vd_findinfo · Jug / 2013 / 13 · 2013-04-17 · fr

CONTRAT D'ENTREPRISE GÉNÉRALE, MANDAT, NORME SIA, ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS{EN GÉNÉRAL} | 363 CO, 398 al. 2 CO, 42 al. 2 CO, 97 CO

Vaud Tribunal cantonal Cour civile 17.04.2013 Jug / 2013 / 13

TRIBUNAL
CANTONAL
CO05.015181
4/2013/SNR
COUR
CIVILE
_________________
Audience
de jugement du 17 avril 2013
_______________________________
Présidence
de               M. HACK, président
Juges
:              Mmes Carlsson et Rouleau
Greffier
:              Mme Boryszewski
*****
Cause
pendante entre :
X.________
(Me P. Rytz)
et
D.________
Q.________
SA
anciennement
R.________
SA
(Me D. Bettems)
(Me D. Gilliéron)
-
Du même jour –
Délibérant immédiatement à huis clos, la Cour civile considère :
Remarques liminaires
:
T.________, architecte et associé du défendeur depuis 2001, a été entendu en qualité
de témoin dans la présente cause. Compte tenu de ses liens professionnels avec le défendeur
et du fait qu'il a admis avoir eu connaissance de la procédure, son témoignage ne sera retenu
que pour autant que ses dires sont corroborés par d'autres preuves figurant au dossier.
[...], ingénieur conseil, a également été entendu en tant que témoin. Ayant
déclaré avoir été mandaté par la demanderesse afin notamment de remettre en
état les installations techniques de la villa et de la piscine et avoir eu connaissance de la procédure,
son témoignage ne sera retenu que dans la mesure où d'autres éléments du dossier
confirment ses dires.
Enfin, lors de son audition, V.________, analyste financière, a affirmé s'occuper des questions
administratives de la famille de la demanderesse depuis 1991 et avoir eu connaissance de la procédure.
Son témoignage ne sera, là encore, retenu que dans la mesure exposée ci-dessus.
En fait:
1.
La demanderesse X.________ est propriétaire
des parcelles nos [...], [...], [...] et [...], sises sur la commune de [...] et formant un ensemble
d'un seul tenant.
Le défendeur D.________ est architecte ETS-UTS (Ecole technique supérieure) et exploite un
bureau d'architecture à [...]. Il était le représentant de la demanderesse vis-à-vis
de l'entreprise F.________, de la défenderesse et d'A.________ SA qui ont travaillé sur les
parcelles de la demanderesse.
La défenderesse Q.________ SA, anciennement R.________ SA, est une société ayant son siège
à [...] qui, avant de changer de nom, avait pour but l'achat, la vente, la construction et la transformation
de tous immeubles locatifs ou industriels en Suisse, l'installation de chauffages centraux, la conduite
et l'entretien de chauffages, tôlerie, fumisterie, l'étude et l'exécution de tous travaux
techniques ou d'architecture s'y rapportant.
2.
Le 4 juin 1996, la demanderesse a acquis les parcelles nos [...] et [...], sises chemin de [...] et [...]
à [...]. Elle a entrepris d'y faire construire respectivement une villa de deux logements avec une
piscine non couverte et un garage et une villa et son annexe avec une piscine et un garage. Entre les
mois d'octobre et décembre 1996, le défendeur D.________ a établi plusieurs plans à
l'intention de la demanderesse pour la construction de la villa sur la parcelle n° [...]. Le 15
octobre 1996, un permis de construire a été octroyé à la demanderesse pour la parcelle
n° [...]; il mentionne que l'auteur du projet est le défendeur. Le 4 novembre 1996, les
travaux de construction des deux villas ont débuté. Le 8 novembre suivant, la demanderesse
et le défendeur, en sa qualité de représentant, ont signé deux contrats avec l'entreprise
F.________, tous deux rédigés par le défendeur. Leur contenu est le suivant :
"(…)
C O N T R A T D' E N T R E
P R I S E
Ouvrage
:               Construction d'une villa
A [...]
sur
parcelle n° [...]
pour
Monsieur et Madame [...]
ENTRE
Madame
X.________
, propriétaire, représentée
par l'architecte
D.________
,
[...] [...], désignée ci-après, brièvement, par
"maître"
,
d'une part
ET
L'entreprise
F.________
,
électricité, Chemin [...] [...], [...] [...], désignée ci-après, brièvement
par
"l'entrepreneur"
,
d'autre part
Il
est passé le contrat suivant :
I.
ART. OBJET DU CONTRAT
Le
maître adjuge à l'entrepreneur, qui accepte, pour la construction désignée ci-dessus
:
Les
travaux d'installations électriques, selon votre devis du 4 octobre 1996, TVA incluse, et aux conditions
suivantes : rabais d'adjudication + frais prorata cumulatifs de 14,5 %.
L'architecte
fait expressément toutes réserves pour des modifications ou suppressions qui porteraient, aussi
bien sur la qualité, la quantité, ainsi que sur le choix des matériaux et installations.
