vd_findinfo · 130/2012/XMD · 2012-11-09 · fr

CONTRAT D'ENTREPRISE, DÉFAUT DE LA CHOSE, ACTION EN RÉDUCTION DU PRIX, DROIT À LA RÉDUCTION DU PRIX, PRIX DE L'OUVRAGE, DROIT À LA RÉFECTION DE L'OUVRAGE | 368 CO, 373 CO, 374 CO

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 09.11.2012 130/2012/XMD

TRIBUNAL
CANTONAL
CO08.031409
130/2012/XMD
COUR
CIVILE
_________________
Audience
de jugement du 9 novembre 2012
___________________________________
Présidence
de               M.
Muller
,
président
Juges
:              Mme
Byrde et M.
Michellod
Greffière
:              Mme
Berger
*****
Cause
pendante entre :
N.________SA
(Me F. Pidoux)
et
E.________
D.________
(Me X. Pétremand)
-
Du même jour -
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
En fait:
1.
a)
La demanderesse, sous la raison sociale N.________SA, exploite une entreprise spécialisée dans
la création, l'aménagement et l'entretien de jardins.
b)
Le
défendeur E.________ est propriétaire du [...] à
[...] avec son épouse, la défenderesse D.________. Cette propriété est constituée
de différentes parcelles, dont notamment :
-
Commune
: [...]
No
immeuble
: [...]
Adresse
: [...]
Plan
: [...]
Surface
: [...] m2
Genre
de culture
: pré-champ
Estimation
fiscale
: 3'200'000 fr. (2006)
Propriété
: propriété commune Société Simple E.________, D.________
-
Commune
: [...]
No
immeuble
: [...]
Adresse
: [...]
Plan
: [...]
Surface
: [...] m2
Genre
de culture
: place-jardin 14417 m2, vignes 5909
m2, bâtiment 683 m2
Propriété
: propriété commune société simple E.________, D.________
Lorsqu'ils ont acquis
cette propriété, il existait des écuries avec un paddock, situés au nord et utilisés
par la précédente propriétaire.
2.
a)
Le
défendeur a chargé la demanderesse de travaux de jardin (réaménagement, modification,
rénovation et entretien) dans le parc du [...]. Les travaux confiés concernent quasiment uniquement
les parcelles portant les numéros [...] et [...]. Il est admis que le défendeur était
le co-contractant, son épouse n'apparaissant jamais dans les contrats ou la correspondance. Ces
travaux avaient pour but de transformer le parc à l'anglaise, réalisé et développé
par l'ancienne propriétaire, en un parc à la française. Les défendeurs souhaitaient
disposer d'un jardin d'agrément de haut standing. Il s’est agi d'une entreprise de grande
envergure en matière d'aménagement et transformation de jardin.
Le
défendeur s'est adressé au bureau d'architecte paysagiste spécialisé B.T.________,
devenu par la suite l'entreprise T.________SA, afin de le représenter dans le cadre de la relation
contractuelle le liant à la demanderesse, et qui assumait la fonction de direction des travaux paysagers
(ci-après le "bureau T.________" ou la "direction des travaux"). Au sein de
ce bureau, nombre de professionnels sont actifs et ont participé au chantier du [...], comme par
exemple B.T.________ et sa fille C.T.________, tous deux architectes-paysagistes, et C.________, également
architecte paysagiste et détenteur du brevet fédéral. C.T.________ a pour l'essentiel
suivi les travaux. Ces personnes ont affirmé qu’ils avaient les compétences nécessaires
et qu’il suffisait à la demanderesse de suivre leurs instructions. La demanderesse n'a eu
qu'un rôle d'exécutant.
Le
bureau T.________ a conçu un projet selon un plan qui s'articulait en quatre zones, comprenant la
réhabilitation des écuries et ses alentours, la plantation d'un bois d'érables du Japon
à l'est, la plantation de buis en boule et la création d'un labyrinthe.
La
supervision et la coordination des travaux ont été assurées par l'architecte J.________.
b)
D'autres entreprises, notamment R.________SA, ont œuvré sur ce chantier. Cette société
a eu la responsabilité de réaliser de nombreux travaux qui lui ont été adjugés.
Elle a réalisé des travaux de terrassements, entre autre dans la zone du labyrinthe, notamment
au moyen de remblais issus des travaux réalisés dans le reste du jardin, de même que des
travaux de fouilles et de drainages. Elle s'est également occupée de la pose du chemin, de
la place et des murs. S'agissant de la pose des conduites pour l'arrosage automatique, les travaux ont
été dans un premier temps adjugés à l'entreprise R.________SA, pour ensuite être
confiés au bureau T.________.
c)
Durant le chantier, des documents établis par la demanderesse et intitulés "suivi des
séances de chantier", ont été transmis par fax à la direction des travaux. Chaque
document comprenait les remarques précédemment transmises et les nouvelles constatations. Cette
manière de faire a été pratiquée par la demanderesse pendant toute la durée
du chantier, chaque nouvelle version étant régulièrement adressée au bureau T.________.
Ce mode de faire, en particulier la manière de reporter les déterminations de la direction
des travaux par rapport aux questions soulevées, n’a pas été contesté par le
bureau T.________; seuls quelques points de détail et l’abondance des envois ont été
critiqués. La demanderesse a tenu ce journal car elle estimait que les procès-verbaux tenus
par le bureau T.________, au nombre de vingt-trois, n’étaient pas assez fréquents pour
un chantier de cette envergure.
d)
Résidant régulièrement dans sa propriété, le défendeur a suivi les travaux
d'une manière assidue et a souvent fait valoir des exigences nouvelles.
e)
Un contrat d'entreprise a été signé en date du 17 avril 2007 par la demanderesse, le défendeur,
et B.T.________ comme directeur des travaux. Les parties ont conclu différents avenants au fur et
à mesure de l'avancement des travaux et des exigences du maître de l'ouvrage.
L’article
25 de ce contrat prévoit ce qui suit en matière de réception des travaux :
"25.1
Après l'achèvement de l'ensemble des travaux ou de parties importantes formant un tout et la
présentation de la facture qui s'y rapporte, l'entrepreneur ou le maître ouvre la procédure
de réception par un avis écrit. Ils procèdent en commun à la vérification de
l'ouvrage dans un délai de
30 jours
à compter de la notification de cet avis. Le résultat de cette vérification est consigné
dans un procès-verbal signé par les deux parties.
25.2
Lorsque la vérification commune ne révèle que des défauts mineurs, l'ouvrage est
considéré comme reçu à la fin de cette vérification. L'entrepreneur est tenu
d'éliminer tous les défauts constatés dans un délai convenable fixé par le maître.
25.3
Lorsque la vérification commune révèle des défauts majeurs, la réception de
l'ouvrage est différée. L'entrepreneur procède à l'élimination des défauts
dans le délai fixé. Les parties de l'ouvrage qui présentaient des défauts sont à
nouveau vérifiées en commun dans un délai de 30 jours, dès notification du nouvel
avis d'achèvement.
25.4
Les principes généraux du droit et les règles de la bonne foi s'appliquent en lieu et
place des articles 162 et 163 de la norme SIA 118.
25.5
Lorsqu'aucune partie n'a requis la vérification, la réception est réputée être
intervenue dès l'utilisation de l'ouvrage conformément à sa destination mais au plus tard
30 jours après l'avis d'achèvement. Si les travaux sont terminés, la réception de
la facture vaut avis d'achèvement.
25.6
La réception a pour effet de transférer les risques au maître et de faire courir le délai
de garantie. Le maître conserve tous les droits prévus à
l'art.
169 de la norme SIA 118."
Les
conditions particulières de l'ouvrage, faisant partie intégrante du contrat, prévoient
une retenue, auprès de chaque maître d'état, de 1% de la valeur de ses travaux à
titre de participation au compte prorata et de 0,25% à titre de participation à la police d'assurance
travaux de construction contractée par le maître de l'ouvrage.
Le
contrat prévoit l'application de la norme SIA 118. L'article 25 de la norme SIA 118 prévoit
ce qui suit concernant le devoir d'avis :
"1.33
Devoirs d'avis de l'entrepreneur
Art.
25
1.
Lorsque le maître
confie la surveillance de l'exécution à une direction des travaux, l'entrepreneur n'est pas
libéré du devoir d'aviser sans délai
(art.
365 al. 3 CO) la direction des travaux de toute circonstance qui pourrait compromettre l'exécution
de l'ouvrage dans les délais et selon les formes prévues. Celui qui néglige ce devoir
doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, à moins qu'il ne s'agisse
de circonstances dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance,
même sans avis.
2.
Les avis doivent être
donnés par écrit; s'ils sont donnés oralement, ils doivent être consignés dans
un procès-verbal.
3.
L'entrepreneur n'est tenu
de vérifier les plans qui lui ont été remis ou d'examiner le terrain à l'emplacement
de l'ouvrage que dans les cas suivants : si le maître n'est pas représenté par une direction
des travaux, s'il n'est pas lui-même qualifié ou s'il n'a pas eu recours à une personne
qualifiée. Toutefois l'entrepreneur qui constate, en exécutant le travail, des erreurs ou d'autres
défauts doit en donner immédiatement avis conformément aux al. 1 et 2 et rend la direction
des travaux attentive aux conséquences pouvant en résulter (avis formel).
4.
Le même devoir incombe
à l'entrepreneur qui, lors de l'exécution, constate ou devrait constater que les instructions
reçues de la direction des travaux sont erronées ou qu'elles lui imposent des responsabilités
qu'il estime ne pas pouvoir assumer (par ex. la mise en danger de tiers).
5.
Les devoirs d'avis sont
expressément mentionnés aux articles suivants : 30 al. 4 et 5; 56 al. 3; 96; 110; 127 al. 2
et 136 al. 2 et 3."
L'article 7.5 de la norme
SIA 318, intitulé "Garantie", a la teneur suivante :
"7.51
Terrassements
7.51.1              La garantie ne couvre
pas les dégâts dus à des événements naturels, en particulier l'éboulement
de talus en cas de pluies exceptionnelles ou par l'action d'eaux souterraines.
7.51.2              Le devoir de garantie
pour le tassement de remblais de plus de 1 m de hauteur ou qui n'ont pas été exécutés
entièrement par le même entrepreneur n'existe que s'il a été expressément convenu.
7.52
Plantation
et semis
7.52.1              Le devoir de garantie
pour les plantations et semis n'existe que si l'entrepreneur en assure l'entretien. Lorsque l'entretien
n'est pas assuré par l'entrepreneur, la garantie s'éteint avec la reprise de végétation
des plantes.
Indépendamment de
cela, l'entrepreneur doit garantir l'authenticité de la variété.
7.52.2              Les plantes de remplacement
doivent avoir la même force et la même grandeur que les plantes originales. Transports et travaux
de remplacement sont inclus. Des plus – ou moins-values peuvent être demandées lors de
différences considérables.
7.52.3              Avant l'exécution,
l'entrepreneur peut refuser par écrit la garantie de reprise :
- pour des plantes dépassant 6 m de hauteur ou 40 cm de circonférence du tronc
- pour des plantations et des ensemencements exigés en dehors de périodes favorables
- pour des plantes choisies par le maître de l'ouvrage et qui ne conviendraient pas au climat ou
à l'emplacement
7.52.4              Sont exclus de la
garantie :
- la reprise de végétation si la fourniture ou la plantation n'a pas été effectuée
par l'entrepreneur
- les dégâts dus aux intempéries.
- les dégâts occasionnés par des tiers ou par des animaux
- les dégâts dus à une attaque parasitaire ou à une maladie extraordinaire
- les dégâts dus à un sol contaminé ou empoisonné
- l'apparition de millet ou de mauvaises herbes dans les semis de gazon
Ces exceptions ne valent que si la cause du dommage n'est pas due à une violation du devoir de vigilance
de l'entrepreneur."
3.
a)
La demanderesse allègue que, dès avant et tout au long des travaux entrepris dans la zone du
labyrinthe, la direction des travaux a réalisé de très nombreux plans d'exécution,
cette situation étant en partie liée aux demandes du défendeur qui variaient constamment.
Les déclarations du témoin C.________ à ce propos ne sont pas retenues, dans la mesure
où il a dans un premier temps affirmé que le plan d'intention avait été modifié
six fois, pour ensuite expliquer qu'il y avait eu trente-deux modifications. Le témoin B.T.________
a confirmé que les plans ont été très nombreux et les témoins U.________ et
K.________, employés de la demanderesse, ont déclaré que les demandes du maître de
l'ouvrage variaient constamment. Il ressort des déclarations de Q.________, ancien employé
du défendeur, C.T.________ et V.________, employé de la demanderesse, qu'il y a eu plusieurs
plans du labyrinthe sans qu'il puissent être qualifiés de "nombreux", que dans sa
globalité le labyrinthe n'avait pas changé au cours des travaux, et que les seules modifications
ordonnées ont concerné les entrées qui ont changé d'emplacement et certains arbres
qui n'étaient pas à la bonne hauteur. Les pièces offertes à titre de preuve sont
des plans, au nombre de douze. Trois de ces documents sont des plans généraux du jardin. Les
autres portent sur les plantations et l'éclairage, l'arrosage automatique, le calpinage, la roseraie
et la forêt d'érables. Au vu de ces éléments, on retiendra qu'il y a eu plusieurs
plans, sans qu'ils puissent être qualifiés de nombreux, ni qu'un lien puisse être établi
entre leur nombre et les demandes de modifications du défendeur.
b)
Le 15 juin 2007, la demanderesse a établi un budget estimatif s'agissant de la réalisation
du labyrinthe. Le 23 juillet 2007, elle a transmis un devis n° 1.09 au défendeur, fondé
sur le plan de détail établi par la direction des travaux. Ce devis a été discuté
lors d'une séance du 25 juillet 2007, en présence du défendeur, de la demanderesse et
de C.________, du bureau T.________, et a été modifié. Les travaux relatifs au labyrinthe
ont été adjugés à la demanderesse selon un nouveau devis daté du 27 juillet
2007.
c)
Les travaux et interventions de la demanderesse
dans le secteur de la forêt d'érables et de la fontaine principale ont été effectués
du 4 juillet 2007 au
20 novembre 2007 au
plus tard.
d)
Selon un procès-verbal du 26 juillet 2007,
il était prévu que C.T.________ soit présente pour toute plantation.
e)
Le 22 août 2007, la demanderesse a demandé à la direction des travaux que le piquetage
du labyrinthe soit approuvé afin de pouvoir débuter les plantations. Le bureau T.________ l'a
accepté le 24 août 2007, avec une augmentation de la largeur des chemins de 10 cm.
Dans
des documents intitulés "suivi des séances de chantier", adressés par fax à
la direction des travaux les 23 et 27 août 2007, la demanderesse a notamment indiqué ce qui
suit :
"
(…)
LABYRINTHE
(…)
22.08.2007
La chambre de tirage électrique est pleine d'eau
(…)
GAZONS
(…)
22.08.2007
Dans la partie dite du cœur, la DT nous a confirmé que le terrain était disponible et
donné l'ordre de préparer les terres. Ce qui fut exécuté. Cependant à notre
grande surprise, des fouilles ont dues [sic] être ouvertes après notre intervention. En plus,
le regard de visite électrique est rempli d'eau, ce qui nécessitera l'exécution d'un drainage.
Cet état de fait laisse supposé [sic] comme nous l'avions signalé précédemment
que les problèmes relevés ont engendré un important colmatage de la couche de sous-sol,
qui engendre un état de stagnation d'eau en sous-sol néfaste pour le gazon. De plus après
notre intervention, il s'est avéré que les niveaux grosso modo n’étaient pas ce
que souhaitait la DT. En résumé notre travail a été réalisé pour rien.
(…)"
f)
Le procès-verbal n° 14 établi par le bureau T.________ le 31 août 2007, a la teneur
suivante [sic] :
"
[...], [...]
Remarques
générales – dernier plan valable du 31.08.2007
LORS
DE TRAVAUX AVEC LES MACHINES, PROTEGER LES PLANTES CONTRE LES RISQUES DE BRULURE DES POTS D'ECHAPPEMENT
(BUIS, CONIFERES, ETC).
Câblecom
doit fournir un devis pour modification des raccors TV – internet.
Contact
avec la Protection de la Nature pour mise en place de nids d'hérissons et d'écureuils européens
(Groupe Local). Rapport du 23.7.07 M+F, Yverdon – Ecologie. Remis à Mrs Q.________ et [...]
– le 30.08.2007
Tenir
le chantier propre selon les souhaits de M. E.________ et correction du personnel sur le chantier –
TENIR COMPTE DES DERNIERES REMARQUES DE MR F.________.
Maintenir l'accès
véhicule carrossable.
Echafaudages du […]
démontés la semaine 20.
Revoir
partiellement les joints – espace des pavés portugais –R.________SA.
