vd_findinfo · HC / 2012 / 268 · 2012-03-05 · fr

CONTRAT D'ENTREPRISE, DÉFAUT DE LA CHOSE, RÉSILIATION IMMÉDIATE, PROLONGATION DU DÉLAI, DROIT TRANSITOIRE, DOMMAGES-INTÉRÊTS, DÉLAI RAISONNABLE, DÉCISION DE RENVOI | 107 al. 2 CO, 108 ch. 1 CO, 366 al. 2 CO, 107 al. 2 LTF, 405 al. 1 CPC (CH)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 05.03.2012 HC / 2012 / 268

TRIBUNAL
CANTONAL
PT08.004180-120040
25/I
CHAMBRE
DES RECOURS
________________________________
Arrêt du
5 mars 2012
_________________
Présidence
de               M.
Colombini
,
président
Juges
:              MM.
Giroud et Creux
Greffier
:              M.
Elsig
*****
Art.
107 al. 2, 108 ch. 1, 366 al. 2 CO; 107 al. 2 LTF; 405 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté
par
Z.________
,
à Moiry, défendeur, contre le jugement rendu le 30 novembre 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
A.
et B.K.________
, à Prévonloup, demandeurs.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
En fait :
A.
Par jugement du 30 novembre 2009, dont la motivation a été envoyée le 15 juillet 2010
pour notification, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur
Z.________ est le débiteur des demandeurs A. et B.K.________, solidairement entre eux, des sommes
de 69'098 fr. 65 avec intérêts à 5% l'an dès le 7 mars 2008 et de 30'900 fr. 35 avec
intérêts à 5% l'an depuis le 20 mars 2009 (I), arrêté les frais de justice à
11'664 fr. 45 pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'725 fr. pour le défendeur
(II), et alloué aux demandeurs des dépens par 20'464 fr. 45 (III).
La Chambre des recours fait sien dans son entier, sous réserve du point développé au considérant
3 ci-dessous, l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont
il ressort notamment ce qui suit :
Les demandeurs A. et B.K.________ sont propriétaires du bâtiment ECA [...] à Prévonloup.
Le défendeur Z.________ allègue être au bénéfice d'une formation de peintre
en bâtiment et avoir une longue expérience professionnelle dans la domaine de la construction.
Divers témoins ont déclaré avoir travaillé à plusieurs reprises avec lui et
n'avoir pas rencontré de problèmes sur ses chantiers.
Le 28 février 2005, les demandeurs ont signé un contrat d'adjudication de travaux avec le défendeur
pour un prix estimé à 200'000 fr., plus 3'000 fr. (montant remplacé à la main par
6'000 fr.) de frais d'architecte, 2'000 fr. de fenêtres de salle de bain, 3'000 fr. de fenêtre
du salon et 800 fr. pour chaque fenêtre dans toute la maison.
Le 3 mai 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs un devis pour les travaux en cause de
257'200 francs. Les demandeurs ont refusé de signer ce devis.
Le 2 août 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs une première demande d'acompte
d'un montant de 70'000 fr., honorée par ceux-ci.
Par courrier du 26 octobre 2005, le défendeur a adressé aux demandeurs une demande d'acompte
de 70'000 fr. et les a informés qu'il y aurait un dépassement suite à des travaux non
compris dans le devis.
Le 9 janvier 2006, il leur a adressé une facture intermédiaire faisant état d'un total
de travaux de 216'554 fr., comprenant des travaux hors devis de 40'841 fr., et laissant apparaître
un solde non couvert de 76'554 francs
Par courrier du 11 janvier 2006, les demandeurs ont écrit au défendeur notamment ce qui suit
:
"(…)
Suite à votre facture intermédiaire, nous vous rappelons que nous vous avons signé une
adjudication des travaux pour la rénovation de notre maison pour un montant de 213’000 Frs.
Pour les travaux correspondant au montant ci-dessus, nous vous avons déjà versé 2 acomptes
de 70’000 Frs, soit un total de 140’000 Frs. En plus de ces deux acomptes, nous avons reçu
et payé les factures des fournisseurs suivants, devisé dans la rénovation.
