au rejet de l'appel
et à la radiation des poursuites précitées. Sur demande reconventionnelle,

- 27 -
ils ont conclu à ce que l'intimé soit condamné à leur verser
immédiatement un montant de 189'484 fr. 60 avec intérêts à 5 % l'an dès
le 14 août 2012.
c) Par réplique du 16 août 2016, l'intimé a persisté dans ses
conclusions du 1er juin 2015 et a conclu au rejet de la demande
reconventionnelle des appelants, avec suite de frais judiciaires et dépens.
d) Par duplique du 31 janvier 2017, les appelants ont persisté
dans leurs conclusions principales et reconventionnelles.
e) Par déterminations spontanées du 11 septembre 2017,
l'intimé a persisté dans ses conclusions.
f) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries s'est
tenue le 14 septembre 2017.
g) Ont été entendus en qualité de témoins notamment
Q.________ le 8 mars 2018, P.________ et K.________ le 24 mai 2018 et
C.________ le 18 septembre 2018.
h) Par plaidoiries écrites du 12 juin 2023, l'intimé a conclu,
avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les appelants soient
condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de
443'067 fr. 75 avec intérêts à 5 % l'an depuis le 7 mars 2013.
i) Dans leurs plaidoiries écrites du même jour, les appelants
ont, avec suite de frais judiciaires et dépens, amplifié leurs conclusions
reconventionnelles en ce sens que l'intimé soit condamné à leur verser
immédiatement la somme de 511'590 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le
14 août 2012.
j) Le 31 août 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries
écrites responsives, persistant dans leurs dernières conclusions.

- 28 -
En d roit :
1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première
instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, notamment dans les
causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des
conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art.
308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à
compter de la notification de la décision motivée ou de la notification
postérieure de la motivation lorsque la cause est soumise, comme en
l’espèce, à la procédure simplifiée ou ordinaire (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 a
contrario CPC).
Formé en temps utile contre une décision finale portant sur
des conclusions supérieures à 10'000 fr. par des parties qui ont un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.
Il en va de même de la réponse, motivée, et déposée en temps
utile (art. 312 CPC).
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation
inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble
du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou
d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas
échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de
l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée
par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les
faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16
novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid.
3.4).

- 29 -
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit
d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à
des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se
limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la
décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des
griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe
d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ;
TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3. Défectuosité des murs d'enrochement
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et une
violation des art. 8 CC et 25 SIA 118 (édition 1997/1991), les appelants
reprochent aux premiers juges d'avoir occulté le fait que l'ouvrage réalisé
par l'intimé était manifestement défectueux dès sa réalisation et ce
indépendamment des travaux qu'ils avaient exécutés postérieurement au
sinistre d'avril 2012. Ils relèvent également que l'expert a considéré, de
façon erronée, que l'intervention des entreprises tierces pour consolider
les enrochements défectueux réalisés par l'intimé avait débuté dès le mois
de juin 2012, ce qui serait contredit par plusieurs pièces du dossier et
alors que les travaux de consolidation définitifs des enrochements
n'auraient pas débuté avant août 2013.
Invoquant les art. 369 CO et 25 SIA 118, les appelants
reprochent à l'autorité de première instance d'avoir repris les conclusions
de l'expert s'agissant de la responsabilité du défaut, alors qu'il s'agirait
d'une question de droit. Selon eux, l'intimé aurait dû examiner les plans en
question et les aviser de la prétendue défectuosité de ceux-ci, relevant
qu'il n'existait pas d'exonération de responsabilité de l'entrepreneur si
celui-ci aurait dû reconnaître la défectuosité de l'instruction qui lui était
donnée ou des plans qui lui étaient fournis. Ils réclament le montant de
300'000 fr. au titre des droits de garantie et des dommages et intérêts
résultant de la défectuosité des ouvrages d'enrochement.
3.1