Echantillons
de joints exécutés beige et gris – attendons décision de
M.
E.________.
Raccord du gaz et attente
pour électricité et interphone – en cours.
PV n° 6 – Décision
de M. E.________ du 25.05.07.
Mise
à l'enquête pour l'abattage du Séquoia dès la 5.06.2007, durée 20 jours.
Autorisation d'abattage
du 26/06/2007
Entreprises
N.________SA et R.________SA : Fournir un planning complet pour la fin des travaux incluant tous les
mandats hors T.________SA.
Fournir la disponibilité
du personnel en Juillet – Août – Septembre
DELAI
DE FIN DES TRAVAUX MAINTENUE AU 31.09.2007 SOUS RESERVE DES CONDITIONS METEOROLOGIQUE
PROFITER
AU MAXIMUM DES JOURS SECS EN AUGMENTANT LES EFFECTIFS PARQUAGE EVANT LE TERRAIN DE SPORT – SUR
LE CHANTIER 1 VEHICULE PAR ENTREPRISE
Temps
:
Météo calamiteuse, orages abondants
tous les 4/5 jours – frais températures basses à faible pour la saison depuis S 25/26
à 35
Travaux
:
15.07. au 31.08.2007
Dès
semaine 18/34: restriction des accès au [...] dû au début de pose des pavés chinois
et du portail
Dès
semaine 24 : Travaux du parking nord
Parquage
des véhicules provisoirement sur la place du collège – interdit depuis le 20.08.2007
Travaux
exécutés ou en cours
[...], géom.
Piquetage des chemins
et accès – exécuté.
Positionnement des fontaines
des Lions Nord et Sud – exécuté.
Relevé
des canalisations EP – gaz – Arrosage automatique – Eclairage extérieur en cours.
A SUIVRE.
Piquetage des luminaires
à adapter et de la Roserais – en cours.
Piquetage de la servitude
nord-parking à poser – exécuter.
Piquetage de l'entrée
selon plans du 14.05.2007
Piquetage du triangle
central forme "TONNEAU"
Et modification des éclairages
latéraux droits
Piquetage
du mur-parking à la demande de Y.________ – terminer
R.________SA
M.
P.________, M. [...], [...]
Dégrappage
+ pose d'une couche de support en enrobé (2 ép. de 8 cm) du chemin – exécutés.
Coulis en résine
sur chemins – en cours
Préparation + pose
pavés Portugal devant la ferme – en cours.
Pose des canalisations
EP – en cours
Mise en forme des terrains
autour de la ferme – en cours.
Fourniture de terre végétale
– en cours. (1350 m3)
Fouilles pour diverses
canalisations eau et gaz – exécutées.
Dégrappage des grilles
gazon – en cours.
Modification de la chambre
Câblecom – exécutée.
Chemin d'accès à
la ferme – en cours.
Place de jeux : garder
les 2 balançoires et évacuer les autres jeux.
Fontaines : fondations
en cours et raccord sanitaire et électricien – en cours.
Pose des lignes de pavés
CHINOIS et des grilles EP – en cours
Pose des pavés Portugais
devant la ferme – en cours
Préparation devant
le […], pose de l'enrobé 16 cm vendredi 25/05/07
Reprise de coupe de bords
des pavés chinois.
Pose
des réservoirs d'eau 5000 lt. et locaux technique 0.125 150 – en cours d'exécution
Dépose
de l'accès de chantier et arrachage des grilles gazon
Mise en remblais sous
le labyrinthe sauf les grilles gazon
Remblayage des fouilles
des terrasse sud
COORDONNER
AVEC L'ELECTRICIEN LA MISE EN PLACE DES RESERVATIONS DE L'ECLAIRAGE
Mise
à disposition du parking pour l'installation de chantier – le 6.08.07
Protection
en plateau sur le parking et accès gauche du […]
Modifier
le pavage des deux cotés de la vieille fontaine largeur droite 140 cm – Exécuter
Poser
les deux Lions devant le […] s 34 – Exécuter
Piquetage
de 4 statues le 17.08.07 – OK
Piscine
– Creuse pour drainage du saut de loup – 170/180 cm – En court Retombée d'étanchéité
– 100 cm
Pose
d'un delta MS contre le soubassement
Pose
d'un somo – drain PVC 160 et gravier drainant
Chemin
sous le rempart – Mettre à niveau le muret avec les pierres existantes et création d'une
marche au départ de l'escalier. Terminer
RAMENER
LES DEUX BANCS EN DEPOT POUR LESCALIER CENTRAL ET POSER PROVISOIREMENT POUR LUNDI 3.09.2007
PROTEGER
LES DEUX LIONS SUR LA TERRASSE SUD DU […] – URGENT
Commencer
les travaux du mur le long du parking –Plan Y.________ DU 24.08.2007
Pose
de deux réserves de PVC 0.160 sous le radier du portail – Exécuter
Mettre
en forme la partie gauche du terrain en montant –largueur 300 cm vers le […] pour le piquetage
des Cèdres
Sortie
est sur dalle garage devant la serre, pose des pavés Chinois 4 cm, pente moy. 1% sur mortier –
résine ép. 3 cm et treillis d'armature – joint dito mortier – Charge maximum accepter
par l'ingénieur 250kg/m2 hors surcharge de construction (sous construction en FORMGLAS + étanchéité)
Y.________ Mrs [...] / [...] – [...] SA
Fourniture
:
Pavés
portugais et dalle, 12 voyages, exécutés. Env. 288 To
Livraison
pavés et dalles le 24/25/29/30 mai et 1
er
juin
Dalles
granit-cubo reprise au dépôt T.________SA le 30.08.2007
Chargement
de 8 big-bag granit cubo en retour le 30.08.2007
Arrosage
:
M. [...], [...]
Piquetage
de l'arrosage terrasses Sud 2 et 3 : semaine 20
Piquetage
des zones cœur, nord de la ferme, partie droite de l'accès coté ferme S 30-33
Fourniture
de tuyaux polyéthylène 75 PN12 pour alimentation principale d'arrosage.
Sanitaire
– raccord T sur existant après la chambre devant l'entrée pour l'alimentation de l'arrosage
– Exécuté
Déplacer
les abreuvoirs des chevaux et modifier l'alimentation en eau.
Faire
le raccord intermédiaire pour le passage du tuyau d'eau sous la route
Pose
d'une chambre sur raccord principal du sanitaire
Piquetage
des zones sud pour les fouilles
Pose
des arrosages terrasses sud 2 et 3
Piquetage
de la terrasse sud et zone nord de la ferme
Pose
de tube en attente pour le labyrinthe
Partie
cœur arrosage poser – S 32
BIEN
COORDONNER AVEC MRS. [...] et [...] –R.________SA COORDONNER AVEC L'ELECTRICIEN LA POSE DES SOMOS
DE RESERVATION POUR L'ECLAIRAGE A DISPOSE DANS LES FOUILLES D'ARROSAGE
Pose
du paratonnerre sur les arbres nord du […]
Raccord
d'alimentation du réservoir de la fontaine le 31.08.2007
Passage
de réservation sous les deux escaliers- piscine 25 mm – pc 3
Demande
de prix à M. [...] – [...] pour la pose d'un réducteur de pression dans la chambre existante.
La
chambre existante du compteur et pleine d'eau prévoir un drainage lors des travaux du portail.Pompage
en cours.
Drainage
de la source qui inonde la chambre lors des travaux de la cour d'accès.
N.________SA
M. M.________, M. V.________,
M. K.________, U.________
Arrachage
des plantes et mise en jauge – exécutés.
Disposition
des plantations – en cours.
Piquetage
des palmiers pour plantation accepté.
Piquetage
des forêts d'érables dans le talus Est accepté – en cours
Arrachage
et transplantation des laurelles – terminé.
Liste
de plantes indicative pour la commande, transmise.
Déplacement
des Magnolias
Compléter
et germer avec des plantes le dégagement nord ouest
Erables
platanoides tige hte. 280 cm env P 15
Cèdre
atlantica et du liban hte 700 cm, DEVIS P. 3
BIEN
CONTROLER ET COORDONNER LA MISE EN PLACE DES TERRES VEGETALES POUR NE PAS AVOIR DE SURPRISE AU REGLAGE
FINAL
Plantation
de Cèdre Deodora panaché complémentaire sur la partie est de l'accès – p 5
Prolongement
de la forêt d'Erable palmatum rouge coté pavillon et devant le mur de la roseraie.(voir plan
du 26.07)
Mise
en place de la terre végétale (beau temps). Piquetage du Labyrinthe
Prévoir
la mise en place de la terre végétale sur la toiture – piscine S35
Couche
drainante : ENKADRAIN FILTRANT 20 MM
MISE
EN EAU . EXIGER AVANT TOUT TRAVAUX DE REMBLAI
Enlever
le lierre contre le tronc des arbres devant le […] AVANT LA POSE DU GAZON.
Couper
les branches jaunes des palmiers et contrôle général des éléments secs des végétaux
transplanter.
Création
d'un échantillon de table de buis pour habiller les lampes basses contre le mur sud env. 135/135
cm.
Pose
d'un gabarit pour le Séquoiadendron du labyrinthe pour le 31.08.07
Accélérer
le maximum de plantation possible – lignes de buis etc … vue avec Mr U.________
Ne
pas commander les rosiers des arches
Piqueter
les Cèdres pc. 5 coté gauche du chemin pour lundi 3.09.2007
Avancement
des travaux (à effectuer)
R.________SAPose
des pavés portugais devant la ferme et chemin d'accès Nord – en cours
Début
des pavés chinois semaine 18 – suivre
Mise
en place de terre végétale, parcelle centrale cœur, semaine 17-18 – en cours
Abaissement
de la terrasse sud du [...] pour mise en profil horizontal.
Déplacement
des murets coté pavillon selon plans. En cours / terminé
Enlèvement
des bordures et muret de la terrasse sud 2.
A
fournir les devis pour les travaux complémentaires. 3.05.07
Pose
d'un sac dépotoir 0.80/150 cm pour récupération des eaux de surfaces des chemins et place,
laisser un raccord latéral disponible.
Raccord
de la chambre sur la vieille coulisse existante selon directive de Y.________.
La porte du Bowling s'ouvre
vers l'extérieur, prévoir plusieurs paliers.
Creuse des fondations
pour les luminaires en accord avec l'électricien.
Mise
en place de la terre végétale Sud de la ferme et talus ouest du […].
Finition
des pavés chinois de l'accès gauche et devant le […]
Fouille
pour canalisation EP 0.30
Démontage
de l'escalier ½ lune pour étanchéités.
Pose
des pavés du parking.
Elargissement
des pavés Portugais et chinois coté Est de la ferme selon plans.
Finition
autour de la vieille fontaine largeur 100 cm en gravier
Accès
bowling avec des paliers P 5 et 1 caniveau et placer les 2 lions de part et d'autre de la porte.
Parking
en pavés Portugais arrêt des travaux en attente d'autorisation.
Chemin
vers le paddock finition en pavés Portugais.
Pose
des socles pour lampadaire – ATTENTION à L'ALIGNEMENT AVEC LES BORDS DE PAVES
Place
Molok attendre l'autorisation
Seuil
du garage et bowling avec pavés portugais
Finir
étanchéité des citernes des fontaines.
Mandat
complémentaire – Raccord des eaux de surface depuis dépotoir 0/80 avec coulisse pvc 0.250
sur évacuation de la piscine du [...] env. 200 ml, prévoir une chambre pour branchement des
EP de la ferme en cour d'exécution S 30-31
Suivre
avec les fouilles de l'arrosage – urgent
Accès
gauche du [...] en pavés chinois, terminer.
Fouille
gaz du [...], terminer.
Mise
en place de la terre végétale partiellement, terminer.
Chemin
du Labyrinthe en cours d'exécution, lignes de pavés granit, poser et socle pour les arcades,
exécuter.
Entré
du Bowling et pose des lions en cour d'exécution S 32.
Remplacement
du caniveau.
Pose
partielle de la clôture du paddock. Hte 160 cm
Accès
au Paddock/ferme hte 120 cm + 1 portail 2 bat. automatique – demande de Mr F.________ du 30.08.2007
Remonter
l'escalier en demi-lune de la piscine – étanchéité terminer –Y.________/Mr
[...]
Commencer
le raccord de drainage nord de la ferme – Vue sur place avec Y.________/Mr. [...]
Nettoyage
des réservoirs d'eau pour mise en fonction des fontaines – vendredi 31.08.2007
N.________SA
Suite
de la plantation avec éléments existants.
Libération
de la jauge pour plantation de la roseraie.
Fixation
de rosiers sur façade du [...] à exécuter au moment du démontage des échafaudages.
Terrasse
sud 1 – contrôler les niveaux pendant le terrassement.
Complément
de plantation :               Magnolia
grandiflora              450
cm
pc. 4
Voir
devis du 4.05.2007              Cupressocyparis
600/650              cm
pc. 3
Séquoiadendrons
600/650              cm
pc. 6
650/700              cm
pc 1
Agrandir la roseraie –
variété à définir pc. + 350
Cupressocyparis large
400/400              cm
pc.1
Cyprès 300/350 p13
/Buis 130-140 p.10
Liste
des rosiers arbustes et hte. 100 cm fournie
Commande
d'un cèdre de 10/12 mt (pép. [...])
Buis
225/250 large 100/120 cm accepté Pc 227
Buis
boule 130/140 – accepté. Voir échantillon
A
fournir les devis pour les travaux complémentaires. 3.05.2007 et 6.06.2007
Fournir
les adresses pour la construction de l'abri des chevaux avec tavillons. Entr. Volet – St Légier
– Mr [...] 079/ [...] – Demandé un plan d'exécution à [...]
Arrachage
des rosiers sur façade du […]. Ne sont pas conservés.
Plantations
des Séquoia et Magnolia – en cours – Magnolia déplacer
Fourniture
et plantations de Cèdre 500/600 cm P11.
Plantation
de Chêne vert p 11, Photinia p 6 et (3 Lauriers du Portugal 280/300 cm – trop petit à
remplacer)
Plantation
de la haie nord en feuillus 8/12 mt p15
Plantation
de la roseraie à exécuter –terminé
Plantations
des Buis boules 0.130 cm p41 –
Déplacement
d'un Houe panaché
A
planter le grand Magnolia selon implantation
Abattage
du Magnolia de suite – autorisation OK du 26 06 2007
Sapin
bleu, transplanter sur terrasse sud 2 – Cèdre pleureur en attente – Planter Séquoia
abattu et évacué
Transversale
ferme- [...] Buis Pyramide et buis de bordure plantés S 30
Chêne
vert et Photinia plantés
Erables
du japon tous plantés
Buis
boule 140 cm partiellement plantés S 33
Labyrinthe
– Fourniture et mise en place de la terre végétale S 31/33
Pose
des passe-pieds dans la Roseraie S 33
Apport
de terre végétale sur la terrasse sud 2 – S 33
Mise
en forme du cœur et piquetage autour de la fontaine – Zone très humide
Préparation
des zones sud pour engazonnement
Passe
pied rectifier le nivellement, abaisser les dalles corriger l'effet de creux coté du mur
Remblayage
léger dans les plantations de rosiers.
Reprendre
le réglage contre la végétation, apport de terre nécessaire.
Ne
pas oublier l'alimentation électrique de la prise derrière le muret de la gloriette.
Terrasse
sud partie haute, apport de terre pour correction des profils.
Labyrinthe
– piquetage accepté et début de la plantation des buis
Plantation
selon plan du 30.08.2007 autour de la fontaine – en court
Correction
de la roseraie – en court. Profil des terrains non accepter
Pose
des passe-pieds terrasse sud 3 en cour – accepter
MAINTENIR
LA PROTECTION DES SOLS AVEC DES BACHES POUR POUVOIR TRAVAILLER APRES LES ORAGES
Planie
de la terrasses sud -2 en court non accepter/ modifier selon nos indications du 28.08.2007
Buis
pyramide mince pour les bacs (63/63/58 – int 46/46/41) 160 à 180 cm- hte total + bac 58 cm
= 210/230 cm
T.________SA
– Direction des travaux
Aménagements
extérieurs
Mme C.T.________, M. C.________
Donné
la quantité de lampes complémentaires selon souhait de M. E.________, séance du 17.4.07,
exécuté.
Dernier
plan valable : date du 1
er
mai 07.
Adjudication
des contrats R.________SA accepté le 17.4.07
Adjudication
des contrat N.________SA accepté le 17.4.07
Coulisse
d'évacuation des EC : en attente des directives du bureau Y.________.
Proposition
à M. E.________ d'un plan d'éclairage par zone le 8.05.07 acceptée.