Dans ce cas, un avenant au devis ou devis complémentaire doit faire suite à la demande formulée
par la propriétaire et la DT.
1)
L'entreprise a l'obligation
de se couvrir entièrement vis-à-vis de ses fournisseurs et sous-traitants pour obtenir, en
temps voulu, sans retarder l'avancement du chantier, toutes les matières, les matériaux, tant
bruts que préfabriqués.
2)
L'entreprise s'engage
à exécuter et à fournir un travail de première qualité, soit dans la matière,
le matériau,  l'exécution, la pose et dans l'espèce prévue à la soumission.
Toute modification n'interviendra que sur ordre de l'architecte et de l'ingénieur.
3)
Aucune plus-value quelconque
pour frais et indemnités de déplacement aux ouvriers ne sera accordée.
4)
La soumission annexée
au présent contrat en fait partie intégrante et a la même valeur juridique que si elle
était textuellement transcrite ici. Les modifications survenues à ce jour, ainsi que les conditions
de rabais et frais sont celles mentionnées sur la dite soumission.
5)
La direction, d'entente
avec le maître de l'œuvre, se réserve le droit de modifier en tout ou partie, supprimer
ou ajouter à la manière et à l'espèce prévues dans les articles de la soumission,
sans que cela puisse donner lieu à une revendication quelconque de la part de l'entrepreneur.
6)
Afin de respecter la coordination
et le programme d'avancement du chantier, l'entrepreneur s'engage à maintenir sur place le nombre
d'hommes nécessaires. Tout empêchement ou tout retard dû à une cause étrangère
à la bonne volonté de l'entrepreneur devra être signalé par écrit à la
direction.
II.
ART. ASSURANCES
L'entrepreneur
déclare que sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers pour les dommages causés
aux personnes ou aux biens est couverte par des prestations d'assurance de Fr. 2'000'000.- au minimum.
III.
ART. MESURES DE PROTECTION ET DE PREVOYANCE
L'employeur,
respectivement l'entrepreneur, reste responsable de la sécurité de son personnel, et sous-traitants,
conformément à l'art. 82 LAA, et prendra toutes les mesures quant à sa sécurité,
sa santé et quant à la sauvegarde des biens des tiers.
La
direction fait également état des "Mesures de protection et de prévoyance, chiffre
4.3, article 4.31 à 4.36, y compris". Sont également applicables les normes générales
de la SIA (norme n° 118) pour tous les cas qui ne sont pas spécifiés dans les conditions
ci-dessus énumérées.
IV.
ART. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les
paiements se feront de la manière suivante :
90
%               en cours d'exécution,
sur présentation d'un état de situation
10
%               à la terminaison
des travaux, réception de ceux-ci effectuée et approbation de la facture, remise à l'architecte
en 2 exemplaires à la fin des travaux ou sur requête de la DT.
En
cas de paiement comptant convenu
contractuellement,
une garantie bancaire ou d'assurance correspondant au 10 % du montant global des travaux devra accompagner
ladite facture.
Elle
prendra fin un an plus tard dès la date de la réception des travaux, toutes retouches exécutées
à satisfaction du maître.
-----
100
%
=====
annexes
:
-
Cahier de charges générales
-
Extrait normes SIA 118
Mesures de protection et de prévoyance
Le présent
contrat est établi, en deux exemplaires, à [...]
le 8 novembre 1996
Pour approbation
:
Le maître d'œuvre
L'architecte
L'entrepreneur
Signature
Signature
Signature"
Le second contrat est identique au précédent,
si ce n'est qu'il porte sur la parcelle "n° [...] pour Madame X.________", et qu'il se
fonde sur un devis du 26 octobre 1996.
Ces deux contrats font référence à
la norme SIA 118. Conformément à cette norme, le maître d'ouvrage bénéficie,
pour les défauts, d'un délai de prescription de cinq ans. Il peut en outre signaler les défauts
éventuels en tout temps à partir du jour de la réception de l'ouvrage ou de chaque partie
de l'ouvrage.
Le 13 août 1998, la mère de la demanderesse, P.________, a acquis la parcelle n° [...],
sise sur la commune de [...].
3.
La piscine construite sur la parcelle n°
[...] était dans un premier temps une piscine extérieure, chauffée et non couverte. A
la fin de l'été 1999, la demanderesse a exprimé le désir de la couvrir. Elle souhaitait
une enveloppe lumineuse et fine. Le défendeur a alors pris contact avec A.________ SA, spécialisée
dans ce genre d'ouvrage. Cette société fournit et pose des verrières sur des espaces d'habitation
et des piscines. La couverture de la piscine nécessitait également la pose d'une ventilation
mécanique.
Accompagnée de T.________, collaborateur du défendeur, et de Z.________, la demanderesse a
visité une verrière de grande dimension qu'A.________ SA avait réalisée à [...].