- 30 -
3.1.1 Aux termes de l'art. 369 CO, le maître ne peut invoquer les
droits résultant pour lui des défauts de l'ouvrage, lorsque l'exécution
défectueuse lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres
qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour
toute autre cause.
L'application de cette règle est subordonnée à trois conditions
cumulatives. L'entrepreneur est libéré de sa responsabilité si le défaut est
le fait du maître, notamment en raison des instructions données par le
maître, des modes et moyens d'exécution ou encore du choix de la
technique proposée. Il faut en outre que l'entrepreneur ait donné un avis
formel au maître pour le rendre attentif aux risques qui peuvent découler
de ses instructions et au fait qu'il dégage sa responsabilité pour le cas où
un défaut résulterait des instructions que le maître maintient. Finalement,
le fait imputé au maître doit être une cause adéquate du défaut de
l'ouvrage. Si elle en constitue la cause unique, l'entrepreneur est
entièrement libéré (ATF 116 II 305 consid. 2c/bb ; TF 4A_37/2019 du 30
avril 2019 consid. 3.4.1).
S'agissant de la deuxième condition, soit le devoir pour
l'entrepreneur de donner un avis formel au maître, cela découle de la
conception légale que l'entrepreneur est le spécialiste auquel s'adresse un
maître inexpérimenté. C'est pourquoi, il lui incombe de vérifier les apports
et instructions du maître et de le rendre formellement attentif aux risques
qui peuvent en découler ; il manifeste ainsi qu'il dégage sa responsabilité
pour le cas où un défaut résulterait des instructions que le maître
maintient. Si l'entrepreneur omet cet avis, il endosse une pleine
responsabilité (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ème éd. 2016,
n. 3794, p. 522). Une réserve s'impose, toutefois, quand le maître est lui-
même plus compétent que l'entrepreneur ou qu'il recourt aux services de
spécialistes, tels que des architectes, ingénieurs ou géomètres. Dans ce
cas, l'entrepreneur doit être dispensé de vérifier le bien-fondé de
l'instruction ; il est donc libéré de l'obligation de garantie même s'il n'a pas
donné l'avis formel (ATF 116 II 454 consid. 2c/aa, JT 1991 l 362 ;
TF 4A_37/2019 précité consid. 3.4.2). Il reste en revanche tenu par les

- 31 -
règles de la bonne foi de signaler au maître les risques qu'il constate
même sans vérification (ibidem). De plus, l'omission du devoir d'aviser doit
être excusable, ce qui suppose que l'entrepreneur n'ait su ni dû savoir que
les instructions du maître étaient inconsidérées (Tercier/Bieri/Carron, op.
cit., n. 3795, p. 522 et les références citées). Lorsque l’entrepreneur
s’aperçoit des risques que peut entraîner l’application des ordres erronés
qu’il reçoit, il lui incombe de rendre le maître attentif ; une omission ne
serait alors pas excusable. A défaut d'avis, la responsabilité de
l'entrepreneur est pleinement engagée. Malgré les qualifications du
maître, l'entrepreneur doit s'en tenir au principe qui découle de son
obligation générale de diligence (Chaix, in : Thévenoz/Werro [éd.],
Commentaire romand, Code des obligations l, Bâle 2021, n. 15 ad art. 369
CO).
3.1.2 Selon l'art. 165 al. 1 SIA 118, l'entrepreneur est tenu de livrer
un ouvrage sans défauts, au sens de l'art. 166 SIA 118. L'alinéa 2 précise
que l'entrepreneur répond des défauts sans égard à leur cause (par
exemple travail bâclé, utilisation de matériaux inadéquats, dérogation aux
plans et prescriptions de la direction des travaux) et indépendamment
d'une faute, les art. 166 al. 4 (faute du maître ou de la direction des
travaux) et 171 al. 2 SIA 118 (dommages-intérêts dus par l'entrepreneur
en cas de faute) demeurant réservés.
Aux termes de l'art. 166 al. 1 SIA 118, il n'y a défaut au sens
de la présente norme que si l'ouvrage livré n'est pas conforme à celui qui
était prévu par le contrat (donc aussi bien les « défauts » que les «
infractions au contrat » au sens de l'art. 368 CO). Il n'y a pas de défaut
lorsque la différence que l'ouvrage présente par rapport au contrat est
exclusivement due à la faute du maître ou de ses auxiliaires, par exemple
la direction des travaux (faute concomitante, art. 369 CO) ; c'est en
particulier le cas lorsque la différence résulte d'une erreur dans les
documents d'exécution. Il n'y a pas de faute concomitante du maître si
l'entrepreneur n'a pas respecté le devoir d'avis que lui impose l'art. 25 SIA
118 (art. 166 al. 4 SIA 118).