Cuisine rez + Cuisine étage : 40‘000 Frs
Salle de bain rez + Salle de bain étage: 30’000 Frs
Introduction du gaz par Cosvagaz: 3'000 Frs
Pour notre rénovation, nous avons donc déjà payé un total de 213’000 Frs équivalent
à celui de l’adjudication des travaux.
Votre facture intermédiaire dépasse le montant de l’adjudication des travaux et ne sera
donc pas payée.
Tous travaux supérieurs au montant de l’adjudication des travaux devront être devisé
et, bien entendu, accepté par écrit par Mme et M. A. et B.K.________.
De plus, votre facture intermédiaire n’est pas recevable sans justificatifs. Nous exigeons
que vous nous transmettiez les originaux de toutes les factures des fournisseurs. Nous pourrons ainsi
les faire viser par un architecte, qui jugera aussi de la qualité des travaux effectués. Vu
que celle-ci laisse à désirer comme, par exemple, les plafonds qui se fissurent déjà.
Concernant les travaux « hors devis », ils ne sont pas recevables pour les raisons citées
plus haut. De plus, il ne comporte que des abus comme : fourniture et pose machine à laver qui ont
été payées par nous; les fenêtres des cuisines qui sont sur les plans mis à
l’enquête donc comprises dans le devis et en plus sont mal posées; démolition ancien
bûcher et porte fenêtre au rez qui sont aussi sur les plans; fourniture et pose de carrelage
wc le carrelage provient des restes de la cuisine et surface fait 1 mètre carré; façade
extérieur déjà comprise dans les travaux devisés; nous nous arrêtons là,
il en va de même pour les autres points.
Nous tenons encore a vous signaler que vos ouvriers ont dégradé les meubles de salle de bain
au rez et à l’étage, ces meubles étaient muni d’une protection qu’ils
ont enlevée pour on ne sait quelle raison.
(…)"
Par courrier du 20 janvier 2006, le défendeur s'est déterminé sur les points développés
dans le courrier des demandeurs, indiquant notamment que les fenêtres mal posées pouvaient
être réglées, que son absence était due par le fait qu'il attendait les appareils
et, s'agissant des fissures aux plafonds, qu'il convenait d'attendre que le tassement soit fini pour
effectuer les retouches. Il a déclaré être à leur disposition pour fixer un rendez-vous
à leur convenance.
Le 6 février 2006, le défendeur a adressé aux demandeurs une facture intermédiaire,
dont il ressort des travaux facturés pour un montant de 183'344 fr., dont 35'808 fr. de travaux
supplémentaires hors devis, et un solde de 43'344 francs.
Le 8 février 2006, les demandeurs ont mis un terme avec effet immédiat au contrat d'entreprise
en raison notamment, mais non exclusivement, des innombrables défauts affectant les prestations
du défendeur, qu'il n'apparaissait pas pouvoir gérer efficacement. Ils lui ont également
interdit l'accès au chantier et imparti un délai d'une semaine pour l'envoi de divers documents,
dont la facture finale.
Le 9 février 2006 un constat privé avec photographies a été établi. Les défauts
suivants ont été relevés.
-
Extérieur : la chenaux de l'écurie n'aboutit pas dans celle de la dépendance; le cadre
de la porte vitrée n'est pas fini; les moulures des fenêtres ne sont pas faites; les parties
cimentées se fissurent; le support du mur est inapproprié; la porte du salon au rez n'a pas
de joint en bas et pas de tablette, a été montée de l'intérieur et comporte un trou
dans l'angle entraînant des infiltrations d'eau au salon; une fenêtre de la cuisine ne comporte
pas de joint entre elle et la tablette; Une autre ne comporte ni joint ni tablette.
-
Grange : trous dans le mur de séparation pas remplis; amenée d'eau et écoulement
pour la machine à laver de l'étage pas finis.