Cet ouvrage correspondait exactement à ce qu'elle souhaitait. Le défendeur a dès lors
planifié l'aspect architectural de l'ouvrage en collaboration avec A.________ SA. Les études
ont porté sur les éléments constitutifs de la véranda construite à [...].
Pour réaliser les installations techniques liées à la couverture de la piscine, soit l'électricité,
le chauffage et la ventilation, le défendeur s'est adressé à deux entreprises, soit la
défenderesse et l'entreprise F.________, lesquelles avaient participé à la réalisation
des villas. Ces deux entreprises ont été chargées de recueillir les informations techniques,
puis de concevoir l'ouvrage dans leurs domaines respectifs.
Lors d'une séance au mois de septembre 1999, le défendeur a communiqué à la défenderesse
les souhaits de la demanderesse. Le 30 septembre suivant, la défenderesse a établi un "questionnaire
particulier pour autorisation spéciale" destiné au Département des travaux publics
du canton de Vaud, afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour la réalisation de l'installation
souhaitée par la demanderesse. Ce document précise au chapitre II, section II, ad art. 42,
que cela concerne une installation de ventilation à air pulsé avec extraction d'air. Il ne
mentionne en revanche aucune installation de climatisation. Il n'a jamais été question de réaliser
une telle installation.
Le 8 octobre 1999, la défenderesse s'est chargée, dans un mémoire descriptif adressé
au défendeur, de dimensionner le chauffage, la ventilation et la régulation, ceci après
avoir pris connaissance, d'une part, du projet établi par le défendeur avec le concours d'A.________
SA et, d'autre part, des souhaits de la demanderesse. Ce mémoire a le contenu suivant :
"(…)
PROJET
COUVERTURE PISCINE
CHEMIN
[...] - [...]
INSTALLATION
CHAUFFAGE ET VENTILATION
MEMOIRE
DESCRIPTIF
1.
SITUATION
ACTUELLE
Il
s’agit d’une parcelle située ch. [...] à [...], sur laquelle une villa de standing
a été construite entre 1996 et 1998.
Dans
le même temps, une piscine extérieure a été réalisée, chauffée par
l’une ou l’autre des PAC installées dans la villa (une PAC
Air-eau
,
une PAC
Sol-Eau
pouvant fonctionner simultanément ou séparément).
2.
SITUATION
PROJETEE
Le
souhait du maître d’ouvrage est de disposer d’une piscine couverte, utilisable toute
l’année (expérience faite de l’utilisation saisonnière habituelle)
Le
projet consiste dès lors à recouvrir la piscine existante et ses abords immédiats d’une
structure en verre isolant de haute qualité thermique avec menuiserie aluminium à profils étanches.
Ladite
structure sera posée sur une base en maçonnerie isolée.
Un
“tunnel d’accès” sera réalisé entre le sous-sol de la villa et la structure
ci-dessus. Les parois maçonnées seront isolées.
La
piscine et la partie intérieure du dallage de pourtour seront conservées en l’état.
La piscine est déjà équipée d’une couverture isolante (type rideau électrique).
3.
INSTALLATIONS
TECHNIQUES
Chauffage
(voir schéma de principe)
Le
chauffage du local sera assuré en intégralité par traitement d’air.
La
production de chaleur sera réalisée par une nouvelle PAC
Sol-Eau
d’une puissance thermique de 20 kW, marque SAPAC, type SAHARA 90 réversible (voir fiche technique
jointe).
La
source de chaleur sera constituée par 2 sondes terrestres de 150 mm.
La
chaleur sera restituée au monobloc de traitement d’air par l’intermédiaire de 2
batteries, l’une de préchauffage (8 kW) et l’autre de post chauffage (12 kW). Température
de fonctionnement 50/40. Coefficient de performance (Bow 50) 3,2.
L’eau
froide nécessaire à la déshumidification sera produite soit par récupération
sur le circuit évaporateur en condition chauffage, soit par inversion du cycle, de la PAC.
L’eau
de la piscine continuera à être réchauffée par les pompes à chaleur de la villa,
avec l’adjonction d’un échangeur de récupération sur le circuit condenseur
de la nouvelle pompe à chaleur (lorsque celle-ci produit du froid pour la déshumidification
ou le rafraîchissement).
Ventilation
(voir schéma de principe)
Le
traitement d’air sera assuré par un monobloc comportant un récupérateur à plaques
(rendement 69 % sur air extérieur) et de 3 batteries, 1 de préchauffage, 1 de refroidissement
(déshumidification), 1 de post chauffage.
L’air
traité sera pulsé sur le pourtour de la construction, devant les vitrages par l’intermédiaire
de gaines isolées.
La
reprise sera réalisée en 1 ou 2 points dans la partie haute de la construction.
La
ventilation naturelle sera privilégiée par la motorisation d’ouvrants en partie basse
et haute de la construction.
Régulation
L’ensemble
des réglages sera assuré par un automate programmable relié par bus et par modem à
notre système de télégestion intégrale.
La
commande de la motorisation des ouvrants sera également assurée par l’automate ci-dessus.