- 32 -
En vertu de l'art. 25 de la norme SIA 118, sous le titre :
« Devoirs d'avis de l'entrepreneur », lorsque le maître confie la
surveillance de l'exécution à une direction des travaux, l'entrepreneur
n'est pas libéré du devoir d'aviser sans délai (art. 365 al. 3 CO) la direction
des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l'exécution
de l'ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige
ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en
découlent, à moins qu'il ne s'agisse de circonstances dont il est prouvé
que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans
avis (al. 1). Les avis doivent être donnés par écrit ; s'ils sont donnés
oralement, ils doivent être consignés dans un procès-verbal (al. 2).
L'entrepreneur n'est tenu de vérifier les plans qui lui ont été remis ou
d'examiner le terrain à remplacement de l'ouvrage que dans les cas
suivants : si le maître n'est pas représenté par une direction des travaux,
s'il n'est pas lui-même qualifié ou s'il n'a pas eu recours à une personne
qualifiée. Toutefois, l'entrepreneur qui constate, en exécutant le travail,
des erreurs ou d'autres défauts doit en donner immédiatement avis
conformément aux alinéas 1 et 2 en rendant la direction des travaux
attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel ; al. 3). Le
même devoir incombe à l'entrepreneur qui, lors de l'exécution, constate
ou devrait constater que les instructions reçues de la direction des travaux
sont erronées ou qu'elles lui imposent des responsabilités qu'il estime ne
pas pouvoir assumer (par exemple par la mise en danger de tiers ; al. 4).
3.2 En l'espèce, la CPAT a retenu que les défauts constatés sur les
enrochements réalisés par l'intimé ne pouvaient être imputés à ce dernier,
que l'expert n'avait pas été en mesure de délimiter les prestations
réalisées par l'intimé par l'observation de l'ouvrage actuel, les procès-
verbaux de chantier n'étant pas assez précis pour les déterminer en détail
et les interventions postérieures aux travaux de l'intimé ne permettant
plus d'attribuer un responsable aux prestations défectueuses constatées.
La CPAT a également relevé que, selon l'expert, la plupart des défauts
invoqués par les appelants étaient induits par la conception défectueuse
des enrochements, qu'à ce sujet, les plans d'exécution étaient lacunaires
et inadaptés à la configuration des lieux, que ces plans d'exécution étaient

- 33 -
de la compétence et de la responsabilité de la direction des travaux et,
partant, du maître de l'ouvrage et que l'intimé devait uniquement suivre
les indications contenues dans les plans d'aménagements extérieurs
conçus par la direction des travaux.
3.3 Les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir occulté le
fait que l'ouvrage réalisé par l'intimé était manifestement défectueux dès
sa réalisation et ce indépendamment des travaux exécutés par les
appelants postérieurement au sinistre d'avril 2012.
Ce grief tombe à faux, la CPAT n'ayant pas ignoré que
l'ouvrage réalisé par l'intimé présentait des défauts. En effet, elle a jugé
que Ie rapport d'expertise était étayé, motivé et ne contenait pas de
contradictions, de sorte qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des
considérations et conclusions ressortant de l'expertise. Or, il résulte de
celle-ci que les enrochements réalisés par l'intimé étaient entachés de
défauts, soit une absence de fondation, une absence de drainage, un fruit
insuffisant et une irrégularité des assises, défauts qui n'avaient pas été
éliminés par l'intimé. L'expert a souligné que ces défauts n'étaient pas
consécutifs à un manque de qualification des ouvriers, mais à l'absence de
compétences au niveau de l'encadrement technique, la plupart de ces
défauts étant induits par la conception défectueuse des enrochements.
3.4 Selon les appelants, l'expert aurait considéré, de façon
erronée, que l'intervention des entreprises tierces pour consolider les
enrochements défectueux réalisés par l'intimé aurait débuté dès le mois
de juin 2012, ce qui serait contredit par plusieurs pièces du dossier,
soulignant que les travaux de consolidation définitifs des enrochements
n'avaient pas débuté avant août 2013.
L'expert a mentionné les travaux d'enrochements effectués
par l'entreprise intimée, puis ceux réalisés postérieurement. Il a ainsi
relevé que le maître de l'ouvrage avait procédé à une surélévation de
l'enrochement supérieure à partir de l'été 2012, ce qui avait eu pour effet
une augmentation significative des charges appliquées aux enrochements

- 34 -
déjà réalisés par l'entreprise intimée, que l'augmentation des charges sur
les enrochements pouvait conduire à leur déstabilisation, voire à leur
rupture, et que la première annonce d'affaissement de l'enrochement
supérieur datait du 12 octobre 2012. Les procès-verbaux de chantier
attestent d’une nouvelle intervention sur les enrochements par des tiers
dès juin 2012. En effet, le procès-verbal du 12 juin 2012 mentionne ce qui
suit : « Le MO [réd. : maître d'ouvrage] a engagé des travailleurs de la
communauté européenne disposant de permis de travail pour l'exécution
de divers travaux, en particulier : aménagements extérieurs, carrelages,
parquet, menuiserie des locaux sportifs ». Le procès-verbal du 19 juin
2012 confirme les modifications de projet « Mur de soutènement ouest,
construction par le MO [réd. : maître d’ouvrage] d'un mur de soutènement
supplémentaire en avant de la terrasse ouest niv. 0, en lisière de forêt ».
Au surplus, la question de savoir quand a débuté la
surélévation de l’enrochement supérieur n’est de toute manière pas
déterminante, compte tenu de ce qui est exposé au considérant 3.5 ci-
après.
3.5 Les appelants considèrent que l'intimé aurait dû examiner les
plans en question et les aviser de la prétendue défectuosité de ceux-ci,
relevant qu'il n'existerait pas d'exonération de responsabilité de
l'entrepreneur si celui-ci aurait dû reconnaître la défectuosité de
l'instruction qui lui était donnée ou des plans qui lui étaient fournis.
3.5.1 Les appelants ont raison. L'imputation de la responsabilité des
défauts est une question de droit qui n'incombe pas à l'expert. Il faut donc
examiner cette question.
3.5.2 S'agissant de la conception des enrochements ouest, l'expert a
retenu que les plans d'exécution de l'enrochement inférieur situé sous la
cote 1'353 mètres, sous la terrasse du niveau -03, et de l'enrochement
supérieur situé sous la cote 1'361 mètres, entre les terrasses des niveaux
-03 et +/-0, étaient lacunaires, imprécis et inadaptés à la configuration
réelle des lieux. L'expert a relevé que ces enrochements avaient été