- Rez, grande chambre : dégâts occasionnés au parquet lors de l'installation de chauffage,
réparation laissant à désirer; rénovation du parquet laisse à désirer (mastic
brun sur parquet clair); peinture des fenêtres uniquement effectuée à l'intérieur;
fissures de la peinture sur l'angle des plinthes et sur la porte; peinture des plinthes laissant à
désirer; crépi fissuré et plafond mal posé.
-
Rez, petite chambre : dégâts occasionnés au parquet lors de l'installation de chauffage;
fissure de la peinture à l'angle des plinthes; finition de la plinthe laissant à désirer;
pas de peinture sous la banquette de la fenêtre; qualité de la peinture de la fenêtre
laissant à désirer; fissure au plafond; plafond mal posé; fissure sur les portes.
-
Rez, petit WC : problème d'étanchéité avec le joint de la cuvette; pose des plinthes
en catelles dans l'angle laissant à désirer; pas de joints ni de grilles; manque de crépi
au dessus de la porte; peinture fissurée sur la porte.
-
Rez, couloir : fissure le long du plafond et défaut (tache) sur celui-ci.
-
Rez, cuisine : joints de plinthes en catelles en partie manquants; joints de catelles trop larges; manque
de crépi autour de la prise; finition en bordure de catelle et bordure de celle-ci laisse à
désirer; plafond fissuré; ciment des joints sur les plinthes pas nettoyés; pose de catelles
sur la marche laisse à désirer; couleur des joints différente entre le sol et la marche;
fenêtre pas encastrée dans le mur; tache d'humidité au dessus de la fenêtre; crépi
sur le meuble de cuisine; plus de crochets pour fermer les volets; peinture des fenêtres laisse
à désirer (pas poncé, pas mastiqué, peinture sur les parties métalliques); plafond
mal posé; crépi fendu au bord de la porte; cadre de fenêtre pas fini; le sol de la cuisine
n'est pas au même niveau que celui du salon.
-
Rez, salon : pose du plancher laisse à désirer; absence du cache à l'accès technique
du chauffage; crépi fissuré autour des poutres; fenêtre pas encastrée; pas de finition
sur le cadre; plinthes ne touchant pas le parquet; pas de finition autour de l'embouchure du chauffage,
embouchure pas fermée; espace entre la poutre et le mur; pas de cache sur les fers des poutres.
-
Rez, salle de bain : porte mal posée et pas finie; manque de finition autour de la porte; manque
de peinture, de mastic et de joint; pose de la grille dans la douche laisse à désirer; fissure
du carrelage (notamment dans les angles); plinthes pas finies et ne touchant pas le parquet; fissures
au plafond; peinture du cadre de la porte laisse à désirer; finition des plafonds laisse à
désirer; fissure au plafond; WC trop bas.
-
Etage : crépi mal fini dans les bords; fissure sur la porte.
-
Etage, petite chambre : peinture du cadre de porte laisse à désirer; fissure de la peinture
sur le cadre de porte.
-
Etage, petit WC : crépi laisse à désirer.
-
Etage, grande chambre : plafond pas fini; peinture du cadre de la porte et pose des plinthes laissent
à désirer; dégâts au parquet; pas de peinture sous le bois de la fenêtre.
-
Etage, petite chambre : dégât au parquet; fissure au plafond.
-
Etage, cuisine : ancien tuyau d'eau pas enlevé; joints des plinthes de catelles manquent; finition
des plinthes pas achevée; fenêtre posée à l'intérieur; peinture des fenêtres
laisse à désirer; plafond fissuré; plinthe empêchant la porte de se fermer.
-
Etage, salon; espace entre les poutres; fers apparents; pas de cache sur l'accès technique du chauffage;
embouchure du chauffage sans finition; finition en bordure des poutres laisse à désirer; fenêtre
posée à l'intérieur; pose des plinthes laisse à désirer; peinture du cadre de
la porte laisse à désirer; peinture sur les fers de la porte; peinture de la porte laisse à
désirer; pas de joint à la porte; extérieur de la porte pas fini.