Fait
à Genève, le 8 octobre 1999
"
Ce document ayant emporté l'agrément de la demanderesse, l'établissement d'un devis a
été demandé.
La demanderesse a initialement exigé un système qui soit le plus simple possible, avec un interrupteur
commandant une phase d'utilisation et une phase d'inoccupation. Une installation prévoyant deux
réglages possibles, à savoir le premier réglage piscine "inoccupée" et
le second piscine "utilisée" lui a été proposée. La proposition de la défenderesse
était qu'en mode "piscine inoccupée", la température de l'eau et celle de l'air
étaient maintenues à 26° C. Dans la seconde hypothèse, à savoir la piscine utilisée,
la température de l'eau était maintenue à 26° C, alors que la température de
l'air passait 28° C. Un tel mode de fonctionnement avait ainsi l'avantage d'un emploi simple, soit
deux positions A/inoccupé, B/utilisé. Toutes les installations techniques, qu'il s'agisse du
chauffage, de la ventilation, des ouvrants en toiture ou du mouvement des stores, devaient être
programmées en fonction de ces deux phases, été comme hiver.
La défenderesse s'est chargée de cette étude et a calculé et dimensionné les
installations de chauffage, pompe à chaleur et ventilation. Elle a également établi les
documents techniques nécessaires à la mise à l'enquête.
Diverses variantes ont été soumises à la demanderesse, dont des échantillons pour
les verres de façade. La demanderesse a refusé des verres protégeant l'intérieur
de la véranda de la chaleur extérieure au motif qu'ils altéraient la couleur de la végétation
extérieure et a exigé des verres totalement transparents. Elle a toutefois écarté,
pour des raisons de coût, la solution des verres incolores chauffants. Ces verres auraient permis
de réduire la déperdition de chaleur. Son attention a toutefois été clairement attirée
sur les conséquences de sa décision. Il n'est pas établi que le défendeur aurait
averti la demanderesse que les matériaux utilisés pour l'enveloppe de la piscine, notamment
les montants des vitrages et les profils de toitures, n'auraient pas été appropriés pour
une telle utilisation, qu'ils provoqueraient de la condensation et qu'ils offriraient une protection
solaire insuffisante.
Quant aux stores, A.________ SA a proposé à la demanderesse des stores intérieurs de toiture
et de façade. La demanderesse a renoncé à la livraison de ces derniers. Le défendeur
lui a également proposé, pour les parties verticales, deux variantes de stores destinés
à diminuer la chaleur sur les surfaces, soit des volets roulants à lames légères
d'aluminium inclinables et des stores en tissu Vertiscreen. La demanderesse a refusé les deux solutions.
Il a été convenu que la question pourrait être rediscutée après le premier été
en fonction des constatations faites. Pour permettre la réalisation ultérieure de l'une ou
l'autre de ces solutions, le défendeur a fait renforcer le berceau et tirer les câbles électriques
nécessaires.
Le 1
er
novembre 1999, les installations électriques des villas ont été vérifiées par
un inspecteur de la [...]. Cette inspection n'a pas donné lieu à des remarques particulières.
Le 11 février 2000, A.________ SA a adressé un devis forfaitaire au défendeur d'un montant
de 830'000 fr. pour la construction, la fourniture et la pose d'une couverture de la piscine propriété
de la demanderesse, et dont le contenu est le suivant :
"(…)
DEVIS
FORFAITAIRE
Pour
la construction, la fourniture et la pose d'une couverture de piscine de style classique en profilé
"XF", sur la propriété de Mme X.________
VARIANTE
C
DESCRIPTIF
Structure
aluminium haut de gamme à rupture de pont thermique XF
Structure
de la toiture: chevrons tubulaires/moulurés à rupture de pont thermique
Finition:
Thermolaquage (possibilité de bicolore)
Couleur
de base: Ral mat – Blanc 9001 – Noir 9011 – Vert 6012 – Bleu 5008
Garnissage
de toiture: vitrages isolants trempés feuilletés "HM 44"
Garnissage
de façades: vitrages isolants " Silverstar-Selekt"
Garnissage
parties basses de portes: panneaux sandwichs isolés
COMPOSITION
L'ensemble
des façades et de la toiture sont en profils aluminium extra-fin (
32 mm
)
à rupture de pont thermique
L'assemblage
des châssis est entièrement soudé, meulé et brossé avant laquage.
La
visserie est en acier inoxydable
Les
ouvrants sont munis de deux joints néoprène.