- 35 -
conçus par la direction des travaux en l’absence d'étude par un ingénieur
spécialisé. Il a mentionné que l'enrochement inférieur n'était pas adapté à
la présence de la grue, que l'emprise en plan des enrochements était
sous-dimensionnée par rapport aux dénivelés à reprendre et au fruit
nécessaire à donner à ces ouvrages, qu'aucune fondation n'était
mentionnée et que les enrochements ne respectaient pas les distances
légales à maintenir par rapport à la lisière de la zone forestière. Ces
défauts témoignaient, selon l'expert, du manque de compétence de la
direction des travaux dans les domaines de l'ingénierie civile et de la
géotechnique.
Il résulte ainsi clairement de l'expertise, sans que cela soit
contesté par les appelants, que les défauts au sujet des enrochements
résultaient de la conception défectueuse de ces ouvrages, les plans
d'exécution étant lacunaires et inadaptés à la configuration des lieux.
Or, dans le cas particulier, conformément aux dispositions
citées ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.2), l'intimé n'était pas tenu de
vérifier les plans qui lui avaient été remis, dès lors que le maître d'ouvrage
était représenté par une direction des travaux, à savoir en l'occurrence
par O.________ SA, représentée par C.________, lequel est architecte. Il
résulte d'ailleurs clairement des courriers de ce dernier que l'intimé devait
suivre les indications contenues dans les plans d'aménagements
extérieurs conçus par la direction des travaux. Par ailleurs, les appelants
ne démontrent pas que l'intimé aurait dû constater que les instructions
reçues de la direction des travaux étaient erronées ou qu'elles lui
imposaient des responsabilités qu'il estimait ne pas pouvoir assumer. Il
faut relever à ce sujet que le caractère défectueux des plans ne pouvait
être reconnaissable par l'intimé. En effet, celui-ci exploite, en raison
individuelle, une entreprise de ferblanterie, couverture, sanitaire,
chauffage et étanchéité. Or, à dires d'expert, les défauts relèvent des
domaines de l'ingénierie civile et de la géotechnique, domaines qui ne
sont pas dans le champ de compétences de l'intimé.

- 36 -
Au regard de ces éléments, on ne peut imputer la
responsabilité des défauts de conception des plans de l'enrochement
inférieur à l'intimé.
4. Les montants dus par les appelants pour des
prestations non réalisées par l'intimé
Les appelants contestent les factures nos 13-10005, 13-10006
et 13-10007 au motif que les prestations y relatives n'ont pas été
effectuées.
4.1 Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la
libre appréciation des preuves par le juge. Sur les questions techniques, le
tribunal ne peut s'écarter d'une expertise judiciaire que pour des motifs
pertinents. En l'absence de tels motifs, il ne doit pas substituer son propre
avis à celui de l'expert (cf. ATF 101 IV 129 consid. 3a ; TF 5A_539/2020 du
17 août 2020 consid. 3.5.2). Le tribunal doit examiner si, sur la base des
autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections
sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le
caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points
essentiels, le tribunal doit au besoin administrer des preuves
complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une
expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration
de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation
arbitraire des preuves (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; TF
5A_381/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4.1).
4.2
4.2.1 La CPAT a relevé que les appelants faisaient valoir des
montants facturés en trop par l'intimé, qu'ils réclamaient en particulier la
rectification des factures nos 13-10005, 13-10006 et 13-10007, soit une
déduction d'un montant de 125'000 fr. et que l'expert n'avait pris en
compte, à juste titre, que les corrections opérées par la direction des
travaux qu'il avait pu vérifier et confirmer.