Proposer
un choix de bacs Versailles en chêne clair pour les balcons et porche d'entrée Pc 4 + 6 + 2
– vendredi 25/05/07
Commande
des dalles passe-pied en granit 120/60/5 cm Pc 50 – 7.05.2007
Séance
du 4.05.07 avec M. F.________/M. [...]/ M. [...] – Eclairage du parc/Luminaire – socles Le
marbrier EDM – nous indique le poids des socles des vasques sud/est et fera le percement pour l'évacuation
de l'eau.
La
vasque sur la souche sera de 150 cm de diamètre sur plusieurs petits pieds
Plans
de détail du parking et entrée proposer à M. F.________ selon autorisation communale
Piquetage
des lampes terrasse sud 3
Fontaines
: rendez vous sur place avec M. [...] [...] SA – le mercredi 9.5.07 à 9h30 (tel 021/ [...])
POSE
DES FONTAINES LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE
Contact
avec l'ingénieur et sanitaire en ordre lundi 4 06.2007
Début
de pose des fontaines S 27. Fontaine nord terminée et sud en cours
S
33
Commande
des dalles granit 180/60/5 cm S 30
Parking
– demande des niveaux définitifs Y.________ pour la construction du mur et la mise à
niveau de l'existant
Choix
des bacs Modèle AUTEUIL naturel avec réserve d'eau Pc 20 le 27.07.07 E.________
Nous
constatons un remplissage d'eau dans la chambre principale des compteurs d'eau.
Envisager
le drainage lors des travaux du portail?
Eclairage
des pyramides avec 4 spots sous chaque angle (illumination intérieure)
P
92 – Labyrinthe / P 16 traversé de la ferme + 8 p en réserve
EIDM
– Contrôle des vasques, voir petits éclats sur socle de base et raccords.
Pose
d'un piquet pour un éventuel emplacement du sapin de Noël.
ROTHEN
– Pergola : arcade, pose provisoire sur les chemins du labyrinthe Pc 24, lundi 20.8.07.
POSE
PROVISOIRE DE LAMPE SUR LES ARCHES POUR LUNDI 3.9.2007
Pose
provisoire des spots – p 4 sous les buis pyramide pour essai lundi 3.09.2007
M.
E.________ VIENT LA S. 36 – CONFIRMATION DE Y.________ – SEANCE LE 5/09/07 – 9.00 hrs
Fait
à […] le 31.08.07
Distribution
de ce PV à :
R.________SA
N.________SA
Y.________,
M. F. [...], M. [...], M. [...]
[...]
[...]
Q.________
M.
[...], [...]
L.
[...], [...]"
g)
Dans un document intitulé "suivi des séances de chantier", transmis par fax au bureau
T.________ le 13 septembre 2007, la demanderesse a notamment formulé les observations suivantes
:
"01.09.2007
Lors de nos travaux dans le secteur du cœur, plusieurs problèmes ont surgit soit la chambre
électrique n'était pas posée, le sous-sol était plein d'eau, les arroseurs n'étaient
pas règlé à la bonne hauteur.
01.09.2007
Lors des habituelles sondages, nous avons encore une fois pu constater que le terrain, notamment le sous-sol
présentait encore de l'eau en quantité anormale, que de nombreux endroits présentaient
un sous-sol ne permettant plus un écoulement naturel de l'eau (faculté de drainage naturel
d'un terrain). Par ailleurs, la profondeur requise de 50 cm pour les gaines, fils, câbles, canalisations,
tuyaux, … n'est pas conforme. Cela a pour conséquence, que le décompactage du sous-sol,
indispensable pour un bon développement du gazon, n'est pas possible.
Les
fouilles et terrassements entrepris, accompagné d'eau en sous-sol n'ont pas permis un tassement
régulier du sol, ce fait ne garanti par conséquent pas une stabilité durable des surfaces
engazonnées. Les conséquences pourront se manifester à court, moyen et/ou long terme.
Il pourra s'agir, notamment, d'un développement du gazon insatisfaisant, de zones humides, de jaunissement
du gazon, d'une faculté de drainage naturel inexistante ou fortement diminuée, … Nous
précisons que ces éléments sont indépendant de notre bonne volonté."
Les
remarques suivantes, relatives aux deux observations précitées, figurent sous la rubrique "Réponses
(direction des travaux)" : "Faire avec et au mieux selon téléphone de M. C.________
du 3 septembre 2007" et "Faire avec ces problèmes et au mieux selon téléphone
de M. C.________ du 3 septembre 2007 / Effectuer une chemise de drainage en sous-sol".
h)
Des arbres dénommés "taxus pyramide",
destinés à être plantés dans la zone du labyrinthe, sont arrivés le 2 octobre
2007. Ils ont été acceptés par la direction des travaux.
i)
Au cours du chantier, la demanderesse a, à plusieurs reprises, transplanté des végétaux,
notamment les taxus pyramide situés dans la zone du labyrinthe, selon les souhaits du défendeur.
Elle a averti la direction des travaux qu’une transplantation pouvait rendre la reprise des arbres
délicate et pouvait entraîner un manque de vigueur, une chute du feuillage voire le dépérissement
partiel ou total du végétal. Elle a également informé le défendeur et la direction
des travaux que les végétaux transplantés n’étaient plus soumis à garantie.
j)
Dans le suivi des séances de chantier établi par la demanderesse et adressé à la
direction des travaux par fax du 24 octobre 2007, figure notamment ce qui suit :
"
QUESTIONS
(Entreprise)
REPONSES
(Direction des travaux
(…)
(…)
12.10.2007
Nous informons la DT de la
rétention
d'eau qui s'effectue
sur
le chemin extérieur à l'ouest
du
labyrinthe. Que faut-il faire?
Pose
d'une couche drainante
ou
d'un drainage?
Pas
de drainage, il faudra faire avec ces conditions
"
(…)
(…)"
Le 13 novembre 2007, la
demanderesse a adressé au bureau T.________ un suivi des séances de chantier, dans lequel elle
a notamment formulé la remarque suivante [sic] :
"31.10.2007
L'écoulement naturel du sous-sol du labyrinthe ne donne pas du toute satisfaction (très mauvais
écoulement de l'eau), contrairement à ce que vous nous avez concernant ce problème (que
cela va se résoudre naturellement) ce n'est pas le cas. Aussi nous vous demandons de prendre compte
de notre réclamations et de régler ce problème avant le dépérissement des végétaux."
Par un suivi des séances
de chantier adressé à la direction des travaux le 30 novembre 2007, la demanderesse l'a notamment
informée de ce qui suit :
"26.11.2007
Nous réinformons la DT de la rétention d'eau générale qui s'effectue sur l'ensemble
du labyrinthe malgré que la surface de la couche de sous-sol ait été ameublie avant la
mise en place de la terre végétale et qui remplissent les regards électriques et font
pourrir les Taxus baccata pyramides et des buis. Nous proposons de faire en urgence un drainage afin
de drainer les regards et d'éviter le dépérissement des végétaux. M. [...]
(Y.________) a été informé de ce
problème aujourd'hui à 17h10."
Sous la rubrique "Réponses
(Direction des travaux)" figure ce qui suit en relation avec la remarque précitée :
"Cela
provient du fait que la couche de sous-sol est trop compactée et que l'eau n'a pas trouvé son
chemin naturel. Ne pas procéder à des drainages mais effectuer des forages ponctuels"
La
demanderesse a averti la direction des travaux oralement, à plusieurs reprises, du problèmes
de résurgences d'eau.
k)
Un devis établi par la demanderesse et adressé au défendeur, daté du 29 novembre
2007,  intitulé "1.09 avenant3", concerne la pose de drainages dans la zone du labyrinthe,
à une profondeur de 50 x 30 cm. Ces travaux ont débuté le jour même.
Le
5 décembre 2007, la demanderesse a établi un devis intitulé "1.09 avenant 4",
d'un montant de 5'207 fr., portant sur le drainage du labyrinthe prévu à une profondeur de
50x30 cm avec 5 m3 de gravier.
Dans un suivi des séances
de chantier transmis par fax au bureau T.________ le 14 décembre 2007, la demanderesse a indiqué,
concernant la zone du labyrinthe, que, malgré les drainages dans la partie aval, des résurgences
apparaissaient dans la partie supérieure. Elle a demandé de pouvoir poursuivre les drainages.
Les travaux de chambre
de tirage et de drainage sur le labyrinthe se sont terminés et ont été réceptionnés
avant les vacances de Noël 2007.
l)
Le 29 février 2008, la demanderesse a adressé au défendeur une facture n° 701509
portant sur des travaux d'arrosage pour la période du 24 mai 2007 au 25 février 2008, d'un
montant TTC de 49'268 fr. 50. Le même jour, elle lui a également adressé une facture n°
701510, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 4 juin 2007 au 15 février 2008,
d'un montant TTC de 100'552 fr. 60.
m)
Le 7 mars 2008, [...] a émis un certificat de garantie en faveur du défendeur concernant les
travaux d’aménagements extérieurs du jardin du [...] de [...].
4.
a)
Une séance de réception des travaux a été tenue le 8 mars 2008. Le même jour,
un récapitulatif de cette séance a été établi par la demanderesse et adressé
par fax à la direction des travaux. Le défendeur était satisfait des travaux ayant fait
l’objet de cette séance de réception.
Il
n'est pas établi que les travaux relatifs à la forêt d'érables et à la zone
de la fontaine ont fait l'bojet d'une réception séparée de celle du 8 mars 2008. Quoi
qu'il en soit, aucun avis des défauts portant sur ces travaux n'a été adressé par
le défendeur ou la direction des travaux à la demanderesse.
Sous
réserve de prolongations dues à des intempéries ou d’autres circonstances externes,
les délais fixés pour l’achèvement des travaux ont été respectés.
b)
Le 28 avril 2008, la demanderesse a établi une facture récapitulative d'un montant de 5'469'652
fr. 60 TTC pour les travaux de rénovation et de transformation du parc du [...] réalisés
jusqu'au 29 février 2008. Dans cette facture figurent tous les travaux découlant du contrat
du 17 avril 2007 et des avenants 1 à 5, avec en sus les travaux d'entretien préliminaires réalisés
au cours de l'année 2006 pour un montant de 35'500 fr., à l'exception d'autres travaux d'entretien
ou complémentaires déjà réalisés et facturés le 29 février 2008 mentionnés
en fin de facture mais non compris, pour un montant de 149'821 fr. 10. Le montant de cette facture se
décompose comme il suit :
Contrat
d'entretien               15.04.2007
35'500 fr.
Contrat
d'entreprise               16.04.2007
1'600'000 fr.
Avenant
no 1              07.05.2007
178'000 fr.
Avenant
no 2              19.06.2007
817'467 fr. 40
Avenant
no 3              16.08.2007
625'000 fr.
Avenant
no 4              06.09.2007
700'000 fr.
Avenant
no 5              2007/2008
1'513'685 fr. 20
Total
5'469'652 fr. 60
Cette
facture, arrondie à 5'469'000 fr., a été intégralement payée par le biais de
divers versements, intervenus entre le 9 novembre 2006 et le 6 mai 2008 :
-
10'000 fr. le 9 novembre 2006;
-
10'000 fr. le 30 janvier 2007;
-
200'000 fr. le 29 mars 2007;
-
280'000 fr. le 20 avril 2007;
-
480'000 fr. le 1
er
juin 2007;
-
240'000 fr. le 13 juin 2007;
-
250'000 fr. le 22 juin 2007;
-
350'000 fr. le 27 juillet 2007;
-
310'000 fr. le 27 juillet 2007;
-
600'000 fr. le 10 septembre 2007;
-
400'000 fr. le 9 novembre 2007;
-
500'000 fr. le 23 novembre 2007;
-
500'000 fr. le 15 janvier 2008;
-
800'000 fr. le 1
er
avril 2008;
-
539'000 fr. le 6 mai 2008.
La réalisation de
tels travaux pour un coût de l'ordre de 5'500'000 fr. est exceptionnelle dans le canton de Vaud.
5.
La demanderesse allègue qu'en sus des travaux
réceptionnés au mois de mars 2008, d'autres travaux faisant l'objet de nouvelles commandes
liées aux travaux déjà effectués lui ont été confiés, soit des travaux
de drainage, de plantation, d'aménagement et d'entretien. Plusieurs témoins ont été
entendus à ce sujet. F.________, ancien majordome des défendeurs, a déclaré qu'il
ne se rappelait pas de ces commandes mais qu'à son avis, ces travaux ont été exécutés
pour régler le litige résultant des précédents travaux. Q.________, ayant travaillé
en qualité d'intendant des défendeurs, a déclaré ne pas se rappeler de telles commandes,
les travaux supplémentaires ayant pour lui consisté en des retouches. Après interpellation,
il a toutefois indiqué que des travaux de densification de haie dans la zone du paddock avaient
été réalisés. Le témoin V.________, employé de la demanderesse, a déclaré
dans un premier temps qu'il ne savait pas; il s'est ensuite rappelé de travaux de plantations et
de drainage relatifs au labyrinthe. S'agissant des travaux d'entretien, il pense qu’ils n’ont
pas été réalisés après le mois de mars 2008, en précisant toutefois qu'il
n'était pas chargé de ce genre de travaux. Les témoins U.________, contremaître et
employé de la demanderesse, et K.________, responsable de l'équipe de la demanderesse qui travaillait
sur le chantier, ont tous deux déclarés que c'était exact. Ils ont précisé qu'il
s'agissait de plantations de buis, notamment en vue de densifier une haie dans la zone du paddock, et
que les travaux d'aménagement ont notamment porté sur la suppression d'un chemin. Le témoin
N.________, employé de la demanderesse, a également confirmé des commandes supplémentaires
relatives au labyrinthe et au paddock, et a indiqué que les travaux supplémentaires étaient
des travaux de drainage du labyrinthe, de plantation et d'entretien. Au vu de ces éléments,
on retiendra que les travaux supplémentaires suivants ont été commandés auprès
de la demanderesse en sus des travaux objets du contrat du 17 avril 2007 :
-
des travaux de drainage
dans la zone du labyrinthe;
-
des travaux de plantations
de buis, notamment dans la zone du paddock;
-
des travaux d'aménagement
relatifs à la suppression d'un chemin;
-
des travaux d'entretien.
6.
Dès le printemps 2008, la demanderesse a
dû intervenir à plusieurs reprises pour obtenir le règlement de factures en souffrance
auprès du défendeur. Le défendeur était maître du règlement des factures,
à l’exclusion de ses employés de maison ou de la direction des travaux. Le défendeur
faisait dépendre le paiement de ces factures du remplacement de végétaux aux frais de
la demanderesse, alors que celle-ci considérait qu'ils n'étaient pas couverts par la garantie.
7.
Les défendeurs allèguent que lorsqu'ils
ont constaté que les plantations de buis souffraient, jaunissaient et poussaient mal, ils l'ont
immédiatement signalé à la demanderesse, dès le printemps 2008. Les témoins
F.________ et Q.________, alors employés des défendeurs, confirment ce fait. C.T.________,
également entendue comme témoin, a confirmé que le dépérissement des végétaux
avait été signalé, sans pouvoir toutefois se prononcer sur une date. Les témoins
G.________ et I.________, ayant travaillé en qualité de traducteur-interprète pour les
défendeurs, ont pour leur part déclaré que c’était plutôt dès le
mois de septembre 2008, après avoir lu le procès-verbal n° 21 du bureau T.________ relatif
à une séance tenue le 11 juillet 2008 : ce document indique que l’état général
des buis en place est bon. Au vu des déclarations de G.________, corroborées par le procès-verbal
établi par la direction des travaux, on retiendra que les buis étaient en bon état au
début de l’été, et que lorsque les signes de déperissement sont apparus, ils
ont été signalés à la direction des travaux.
8.
Le 6 juin 2008, la demanderesse a adressé
deux factures au demandeur. La première, portant le numéro 806145.1, concerne un complément
de plantation dans le secteur du paddock,
et s'élève à un montant de
139'277
fr. 45, taxes comprises. La seconde, portant le numéro 806145.2, concerne un complément de
plantation dans le secteur du labyrinthe, pour un montant de 44'821 fr. 85, taxes comprises.
Une
proposition de contrat d'entretien a été élaborée par la demanderesse, à la
requête du défendeur. Les négociations relatives à ce projet de contrat n'ont jamais
abouti.
Le
26 juin 2008, le défendeur a versé un acompte de 75'000 fr. sur le compte de la demanderesse.
Dans
le courant de l'été 2008, trois employés de la demanderesse ont quitté leur employeur
pour entrer au service du défendeur, après avoir été approchés par lui. Deux
de ces personnes sont toujours à son service.
9.
a)
Une séance de chantier relative aux résurgences d’eau dans la zone du labyrinthe a été
tenue le 11 juillet 2008 en présence de
Francis
Colin
, G.________,
Philippe
Jolivet
, P.________ et M.________. Le procès-verbal
n° 21 du bureau T.________ y relatif a été adressé à la demanderesse, à
P.________ et à Y.________, par courrier électronique du même jour. Dans ce procès-verbal
figure notamment la remarque suivante :
"Drainage
du labyrinthe – Fouille à 60/70 cm de profondeur drain 0/100 et gravier drainant ép.