DIMENSIONS
profondeur
16017 mm
largeur
9544 mm
hauteur
totale               5550 mm
surface
totale intérieure
134.00 m2
Ces
dimensions sont approximatives et seront vérifiées sur place, avant exécution
Les
façades comprennent
couverture piscine
(…)
accès sous-sol
(…)
accès douche et
cuisinette
(…)
La
toiture comprend
couverture piscine
(…)
accès sous-sol
(…)
accès douche et
cuisinette
(…)
Revêtement
des façades
°
Type de vitrage :
Silverstar
Selekt
4/8/4
valeur
K :               1.1 – avec argon
+ krypton-
transmission
lumineuse               72%
valeur
énergétique directe
37%
valeur
énergétique totale (G)
41%
renvoi
de chaleur               59%
°
Posés entre joints néoprène et silicone
°
Intercalaires thermolaqués
Revêtement
de la toiture
°
Heat Mirror HM 44
5/8/8/4/4
valeur K :               0.85 –
avec krypton-
transmission lumineuse
39%
valeur énergétique directe
19%
valeur énergétique totale (G)
24%
renvoi de chaleur               76%
Protection contre UV               99.5%
Suppression de l'effet de bord (intercalaire isolé)
°
Posés entre joint
néoprène
Revêtement
des parties basses de portes
°
Panneaux sandwichs (soit
2 tôles aluminium de 1,5 mm et une isolation en mousse de polyuréthane de 20 mm), valeur K;1.2
Revêtement
des parties basses de châssis
36               Panneaux sandwichs
(soit 1 tôle aluminium de 1,5 mm, pliée et soudée et une isolation en mousse polyuréthane
de 30 mm; 1 tôle aluminium plane pourtour avec liste en bois dur), valeur K: 0.85
Décors
(…)
PRIX
FORFAITAIRE
Fourniture
et pose (yc moyens de levage et manutention)
Fr 788'451
TVA
7.5%              Fr   59'134
t o t a l               Fr 847'585
arrêté
exceptionnellement à, TTC
Fr 830'000
OPTIONS
A.               Thermolaquage mat ou
brillant selon palette RAL
Fr 38'412
attention
délai supplémentaire de 2 à 3 semaines
Planification
de montage (temps approximatifs)
Travaux
avec 4 à 6 monteurs
Pose
structure acier et aluminium
3 sem.
Vitrage
3
sem.
hors
d'eau               6 sem.
Finitions
diverses
2
sem.
total
prévisible, environ 8 semaines
Le
prix mentionné dans le présent devis est net et à forfait durant sa validité
Les
prix mentionnés dans les options comprennent 7.5 % de TVA
La
validité du présent devis est de
3
mois
.
LES
PLANS ET LE DEVIS SONT PROPRIETES DE A.________ SA. TOUTE UTILISATION OU EXÉCUTION SUR BASE DE NOS
DOCUMENTS, SANS NOTRE ACCORD EXPRESSE, SERA SANCTIONNEE PAR 12% DU PRIX FORFAITAIRE FACTURE ET PAYABLE
A 10 JOURS
Délai
de livraison:
dès
réception de la commande et du 1er acompte :
16/18 semaines
(selon
la complexité de l'objet
(hors congés)
(ce
délai ne tient pas compte des autorisations administratives nécessaires)
Mode
de paiement
o
25 % à la commande
o
25 % à 60 jours dès
la commande
o
35 % au début du montage
o
15 % à la fin des travaux
Garantie
o
5 ans pour la construction
o
2 ans pour les pièces
mécaniques (serrures cylindres, paumelles, … etc)
o
1 an sur le matériel électrique
o
remise d'une garantie de construction
établie par une Cie d'assurance d'une valeur de 10% du prix facturé et d'une validité
de 2 ans
Ne
sont pas compris dans le devis
o
Les frais de géomètre
et autres taxes
o
Les frais de permis
o
Les raccordements électriques
par un professionnel agréé
o
Les frais de maçonnerie,
électricité, chauffage, …
A.________
SA
signature
signature
Z.________
Administrateurs
[...]".
Le 14 février 2000, la défenderesse a adressé au défendeur un devis n° 505'147,
dont le contenu est le suivant :
"(…)
Bureau d'Architecture
D.________
Rte de [...]
(…)
[...] [...]
Devis
N° : 505'147
adj
17.02-00
Villa
Mme X.________
[...],
chemin de - [...]
______________________________________________________________
COUVERTURE
PISCINE
INSTALLATION
CHAUFFAGE / TRAITEMENT D'AIR
A
PRODUCTION
DE CHALEUR
1)
Forages
géothermiques
-
Forage de 4 puits verticaux
profondeur 90 m avec installation des sondes géothermiques, y compris assurance RC forage, piquetage
des emplacements, relevé géologique OPEN, mise à l’enquête
-
Essais de pression
-
Mise à disposition
des longueurs de tubes suffisants pour la liaison avec le collecteur (saut de loup)
-
Mise à pied d’oeuvre
et évacuation de la machine de forage 8T, par chemin d’accès chantier
Sous
total 1A H.T. Fr. 29’200,00
2)
Liaisons
hydrauliques PAC — Sondes géothermiques
(Circuit eau glycolée)
Fourniture et livraison sur place de :
2 Echangeurs de chaleur
à plaques brasées :
Marque
:
CIPAG ou similaire
Puissance chaud
:              22 kW (55 - 45 / 50 -
40)
Puissance froid
:              20 kW (20 – 3 /
10 - 6)
1 Cape isolante démontable
pour échangeur
chauffage, avec revêtement
en tôle d’aluman
1 Cape isolante non démontable
pour échangeur
froid, en ARMAFLEX collé
1 Pompe de circulation
chauffage :
Marque              : GRUNDFOSS
Modèle              : CH4-20 /
3 x 400V
Diamètre              : 1”
1 Pompe de circulation
froid :
Marque              GRUNDFOSS
Modèle              CH4-20 / 3
x 400V
Diamètre              : 1”
2 Vases d’expansion
primaire PNEUMATEX PND
50, avec manomètre
et soupape de sécurité
2 Vannes inverseuses motorisées
à 3 voies:
(…)
-
Main d’oeuvre pour la mise en place, le montage, le raccordement du matériel ci-dessus, y
compris
remplissage, essais de
pression.