- 37 -
4.2.2 Avant l'examen des factures contestées par les appelants, il
faut souligner qu'à la question de savoir si celles-ci étaient exactes et
correspondaient aux travaux réalisés et aux tarifs en usage, l'expert a
relevé qu'il n'était pas en mesure de contrôler la conformité des factures
(impossibilité de vérifier les métrés et l'adéquation des prix aux
prestations réellement exécutées), mais qu'il avait admis que le contrôle
et l'approbation des factures par la direction des travaux attestaient de
leur conformité, que plusieurs corrections avaient été apportées par la
direction des travaux aux factures établies par l'intimé et que celles-ci
étaient résumées dans le tableau récapitulatif des coûts.
Cette appréciation n'est pas contestée par les appelants.
4.3 La facture n° 13-10006, du 7 février 2013 et libellée « dallage
en pierre », comporte les trois postes suivants :
1.Fourniture de divers échantillons (42 m2 pour un prix total
de 5'880 fr.) ;
2.Fourniture de dalles Opus Romain livrées chez D.________ SA
(250 m2 pour un prix total de 35'500 fr.) ;
3.Fourniture de couverture de mur selon choix en stock chez
B.________ SA (6'880 francs).
4.3.1 Concernant cette facture, les appelants soutiennent que
l'expert aurait retenu à tort que la facture ne concernait que le dallage,
alors qu'elle contenait trois postes différents pour un total de 48'260 fr.
HT ; de même l'expert aurait retenu à tort que la livraison et la pose du
dallage n'auraient pas été facturées, sauf pour la réalisation d'un
échantillon. Ils expliquent que cette marchandise n'aurait pas été livrée
sur le chantier et que les deux autres positions de la facture ne seraient
pas justifiées, de sorte que le montant de 52'120 fr. 80 TTC indûment
facturé pour le dallage en pierre naturelle devait être déduit de la facture
finale et du décompte effectué par l'expert.

- 38 -
4.3.2 A cet égard, la CPAT a retenu que les appelants alléguaient
que ces dallages n'avaient été ni livrés ni posés par l'intimé, que,
conformément aux constatations de l'expert, l'intimé disposait, dans son
stock, de dallages en pierre naturelle, qu'il était vrai que celui-ci n'avait
finalement pas exécuté les travaux de dallages en pierre naturelle puisque
le choix final du maître de l'ouvrage s'était porté sur un autre type de
revêtement, soit de la céramique imitation pierre naturelle ; l'intimé
n'ayant réalisé qu'un échantillon de dallages en pierre naturelle, c'était
donc à juste titre qu'il avait comptabilisé la facture n° 13-10006 dans son
décompte, puisque cette facture faisait état de la « fourniture de divers
échantillons », de la « fourniture de dalles Opus Romain », ainsi que de la
« fourniture de couverture de mur selon choix en stock ». C'était bien la
fourniture des dalles qui avait été facturée, ainsi que la réalisation d'un
échantillon. La pose complète du dallage en pierre naturelle n'avait en
revanche pas été facturée par l'intimé.
4.3.3 Dans son rapport, l'expert mentionne que le procès-verbal de
chantier du 12 juin 2012 fait état de la disponibilité des fournitures de
dallage en pierre naturelle dans le stock de l'entreprise intimée et que ces
fournitures n'ont pas été mises en place par l'entreprise intimée. Dans son
rapport complémentaire, il réitère que les travaux de dallage en pierre
naturelle n'ont pas été exécutés, ni selon les plannings ni par l'entreprise
intimée et que le choix final du maître d'ouvrage s'est porté sur un autre
type de revêtements, précisant que les prestations de pose du dallage
n'ont pas été facturées par l'entreprise intimée. L'expert confirme que les
pierres naturelles n'ont jamais été livrées, ni posées par l'intimé, sauf pour
la réalisation d'un échantillon et que les pierres ont été facturées par
l'entreprise intimée et intégrées dans son décompte général.
4.3.4 Dès lors que l'intimé disposait du matériel nécessaire à
l'exécution des travaux – en l'ayant commandé et stocké sur instructions
des appelants du 20 septembre 2011 – et que celle-ci n'a pas eu lieu en
raison d'un changement d'avis des appelants sur le choix de revêtement,
les postes 2 et 3 de la facture sont dus. La facture ne faisant pas état de
prestations de pose du dallage, mais seulement du matériel commandé,