25/30 sur le drain – toute la largeur de la fouille
Raccorder
tous les points de plantations des Taxus sur l’écoulement"
Les
décisions en matière de drainage étaient prises par le bureau T.________, qui imposait
ses choix.
b)
Le 18 juillet 2008, le défendeur a versé un acompte de 20'000 fr. en faveur de la demanderesse.
c)
Plusieurs documents intitulés « suivi des séances de chantier » établis
par la demanderesse ont été transmis par fax à la direction des travaux, en date des 18,
22, 24, 25, 30 juillet et 6 août 2008. La demanderesse y relève notamment que la couche de
sous-sol est très fortement compactée et que l’arrosage automatique est trop abondant.
Le
suivi des séances de chantier transmis par fax du 24 juillet 2008 a la teneur suivante :
Ce
document a été complété le 25 juillet 2008 et réadressé au bureau T.________,
et contient les remarques supplémentaires suivantes [sic] :
"24.07.2008
Des infiltrations d’eau issues de l’arrosage automatiques ont été observées
dans le secteurs de la statue du « chien ».
25.07.2008
L’arrosage de la pelouse centrale doit être trop arrosée. En effet, l’angle sud-ouest
de cette pelouse est très mouillé car le surplus d’eau d’arrosage se concentre
dans cet angle."
D'autres échanges
de télécopies datant des 13 septembre,
21
septembre et 13 octobre 2007, entre la demanderesse et la direction des travaux, montrent que la demanderesse
l'a régulièrement avertie de l'apparition de résurgences d'eau.
10.
Le 30 juillet 2008, la demanderesse a adressé
au défendeur un devis relatif à la construction du réseau de drainage sous le labyrinthe
et à la remise en état des plantations. Le 4 août 2008, elle a adressé au défendeur
une confirmation de commande relative à ces travaux.
Le
bureau T.________ a communiqué à la demanderesse un plan des nouveaux drainages à effectuer
et a défini les modalités de la pose des drains. Les travaux de drainage supplémentaires
dans la zone du labyrinthe ont été effectués entre le 18 juillet et le 5 août 2008.
Le 6 août 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un document intitulé "situation
au 05.08.2008", concernant ces travaux.
Dans
le courant de l'été 2008, C.T.________ et C.________ se sont rendus sur le chantier durant
les travaux de drainage du labyrinthe et à la fin de ceux-ci.
11.
Le 6 août 2008, la demanderesse a adressé
deux factures au défendeur. La facture n° 808229 porte sur des travaux d'entretien pour la
période allant du 2 juin au 5 août 2008, et s'élève à un montant de 100'419
fr. 40, taxes comprises. La facture n° 808230 porte sur des travaux d'entretien pour la période
du 29 février au 30 mai 2008, et s'élève à un montant de 129'049 fr. 65, taxes comprises.
Le 21 août 2008,
la demanderesse a adressé au défendeur une facture n° 808276, portant sur des travaux
d'entretien pour la période du 6 au 15 août 2008, d'un montant de 5'652 fr. 25, taxes comprises.
12.
Une séance de chantier a été tenue
le 29 août 2008 en présence de G.________, représentant le défendeur, deux collaborateurs
du bureau T.________, et U.________ et M.________ pour la demanderesse.
Jusqu'à
la fin du mois d'août 2008 au moins, il n'est pas établi qu'un avis des défauts aurait
été transmis à la demanderesse, ce malgré de nombreux échanges de correspondances.
Dans le suivi des séances
de chantier du 1
er
septembre 2008, la demanderesse a mentionné qu’elle avait été informée que
l’entreprise R.________SA s’occuperait de raccorder les drains du labyrinthe alimentant les
deux puits perdus au réseau de drainage du paddock.
Le
9 septembre 2008, la demanderesse a adressé au défendeur un bon d’intervention et une
confirmation de commande relative au nouveau drainage du labyrinthe. Une facture n° 809295, datée
du même jour, a été adressée au défendeur concernant ces travaux, s'élevant
à un montant de 4'835 fr. 85, taxes comprises.
13.
Le 18 septembre 2008, après avoir soumis
deux offres au défendeur, la demanderesse s’est adressée à lui en ces termes :
"
Votre
propriété du [...] sise à [...]
Monsieur,
Nous
nous référons à l'aimable entretien téléphonique que le soussigné a eu
avec votre représentant, M. F.________, en date du 17 septembre 2008 et vous confirmons la présence
du soussigné à la séance du 19 septembre 2008 de 13h30 à 15h00.
Nous
avons pris connaissance de votre nouvelle proposition dans l'affaire qui nous occupe et nous permettons
de la transcrire ci-après afin d'éviter tous quiproquos.
M.
E.________ s'engagerait à verser l’intégralité du montant dû selon notre décompte
daté du 9 septembre 2008, soit CHF 563'269.40 TTC.
En
contrepartie l'entreprise N.________SA devrait s'engager à remplacer à ses frais, en accordant
une garantie, les 10 érables rouges du Japon d'une hauteur de 300-350 cm, ayant séché
dans le secteur de la forêt d'érables, les 14 ifs pyramides de 275-300 cm de hauteur et de
50 cm de largeur ayant séché dans le labyrinthe, ainsi que 30 buis pour la haie du labyrinthe
d'une hauteur de 150 cm, ayant séché dans le labyrinthe.
De
plus, M. E.________ pose une exigence complémentaire à savoir le remplacement sous garantie,
des buis ayant desséché autour de la fontaine sise dans le secteur du cœur depuis notre
dernière visite, et du cyprès bleu d'Arizona existant situé dans la roseraie, ayant été
renversé lors d'une tempête.
M.
E.________ demande également à l'entreprise N.________SA d'accepter, contre rémunération,
un mandat de conseiller technique pour la maintenance de son parc.
En
préambule, nous soulignons encore une fois que nous ne sommes pas responsables du dépérissement
de ces végétaux, y compris ceux faisant l'objet de la nouvelles proposition de M. E.________.
Cela
étant, nous vous faisons part de notre détermination sur votre proposition.
Dans
le cas où un accord de règlement de cette affaire serait conclu entre nous, il sera obligatoirement
global et définitif. Cet arrangement prendra en compte toutes les positions et toutes les factures
encore ouvertes relatives à la propriété du [...], moyennant paiement de ce qui est dû,
les deux parties donnant quittance réciproquement pour solde de compte pour toutes prétentions
passées, présentes ou futures relatives aux travaux réalisés à ce jour.
L'arrangement
devra prévoir deux phases.
1
ère
phase : règlement des affaires en cours à ce jour
L'entreprise
N.________SA recevra de M. E.________ une confirmation écrite que la responsabilité de l'entreprise
N.________SA n'est pas engagée dans le dépérissement des végétaux mentionnés
précédemment et que ce fait ne peut pas lui être imputé, notamment sous la forme
de garantie. M. E.________ s'engagera également par écrit à ne pas engager du personnel
de l'entreprise N.________SA, ainsi que l'assurance que les sols ont été assainis correctement
dans les zones des nouvelles plantations, notamment dans la forêt d'érables, le labyrinthe
et dans la zone du cœur.
M.
E.________ versera l'intégralité du montant dû selon notre décompte daté du
9 septembre 2008, soit CHF 563'269.40 TTC.
Une
fois cela réalisé, il pourra être passé à la deuxième phase.
2
ème
phase : remplacement, à bien plaire, des végétaux par l'entreprise N.________SA
L'entreprise
N.________SA fournira et plantera à bien plaire
10
nouveaux érables rouges du Japon d'une hauteur de 300-350 cm dans le secteur de la forêt d'érables,
14 nouveaux ifs pyramides de 275-300 cm de hauteur et de 50 cm de largeur dans le labyrinthe, ainsi que
31 nouveaux buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur de 150 cm.
S'agissant
des ifs, il s'agit d'exemplaires uniques et de ce fait ils ne sont pas remplaçables et doivent dès
lors être acceptés tel qu'ils sont.
Ces
travaux s'effectueront dans les meilleurs délais imposés par les impératifs de la profession,
notamment quant à la période d'arrachage en pépinière, à la période de
plantation, aux transports, ainsi qu'aux conditions météorologiques, et ce sous réserve
de la disponibilité des végétaux en pépinière. En outre, comme indiqué
ci-dessus, les sols auront dû avoir été assainis au préalable.
La
fourniture et la plantation du cyprès bleu d'Arizona d'une hauteur d'environ 350-400 cm, ainsi que
des petits buis 40-50 cm autour de la fontaine sise dans le secteur du cœur viennent en plus et
feront l'objet d'une facturation ultérieure.
Le
mandat de conseiller technique demandé à l'entreprise N.________SA pourrait être envisageable
sous la forme que propose M. E.________. Toutefois il conviendra d'assurer à l'entreprise N.________SA
une totale liberté d'appréciation et de jugement s'agissant des conseils pouvant être
prodigués. Dès lors il ne saurait être question d'une subordination de celle-ci à
M. E.________, son statut étant celui d'un consultant indépendant.
Dans
l'attente de votre réponse, (…)"
Le
23 septembre 2008, la demanderesse a adressé le courrier recommandé suivant au défendeur
:
"
Votre
propriété du [...] sise à [...]
Monsieur,
Nous
nous référons à notre séance du 19 septembre 2008.
Permettez-nous
dans un premier temps de vous faire part de notre étonnement.
En
effet, vous avez souhaité rencontrer le soussigné après lui avoir fait part de votre proposition
de règlement. Proposition de règlement où vous stipuliez clairement que vous règleriez
l'intégralité du montant dû, soit CHF 563'269. 40 TTC, dans la mesure où l'entreprise
N.________SA accepterait de remplacer les végétaux (10 nouveaux érables rouges du japon
d'une hauteur de 300-350 cm dans le secteur de la forêt d'érables, 14 nouveaux ifs pyramides
de 275-300 cm de hauteur et de 50 cm de largeur dans le labyrinthe, ainsi que 31 nouveaux buis pour la
haie du labyrinthe d'une hauteur de 150 cm).
Partant
du principe que la proposition de l'entreprise N.________SA allait dans le sens de votre proposition,
le soussigné a accepté de vous rencontrer. Quelle ne fut pas la surprise du soussigné,
qui après avoir été convoqué à 13h30 et attendu durant 2 heures sans aucun préavis,
a constaté que sa lettre du 18 septembre 2008 n'avait même pas été lue par vous.
Après
quelques échanges il a préféré se retirer et renoncé à discuter plus avant
avec vous puisqu'il était impossible même d'exposer son point de vue, surtout dès le moment
où vous avez affirmé que, de toute manière, vous n'entendiez jamais payer les travaux
d'entretien effectués sur votre propriété par l'entreprise N.________SA
Nous
relevons encore que dans notre lettre datée du 18 septembre 2008, nous vous présentions des
propositions parfaitement détaillées et en vous donnant des informations objectives sur la
situation qui prévaut entre nous.
Il
s'ensuit que nous ne pouvons que considérer votre réaction de vendredi
19
comme un revirement complet de position.
Dans
ces conditions la situation est bloquée et nous devrons, si rien ne se passe de votre côté,
entamer des procédés juridiques pour obtenir paiement des CHF 563'269,40 TTC que vous restez
nous devoir.
Nous
entreprendrons ceux-ci dès le 29 septembre prochain à défaut par vous d'accepter l'ultime
proposition contenue dans notre lettre précitée du
18
novembre 2008.
Pour
le surplus nous attirons votre attention sur les contraintes existantes concernant la plantation de nouveaux
érables, ifs et buis. Avec la saison d'automne qui commence, vous avez à prendre en compte
le délai de livraison de ces végétaux qui repousse d'autant le moment où ils pourront
être plantés.
Dans
l'attente de votre réponse, (…)"
A la suite de ce courrier,
une nouvelle séance a été tenue le
25
septembre 2008.
Le 26 septembre 2008,
la demanderesse a adressé le courrier recommandé suivant au défendeur :
"Monsieur,
Nous
revenons sur les points discutés lors de notre dernière séance le jeudi 25 septembre dernier,
en présence de vous-même, de M. F.________ et où j'étais accompagné par le comptable
de notre entreprise. Nous avons également reçu cet après-midi un fax de M. F.________
confirmant que vous seriez disposés à vous acquitter de nos factures après la plantation
des ifs, érables et buis, tels que mentionné dans notre lettre du 18 septembre 2008.
Cette
entrevue s'est déroulée dans un bon climat. Toutefois manifestement rien n'a vraiment progressé
car vous avez persisté à ne pas entrer en matière sur la proposition contenue dans notre
lettre du 18 septembre.
Tout
cela me laisse personnellement très perplexe car cette proposition par rapport aux engagements pris
envers mon entreprise démontrait une grande bonne volonté de ma part. En outre, vous avez écarté
toutes les autres possibilités d'accord que, par esprit de compromis, je vous ai encore soumises.
Vos
exigences telles que répétées sortent du cadre contractuel existant entre nous et j'aurais
quand même apprécié que les efforts que j'ai fait pour parvenir à un accord amiable
aient été reconnus par vous.
Je
rappelle ici que ma proposition vous permettait sans frais supplémentaires, de remplacer les végétaux
ayant dépéri en raison des excès d'eau existant dans le terrain et ceci dans des délais
courts, soit quinze jours pour le labyrinthe et fin octobre début novembre pour la forêt d'érables.
Je
ne comprends pas votre position et notamment votre volonté d'utiliser le règlement des factures
en souffrance depuis plus de 6 mois pour nous contraindre à céder à des exigences qui
échappent à toute logique contractuelle.
Nous
réclamons donc les montants qui nous sont dus, soit CHF 563'269.40 et rappelons que nous sommes
liés par notre proposition du 18 septembre 2008 jusqu'au 29 septembre 2008.
Au-delà de cette
date, rien ne nous oblige à maintenir celle-ci.
J'espère
donc que votre acceptation de dite offre qui est coûteuse pour notre entreprise, pour ces plantations
à nos frais soit CHF 124'553.45 selon notre devis interviendra d'ici là et évitera à
nos rapports de devenir conflictuels.
Dans cette attente, (…)"
Le 29 septembre 2008,
la demanderesse a adressé un nouveau courrier recommandé au défendeur, dont la teneur
est la suivante :
"
Votre
propriété du [...] sise à [...]
Monsieur,
Nous
nous référons votre proposition de ce jour transmise par votre représentant, M. F.________,
lors de son entretien téléphonique avec le soussigné.
Nous
avons pris bonne note de la proposition de M. E.________, soit qu'il nous verse aujourd'hui même
la somme de 200'000.- CHF et que nous débutions les travaux de replantation des végétaux.
Dans
cette perspective mon entreprise est disposée à procéder à la première série
de plantation.
Cependant
ce que je n'accepte pas c'est de faire dépendre le paiement de nos factures qui sont dues depuis
longtemps de la réalisation d'autres travaux, étant précisé que je suis prêt
à accepter les 200'000.- CHF et à m'en tenir à ma proposition du 18 septembre 2008 pour
autant que le solde que vous vous engagiez par retour du courrier à me régler les soldes restant
dûs [sic] sur mes factures ouvertes d'ici à fin octobre 2008.
Dans l'attente de votre
réponse, (…)"
14.
Une facture n° 809317 datée du 29 septembre
2008 a été adressée par la demanderesse au défendeur. Elle porte sur la construction
d’un réseau de drainage sous le labyrinthe et la remise en état des plantations et s'élève
à un montant de 84'391 fr. 85, taxes comprises.
15.
Les factures n° 701509, 701510, 808229, 808230,
806145.1, 806145.2, 809317, 808276 et 809295, adressées par la demanderesse au défendeur entre
les 29 février et 29 septembre 2008, totalisent un montant de 658'269 fr. 40, taxes comprises. Il
est admis que les travaux supplémentaires objets des factures
n°
701509, 701510, 808229, 808230 et 808276 comprennent des travaux d'entretien qui ne sont pas soumis au
compte prorata puisqu'il ne s'agit pas d'aménagement, ni d'un chantier au sens propre. S’agissant
des factures n° 806145.1, 806145.2, 809317 et 809925, totalisant un montant de 273'526 fr. 60, les
parties ont admis qu’elles correspondaient à des travaux d’aménagement et qu’un
montant à titre de compte prorata et des assurances soit imputé sur les prétentions de
la demanderesse, calculé comme il suit :
Total
des factures concernées : 273'526 fr. 60 = 100,5%
Compte
prorata = 0,5%, correspondant à 1'366 fr. 60
16.