-
Etage, salle de bain : finition en bordure des catelles laisse à désirer; fissures au plafond;
support de la douche pas posé; fissures dans les angles et le long des catelles; finition en bordure
de mur laisse à désirer; finition des plinthes laisse à désirer; poil de brosse incrusté;
pose du joint laisse à désirer; absence des accessoires de WC; carrelage mal posé; robinetterie
posée de travers; finition au bord des catelles laisse à désirer; crépi mal fait;
plafond fissuré.
-
Combles : sortie du canal de fumée pour les poêles sans issue; accès au-dessus du salon
sans porte.
Sur requête des demandeurs du 15 mars 2006, le Juge de paix des districts de Payerne, d'Avenches
et de Moudon a ordonné le 18 mai 2006 une expertise hors procès. L'expert a rendu son rapport
le 31 août 2006 constatant, en se référant au constat susmentionné, des défauts
et travaux inachevés, et estimant les coûts des travaux de correction nécessaires à
75'000 francs. L'expert a constaté que le défendeur ne répondait pas avec précision
aux questions posées, se défaussait sur des tiers ou des sous-traitants. Se prétendant
entrepreneur, il n'avait amené aucune copie de diplôme. A la question relative au plan d'exécution,
il a répondu qu'il était tous les jours sur le chantier, mais ne tenait aucun procès-verbal.
A la question relative aux qualifications des ouvriers, il a déclaré prendre "ceux qu'il
trouvait." Au sujet des directives sur les déchets de chantier, il a déclaré avoir
donné l'ordre de ne brûler que le bois, alors que cela est interdit. Confronté à
un défaut incontestable et interrogé sur les moyens pour le réparer, il déclare qu'il
viendra "finir". Le défendeur a en outre donné une impression générale
défavorable à l'expert en arrivant en retard aux rendez-vous, en interrompant plusieurs fois
l'entretien pour répondre à des appels téléphoniques sur son téléphone
portable et en manifestant un certain empressement à mettre fin à l'entretien. L'expert a fait
le lien entre le dilettantisme du défendeur et la conduite fautive de l'ouvrage. En ce qui concerne
les prestations du défendeur en tant qu'entrepreneur général, l'expert a constaté
que celui-ci n'avait pas agi avec le professionnalisme et le sérieux exigé par la nature de
l'ouvrage. Il en était découlé des erreurs de conception, de planification et de coordination,
de choix et de mise en œuvre des matériaux, impliquant à leur tour des réalisations
non-conformes aux règles de l'art. L'expert a constaté des défauts majeurs appelant une
correction dans des délais rapides consistant dans des fissures du sol des salles d'eau, dans l'absence
de renvoi d'eau et d'étanchéité des fenêtres et dans les "appuis plancher dans
murs béton cellulaire". Il a relevé que le cumul des défauts majeurs et mineurs atteignait
une proportion rarement égalée, le niveau professionnel, les standards d'exécution et
les fournitures de matériaux oscillant en général entre minimaliste et inadmissible. L'expert
fait état en outre de délais oraux non respectés.
Après la fin de la procédure d'expertise hors procès, les demandeurs ont mandaté
l'expert pour diriger les travaux de finitions pour des honoraires s'élevant à 11'000 francs.
Le 5 février 2008, A. et B.K.________ ont déposé une demande adressée au Tribunal
civil de l'arrondissement de La Côte. Ils ont conclu, avec dépens, à ce que Z.________
est leur débiteur, solidairement entre eux, de la somme de 69'098 fr. 65 avec intérêt
à 5% l'an dès le 5 février 2008. Le défendeur a répondu le 6 juin 2008 et a
conclu, avec dépens, au rejet de la demande.
Le 18 juillet 2008, les demandeurs ont déposé leurs déterminations. Par décision
du 24 décembre 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a ordonné une expertise
judiciaire. Le second expert a rendu son rapport le 5 mars 2009. Ce rapport constate que, comparativement
aux prix 2005, pour un standard moyen d'environ 600 fr./m3 neuf, les prix du défendeur de respectivement
395 fr./m3 neuf selon le contrat d'adjudication et de 480 fr./m3 neuf selon le devis du 3 mai 2005 étaient
relativement bas. En ce qui concerne les travaux, le rapport constate que les structures porteuses étaient
conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur et que les autres travaux effectués
par le défendeur comprenaient de nombreuses lacunes, dont plusieurs assez graves, en particulier
en matière d'isolation thermique, de peinture des anciennes fenêtres et de mise en place de
nouvelles fenêtres, dont les verres isolants étaient défectueux.