- 39 -
les montants facturés peuvent être retenus. Comme le souligne à raison
l'intimé dans sa réponse, ce n'est pas à lui de supporter le coût de cette
marchandise – commandée conformément à la demande des appelants –,
parce qu'ils ont changé d'avis sur le choix de revêtement. C'est dès lors à
raison que les premiers juges ont retenu les postes 2 et 3 de la facture
n° 13-10007 dans le décompte final.
S'agissant du poste 1 relatif à la « Fourniture de divers
échantillons », il sera également confirmé. Les appelants n'ont pas posé
de questions additionnelles à ce sujet lors du complément d'expertise, de
sorte que les premiers juges pouvaient se fier à ce que l'expert avait déjà
constaté. Celui-ci avait retenu qu'une surface de revêtement d'environ
49 m2 avait été posée par l'intimé au niveau 0 pour la réalisation et la
démolition d'un échantillon et que la facture relative à ce revêtement
n'était pas libellée sur la base du contrat d'entreprise du 14 juin 2010.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est ainsi pas
déterminant que ledit contrat prévoyait la pose d'un échantillon de dallage
d'une surface de seulement 2 m2.
Il s'ensuit que la facture n° 13-0006 était justifiée et que le
raisonnement des premiers juges à son égard est confirmé.
4.4 La facture n° 13-10007 du 7 février 2013 intitulée « Isolation et
terre de remblais » mentionne les trois postes suivants :
1.Fourniture et pose de rhabillage de mur sous couvert garage
pour un montant de 4'675 fr. ;
2.Prolongement de jardinière pour un montant de 13'440 fr. ;
3.Terre de remblais pour un montant de 39'600 francs.
4.4.1 Concernant cette facture, les appelants soulignent que la
position 3 de ce document n'aurait pas été approuvée par la direction des
travaux, contrairement aux affirmations de l'expert. Ils concluent par
conséquent à ce que le montant de 42'768 fr. TTC (soit 39'600 fr. HT) soit

- 40 -
déduit de la facture finale de l'intimée et, partant, du décompte final de
l'expert.
4.4.2 S'agissant de cette facture, l'expert a retenu le montant de
54'092 fr. 25 TTC, selon les corrections apportées par courrier de la
direction des travaux du 30 avril 2013. Or, dans cette correspondance, elle
a relevé que le poste 2 était à rectifier s'agissant des métrés et prix
unitaire et que, s'agissant du poste 3, une preuve de l'existence de ce
stock de terre devait être transmise. Par courrier du 31 octobre 2013, la
direction des travaux a mentionné à l'intimé qu'elle n'avait pas reçu le
justificatif relatif au stock de terre pour le poste 3 et que le prolongement
de la jardinière était de 7.2 « ml » et le prix unitaire de 807 fr./« ml ».
L'expert n'a tenu compte que de la rectification apportée en lien avec la
jardinière, soit le poste 2. Il faut encore supprimer le montant de 39'600 fr.
HT, celui-ci ayant été contesté par la direction des travaux et l'intimé
n'ayant pas démontré avoir livré la terre de remblais pour ce montant
(poste 3). Il faut ainsi déduire de cette facture n° 13-10007 un montant
supplémentaire de 39'600 fr. HT auquel s'ajoute 8 % de TVA, soit une
somme totale de 42'768 fr. TTC.
4.5 La facture initiale du 7 février 2013 n° 13-10005 libellée « Mur
en pierre de façade » comporte les postes suivants :
1.Fourniture et pose d'isolation thermique 40 mm collé et
treillis crépi 135 m2 pour un total de 10'125 fr. ;
2.Fourniture et pose de ferraillage pour 4'320 fr. ;
3.Fourniture et pose d'échantillon de mur en pierre montage
et démontage pour 24'660 fr. ;
4.Fourniture et pose de pierre pour échantillon pour 11'400
fr. ;
5.Fourniture et pose de mur définitif y compris embrasure de
fenêtre et angle et taillage de pierre arrondi pour 50'880 fr. ;
6.Fourniture de pierre pour solde mur pierre sur place et chez
D.________ SA pour 39'200 francs.

- 41 -
Le total de cette facture s'élève ainsi à 178'745 fr., hors taxes.
De ce total ont été déduites deux autres factures, le solde à payer
s’élevant alors à 66'943 fr. 15 TTC.
4.5.1 Concernant cette facture, les appelants soutiennent que les
constatations de l'expert seraient contredites par les pièces produites en
procédure. Ils expliquent qu'un échantillon, d'ailleurs limité
contractuellement, ne pouvait pas représenter presque 58 % de la surface
totale concernée.
4.5.2 Dans son rapport complémentaire du 15 décembre 2022,
l'expert a expressément précisé avoir vérifié les métrés du mur en pierre
de façade, ainsi que la facture correspondante. Les appelants, qui
s'opposent à l'opinion de l'expert sur ce point, n'ont toutefois pas
démontré en quoi le résultat auquel parvient l'expert serait contredit par
un autre élément du dossier et n’aurait dès lors pas dû être suivi par les
premiers juges. Se contentant d'exposer leur point de vue, les appelants
n'ont pas suffisamment motivé la raison pour laquelle les premiers juges
n'auraient pas dû suivre les considérations de l'expert, précisément
mandaté pour apporter son expertise à ces questions techniques. Le total
de la facture n° 13-10005 de 66'943 fr. 15 TTC, après déduction de deux
autres factures, sera dès lors confirmé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de
déduire de montant relatif à cette facture de la somme totale retenue par
la CPAT sur la base des explications de l'expert.
5. Les montants versés par les appelants
Se référant en particulier à la pièce n° 131, les appelants
affirment avoir déjà versé au total à tout le moins 974'344 fr. 45 à l'intimé,
soit 85'000 fr. de plus que les 889'988 fr. 70 retenus de façon erronée par
l'expert. Ils relèvent que l'intimé aurait lui-même admis avoir déjà reçu
approximativement 915'000 francs.