- Transports et déplacements
Sous total 2A H.T. Fr.
16’490,00
3)
Pompe
à chaleur
Fourniture
et livraison sur place de :
1 Pompe à chaleur sol / eau :
Marque : SAPAC
Type
:              Etna 110
T°Source
:
-10/25°
Départ chauffage
:              + 12/55
Puissance fournie
:              24,7 kW (BOW 50)
Puissance électrique
absorbée               :
7,72 kW (BOW 50)
C.O.P.
:              3,2
Fluide frigorigène
:              R 407 C
Tension de servo
:              3 x 400 volts
Intensité normale
:              12 A
Intensité rotor bloqué
:              123 A
Intensité de démarrage
:
30 A (avec démarreur)
-
Mise en place de la machine, raccordement sur
les
conduites de liaison précédemment décrites
- Mise en service, essais,
réglages
Sous total 3A H.T.               Fr.
16’380,00
MONTANT
TOTAL H.T. POSITION A
Fr. 62’070,00
B
DISTRIBUTION
DE CHALEUR
1)
Stockage
/ Expansion
Fourniture
et livraison sur place de :
1 Réservoir tampon chauffage
Marque
:              CIPAG
Capacité
:              500 litres
Matériau
:              acier noir
Isolation
:              laine minérale épaisseur
120 mm
Dimensions
:              Ø nu 650 - Ø
isolé 890 - H 1840 mm
Poids à vide
:              115kg
2 Vannes d’arrêt à boisseau sphérique et tige
prolongée Ø
1” 1/4
2 Thermomètres à cadran HAENNI
1 Circulateur primaire :
Marque
: EMB
Type
: NL 30.35 - 220 volts
Diamètre
: 1” 1/2
1 Vase d’expansion PNEUMATEX type PND 80
avec manomètre et soupape de sécurité
1
Tuyauterie de liaison réservoir échangeur en tube acier chauffage, y compris raccords et fixations,
peinture antirouille, isolation VETROFLEX avec revêtement PVC
Longueur totale 18m. Ø 1” 1/4
(...)
Sous
total 1B H.T. Fr. 6'940,00
2)
Distribution
Fourniture
et livraison sur place de :
1 Collecteur distributeur préfabriqué pour 4 secteurs
Marque
:
TOBLER
Type
:               MAGRA - PERFETTO
Nbre de prises
:               8 (dont 2 en extrémité)
(…)
10 Thermomètres à cadran HAENNI
6 Robinets de vidange Ø ½”
1
Echangeur de chaleur à plaque démontable titane pour récupération piscine, marque
CIPAG ou similaire
Puissance 20 kW (50 - 40 /10 - 26)
(…)
-
Main d’oeuvre pour la mise en place, le montage $4 et le raccordement du matériel mentionné
ci-dessus, y compris remplissage, essais, mise en
service
- Transports et déplacements
Sous total 2B H.T. Fr.
15’860,00
3) Diffusion de chaleur par le sol
(Périphérie piscine et couloir d’accès)
Fourniture et mise en place de:
(…)
-
Main d’oeuvre pour la mise en place, le montage et le raccordement du matériel mentionné
ci- dessus, y compris remplissage, essais, mise en service
- Transports et déplacements
Sous total 3B H.T. Fr.
2’950,00
C
DISTRIBUTION
D’EAU GLACEE
(pour
batterie de déshumidification et rafraîchissement)
1)
Stockage
/ Expansion
Fourniture
et livraison sur place de :
1 Réservoir tampon eau glacée
Marque
:               CIPAG
Capacité
:               500 litres
Matériau
:               acier noir
Isolation
:               Armaflex ép. 19
mm, revêtement alu
Dimensions
:               Ø nu 650-0 isolé
700 - H 1840 mm
Poids à vide
:               115 kg
(…)
-
Main d’oeuvre pour la mise en place, le montage et le raccordement du matériel mentionné
ci-dessus, y compris remplissage et essais de pression
Sous total IC H.T. Fr.
7’950,00
2)
Distribution
Fourniture
et livraison sur place de:
1 Circulateur secteur batterie eau glacée
Marque
:               EMB/WILO
Type
:
NL3O.35—22Ovolts
Diamètre
:               1” ½
(...)