Les demandeurs ont, par requête du 19 mars 2009, augmenté leurs conclusions à la suite
de la communication du rapport d'expertise judiciaire. Ils ont conclu à ce que le défendeur
est leur débiteur, solidairement entre eux, de la somme de 99'999 fr., avec intérêt
à 5% l'an dès le 5 février 2008 sur la somme de 69'098 fr. 65 et avec intérêt
à 5% l'an dès le 19 mars 2009 pour le solde.
En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions de l'art. 366 al. 2 CO (Code
des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) étaient réalisées, les demandeurs étant
ainsi en droit de mettre un terme immédiatement au contrat d'entreprise. Ils ont également
estimé que l'obligation de faire du défendeur s'était transformée en une obligation
de payer les frais d'exécution par substitution et estimé que les montants de 69'098 fr. 65
et 30'900 fr. 35 étaient justifiés.
B.
Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme
en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises et, subsidiairement, à son annulation.
Les intimés A. et B.K.________ ont conclu, avec dépens, au rejet du recours.
Par arrêt du 13 avril 2011, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis le recours (I),
réformé le jugement en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées et que
des dépens, par 12'525 fr., sont alloués au défendeur (II), fixé les frais de justice
du recourant à 1'299 fr. (III), alloué à celui-ci des dépens, par 3'199 fr. (IV)
et déclaré l'arrêt motivé exécutoire (V).
En droit, la Chambre des recours a relevé que les demandeurs n'avaient d'aucune manière invité
le défendeur à corriger voire supprimer d'éventuels défauts ni ne lui avaient imparti
un quelconque délai à cet effet, sauf dans un courrier du 11 janvier 2006 dans lequel ils se
plaignaient principalement de la facturation des travaux et du dépassement de devis et où ils
avaient fait valoir que la qualité des travaux laissait à désirer en citant comme exemple
des fissures au plafond et des dégradations à certains meubles, proposant une rencontre. Elle
a considéré que les conditions de l'art. 108 ch. 1 CO n'étaient pas réalisées,
les demandeurs n'ayant pas établi que le défendeur se serait montré incapable de remédier
aux défauts constatés ni que la fixation d'un délai aurait été intolérable
pour eux. Les demandeurs avaient versé deux acomptes entre août et octobre 2005. Ils étaient
prêts au début de l'année 2006 à rencontrer le défendeur. Quant au constat produit
par les demandeurs, il n'a pas été pris en compte, car établi unilatéralement à
une date indéterminée en tous cas postérieure à la résiliation du contrat et
jugé sans pertinence pour juger de la question de la nécessité de la fixation d'un délai
au défendeur.
C.
Par arrêt du 21 décembre 2011, la Ire
Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours des demandeurs, annulé
l'arrêt de la Chambre des recours et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle
décision. En droit, elle a relevé que les acomptes avaient été versés le 1
er
juillet et le 17 août 2005, et non pour l'un d'eux le 26 octobre 2005. Elle a considéré
que les malfaçons accumulées et les erreurs de gestion devaient être prises en considération
pour apprécier si l'entrepreneur, au moment où le maître de l'ouvrage envisageait de résilier
le contrat, semblait apte à exécuter les travaux dans un délai convenable et que l'attitude
des demandeurs ne constituait pas un abus de droit.
D.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2012,
le recourant a confirmé, avec dépens, les conclusions de son recours.
Dans leurs déterminations du 31 janvier 2012, les intimés ont confirmé leurs conclusions
en rejet du recours.
En droit
:
1.
Le Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois le jugement attaqué est antérieur à cette date de sorte que le
recours est régi par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après
: CPC-VD) (art. 405 al. 1 CPC-VD), quand bien même l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral
a été rendu en 2011 (TF 4A_641/2011 du 27 janvier 2012 c. 2.2; CREC I 21 septembre 2011/245).