Sur demande du défendeur, l'entreprise R.________SA
lui a fait part, le 1
er
octobre 2008, de ses constatations en relation avec les aménagements extérieurs effectués
dans les zones de la fontaine, des érables et du labyrinthe. Ce document relève que dans ces
trois zones, le terrain est gorgé d'eau et très compact, ne laissant pas celle-ci s'évacuer
par percolation naturelle. Il est également relevé que dans la zone du labyrinthe, les drainages
sont trop profonds et qu'ils devraient être remontés, et que des sorties transversales pour
évacuer l'eau de la parcelle devraient être ajoutées. A la suite de ce constat, le défendeur
a commandé des travaux à cette société.
17.
a)
Le 2 octobre 2008, le défendeur a versé un acompte d'un montant de 200'000 fr. sur le compte
de la demanderesse.
b)
Le 7 octobre 2008, le défendeur a écrit à la demanderesse qu'il revenait sur l'accord
qu'ils avaient passé au motif qu'il ne parlait pas le français et que la taille des arbres
de remplacement proposés n'était pas la bonne.
Par
courrier du 9 octobre 2008, la demanderesse a informé le défendeur qu'elle avait reçu
trente-et-un buis pour la haie du labyrinthe d'une hauteur de cent-cinquante centimètres. Un exemplaire
a été présenté au défendeur.
S'agissant de la commande
d'ifs, M.________ s'est rendu dans le Nord de l'Allemagne afin de photographier les végétaux
et de les soumettre au défendeur et ses auxiliaires.
c)
Le 13 octobre 2008, le conseil du défendeur a écrit un courrier à la demanderesse, l'informant
que les travaux inexécutés et de réparation seraient effectués par une entreprise
tierce, à ses frais.
Le 14 octobre 2008, le
conseil de la demanderesse s'est adressé en ces termes au conseil du défendeur :
"
Concerne
: N.________SA c/ E.________
Mon Cher Confrère,
La
Maison N.________SA m'a consulté et vient de me soumettre votre courrier du 14 octobre 2008 auquel
elle me charge de répondre.
Ma
cliente conteste les motifs que semble vouloir invoquer votre client pour prétendre faire exécuter
par un tiers les travaux à elle confiés et ce dans le but manifeste de violer les engagements
pris envers N.________SA
Ma
cliente a exécuté tous les travaux faisant l'objet des factures restées en souffrance
dans les règles de l'art et a commencé à réaliser ce qui était prévu selon
l'accord contenu dans la proposition du 18 septembre 2008 approuvée par votre client le 1
er
octobre 2008 quand il a contresigné le courrier du
29
septembre dernier. En outre les ifs que votre client n'a pas voulu sont parfaitement conformes à
ce qui avait été accepté par lui antérieurement. Elle a de même proposé
de planter les buis comme prévu et est même allé [sic] jusqu'à apporter un échantillon
sur lequel votre client ou ses auxiliaires n'ont même pas voulu se prononcer. Elle reste prête
à planter les érables si elle en est requise et donc à respecter ce qui a fait l'objet
de l'accord fondé sur la lettre du 18 septembre écoulé.
Cela
étant il est clair que ma cliente ne peut admettre les comportement [sic] du vôtre et va entamer
des procédés juridiques à son encontre pour faire valoir ses droits.
Dans
un autre ordre d'idée si votre client persiste à vouloir faire exécuter les dits travaux
par une entreprise tierce il est bien clair que ma cliente considérera qu'elle n'est plus tenue
de réaliser les prestations qui consistaient en un geste de sa part pour terminer en beauté
le chantier paysager très important qui lui avait été confié par votre client.
Je me prévaudrai
de la présente en toutes circonstances.
(…)"
d)
Les buis et ifs refusés par le défendeur ont été mis en jauge.
18.
En cours de chantier, certains travaux de fouille
exécutés par l'entreprise R.________SA ont perturbé l'exécution des travaux de la
demanderesse.
19.
a)
L'entreprise G.________SA est intervenue dans le cadre des travaux d'aménagement du jardin de la
propriété des défendeurs.
b)
Le 17 novembre 2008, l'entreprise R.________SA a
établi
une facture d'un montant de 523'091 fr. taxes comprises, arrondie à
450'000
francs. Elle porte sur des travaux de drainage du labyrinthe et d'autres zones.
c)
L'entreprise Z.________SA a établi une facture le
28
novembre 2008. Le poste relatif aux divers travaux de plantations dans la zone du labyrinthe s’élève
à un montant de 126'360 francs. Le montant total de la facture s’élève à un
montant de 477'068 fr. hors taxes, duquel a été déduit un montant de 88'592 fr. 15.
d)
A la requête du défendeur, l'entreprise R.________SA a examiné le travail effectué
dans le cadre de l’aménagement des jardins du [...] et a rendu un rapport le 15 janvier 2009,
dont la teneur est la suivante :
"
Préambule
Suite
à l'inquiétude du propriétaire sur l'état végétatif à certains endroits
de la propriété, la société Z.________SA est convoquée au [...] en septembre
2008 afin de déterminer quels entretiens effectuer sur les végétaux majeurs de la propriété.
Suite à un constat rapide et général des parties aériennes des végétaux
elle émet certains doutes quant à l'évacuation des eaux dans les horizons compris entre
0 et – 80 cm. Un second avis est demandé à l'entreprise G.________SA pour les arbres
majeurs.
Ce
constat visuel se base sur :
·
Une décoloration du feuillage des végétaux
(buis et ifs)
·
Dessèchement anormal pour la saison du feuillage
sur les érables
·
Chute anormale pour la saison du feuillage sur
les arbres majeurs
Dans
la zone Erables, le réglage définitif ainsi que la mise en place de gazon pré cultivé
et/ou ensemencer [sic] autour des arbres majeurs (zones érables) sont de 5 à 8 cm trop haut
par rapport au niveau du collet ce qui engendre à moyen terme une mort certaine des arbres.
Les différentes zones sont :
1.
Labyrinthe
2.
Forêt d'Erables
3.
Fontaine principale
4.
Arbres majeurs, zone ferme
5.
Plantation entrée garage
6.
Arbres majeurs allée principale
Sur
demande du propriétaire divers sondages manuels dans les zones 1 – 2 – 3 – 5 sont
effectués dans un horizon compris entre 30 et 80 cm.
La
zone 4 est en pavés jointoyés au ciment jusqu'au pied des arbres majeurs, l'échange eau
et air est de ce fait faible voire impossible.
Constat
par zone
1)
Labyrinthe
Partie aérienne
:
Buis
: environ 80% présentent une couleur brun clair sur l'ensemble du feuillage
Ifs : 12 pièces sont de couleur brun clair
Chemins
Couche supérieure : gravier
Couche inférieure: mélange sable et ciment
Sous couche : terre fortement compactée
Drainage
:
Existant
en pied des haies profondeurs entre 60 et 80 cm, au pied des ifs autour de la motte, profondeur selon
hauteur de la motte.
L'arrachage
d'environ 15 buis à divers endroits démontre
·
Peu ou pas de développement des racines
·
Présence d'eau stagnante et de ce fait une
odeur de pourriture
Le
drainage ne fonctionne pas correctement pour les raisons suivantes :
·
Terrain fortement compacté
·
Présence du mélange sable/ciment (peu
perméable)
·
Drainage trop profond
·
Certaines parties du drainage ne sont pas raccordées
Suite
à ce constat, il est décidé :
·
Arracher les végétaux trop endommagés
et les évacuer
·
Casser la couche sable/ciment et l'évacuer
·
Rehausser le drainage (profondeur -60 cm)
·
Mise en place d'un drainage complémentaire
(pourtour extérieur du labyrinthe côté talus et dans la zone gazon)
·
Améliorer la structure du terrain au pied
des haies (apport de compost et de terres)
·
Fournir et replanter les végétaux
[photographies]
2.
Forêt d'Erables
Partie aérienne
:
Le feuillage présente une décoloration anormale du limbe
Certaines branches secondaires sont partiellement sèches
La plupart des végétaux sont soit
·
Plantés trop profondément (entre 5 et
10 cm) soit
·
La mise en forme définitive du terrain (réglage
et placage du gazon) trop haut par rapport la plantation [sic]
Partie racinaire
:
L'arrachage d'environ 3 érables à divers endroits démontre
·
Fort compactage du terrain
·
Peu de développement des racines
·
Présence d'eau stagnante et de ce fait une
odeur de pourriture
·
Pas de drainage
L'arrosage
automatique réglé à une fréquence trop importante (nombre de mise en route hebdomadaire
et en durée) augmente le problème
Suite
à ce constat, il est décidé :
·
Arracher les végétaux trop endommagés
et les évacuer
·
Créer un drainage pour chaque végétal
·
Fournir et replanter des végétaux de
même genre et espèces
[photographies]
3.
Fontaine principale
Partie
aérienne
:
Le
feuillage présente une couleur vert très clair anormal voir brun clair sur l'ensemble du feuillage
Partie
racinaire :
L'arrachage
d'environ 20 buis à divers endroits démontre
·
Peu ou pas de développement des racines
·
Présence d'eau stagnante et de ce fait une
odeur de pourriture
·
Pas de drainage direct au pied des haies
Suite
à ce constat, il est décidé :
·
Arracher les végétaux trop endommagés
et les évacuer
·
Poser un double drainage
·
Fournir et replanter les végétaux
4.
Arbres majeurs, zone ferme
Partie aérienne
:
Le feuillage présente une décoloration anormale du limbe
Certaines
branches principales et secondaires sont partiellement sèches sur le Tilleul
Structure
du terrain sous la couronne
Pavés
posés sur gravier et jointoyés au ciment
Suite
à ce constat, il est décidé :
·
Effectuer une taille d'entretien
·
Démonter les pavés
·
Creuser et évacuer la sous-couche en mélange
tout venant gravier terre [sic] sur une profondeur d'environ 80 cm
·
Mettre en place de la terre végétale
·
Replanter des plantes tapissantes
[photographies]
5.
Plantation entrée garage
Remarques identiques au point 2, forêt d'érables.
[photographies]
6.
Arbres majeurs
(allée
principale / fontaine / sud labyrinthe)
Lors
du réglage final des terres, le niveau est situé entre 5 et 10 cm trop haut par rapport au
niveau du collet.
Suite
à ce constat, il est décidé
·
Effectuer une taille d'entretien (uniquement coupe
des branches sèches)
·
Décaper la zone engazonnée sous la couronne
·
Créer des cheminées d'aération
(carottage) sur une profondeur de 40 cm
·
Mettre en complément un substrat léger
(argile expansé – compost)
·
Planter des plantes tapissantes
Remarques générales
:
Nous confirmons que
:
·
Suite aux divers sondages dans les zones 1-2-3-5-6,
les matériaux fournis et mis en place correspondent aux factures qui nous ont été transmises.
Les quantités comme les améliorateurs de sol (type Agrosil) ne peuvent être contrôlées.
·
La qualité des végétaux au moment
de la plantation ne peut être jugé, notre première intervention se situe en septembre
08.
·
Le prix des prestations
Fourniture
et plantation, ensemencement, mise en place de gazon pré cultivé, correspond à la demande
d'un client exigeant et tient compte que certaines commandes ont été traitées dans l'urgence."
Dans
un document daté du 12 février 2009, la société R.________SA a indiqué que le
prix hors taxes des interventions qu'elle préconisait dans le jardin des défendeurs s'élevait
à 694'721 fr. 15. Sous la rubrique intitulée "analyse des prestations de la société
N.________SA", elle a indiqué que les végétaux fournis correspondaient aux critères
de l'Association des pépiniéristes suisses en matière de qualité et de prix.
20.
a)
Il
est admis que pour la première phase des travaux, la demanderesse s'est acquittée des montants
suivants auprès de l'architecte Y.________ Sàrl, à […] :
[…]
– […] – Compte prorata 0,5%
-
02.05.2007              480'000.--
2'388,05
-
01.06.2007              480'000.--
2'388,05
-
15.06.2007              240'000.--
1'194,05
-
28.06.2007              250'000.--
1'243,80
-
27.07.2007              660'000.--
3'283,60
-
10.09.2007              600'000.-
2'985,05
-
28.11.2007
900'000.--
4'477,60
3'610'000.--              17'960,20
21.
En cours d'instance, une expertise a été
confiée à Yvan Menetrey, paysagiste. L'expert a déposé son rapport le 16 juillet
2010, ainsi qu'un rapport complémentaire le 19 août 2011. Il en ressort notamment ce qui suit.
a)
L'expert a indiqué que le buis ne pousse en Suisse que dans certaines régions, savoir dans
l'Oberland bernois, les Alpes, au pied du Jura dans la région de La Sarraz, le long de la côte
vaudoise du Léman, et dans les cantons de Fribourg, du Valais, de Neuchâtel et de Genève,
à l'état sauvage ou sous différentes formes taillées. Le buis s'adapte à toutes
les expositions et à tous les terrains, ayant toutefois une préférence pour les sols calcaires.
Ces arbres, utilisés depuis des siècles pour la décoration de jardins de différents
styles, ne sont pas forcément tous taillés bas. Lors de fortes chutes de neige, il est conseillé
de secouer les branches de l'arbre; suivant sa forme, il s'agit d'attacher certaines branches qui pourraient
casser sous l'effet d'une charge trop lourde.
b)
i)
La
facture n° 806145.1 adressée par la demanderesse au défendeur le 6 juin 2008, intitulée
" [...] – [...] Transplantation et plantation nouvelle", porte sur des travaux effectués
dans la zone du paddock et s'élève à un montant de 139'277 fr. 45, taxes comprises. Après
avoir examiné les trois postes compris dans cette facture, soit l'installation du chantier, la transplantation
de végétaux et les plantations complémentaires, l'expert a affirmé que les montants
facturés correspondaient aux prestations effectuées, le montant total de la facture étant
dès lors justifié.
La
facture n° 806145.2 adressée par la demanderesse au défendeur le 6 juin 2008, intitulée
" [...] – [...] Transplantation et plantation nouvelle", porte sur des travaux effectués
dans la zone du labyrinthe et s'élève à un montant de 44'821 fr. 85, taxes comprises.
Après avoir examiné les deux postes compris dans la facture, soit la transplantation de végétaux
et la plantation de haies de buis, l'expert a affirmé que les montants facturés correspondaient
aux prestations effectuées, le montant total de la facture étant dès lors justifié.
La
facture n° 809317 adressée par la demanderesse au défendeur le 29 septembre 2008 est intitulée
" [...] – [...] Construction d'un réseau de drainage sous le labyrinthe et remise en
état des plantations" et s'élève à un montant de de 84'391 fr. 85, taxes comprises.
Elle porte sur les travaux suivants :
-
Les travaux préparatoires, comprenant l'installation de chantier, la protection des éléments
existants et les travaux de piquetage
-
Les travaux de démontage, comprenant la dépose du gravillon rond, du revêtement argilo-calcaire
et du géotextile et le décapage de la croûte herbacée.
-
Les travaux de drainage, comprenant les fouilles, la réalisation de la fosse, la fourniture, le
transport et la pose de tuyaux, les travaux de raccordement, la fourniture, le transport et la mise en
place du gravier de drainage rond, la plus-value pour la rencontre avec des tuyaux existants et la plus-value
pour le passage de tuyaux sous les chemins existants.
-
La transplantation, la plantation et l'arrachage, comprenant la transplantation des haies de buis, l'arrachage
des buis, l'arrachage d'ifs pyramide, la plantation de haies de buis et la plantation d'ifs pyramide.
-
Les travaux de cheminement, comprenant la préparation du fond de l'encaissement, les travaux de
revêtement stabilisé et la pose de gravillon.
-
Les travaux de raccordement à la pelouse existante, comprenant la préparation des surfaces
à engazonner, l'ensemencement de gazon, une option "longévité de la pelouse"
et le plaquage de gazon.
Après
avoir examiné chaque poste, l'expert a affirmé que le montant facturé était justifié.
La
facture n° 809295 adressée par la demanderesse au défendeur le
9
septembre 2008 est intitulée "Votre domaine "[...]" – [...] Nouveau drainage
du labyrinthe". Après l'avoir examinée, l'expert a affirmé que le montant facturé
correspondait aux prestations effectuées et était justifié.