-
Main d’oeuvre pour la mise en place, le montage et le raccordement du matériel, mentionné
ci-dessus, y compris remplissage et essais de pression
Sous total 2C H.T. Fr.
3’930,00
MONTANT
TOTAL H.T. POSITION C
Fr.
D
TRAITEMENT
D’AIR
Descriptif
du matériel
1
monobloc de traitement d’air pulsé et d’air repris combiné ; exécution robuste
en panneau sandwich
Marque              :
SEVEN-AIR
Type
:              MKG H.2.
Dimensions              :
Largeur 78 cm
Hauteur 156 cm et 15 cm
socle
Longueur 384 cm
Croquis de disposition selon schéma de principe annexé comprenant :
(…)
Débit d’air pulsé
:
2’900 m
3
/h
Débit d’air aspiré
:
2’900 m
3
/h
Débit d’air extérieur minimum:
850 m
3
/h
(…)
- Transport, montage et mise en service de l’installation
Sous total D H.T. Fr.
63’500,00
E)
Régulation
et tableau électrique
1)
Régulation
Fourniture et livraison sur place (ou à l’installateur électricien) de :
1               Système de régulation
numérique marque TREND
gérant l’ensemble
de l’installation composée de:
1 Automate
(…)
Prestations
:
- Ingénierie pour l’élaboration du concept
- Programmation du système
- Elaboration du schéma électrique
- Mise en service et réglages
Sous
total 1E H.T. Fr. 27’800,00
2)
Tableau électrique
Fourniture
et mise en place d’un tableau électrique sous forme d’armoire en tôle laquée,
avec 2 portes pour l’intégration de toutes les commandes, protections et signalisations des
appareils électriques mentionnés (chauffage et ventilation)
Réserve
de place 30 % (pour les liaisons domotiques)
(…)
Sous total 2E H.T. Fr. 11'100,00
MONTANT
TOTAL H.T. POSITION E              Fr.
38’900,00
(…)
Le 16 février 2000, la demanderesse a signé avec A.________ SA un contrat rédigé
par le défendeur. Le contenu de ce contrat est le suivant :
"(…)
CONTRAT
D'ENTREPRISE
Ouvrage
:               construction couvert
pour la piscine de la villa, parcelle [...], sise à [...]
entre
Madame
X.________ propriétaire, représentée
par l'architecte D.________, [...], désignés ci-après, brièvement, par "maîtres",
d'une part
et
L'entreprise
A.________ SA, [...] [...], [...], désignée ci-après, brièvement par "l'entrepreneur",
d'autre part
Il
est passé le contrat suivant :
I.
ART.
OBJET DU CONTRAT
Le
maître adjuge à l'entrepreneur, qui accepte :
les
travaux de fourniture et pose d'une couverture de piscine, conformément à votre devis du 11
février 2000, variante C, au montant forfaitaire de Fr. 830'000.- (Francs huit cent trente
mille).
La
teinte des profils est le Ral mat – Vert 6012.
Le
calendrier des travaux annexé fait partie intégrante de l'adjudication.
L'architecte
fait expressément toutes réserves pour des modifications ou suppressions qui porteraient, aussi
bien sur la qualité, la quantité, ainsi que sur le choix des matériaux, appareillages
et installation. Dans ce cas, un avenant au devis ou devis complémentaire doit faire suite à
la demande formulée par le propriétaire et la DT.
1)
L'entreprise a l'obligation
de se couvrir entièrement vis-à-vis de ses fournisseurs et sous-traitants pour obtenir, en
temps voulu, sans retarder l'avancement du chantier, toutes les matières, les matériaux, tant
bruts que préfabriqués.
2)
L'entreprise s'engage
à exécuter et à fournir un travail de première qualité, soit dans la matière,
le matériau, l'exécution, la pose et dans l'espèce prévue à la soumission.
Toute modification n'interviendra que sur ordre de l'architecte et de l'ingénieur.
3)
Aucune plus-value quelconque
pour frais et indemnités de déplacement aux ouvriers ne sera accordée.
4)
La soumission annexée
au présent contrat en fait partie intégrante et a la même valeur juridique que si elle
était textuellement transcrite ici. Les modifications survenues à ce jour, ainsi que les conditions
de rabais et frais sont celles mentionnées sur la dite soumission.
5)
La direction, d'entente
avec le maître de l'œuvre, se réserve le droit de modifier en tout ou partie, supprimer
ou ajouter à la manière et à l'espèce prévues dans les articles de la soumission,
sans que cela puisse donner lieu à une revendication quelconque de la part de l'entrepreneur.
6)
Afin de respecter la coordination
et le programme d'avancement du chantier, l'entrepreneur s'engage à maintenir sur place le nombre
d'hommes nécessaires. Tout empêchement ou tout retard dû à une cause étrangère
à la bonne volonté de l'entrepreneur devra être signalé par écrit à la
direction.
II.
ART.