2.
La LTF ne connaît pas de disposition équivalente
à l'art. 66 al. 1 OJ (loi d'organisation judiciaire, abrogée avec effet au 1er janvier 2007),
qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision
sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure
toutefois valable sous le nouveau droit (art. 107 al. 2 LTF; Message du Conseil fédéral, FF
2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; TF 51_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3; TF 4A_138/2007 du
19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition
limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été
déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral (cf. ATF 133 III 201 c.
4.2; ATF 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités). La juridiction cantonale n'est libre de sa
décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi
ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement
à cet arrêt (cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66, p. 598).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que d'éventuels dommages-intérêts
ne pouvaient être alloués aux demandeurs qu'en application des art. 97 al. 1, 107 al. 2 et
108 ch. 1 CO et qu'il convenait de déterminer si, lors de la résiliation du contrat, le défendeur
était de façon certaine, objectivement et réellement, incapable d'éliminer les défauts
de l'ouvrage dans un délai convenable, les manquements du défendeur devant être pris en
considération dans l'examen de cette question. La cour de céans est liée par ces considérations.
3.
Saisie d'un recours en réforme contre un
jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la
cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits
nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus
ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452
al. 1 ter CPC-VD).
Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration
des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement
juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux
preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété
au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement retient que le défendeur a réclamé deux
acomptes de 70'000 fr. chacun les 2 août et 26 octobre 2005, que les demandeurs ont versés.
Il ressort des annexes au rapport du deuxième expert, que ces acomptes ont été versés
les 1
er
juillet et 17 août 2005. L'état de fait du jugement doit en conséquence être rectifié
sur ce point. Pour le surplus, l'état de fait est conforme aux pièces du dossier et aux autres
preuves administrées. Il a été complété sur la base du dossier.
4.
a)
Le recourant fait valoir qu'il n'a jamais déclaré
qu'il n'exécuterait pas les travaux de correction des défauts, que, dans leur courrier du 11
janvier 2006, les intimés ne remettent pas en cause ses compétences techniques et que ceux-ci
n'ont, avant la résiliation, fait valoir aucun défaut. Il soutient que le second expert a constaté
que les structures porteuses étaient conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur,
que les défauts figurant dans le constat de février 2006 pouvaient être aisément
corrigés et qu'il ne ressortait pas de ce constat ni des deux expertises que d'un point de vue technique
il était de façon certaine, objectivement et réellement incapable d'éliminer les
défauts de l'ouvrage dans un délai convenable. Il relève qu'il a accepté d'effectuer
les travaux en cause pour un prix relativement bas.
Les intimés font valoir qu'il ressort du constat du 9 février 2005 qu'aucun des travaux commandés
n'avait été effectué correctement, élément confirmé par les expertises,
le premier expert faisant le lien entre le dilettantisme du recourant et l'exécution fautive de
l'ouvrage. Ils exposent que le recourant a été absent du chantier du 15 décembre 2005
au 8 février 2006. Ils déduisent de ces éléments que le recourant n'était pas
à même de remédier aux nombreux défauts dans un délai convenable.
b)
Selon
l'art. 366 al. 2 CO, lorsqu'il est possible de prévoir avec certitude pendant le cours des travaux,
que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage sera exécuté d'une façon défectueuse
ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur un
délai convenable pour parer à ces éventualités en l'avisant que, s'il ne s'exécute
pas dans le délai fixé, les réparations ou la continuation des travaux seront confiés
à un tiers, aux frais et aux risques de l'entrepreneur.
La jurisprudence a précisé que lorsque les conditions de cette disposition étaient réalisées,
le maître bénéficiait du droit à l'exécution par substitution mais également
des facultés offertes par l'art. 107 al. 2 CO, soit actionner en dommages-intérêts pour
cause de retard, ou, par une déclaration immédiate, renoncer à ce droit et réclamer
des dommages intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat (ATF 126
III 230 c. 7a/bb).