La
demanderesse a fait bénéficier le défendeur de prix spéciaux pour la fourniture des
plantes et la plantation. A titre d'exemple, les prix pratiqués par la demanderesse dans les factures
n° 806145.1, 806145,2 et 809317 sont de 30% inférieurs à ceux recommandés par l'Association
des pépiniéristes suisses.
ii)
L'expert a également vérifié les autres factures objets du décompte présenté
par la demanderesse à l'appui de ses prétentions, qui se présente comme il suit :
Facture
n° 701509              du 29.02.2008
49'268 fr. 50
Facture
n° 701510              du 29.02.2008
100'552 fr. 60
Facture
n° 806145.1              du 06.06.2008
139'277 fr. 45
Facture
n° 806145.2              du 06.06.2008
44'821 fr. 85
Facture
n° 808229              du 06.08.2008
100'419 fr. 40
Facture
n° 808230              du 06.08.2008
129'049 fr. 65
Facture
n° 808276              du 21.08.2008
5'652 fr. 25
Facture
n° 809295              du 09.09.2008
4'835 fr. 85
Facture
n° 809317              du 29.09.2008
84'391 fr. 85
Total
net TTC :
658'269 fr. 40
L'expert
a affirmé que le montant total était exact.
iii)
S'agissant de l'ensemencement du gazon, la demanderesse a maintenu en 2008 les différents prix proposés
au cours de l'année 2007. Ces prix ont été proposés par devis, discutés et contrôlés
par la direction des travaux, puis renégociés par le défendeur, pour être finalement
acceptés. Les prix pratiqués par la demanderesse entrent dans le cadre du tarif habituel pratiqué
pour ce genre de travaux. Aucun usage ni aucune norme ne prescrivent qu'un rabais de quantité d'au
moins 10% doit être consenti par l'entrepreneur.
iv)
Le contrat conclu par les parties le 16 avril 2007 inclut, dans le prix total, le compte prorata (1%)
et les assurances chantiers (0,25%). Le compte prorata sert à couvrir les frais de nettoyage et
éventuellement les dégâts occasionnés par un tiers non identifié, mais ce n'est
pas un rabais. Durant les travaux, la demanderesse a signalé au bureau T.________ que les gaz d'échappement
d'un véhicule avaient abîmé certaines plantes, et les a remplacées à sa charge.
c)
Initialement, le concept réalisé par la direction des travaux comportait des surfaces de gazon
sous tous les arbres majeurs, ce qui nécessite un entretien suivi, comprenant notamment des arrosages
par temps sec et chaud. Ces travaux d'entretien ont été réalisés dans les règles
de l'art.
Au
cours de l'automne 2008, il a été décidé de remplacer le gazon présent sous
les arbres majeurs par du lierre. Ces travaux ont été exécutés par l'entreprise G.________SA.
Il s'agit d'une modification du projet initial, les prétendus surcoûts liés à ce
changement ne pouvant pas être imputés à la demanderesse.
d)
Les travaux réalisés par la demanderesse et facturés à titre d'entretien du jardin
doivent être différenciés des travaux de création et de plantation exécutés.
Il s'agit de deux types de travaux différents, exécutés et facturés séparément.
e)
La zone du labyrinthe était précédemment une aire réservée à l'entraînement
des chevaux de la précédente propriétaire du [...]. Elle a été utilisée
comme parking provisoire par les différentes entreprises travaillant sur le chantier. Cet emplacement
a également servi de zone de stockage des matériaux de construction et des déchets, qui
ont été évacués au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
f)
L'entreprise R.________SA a sous-traité à la demanderesse la mise en place des terres végétales.
Ce travail a été facturé par la demanderesse et payé par R.________SA. C'est en revanche
R.________SA qui a exécuté les travaux de remblayage.
g)
La demanderesse a régulièrement averti le défendeur et la direction des travaux de l'existence
des résurgences d'eau, ce dès le mois d'août 2007, puis au cours de l'année 2008.
Les
premiers drainages ont été posés au cours de l'année 2007 et au début de l'année
2008. Un complément de drainage a été demandé par la direction des travaux et exécuté
au cours de l'été 2008 par la demanderesse, selon factures des 9 et 29 septembre 2008.
Sur
requête de la direction des travaux, la demanderesse a établi deux devis, n° 1.09 avenant
3 et n° 1.09 avenant 4, datés des 29 novembre et 5 décembre 2007, pour l'exécution
de différents drainages. Tous deux prévoient des fouilles pour drainage de 50 x 30 cm et des
tuyaux de drainage de 110 cm de diamètre. Selon les directives données par la direction des
travaux sur les plans du 19 août 2008, les drainages étaient prévus à une profondeur
de 70 cm avec des drains de 100 mm de diamètre.
L'expert
a expliqué que les résurgences d'eau survenues dans le labyrinthe provenaient certainement
de la zone de la fontaine centrale, située en amont. Dans cette zone, l'arrosage automatique a été
mis en fonction après la fin des travaux relatifs au labyrinthe. En raison d'un arrosage trop copieux
ou de fortes précipitations, l'eau s'infiltre dans les sous-couches et passe automatiquement dans
certains tubes traversant en direction du labyrinthe, ce qui a provoqué des résurgences très
rapides, signalées par la demanderesse. Il a précisé que la demanderesse n'était
pas concernée par les travaux d'arrosage automatique. Les terres du sous-sol – et non pas
les terres de surface mises en place par la demanderesse –, glaiseuses dans la région, ont
favorisé la rétention d'eau.
Les
travaux de drainage ont été exécutés au fur et à mesure, en fonction de l'avancement
des travaux de création du jardin et de l'apparition des résurgences d'eau, selon les directives
de la direction des travaux. Une reprise des travaux de drainage initialement exécutés était
donc nécessaire au vu des résurgences d'eau apparues, l'expert ayant précisé qu'il
n'était pas possible de prévoir quelles seraient les zones à drainer au début des
travaux et qu'il était normal d'intervenir au coup par coup, les résurgences étant difficiles
à anticiper. C'est l'entreprise R.________SA qui a repris les travaux de drainage effectués
par la demanderesse. Ces travaux ont été exécutés entre le 15 octobre et le
17
novembre 2008, selon facture n° 2008-13999 du 17 novembre 2008.
La
demanderesse a respecté les plans, les données et les instructions de la direction des travaux
pour la réalisation des drainages. Le bureau T.________ n'a jamais adressé d'avis à la
demanderesse relatif à une prétendue mauvaise exécution des travaux de drainage terminés
au mois d'août 2008. Les éventuels problèmes étaient immédiatement signalés
afin d'effectuer les remises en état nécessaires, par la direction des travaux au début
du chantier et par la demanderesse par la suite. Les travaux réalisés par l’entreprise
R.________SA selon facture du 17 novembre 2008 ne sont ainsi pas dus à une mauvaise exécution
des travaux exécutés par la demanderesse.
Si
les offres et les recommandations de la demanderesse avaient été prises en considération,
les résurgences apparues au cours de l'année 2008 auraient pu être évitées.
h)
L’entreprise G.________SA n’a exécuté aucuns travaux de drainage. Les factures
des 16 octobre et 19 novembre 2008 portent sur des travaux de transplantation, de plantation, d’amélioration
du sol, et de soins aux couronnes d’arbres et aux racines. Ces travaux ne sont pas dus à une
prétendue mauvaise exécution des travaux effectués par la demanderesse.
i)
Interrogé sur qualité du travail effectué par la demanderesse, l'expert a contrôlé
une grande partie des travaux réalisés sur la propriété du [...] et s'est également
fondé sur des dossiers consultés auprès de la demanderesse, notamment le procès-verbal
n° 21 du 11 juillet 2008 établi par la direction des travaux, dans lequel on peut lire que
l’état général des buis est bon, celui du gazon parfait, et que l’état
du jardin en général et l'entretien sont excellents. L'expert a affirmé que tous les travaux
exécutés par la demanderesse sont conformes aux règles de l'art et correspondent à
ce que le maître de l'ouvrage a commandé.
j)
Les travaux réceptionnés et acceptés le 8 mars 2008 n'ont pas fait l'objet de remarques
particulières.
k)
i) A la suite du dépérissement de plusieurs végétaux, il a été convenu
que la demanderesse procéderait à leur remplacement par des plantations saines. Les nouveaux
arbres ont été réceptionnés par la demanderesse au début du mois d'octobre 2008
mais ont été refusés par le défendeur, qui n'a dès lors pas laissé l'entreprise
N.________SA procéder aux plantations de remplacement.
Des
travaux de remplacement ont été commandés à l'entreprise Z.________SA. Celle-ci a
fourni des buis de remplacement selon facture
n°
101468 du 28 novembre 2008, prévus pour la zone A du labyrinthe. Les buis ont été livrés
le 27 octobre 2008 et les travaux exécutés au cours des mois d'octobre et novembre 2008. C'est
au total 270 nouveaux buis qui ont été plantés par Z.________SA. L'expert a expliqué
que ces travaux n'étaient pas dus à une mauvaise exécution de la plantation d'origine,
ni d'un défaut de drainage, relevant à nouveau que la demanderesse avait régulièrement
averti la direction des travaux de l’apparition des résurgences d’eau. La facture du
28 novembre 2008 n’est donc pas due à l’activité de la demanderesse.
L'expert n'a pas été
en mesure de déterminer si à l'automne 2008, le 80% du labyrinthe était touché par
le dépérissement des végétaux, puisque ceux-ci ont été remplacés par
l'entreprise Z.________SA. Il a en revanche été en mesure d'indiquer que la demanderesse avait
planté 8'293 buis répartis dans l'ensemble du jardin, dont 510 pour le labyrinthe. Les 270
buis changés par l'entreprise Z.________SA représente donc 3,25% des 8'293 buis plantés
par la demanderesse.
De même, le coût
des travaux effectués par l'entreprises R.________SA selon facture du 17 novembre 2008 et G.________SA
selon factures des 16 octobre et 19  novembre 2008, ne peut pas être imputé à la
demanderesse, car les problèmes de résurgences d'eau n'ont pas eu lieu à la suite d'une
mauvaise exécution des travaux. La demanderesse a réalisé les travaux qui lui ont été
commandés par le défendeur et la direction des travaux. Les travaux objets de la facture émise
pas l’entreprise G.________SA sont la suite des aménagements extérieurs de la propriété
[...].
ii) L'expert s'est rendu à la pépinière de la demanderesse et a constaté que les
ifs, buis et érables commandés par celle-ci et refusés par le défendeur ont été
mis en jauge et sont en parfait état de croissance. Il a constaté que la qualité, les
quantités et les mesures de ces plantes sont conformes à ce qui avait été commandé.
Il s'agit des arbres suivants :
- quatorze ifs de 275
à 300 cm de hauteur et 50 cm de largeur;
- trente buis d'une hauteur
de 1,50 m;
- dix érables rouges
du Japon d'une hauteur de 300 à 350 cm.
l)
Les machines de terrassement employées sur le chantier par la demanderesse n'étaient pas de
gros modèles. Les deux engins utilisés dans la zone du labyrinthe sont une pelle mécanique
TB016 1.5 t. et un transporteur sur chenilles WB12 1.2 t.
m)
L'expert a constaté que le jardin est en excellent état et bien entretenu.
22.
D'autres faits allégués, admis ou prouvés,
mais sans incidence sur la solution du présent procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
23.
a)
Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d’extrême urgence du
23 octobre 2008, la demanderesse a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
"
1.
Au titre des mesures provisionnelles
I.
Il
est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque
légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 139'277.45 (cent trente-neuf
mille deux cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an
dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont propriétaires sur
le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
Commune
No immeuble
Adresse
Plan
Surface
Genre de culture
[...]
[...]              [...]
[...]              [...]m2
pré-champ
[...]
Estimation
fiscale
:
Fr. 3'200'000.-- 2006
Propriété
:
propriété commune Société Simple E.________, D.________
dite
inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à jugement définitif et exécutoire
sur l’action à introduire au fond.
II.
Il
est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque
légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 89'227.70 (huitante-neuf
mille deux cent vingt-sept et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an dès
le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont propriétaires sur le territoire
de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
Commune
No
immeuble
Adresse
Plan
Surface
Genre de culture
[...]
[...]              [...]
[...]              [...]m2
place-jardin 14417m2
[...]
vignes 5909m2
bâtiment 683m2
Propriété
:
propriété commune Société Simple E.________, D.________,
dite
inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à jugement définitif et exécutoire
sur l’action à introduire au fond.
III.
Impartir
à la requérante un délai pour ouvrir actions [sic] au fond.
2.
Au titre des mesures préprovisionnelles
d’extrême urgence
I.
Il
est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque
légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 139'277.45 (cent trente-neuf
mille deux cent septante-sept francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5% l’an,
dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont les propriétaires
sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
Commune
No immeuble
Adresse
Plan
Surface
Genre de culture
[...]
[...]              [...]
[...]              [...]m2
pré-champ
[...]
Estimation
fiscale
:
Fr. 3'200'000.-- 2006
Propriété
:
propriété commune Société Simple E.________, D.________,
dite
inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à droit connu sur la requête
de mesures provisionnelles.
II.
Il
est ordonné à Monsieur le Conservateur du Registre Foncier de Vevey d’inscrire une hypothèque
légale provisoire des artisans et entrepreneurs d’un montant de CHF 89'227.70 (huitante-neuf
mille deux cent vingt-sept francs et septante centimes) avec intérêts à 5% l’an
dès le 31 octobre 2008, sur la parcelle dont E.________ et D.________ sont les propriétaires
sur le territoire de la Commune de [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante,
Commune
No immeuble
Adresse
Plan
Surface
Genre de culture
[...]
[...]              [...]
[...]              [...]m2
place jardin 14417m2
[...]
vigne, 5909m2
bâtiment 683m2
dite
inscription provisoire devant être maintenue jusqu’à droit connu sur la requête
de mesures provisionnelles."
L'inscription
provisoire de l'hypothèque légale requise sous chiffre I est relative à des travaux sur
la parcelle n° [...], objets de la facture n° 806.145.1 du
6
juin 2008, d’un montant de 139'277 fr. 45. L'hypothèque légale dont l'inscription est
requise sous chiffre II est relative à des travaux sur la parcelle n° [...], objets des factures
n° 809.317 du 29 septembre 2008 d’un montant de 84’391 fr. 85 et
n°
809.295 du 9 septembre 2008 d’un montant de 4'835 fr. 85.
Le
27 octobre 2008, le Juge instructeur de la Cour civile a rendu une ordonnance de mesures préprovisionnelles.
Puis, les 22 et 30 janvier 2009, les parties ont conclu la convention de mesures provisionnelles suivante
:
"
- I -
M.
E.________ et Mme D.________ déclarent vouloir fournir, en lieu et place des garanties constituées
par les hypothèques légales provisoires inscrites au Registre foncier du district de Vevey,
suite à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2008 de Monsieur le Juge instructeur
de la Cour civile, des sûretés sous forme de garantie bancaire d'un montant de
CHF
274'206,60
(deux cent septante-quatre mille deux
cent six francs soixante).
Moyennant
fourniture de dite garantie bancaire, dont le contenu a été approuvé par les parties,
N.________SA déclare renoncer aux deux hypothèques légales provisoires de respectivement
d'un montant en principal de
CHF
139'277,45 (cent trente-neuf mille deux cent septante-sept francs quarante-cinq
)
et de
CHF 89'227,70
(huitante-neuf mille deux cent vingt-sept francs septante) et accepter de concourir à toute démarche
tendant à la radiation de celles-ci au Registre foncier du district de Vevey et pour rendre celle-ci
efficace.
- II -
N.________SA
se voit fixer un délai au 15 mars 2009 pour ouvrir action au fond.
- III -
Les
frais et dépens de la présente procédure de mesures provisionnelles suivront le sort de
la procédure au fond.
- IV -
La
présente convention sera soumise à la ratification de Monsieur le Juge instructeur de la Cour
civile pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles."
Le
3 février 2009, la banque [...] a émis la garantie bancaire suivante, portant le numéro
[...] :
Ces
sûretés sont globales et ne sont pas ventilées en fonction des différentes parcelles
sur lesquelles la demanderesse avait obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèques légale
des artisans et des entrepreneurs.
Par
décision du 4 février 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a ratifié la convention
susmentionnée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles et a imparti à la demanderesse
un délai au 16 mars 2009 pour ouvrir action au fond.
b)
Par demande du 16 mars 2009, N.________SA a pris les conclusions suivantes à l’encontre des
défendeurs, avec suite de frais et dépens :
"
I.
E.________
est le débiteur et doit prompt paiement à N.________SA d’un montant de CHF 363'296. 40
(trois cent soixante-trois mille deux cent nonante-six francs et quarante centimes) avec intérêt
à 5% dès le 1
er
juillet 2008.
II.
Il
est donné acte à la Demanderesse que la garantie bancaire du 3 février 2009 de la [...]
No de référence [...] en faveur de la Demanderesse, fournie par E.________ et D.________, à
titre de sûretés remplaçant les hypothèques légales provisoires des artisans
et entrepreneurs inscrites selon ordonnance de Monsieur le Juge Instructeur de la Cour Civile du 27 octobre
2008 pourra être encaissée par la Demanderesse à concurrence des montants que seraient
reconnus lui devoir par jugement E.________ et D.________, ensemble ou séparément."
Dans
leur réponse du 18 mai 2009, les défendeurs ont invoqué la compensation. E.________ a
en outre pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :
"I.-
A libération des fins de la demande.
II.-
Une fois toutes les compensations opérées, que N.________SA est sa débitrice et lui doit
immédiat paiement d’un montant de
CHF
810'000.- (huit cent dix mille), portant intérêt à 5% à l’an du jour du dépôt
de la présente réponse."