- 42 -
5.1 La CPAT a retenu que les versements reçus par l'intimé étaient
listés dans le tableau récapitulatif des courriers des 16 avril et 2 octobre
2013, que le montant total des versements reçus par l'intimé de la part
des appelants s'élevait à 912'662 fr. 80, dont un montant de 3'882 fr. 10
correspondant à des prestations facturées à des tiers et dont le versement
n'avait pas été effectué par les appelants et un montant de 18'792 fr. qui
avait fait l'objet d'une note de crédit. Le montant total des versements des
appelants s'élevait donc à 889'988 fr. 70.
5.2 Les appelants n'expliquent pas en quoi cette appréciation,
fondée sur l'analyse de l'expert, ne saurait être suivie. L'intégralité des
paiements effectués par les appelants a été listée par l'expert, sans que
les intéressés ne contestent ces points de l'expertise. Par ailleurs, la seule
référence à la pièce n° 131 est insuffisante pour remettre en cause
l'analyse de l'expert, la pièce en question constituant une liste des bons
de paiement établis par O.________ SA en faveur de l'entreprise intimée et
étant insuffisante à démontrer que le montant total d'ores et déjà versé à
l'intimé serait supérieur à celui retenu ci-dessus. Le grief doit par
conséquent être rejeté.
6. L'incapacité structurelle de l'intimé à assumer ses
obligations contractuelles
Les appelants affirment que l'intimé ne disposait
objectivement pas des capacités nécessaires aux niveaux quantitatif et
qualitatif pour réaliser correctement les travaux qui lui avaient été confiés,
ce qui constituerait une violation du contrat. Ils relèvent que l'expert s'est
fondé, à ce sujet, sur des pièces qui lui avaient été directement remises
par l'intimé et auxquelles on ne pouvait accorder de valeur probante, que
l'intimé n'aurait produit aucune déclaration de salaires auprès
d'établissements officiels, qu'il aurait été rapidement dépassé par la
situation et qu’il aurait effectué des travaux entachés de graves défauts et

- 43 -
malfaçons. Pour ces motifs, il se justifierait, pour les appelants, de rejeter
l'intégralité des prétentions formulées par l'intimé.
Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de savoir si
l'intimé disposait des capacités pour mener à bien les travaux effectués,
aucun lien de causalité n'ayant été démontré entre un éventuel défaut des
capacités structurelles de l'intimé et les défauts allégués par les
appelants. Par ailleurs, la CPAT a écarté les griefs pour divers motifs,
lesquels ne sont pas précisément contestés par les appelants. Ainsi, elle a
notamment retenu que les défauts invoqués n'étaient pas davantage
consécutifs à un manque de qualification des ouvriers, mais comme l'avait
relevé l'expert, à l'absence de compétence au niveau de l'encadrement
technique, lequel était de la compétence de la direction des travaux.
Le grief doit par conséquent être rejeté.
7. L'absence de métrés contradictoires
Les appelants considèrent que l'intimé est responsable de
l'absence de métrés contradictoires et du fait que l'expert n'a ainsi pas pu
les vérifier, de sorte que les prétentions de l'intimé devraient être rejetées.
Ce grief est insuffisamment motivé et par conséquent
irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). On ne
comprend pas le raisonnement des intéressés.
8. Demande de mise en œuvre d’une nouvelle expertise
Les appelants considèrent que compte tenu des moyens
soulevés ci-dessus, l'affaire n'est pas en état d'être tranchée et requièrent
la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.

- 44 -
8.1 Aux termes de l'art. 188 al. 2 CPC, le tribunal peut, à la
demande d'une partie ou d'office, faire compléter ou expliquer un rapport
lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre
expert. Savoir si l'expertise est lacunaire, peu claire ou insuffisamment
motivée, au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, autrement dit si elle est
convaincante ou non, est une question d'appréciation des preuves que le
Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst. ;
ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; 129 I 8 consid. 2.1). Si les conclusions d'une
expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le
juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper
ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il
pourrait procéder à une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art.
9 Cst. (ATF 136 II 539 consid. 3.2 ; 118 la 144 consid. 1c).
8.2 II résulte des considérants qui précèdent que les éléments au
dossier sont suffisants pour statuer sur le présent litige. Les contradictions
relevées dans l'expertise au sujet de la facture n° 13-10007 ne justifient
pas la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, le point concerné pouvant
être rectifié et le rapport et son complément étant pour le reste clairs,
convaincants et complets.
9. Conclusion
En conclusion, l'appel doit être partiellement admis et le chiffre
I du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que le montant de
42'768 fr. doit être déduit de la somme totale allouée à l'intimé.
Finalement, ce dernier obtient un montant de 324'948 fr. 15 (soit
367'716 fr. 75 alloué en première instance - 42'768 fr.) avec intérêts à 5 %
l’an dès le 7 mars 2013.
En conséquence, le chiffre II du dispositif du jugement attaqué
doit également être réformé. L’opposition des appelants aux
commandements de payer qui leur ont été notifiés dans les poursuites nos
[...] et [...] de l'Office des poursuites du district d'Aigle sera définitivement