L'art. 108 ch. 1 CO, applicable par analogie au délai prévu à l'art. 366 al. 2 CO (Gauch,
Der Werkvertrag, 5
ème
éd., 2011, n° 892a p. 365) précise que la fixation d'un délai n'est pas nécessaire
lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet.
Le principal cas d'application de l'art. 108 ch. 1 CO réside dans le refus de l'entrepreneur de
fournir sa prestation. Elle s'applique également lorsque la fixation d'un délai supplémentaire
à l'entrepreneur serait intolérable pour le maître, compte tenu du comportement adopté
jusque-là par l'entrepreneur. A titre d'exemple, la doctrine cite le cas où l'entrepreneur
n'a pas remédié à des défauts portant atteinte à des droits absolus du maître,
telle sa sécurité voire son intégrité, cela malgré les délais précédemment
fixés à cet effet par ce dernier. Dans une situation de ce genre, on peut admettre que l'urgence
de la suppression du défaut est telle qu'il se justifie de ne pas imposer au maître de l'ouvrage
la fixation d'un délai (Koller, Berner Kommentar, 1998, n. 274 et 281 ad art. 366 CO, pp. 272-273;
Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n° 885, p. 262). La doctrine auquel se réfère
le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi (c. 4) mentionne également le cas où
l'entrepreneur se révèle d'emblée incapable d'éliminer le défaut (Chaix, Commentaire
romand, 2003, n. 34 ad art. 366 CO, p. 1897; Gauch, loc. cit.).
Le créancier qui entend faire application de l'art. 108 CO supporte le fardeau de la preuve (art.
8 CC), qui comporte un certain degré d'incertitude. Il en résulte une insécurité
que le créancier ne peut souvent éviter qu'en prenant néanmoins la précaution de
fixer préalablement un délai de grâce de durée convenable conformément à
l'art. 107 al. 1 CO. En dehors des cas de l'annonce faite par le débiteur de manière claire
et définitive qu'il ne peut ou ne veut pas s'exécuter et du retard pris par ce dernier dans
une mesure telle que l'exécution de son obligation ne pourrait intervenir dans le délai convenable
de l'art. 107 al. 1 CO, l'appréciation du juge de l'attitude du débiteur donne lieu à
un pronostic rétrospectif qui n'est pas exempt d'aléas pour le créancier. En cas de doute
sur l'attitude du débiteur et lorsque l'état de fait des deux autres hypothèses prévues
à l'art. 108 ch. 2 et 3 CO n'est pas réalisé, il est judicieux de fixer un délai
supplémentaire de durée convenable (Thévenoz, Commentaire romand, 2003, nn. 1-5 ad art.
108 CO, pp. 642-643). A cet égard, la Ire Cour de droit civil a dans son arrêt de renvoi (c.
5) précisé que la fixation d'un délai selon les art. 107 al. 1 CO ou 366 al. 2 CO correspondait
au régime légal et ordinaire de l'exécution des obligations et que même si l'entrepreneur
exécute l'ouvrage de manière incorrecte, il ne doit normalement pas s'attendre à une rupture
du contrat ni à une exécution par substitution, aussi longtemps qu'il n'a pas reçu de
sommation. La résiliation abrupte sans sommation, si elle est prévue par les art. 107 al. 2
CO et 108 CO, notamment dans le cas envisagé par l'art. 108 al. 1 CO, constitue un procédé
dérogatoire qui ne saurait être admis à la légère sauf à dénaturer
le régime ordinaire.
c)
En
l'espèce, la liste des défauts établie le 9 février 2006 atteste certes d'une exécution
particulièrement négligente de la part du recourant, mais ne met pas à elle seule en évidence
de graves défauts nécessitant de gros travaux de réfection. A défaut d'une demande
antérieure de correction qui serait resté vaine, on ne saurait déduire de cette liste
que le recourant était incapable d'y remédier dans un délai convenable.