Par
la réplique du 31 août 2009, la demanderesse a conclu à libération des conclusions
reconventionnelles prises par le défendeur.
c)
Lors de l’audience préliminaire du 8 février 2010, la demanderesse a indiqué que
dans la conclusion I de la demande, il fallait lire 363'2
69
fr. 40 au lieu de 363'296 fr. 40. Elle a en outre réduit le montant de sa conclusion I à 361'902
fr. 80 avec intérêt à 5% l’an dès le 1
er
juillet 2008, correspondant au montant de
363'269
fr. 40, sous déduction de 1'366 fr. 60, afin de tenir compte du compte prorata.
En droit:
I.
a)
Le code de procédure civile suisse est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment
aux affaires civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que
soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, publié
in
JT 2010 III 11, p. 19).
Aux
termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211. 02),
les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives.
b)
La présente procédure a été introduite par demande du 30 avril 2008, soit avant l'entrée
en vigueur du CPC. L'instance, ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise
du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11), n'est pas close à
ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente cause. Les dispositions
de la LOJV (loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979, dans sa teneur au
31
décembre 2010, RSV 173.01), sont également applicables.
II.
a)
A l’appui de ses conclusions reconventionnelles
en paiement de 810'000 fr., le défendeur prétend que la demanderesse aurait manqué à
son devoir d'information et que certains travaux objets du contrat du 17 avril 2007 auraient été
mal exécutés. Il réclame le remboursement des frais engendrés par la pose de drainages
supplémentaires et le remplacement des végétaux. Il fait également valoir que les
travaux auraient été surfacturés : il réclame une réduction de 10% et des
déductions à titre de compte prorata et d’assurance; enfin, il invoque la compensation
entre ses prétentions, d'un montant de 1'240'000 fr., et celles de la demanderesse.
La
demanderesse soutient que les travaux ont été correctement exécutés et que le devoir
d'information a été respecté.
b)
Il n’est pas contesté que le 17 avril 2007, le défendeur et la demanderesse ont conclu
un contrat d’entreprise, auquel ont été annexés plusieurs avenants.
Ce
contrat prévoit l’application de la norme SIA 118. Dans le domaine de la construction, les
conditions générales préparées par la Société suisse des ingénieurs
et architectes ont en pratique une importance considérable. A condition que le contrat les intègre,
tous les articles de ces règlements constituent des conditions générales applicables au
contrat, puisqu'ils en décrivent le contenu en détail. Les normes SIA n'ayant valeur ni de
loi, ni de coutume, ni de faits notoires, la cour ne peut les appliquer d'office. Ce sont des règles
de droit conventionnelles et il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les
prouver. A défaut, seules les dispositions légales sont applicables, sauf si le contenu de
la norme SIA ressort des constatations de l'expert ou que ce dernier s'y réfère pour la résolution
d'une question technique (CCiv 8 septembre 2010/121 c. II/f et les références citées;
ATF 118 II 295 c. 2, JT 1993 I 400; Tercier/Favre/Carron,
in
Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève, Bâle, Zurich, 2009, n. 4192).
En
l'espèce, le contenu de la norme SIA 118 n’a pas été formellement allégué
et l’expert ne s’y est pas référé, à l’exception de l’article
25, relatif au devoir d'avis de l'entrepreneur. L'article 25 du contrat, relatif à la procédure
de réception des travaux, résulte également de l'état de fait. Pour le surplus, les
dispositions du Code des obligations sont applicables.
c)
ca)
A
teneur de l'art. 368 CO, le maître dispose en matière de garantie des défauts de l'ouvrage
de trois droits formateurs: il peut exiger la résolution du contrat (al. 1), la diminution du prix
(al. 2 1ère hypothèse) ou la réfection de l'ouvrage (al. 2 2ème hypothèse).
L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence d'un défaut
de l'ouvrage (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4469 ss; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., Berne 2000, p. 444 [cité ci-après "Engel, Contrats"]). De surcroît,
le maître doit avoir respecté ses incombances de vérification de l'ouvrage et d'avis des
défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le défaut ne doit pas être imputable
à un fait du maître (art. 369 CO) et l'ouvrage ne doit pas avoir été accepté
par ce dernier (art. 370 CO).
Parallèlement
aux trois voies alternatives prévues par l’art. 368 CO, le maître est en droit de réclamer
à l’entrepreneur fautif des dommages-intérêts pour le préjudice patrimonial
consécutif au défaut qui n’est pas couvert par l’une des voies précitées
(TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010 c. 2.5, publié
in
SJ 2010 I 333; ATF 126 III 388 c. 10, rés.
in
JT 2002 I 215, SJ 2001 I 156; Tercier/Favre/Carron op. cit.,
nn.
4619 ss; Engel, Contrats, p. 452). À la différence des droits spécifiques du maître
de l’ouvrage qui sont alternatifs, la réparation du dommage peut être demandée en
sus (ATF 117 II 550 c. 4b/cc, JT 1993 I 136; Tercier/Favre/Carron, op. cit. et loc. cit.). Le but visé
par cette action ne consiste en effet pas à obtenir la correction de l’exécution du contrat,
mais bien plutôt à rétablir l’équilibre contractuel pour replacer le maître
dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu de défauts.
Cette action n’est qu’une forme particulière de celle contractuelle en dommages-intérêts
prévue par les art. 97 ss CO. Elle est donc soumise fondamentalement aux règles générales,
à l'exception des conditions spéciales d'exercice prescrites par les
art.
367 ss CO, notamment en ce qui concerne les incombances du maître et la prescription (Tercier/Favre/Carron,
op. cit., nn. 4620 et 4621).
Le
dommage doit trouver sa source dans le défaut de l'ouvrage, mais se développer en dehors de
ce dernier (Chaix, CR CO, 2
ème
éd., Bâle 2012, n. 57 ad art. 368 CO et les références citées). L'ouvrage est
entaché d'un défaut lorsqu'il ne possède pas les qualités convenues par les parties
ou auxquelles le maître pouvait s'attendre d'après les règles de la bonne foi. Toute divergence
entre ce que l'ouvrage livré est effectivement et ce qu'il devrait être constitue un défaut.
L'absence des qualités attendues constitue également un défaut, mais une diminution de
valeur est requise. Elle peut notamment consister en l'absence de propriétés nécessaires
à l'usage convenu (ATF 114 II 239, JT 1989 I 162; Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
nn.
4471 à 4473; Chaix, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 368 CO).
Le
droit du maître à la réparation du dommage consécutif au défaut suppose une
faute de l'entrepreneur (ATF 116 II 454 c. 2a, JT 1991 I 362; ATF 116 II 305 c. 2, JT 1991 I 173). Il
faut que le caractère défectueux de l'ouvrage puisse être reproché à l'entrepreneur
parce qu'il a agi soit intentionnellement, soit par négligence, en ne faisant pas preuve de la diligence
requise (Chaix, op. cit., n. 62 ad art. 368 CO). Cette faute est présumée et il appartient
à l'entrepreneur de s'en disculper (ATF 107 II 438, rés.
in
JT 1981 I 634; Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
n.
4630).
Le
dommage du maître de l'ouvrage peut consister en une perte éprouvée ou gain manqué.
La perte éprouvée (
damnum
emergens
) se définit comme la perte effective
subie par le débiteur, qui touche directement son patrimoine et qui peut résider soit dans
une diminution de l'actif, soit dans une augmentation du passif (Engel, Traité des obligations en
droit suisse, 2
ème
éd., Berne, 1997, p. 717 [cité ci-après "Engel, Traité"]). Le gain manqué
(
lucrum cessans
)
réside dans le gain dont le créancier s'est trouvé privé par la faute du débiteur,
soit parce qu'il aurait pu conclure d'autres contrats que celui finalement conclu avec le débiteur
(intérêt négatif), soit parce que l'inexécution ou la mauvaise exécution le
prive de certains profits qu'il aurait réalisés si le contrat avait été parfaitement
exécuté (intérêt positif) (Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française
par Benoît Carron, Zurich 1999, nn. 1869 ss).
cb)
Le défendeur remet en cause les conclusions de l'expert Yvan Menetrey selon lesquelles la demanderesse
a correctement exécutés les travaux qui lui ont été confiés. Il estime que les
conclusions de l'expertise reposent uniquement sur les suivis de séances de chantiers établis
par la demanderesse, pièces qui seraient irrecevables. Le défendeur reproche en outre à
l'expert ne pas avoir tenu compte des constatations de l'entreprise R.________SA.
En
vertu de l'art. 243 CPC-VD, le juge apprécie librement la valeur et la portée des expertises,
mais s'il statue contrairement aux conclusions de l'expert, il est tenu de donner dans son jugement les
motifs de sa conviction. Selon la jurisprudence, il ne saurait en outre, sans motifs déterminants,
substituer son appréciation à celle de l'expert (ATF 130 I 337 c. 5.4.2, JT 2005 I 95; Bosshard,
L'appréciation de l'expertise judiciaire par le juge,
in
RSPC 2007, pp. 321 ss,
spéc. p. 325,
et les références citées). Si les conclusions d’une expertise judiciaire paraissent
douteuses au juge sur des points essentiels, il doit nécessairement recueillir des preuves complémentaires
pour tenter de dissiper ses doutes, au besoin en ordonnant un complément d’expertise ou une
nouvelle expertise. En revanche, lorsque le juge estime une expertise concluante et en fait sien le résultat,
il n’y a grief d’appréciation arbitraire, sanctionné par le Tribunal fédéral,
que si l’expert n’a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires
ou si, de quelque façon, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents
et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement
pas les ignorer (Bosshard, op. cit., pp. 324 ss et les références citées).
Il
y a lieu de rappeler que l'expertise privée n'a pas valeur de preuve, mais constitue une simple
allégation d'une partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit
sans valeur. Elle peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant
apparaître les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires, la cour devant
cas échéant motiver son appréciation comme exposé ci-dessus.
En
l'espèce, complète et dûment étayée, l'expertise judiciaire établie par
Yvan Menetrey est parfaitement convaincan­te. L'expert judiciaire a eu à sa disposition l'ensemble
des pièces du dossier, a recueilli des informations auprès de diverses entreprises intervenues
sur le chantier, dont R.________SA, et a rencontré leur(s) représentant(s). Il a en outre répondu
aux remarques et questions formulées par les parties dans son complément d'expertise. Il n'existe
par conséquent aucune raison de s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire au profit des constations
de l'entreprise R.________SA.
cc)
En l’espèce, la demanderesse a livré l’ouvrage convenu, qui a été réceptionné
le 8 mars 2008. Aucun avis des défaut n’a été émis pour ces travaux. Puis,
le défendeur a commandé d’autres travaux à la demanderesse, notamment de drainage
dans le labyrinthe. Pour autant qu’on puisse comprendre la thèse du défendeur, celui-ci
prétend que des défauts affecteraient les travaux réceptionnés le 8 mars 2008, ainsi
que ceux effectués postérieurement.
Il
ressort toutefois des conclusions de l’expertise judiciaire que la demanderesse a effectué
l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés conformément aux règles
de l’art et que ces travaux ne sont pas affectés de défauts. Certes, il est constant
que des résurgences d’eau sont apparues, qui ont entraîné des travaux de drainage
supplémentaires ainsi que la plantations de nouveaux arbres. Il n’est cependant pas établi
que ces résurgences sont des défauts des ouvrages livrés.
Au
demeurant, même si tel était le cas, ces prétendus défauts ne seraient pas imputables
à une faute de la demanderesse. En effet, celle-ci prouve avoir avisé immédiatement, et
ce à maintes reprises, le représentant du maître de l’ouvrage de la problématique
liée aux résurgences d’eau. L’expertise enseigne également que la demanderesse
a régulièrement averti la direction des travaux de l’apparition d’eau, dès
le mois d’août 2007, puis au cours de l’année 2008, et de ses conséquences
possibles sur les travaux. D’après l’expert, l’eau provenait très certainement
de la zone de la fontaine centrale, située en amont, et avait son origine dans un arrosage automatique
trop abondant. Or, il est prouvé que la demanderesse n’était pas responsable de cet arrosage.
En outre, toujours selon l’expert, la demanderesse a respecté les plans, les données
et les instructions de la direction des travaux pour l’exécution des travaux de drainage.
Dans ces conditions, les prétentions reconventionnelles et/ou compensatoires du défendeur reposant
sur la garantie des défauts de l’ouvrage livré par la demanderesse ne sont pas fondées
et ne peuvent qu’être rejetées.
d)
S'agissant du montant réclamé par le défendeur à titre de rabais sur la facture finale,
l'expert a affirmé que les coûts pratiqués par la demanderesse étaient de 30% inférieurs
aux prix recommandés par l'Association des Pépiniéristes Suisses. Aucun rabais ne doit
dès lors être accordé en raison de prix prétendument trop élevés.
Il ne résulte pas
non plus de l’expertise qu’un rabais devrait être accordé au défendeur pour
les retenues opérées en raison de la police d’assurance travaux ou du compte prorata.
e)
En définitive, au vu de ce qui précède, les conclusions reconventionnelles prises par
le défendeur doivent être intégralement rejetées.
III.
a)
La demanderesse réclame le paiement de factures relatives à des travaux qui ne sont pas couverts
par le contrat du 17 avril 2007. Il s'agit des neuf factures suivantes, portant sur des travaux d'entretien
et d'arrosage, de complément de plantation et de drainage :
-
Facture 701509 du 29 février 2008, portant sur des travaux d'arrosage pour la période du 24
mai 2007 au 25 février 2008, d'un montant de 49'268 fr. 50, taxes comprises;
-
Facture 701510 du 29 février 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 4
juin 2007 au 15 février 2008, d'un montant de 100'552 fr. 60, taxes comprises;
-
Facture 806145.1 du 6 juin 2008, portant sur un complément de plantation dans le secteur du paddock,
d'un montant de
139'277 fr. 45, taxes comprises;
-
Facture 806145.2 du 6 juin 2008, portant sur un complément de plantation dans le secteur du labyrinthe,
d'un montant de
44'821 fr. 85, taxes comprises;
-
Facture 808229 du 6 août 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 2 juin
au 5 août 2008, d'un montant de
100'419
fr. 40, taxes comprises;
-
Facture 808230 du 6 août 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 29 février
au 30 mai 2008, d'un montant de 129'049 fr. 65, taxes comprises;
-
Facture 808276 du 21 août 2008, portant sur des travaux d'entretien pour la période du 6 au
15 août 2008, d'un montant de 5'652 fr. 25, taxes comprises;
-
Facture 809295 du 9 septembre 2008, portant sur le nouveau drainage du labyrinthe, d'un montant de 4'835
fr. 85, taxes comprises;
-
Facture 809317 du 29 septembre 2008, portant sur la construction d'un réseau de drainage sous le
labyrinthe et la remise en état des plantations, d'un montant de 84'391 fr. 85, taxes comprises.
Le défendeur fait
valoir que les factures n° 701509, 701510, 808229, 808230, 808276, 806145.1 et 806145.2, concernant
l’entretien et l’arrosage du jardin, ne seraient pas dues dès lors qu’elles n’ont
pas fait l’objet d’un accord écrit ni même de bons d'exécution dûment
signés par le défendeur, comme l’exigerait
l’article
4.11 des conditions générales régissant la relation contractuelle le liant à la demanderesse.
Il conteste en outre les conclusions de l'expert à propos de leur quotité.
S’agissant
des factures n° 809317 et 809295, le défendeur admet le devis y relatif, la confirmation de
commande du 4 août 2008 et l'exécution des travaux concernés, mais prétend que celle-ci
serait défectueuse
,
n'ayant
pas permis de résoudre les problèmes de résurgences d'eau. Il soutient également
que la demanderesse aurait manqué à son devoir d’information.
b)
Les travaux de drainage et de complément de plantation relèvent manifestement d'un contrat
d'entreprise. S'agissant des travaux d'entretien et d'arrosage, il résulte des factures y relatives
qu'ils ont été effectués sur une certaine durée. Ils relèvent donc d'un contrat
d'entretien (ou de maintenance) (ATF 130 III 458 c. 3 et 4, SJ 2005 I 49; Tercier/Favre/Carron, op. cit.,
n. 4256; Morand, Le contrat de maintenance en droit suisse, thèse, Fribourg, 2007, nn. 172 et 173).
Le
contrat d'entretien (ou de maintenance) est celui par lequel le mainteneur s'engage, pour une durée
déterminée ou indéterminée, à effectuer contre rémunération les opérations
matérielles en vue du maintien en bon état de fonctionnement ou d'usage un objet mobilier ou
immobilier et à procéder aux travaux de réparation nécessaires, par des interventions
périodiques ou sur demande (Morand, op. cit., n. 34).