- 45 -
levée à concurrence du montant précité avec intérêts à 5 % l'an à compter
du 7 mars 2013.
10. Frais
10.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais
judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la
partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain
de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2
CPC).
10.2 Frais de première instance
10.2.1 Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, si la Cour de céans
réforme le jugement, elle statue à nouveau sur les frais de première
instance.
10.2.2 La valeur litigieuse des conclusions de l'intimé s'élevait à
443'067 fr. 75 et celles des conclusions reconventionnelles des appelants
à 511'590 fr. 50, de sorte que la valeur litigieuse totale de première
instance était de 945'658 fr. 25.
L'intimé a obtenu gain de cause sur le principe et environ sur
les 3/4 de ses conclusions, soit 324'948 fr. 15, et les appelants ont
succombé entièrement sur le principe et la quotité de leurs propres
prétentions. Partant, on peut confirmer la répartition des frais de première
instance qui met 10 % des divers frais à la charge de l'intimé et 90 % à la
charge des appelants. Il en va de même s'agissant des dépens de
première instance.

- 46 -
Les frais judiciaires et dépens de première instance sont
confirmés.
10.3 Frais d'appel
En appel, les appelants ont conclu au versement d'un montant
de 434'617 fr. 15. Ils n'obtiennent pas cette somme, mais uniquement une
réduction du montant alloué à l'intimé en première instance, le montant
passant de 367'716 fr. 75 à 324'948 fr. 15. Compte tenu de la valeur
litigieuse totale de 802'333 fr. en appel et du sort de la cause, les frais
judiciaires d'appel, arrêtés à 9'023 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais
judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la
charge des appelants à raison de 90 % et de l'intimé à raison de 10 % (cf.
art. 106 al. 2 CPC susvisé). Il s'ensuit que les appelants doivent, à titre de
frais judiciaires d'appel, la somme arrondie de 8'121 fr., dont 1'669 fr. ont
déjà été versés à titre d’avance de frais, et l'intimé, la somme arrondie de
902 francs.
L'intimé a droit à des dépens d'appel dans la même mesure,
soit à hauteur de 90 %. Ceux-ci étant estimés à 15'000 fr. pour chaque
partie, les appelants seront condamnés à verser la somme de 12'000 fr. à
l'intimé, après compensation (15'000 fr. x [90 % - 10 %] ; art. 7 al. 1 TDC
[tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.

- 47 -
II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres l et II de
son dispositif :
l. Les appelants A.T.________ et B.T.________ doivent,
solidairement entre eux, payer à l'intimé W.________ la
somme de 324'948 fr. 15 (trois cent vingt-quatre mille
neuf cent quarante-huit francs et quinze centimes) avec
intérêts à 5 % l'an dès le 7 mars 2013 ;
II. L’opposition formée par les appelants A.T.________ et
B.T.________ aux commandements de payer qui leur ont
été notifiés dans les poursuites nos [...] et [...] de l'Office
des poursuites du district d'Aigle est définitivement levée
à concurrence du montant de 324'948 fr. 15 (trois cent
vingt-quatre mille neuf cent quarante-huit francs et
quinze centimes) avec intérêts à 5 % l'an à compter du 7
mars 2013 ;
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 9'023 fr.
(neuf mille vingt-trois francs), sont mis à la charge des
appelants A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux,
par 6'452 fr. (six mille quatre cent cinquante-deux francs),
dont 1'669 fr. (mille six cent soixante-neuf francs) ont déjà été
avancés, et à la charge de l'intimé W.________ par 902 fr. (neuf
cent deux francs).
IV. Les appelants A.T.________ et B.T.________ doivent,
solidairement entre eux, verser la somme de 12'000 fr. (douze
mille francs) à l'intimé W.________ à titre de dépens d'appel.
V. L'arrêt est exécutoire.

- 48 -
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié à :
- Me Simon Perroud, avocat (pour A.T.________ et B.T.________),
- Me John-David Burdet, avocat (pour W.________).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 49 -
La greffière :