Le premier expert a fait état de l'indigence professionnelle du recourant et établi un lien
entre son dilettantisme et la conduite fautive de l'ouvrage, relevant que, dès le stade du projet,
il n'avait pas agi avec le professionnalisme et le sérieux exigé par la nature de l'ouvrage
et que le niveau professionnel, les standards d'exécution, les fournitures de matériaux par
le recourant oscillaient en général entre "minimaliste" et "inadmissible".
Quant au second expert, il a constaté de nombreuses lacunes, dont plusieurs assez graves, en particulier
en matière d'isolation thermique, de peinture des anciennes fenêtres et de mise en place des
nouvelles fenêtres, dont les verres isolants étaient défectueux. Il relève cependant
que les structures porteuses sont conformes aux règles de l'art et aux normes en vigueur.
Force est de constater cependant que, faute d'allégation des intimés sur ce point, les experts
ne se sont pas prononcés sur la question de savoir si l'entrepreneur était de façon certaine,
objectivement et réellement incapable d'éliminer les défauts de l'ouvrage dans un délai
convenable. On ne saurait déduire cet élément de fait de manière indirecte du seul
dilettantisme et du manque de professionnalisme du recourant ni des lacunes dans son travail relevées
par les experts, cela d'autant moins que les intimés eux-mêmes ne l'ont jamais invoqué
avant la résiliation avec effet immédiat, indiquant au contraire qu'ils étaient prêts
à rencontrer le recourant au mois de janvier 2006. Les structures porteuses étaient conformes
aux règles de l'art et aux normes en vigueur et l'exécution oscillait entre l'inadmissible
et le minimaliste. Il apparaît donc que le recourant était apte à fournir des prestations
"minimalistes", donc à tout le moins à la limite de l'acceptable. Le premier expert
fait état de délais oraux non respectés. Il ne précise toutefois pas si cette constatation
se fonde uniquement sur les déclarations des intimés ou si ce point a été admis par
le recourant. Faute de mention de ces délais non respectés dans les courriers des intimés,
il y a lieu de considérer que ceux-ci n'ont pas été établis, de même que l'absence
alléguée du recourant sur le chantier du 15 décembre 2005 au 8 février 2006. Dans
ces circonstances, la fixation d'un délai de grâce apparaissait nécessaire : on peut attendre
d'une personne dilettante, mais dont il n'est pas établi qu'elle serait incapable de remédier
aux défauts, qu'elle donne suite à cette sommation. Les conditions de l'art. 108 ch. 1 CO ne
sont ainsi pas réalisées et les intimés ne sauraient en conséquence exiger du recourant
le paiement de dommages intérêts pour inexécution.
Le recours doit en conséquence être admis.
5.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à
des dépens de première instance, fixés à 12'525 francs (art. 91 et 92 CPC-VD)
6.
En conclusion, le recours doit être admis
et le jugement réformé en ce sens que les conclusions des demandeurs sont rejetées, des
dépens de première instance, par 12'525 fr., étant alloués au défendeur.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'299 fr. (art. 232 aTFJC
[tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]).
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés
à 3'299 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin
1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).
Par
ces motifs,
la
Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Le recours est admis.
II.
Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif comme il suit :
I.
Dit que les conclusions des demandeurs A. et B.K.________ à l'encontre du défendeur Z.________
sont rejetées.
III.
Dit que les demandeurs A. et B.K.________, solidairement entre eux, doivent verser au défendeur
Z.________ la somme de 12'525 fr. (douze mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de dépens.
Le jugement est confirmé
pour le surplus.
III.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1'299 fr. (mille deux
cent nonante-neuf francs).
IV.
Les intimés A. et B.K.________, solidairement entre eux, doivent verser au recourant Z.________
la somme de 3'999 fr. (trois mille neuf cent nonante-neuf francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V.
L'arrêt motivé est exécutoire.
Le
président :               Le greffier
:
Du
5 mars 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Me Marc Cheseaux (pour Z.________),
‑
Me Laurent Trivelli (pour A. et B.K.________).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 99'998 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal
fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral –
RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF.
Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit
du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève
une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant
le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑
Tribunal d'arrondissement de La Côte.
Le greffier :