S'agissant
du contrat d'entreprise, ses points objectivement essentiels comprennent la désignation des parties,
une détermination suffisante de l'ouvrage ainsi que le principe de la rémunération. Il
n'est en revanche pas nécessaire que les parties conviennent du prix ou de la manière de le
calculer, puisque l'art. 374 CO contient à cet égard une règle supplétive. En l'absence
d'accord sur ces points et sur ceux subjectivement essentiels, aucun contrat d'entreprise n'est conclu
(Tercier/Favre/Carron, ibidem; Gauch/Carron, op. cit., nn. 380-381). Selon l'art. 374 CO, si le
prix n’a pas été fixé entre les parties, il doit être déterminé d’après
la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur. Le critère déterminant est
celui des coûts effectifs qu’un entrepreneur diligent aurait engagés pour une exécution
soignée de l’ouvrage. Autrement dit, seuls les coûts nécessaires à cette exécution
sont pris en compte. Il appartient à l’entrepreneur de déterminer le montant des coûts
effectifs, donc également de démontrer la nécessité des frais engagés (TF 4A_183/2010
du 27 mai 2010 c. 3.2 et les références citées; Chaix, op. cit., n. 9, 10 et 15 ad art.
374 CO).
La conclusion de ces deux
types de contrats (entreprise et entretien) et leur validité sont régies par les principes
généraux du droit des contrats (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 333 et 4324; Engel, Contrats,
p. 735; Gauch/Carron, op. cit., n. 379; Morand, op. cit., n. 280). Le contrat est parfait lorsque les
parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté
(art. 1. al. 1 CO) sur tous les points essentiels (
art.
2 al. 1 CO
). La conclusion du contrat n'est
subordonnée à l'observation d'une forme particulière que si une disposition spéciale
de la loi le prévoit (
art.
11 al. 1 CO
) ou si les parties en sont convenues
(
art.
16 al. 1 CO
). Lorsqu'aucune forme particulière
n'est prescrite, la manifestation de volonté peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO).
Tant
pour déterminer si un contrat a été conclu (TF 4C.19/2007 du
15
mars 2007 c. 2.2.2;
ATF
127 III 444 c. 1b, rés.
in
JT 2002 I 213, SJ 2002 I 149; ATF123
III 35 c. 2b, JT 1997 I 322; TF
4C.70/2003
du 6 juin 2003 c. 3.2, publié
in
SJ
2004 I 257
) que pour l'interpréter, le
juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties,
sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit
par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (
art.
18 al. 1 CO
;
ATF
132 III 268
c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés.
in
SJ 2006 359; ATF 131
III 606 c. 4.1 et les
références citées, rés.
in
JT 2006 I 126). La recherche de la volonté
réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (
ATF
131 III 606 c. 4.1, rés.
in
JT 2006 I 126; ATF 125
III 305 c. 2b, JT 2000 I 635).
Si
la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés
intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la
théorie de la confiance; il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait
être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite
objective;
ATF
132 III 268 c. 2.3.2
,
JT
2006 I 564, rés.
in
SJ 2006 359; ATF 131
III 606 consid. 4.1 et
les références citées, rés.
in
JT 2006 I 126). Le principe de la confiance permet
ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même
s'il ne correspond pas à sa volonté intime (
ATF
130 III 417 c. 3.2, rés.
in
JT 2004 I 268,
SJ 2004 I 533; ATF 129
III 118 c. 2.5, rés.
in
JT 2003 I 144). L'application du principe de la
confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme,
peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu
de la manifestation de volonté et sur les circonstances, qui relèvent du fait et sont donc
arrêtées souverainement par la cour cantonale (
ATF
132 III 268 c. 2.3.2, JT 2006 I 564, rés. in SJ 2006 359; ATF 131
III 606 c. 4.1, rés.
in
JT 2006 I 126; ATF 130 III 417 c. 3.2, rés.
in
JT 2004 I 268,
SJ 2004 I 533; ATF 129 III
118 c. 2.5, rés.
in
JT
2003 I 144). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné
la manifestation de volonté (
ATF
131 III 377 c. 4.2.1, JT 2005 I 612, SJ 2005 I 409; ATF 128
III 265
c. 3a, JT 2003 I 113; ATF 125 III
305 c. 2b, JT 2000 I 635).
c)
En l'espèce, les témoins entendus en cours d'instance ont confirmé la commande des travaux
supplémentaires suivants, en sus de ceux découlant du contrat du 17 avril 2007 :
-
des travaux de drainage
dans la zone du labyrinthe;
-
des travaux de plantations
de buis, notamment dans la zone du paddock
-
des travaux d'aménagement
relatifs à la suppression d'un chemin;
-
des travaux d'entretien.
S'agissant
en particulier des travaux de drainage, un devis et une confirmation de commande ont été émis
les 30 juillet et 4 août 2008, et les travaux effectués entre le 18 juillet et le 5 août
2008. Le défendeur ne conteste pas cette commande et son exécution.
L'échange
de courriers ayant pris place entre les 18 septembre et
7
octobre 2008 fait état de négociations entre les parties concernant le paiement du solde des
factures litigieuses, à hauteur de 563'269 fr. 40. Ce montant correspond au total des neuf factures
litigieuses, sous déduction de deux acomptes versés par le défendeur, de 75'000 fr. le
26 juin 2008 et de 20'000 fr. le 18 juillet 2008. Le défendeur attendait que la demanderesse procède
au changement de certains végétaux avant de verser le solde. La demanderesse a dans un premier
temps accepté de procéder au remplacement de certains arbres, en précisant que c'était
à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, moyennent le paiement immédiat
du solde de 563'269 fr. 40. Puis, par courrier du 29 septembre 2008, elle a accepté de procéder
à ces plantations moyennent le paiement immédiat de
200'000
fr., le solde étant versé à la fin du mois d'octobre 2008. Le défendeur a procédé,
comme convenu, au versement de 200'000 fr. en date du 2 octobre 2008, en sus des deux versements précités
de 75'000 fr. et 20'000 fr., et n'a, à aucun moment, remis en cause les factures litigieuses et
les commandes y relatives. Il a uniquement utilisé les factures en souffrance comme levier afin
d'obtenir le remplacement de végétaux aux frais de la demanderesse. L'accord intervenu pour
l'exécution des travaux n'a jamais été remis en question.
Il
résulte ainsi des déclarations des témoins entendus à ce sujet et de l'échange
de courriers précité, que le défendeur et la demanderesse ont conclu un accord pour l'exécution
de travaux en sus de ceux prévus par le contrat du 17 avril 2007, qui ont fait l'objet des neuf
factures litigieuses. Contrairement à ce que soutient le défendeur, la forme écrite n'était
pas nécessaire pour la conclusion de ce contrat. En effet, les conditions générales invoquées
par le défendeur sont relatives au contrat du 17 avril 2007 et il ne résulte pas des éléments
ci-dessus que la volonté des parties était de soumettre l'accord relatif aux travaux supplémentaires
à la forme écrite. Au demeurant, on relèvera que l'article 4.11 des conditions générales
n'a pas été allégué et ne résulte pas de l'état de fait ci-dessus, les
parties ne pouvant ainsi en déduire aucun droit.
Dans
un courrier du 7 octobre 2008, le défendeur a certes invoqué une mauvaise compréhension
de la langue française et le fait que les arbres de remplacement proposés par la demanderesse
n'avaient pas la bonne taille pour prétendre revenir sur l'accord intervenu à propos du versement
du solde des neuf factures litigieuses. En agissant de la sorte, il fait manifestement preuve de mauvaise
foi, dès lors qu'il avait à sa disposition deux interprètes et supportait en tout état
de cause seul les risques de la traduction (Schmidlin, CR CO, n. 13 à 17 ad art. 23-24 CO). De plus,
l'expert a affirmé que les arbres refusés par le défendeur, qu'il a pu voir à la
pépinière de la demanderesse, étaient correctement dimensionnés. A supposer que le
défendeur ait tenté, par sa lettre du 7 octobre 2008, d'invalider l'accord intervenu entre
les parties sur l'exécution de travaux supplémentaires, et ce pour erreur essentielle, il faudrait
en conclure que l'existence d'une telle erreur n'est pas établie (cf. art. 23 et 24 al. 2 CO). Le
défendeur demeure donc obligé par l'accord intervenu.
Les
factures litigieuses ont été examinées par l'expert commis en cours d'instance. Les factures
n° 809317 et 809295, relatives aux travaux supplémentaires de drainage, correspondent aux prestations
effectuées et sont justifiées. Il résulte également de l'expertise que les montants
réclamés selon les factures n° 806145.1 et 806145.2, portant sur les plantations supplémentaires,
correspondent aux prestations effectuées et sont justifiés. De même, après avoir
vérifié les factures
n° 701509,
701510, 808229, 808230 et 808276, l'expert a déclaré que leur montant était exact et que
l'ensemble des travaux effectués par la demanderesse sur la propriété du [...] correspondaient
à ce que le défendeur avait commandé et étaient conformes aux règles de l'art.
Au
vu de l'ensemble de ces éléments, l'accord conclu pour l'exécution des travaux relatifs
aux neuf factures litigieuses est établi, et l'expert a confirmé que les montants facturés
correspondent aux prestations commandées et exécutées. Ces factures sont par conséquent
dues à la demanderesse.
d)
Le défendeur soutient que la demanderesse aurait exécuté les travaux supplémentaires
de drainage de manière défectueuse. L'on peut sur ce point se référer au chiffre
II/c/cc ci-dessus, qui expose les constatations de l'expert à ce sujet. Comme déjà dit,
il résulte de l'expertise que la demanderesse a respecté les plans, les données et les
instructions données par la direction des travaux et que les drainages réalisés n'ont
souffert d'aucun défaut. Il résulte également de ce considérant que la demanderesse,
tout au long du chantier, signalait immédiatement les problèmes à la direction des travaux.
Elle n'a ainsi pas manqué à son devoir d'information, ni commis de faute, contrairement à
ce que soutient le défendeur.
En
définitive, les neuf factures litigieuses, à hauteur de 658'269 fr. 40, sont dues par le défendeur.
Les trois versements d'ores et déjà effectués, d'un montant total de 295'000 fr., doivent
toutefois être déduits, ce qui n'est au demeurant pas contesté par la demanderesse. L'on
doit également tenir compte de la réduction opérée par la demanderesse lors de l'audience
préliminaire, à concurrence de
1'366
fr. 60, pour tenir compte d'un trop perçu. Le montant dû par le défendeur à la demanderesse
s'élève ainsi à 361'902 fr. 80 (658'269 fr. 40 – 295'000 – 1'366 fr. 60 =
361'902 fr. 80).
IV.
La demanderesse a conclu à l'allocation d'un
intérêt à 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2008.
Selon
l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt
moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt
conventionnel. En principe, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation
du créancier (art. 102
al. 1 CO). Acte
soumis à réception, l'interpellation produit effet dès qu'elle parvient dans la sphère
juridique du débiteur ou de son représentant. Sont notamment des interpellations le commandement
de payer et l'action judiciaire en paiement, de même que la requête d'inscription provisoire
d'une hypothèque légale (Engel, Traité, pp. 685 et 686; Spahr, L'intérêt moratoire,
conséquence de la demeure, publié
in
RVJ 1990 p. 351, spéc. p. 356).
En
l'occurrence, la requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles en inscription provisoire
d'une hypothèque légale déposée par la demanderesse le 27 octobre 2008 a été
reçue au plus tôt par le défendeur ou son représentant le 28 octobre 2008. Les intérêts
courent par conséquent dès le lendemain 29 octobre 2008.
En
définitive, le défendeur doit être condamné à payer à la demanderesse un
montant de 361'902 fr. 80 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 octobre 2008.
V.
La demanderesse a encore conclu à ce qu'il
lui soit donné acte que la garantie bancaire constituée auprès de la banque [...] pourra
être encaissée par ses soins à concurrence des montants dont les défendeurs seraient
condamnés à lui payer.
Le
document émis par la banque [...] expose que la libération de la garantie pourra intervenir
notamment sur présentation d'un jugement définitif et exécutoire condamnant les deux défendeurs
à payer une somme à la demanderesse. La banque a en outre limité son engagement dans le
temps : il est valable jusqu'à l'échéance d'un délai d'une année après
la fin de la procédure opposant les parties ou jusqu'à la décision définitive et
exécutoire libérant les défendeurs, mais s'éteindra au plus tard le 3 février
2019.
La
garantie émise lie la demanderesse et les défendeurs à la banque émettrice. La cour
de céans ne peut ainsi pas se prononcer sur ce rapport juridique alors que la banque [...] n'est
pas partie à la présente procédure. Cela amènerait en outre la Cour civile à
se prononcer sur la réalisation de conditions postérieures à la reddition du présent
jugement, et qui sont au surplus censées être vérifiées par la banque.
De
surcroît, cette conclusion est purement constatatoire. La recevabilité d'une telle conclusion
suppose l'existence d'un intérêt juridique actuel à la constatation, laquelle fait défaut
lorsqu'il est possible d'intenter une action condamnatoire (TF 4C.431/2004 du 2 mars 2005 c. 3.1; ATF
123 III 362 c. 1c; ATF 96 II 129 c. 2, JT 1971 I 263; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001,
nn. 133 ss). La demanderesse dispose d'une telle action en l'espèce et ne fait valoir aucun intérêt
digne de protection à une constatation immédiate.
Au
vu de ces éléments, la conclusion II de la demanderesse doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
VI.
Selon l'art. 92 al. 1 CPC-VD, des dépens
sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Ceux-ci comprennent principalement les
frais de justice payés par la partie, les honoraires et les déboursés de son avocat (art.
91 let. a et
c CPC-VD). Les frais de justice
englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires (art. 90 al. 1 CPC-VD);
art. 2 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, applicable
par renvoi de l'art. 99
al. 1 TFJC, tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Les honoraires et les déboursés
d'avocat sont fixés selon les art. 2 al. 1 ch. 2, 3, 5, 19, 20 et 25, 4 al. 2, 7, et 8 aTAV (tarif
du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens, applicable par renvoi de l'art.
26 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile, RSV 270.11.6]). A l'issue
d'un litige, le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès. La partie qui a triomphé
sur le principe ou sur les principales questions litigieuses a droit à la totalité des dépens
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD).
En
l'espèce, les conclusions reconventionnelles du défendeur en paiement de 810'000 fr. ont été
rejetées, de même que ses prétentions compensatoires à hauteur de 1'240'000 fr.;
quant à la demanderesse, elle se voit allouer l'intégralité des conclusions qu'elle a
prises contre le défendeur, s'élevant à 361'902 fr. 80. La convention de mesures provisionnelles
conclue par les parties et ratifiée par le juge instructeur pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
renvoie, s'agissant des frais et dépens, au sort de la procédure au fond. La demanderesse a
donc droit à de pleins dépens de la part du défendeur. La conclusion I en paiement prise
par la demanderesse est dirigée contre le défendeur uniquement et seul celui-ci est condamné
au paiement du montant de 361'902 fr. 80. C'est également lui qui a pris des conclusions reconventionnelles,
et non la défenderesse. Il convient d'arrêter les dépens dus par le défendeur à
70'178 fr. 50, savoir :
a)
40'000
fr.
à
titre de participation aux honoraires du conseil de la demanderesse;
b)
2'000
fr.
pour
les débours de celui‑ci;
c)
28'178
fr.
50
en
remboursement du coupon de justice de la demanderesse.
La
conclusion II de la demande, en tant qu'elle concerne la défenderesse, est rejetée dans la
mesure de sa recevabilité. Toutefois, D.________ y est mentionnée uniquement parce que son
nom figure sur la garantie bancaire; elle n'a pris aucune conclusion en son nom dans la réponse,
ni dans la duplique. Formellement, les écritures ont été déposées aux noms des
deux défendeurs, mais matériellement, la défenderesse n'a pas procédé. Elle
n'a donc pas droit à des dépens (art. 92 al. 1 CPC-VD).
Par
ces motifs,
la
Cour civile,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le défendeur E.________ doit payer à la demanderesse N.________SA la somme de 361'902 fr. 80
(trois cent soixante-et-un mille neuf cent deux francs et huitante centimes) plus intérêt à
5% l'an dès le 29 octobre 2008.
II.
Les frais de justice sont arrêtés à 28'178 fr. 50 (vingt-huit mille cent septante-huit
francs et cinquante centimes) pour la demanderesse et à 42'577 fr. 50 (quarante-deux mille cinq
cent septante-sept francs et cinquante centimes) pour le défendeur.
III.
Le défendeur versera à la demanderesse le montant de 70'178 fr. 50 (septante mille cent septante-huit
francs et cinquante centimes) à titre de dépens.
IV.
Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.
Le
président :              La greffière
:
P.
Muller              C. Berger
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le
3 décembre 2012, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies,
aux conseils des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente
jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel
un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel
doit être jointe au dossier.
La greffière :
C. Berger