ASSURANCES
L'entrepreneur
déclare que sa responsabilité civile vis-à-vis des tiers pour les dommages causés
aux personnes ou aux biens est couverte par des prestations d'assurance de Fr. 2'000'000.- au minimum.
III.
ART.
MESURES DE PROTECTION ET DE PREVOYANCE
L'employeur,
respectivement l'entrepreneur, reste responsable de la sécurité de son personnel, et sous-traitants,
conformément à l'art. 82 LAA, et prendra toutes les mesures quant à sa sécurité,
sa santé et quant à la sauvegarde des biens des tiers.
La
direction fait également état des "Mesures de protection et de prévoyance, chiffre
4.3, articles 4.31 à 4.36, y compris"
Sont
également applicables les normes générales de la SIA (norme n° 118) pour tous les
cas qui ne sont pas spécifiés dans les conditions ci-dessus énumérées.
IV.
CONDITIONS
DE PAIEMENT
Les
paiements se feront de la manière suivante :
90
%               en cours d'exécution,
sur présentation d'un état de situation
10
%               à la terminaison
des travaux, réception de ceux-ci effectuée et approbation de la facture, remise à l'architecte
en 2 exemplaires à la fin des travaux, ou sur requête de la DT.
En
cas de paiement comptant convenu contractuellement, une garantie bancaire ou d'assurance correspondant
au 10 % du montant global des travaux devra accompagner ladite facture.
Elle
prendra fin un an plus tard dès la date de la réception des travaux, toutes retouches exécutées
à satisfaction du maître.
-----
100
%
=====
annexes
:
-
cahier de charges générales
-
extrait normes SIA 118
mesures de protection et de prévoyance
Le présent
contrat est établi, en deux exemplaires, à [...]
le 16 février
2000
Pour
approbation :
Le maître de
l'ouvrage
Le maître d'oeuvre
L'entrepreneur
Signature
21.02.2000
Signature
"
Le 17 février 2000, la demanderesse et le défendeur, en sa qualité de représentant,
ont signé avec la défenderesse un contrat rédigé par le défendeur, dont le contenu
est identique à celui du 16 février 2000, à l'exception de son objet, qui est le suivant
:
"Le
maître adjuge à l'entrepreneur, qui accepte :
les
travaux d'installation chauffage et traitement d'air, selon votre devis n° 505'147 du 14 février
2000, au prix forfaitaire de Fr. 209'000.- (Francs deux cent neuf mille).
(…)."
La défenderesse s'est chargée des aspects techniques liés au chauffage et à la ventilation
de la piscine couverte et a sous-traité à [...] les travaux liés à la pompe à
chaleur, à [...] la ventilation, et à [...] les tableaux électriques.
Ni le devis n° 505'147 du 14 février 2000, ni le contrat du 17 février 2000 ne contiennent
de bases techniques de référence, telles que les conditions climatiques intérieures et
extérieures, les tolérances de température et d'humidité, la température de
l'eau de la piscine, les coefficients de transmission de chaleur de la construction envisagée, la
puissance thermique nécessaire ou le descriptif de fonctionnement.
Par courrier du 25 février
2000, la défenderesse a écrit ce qui suit à la demanderesse :
"Nous
avons bien reçu, par l'intermédiaire de M. D.________, l'adjudication des travaux de chauffage
et traitement d'air à effectuer dans votre villa".
Par courrier du 27 mars 2000, le défendeur a invité l'entreprise à confirmer qu'elle acceptait
de se charger d'effectuer les travaux d'installations électriques de la piscine couverte de la demanderesse.
K.________ a contresigné cette lettre le 29 mars suivant.
Les travaux relatifs à la couverture de la piscine ont débuté au printemps 2000.
Par courrier du 17 avril 2000, le défendeur a remis à K.________ un rapport d'intervention
concernant le changement des moteurs du portail.
Selon le procès-verbal de chantier non signé du 25 avril 2000, la défenderesse devait
fournir à l'électricien un schéma chauffage-ventilation pour le 16 juin et demander
plusieurs offres pour le tableau commun chauffage-ventilation-électricité.
Le 5 juillet 2000, la mère de la demanderesse, P.________, a été mise au bénéfice
d'un droit d'emption sur la parcelle n° [...], sise sur la commune de [...]. Après s'être
fait céder le droit, la demanderesse a acquis cette parcelle le 5 octobre 2000.
Le 17 novembre 2000, la demanderesse a signé un contrat avec A.________ SA. Ce contrat, également
rédigé par le défendeur, présente un contenu identique à celui du 16 février
2000, à l'exception des travaux adjugés qui sont les suivants :
"(…)
Le
maître adjuge à l'entrepreneur, qui accepte :
Les
travaux de fourniture et pose de deux toitures sur pavillons, conformément à votre devis forfaitaire
du 7 novembre 2000.
(…)."
Au mois de décembre 2000, à l'occasion du remplissage de la piscine, celle-ci a débordé
et provoqué une inondation et divers dégâts, notamment en raison de l'eau qui s'est infiltrée
dans les gaines de diffusion d'air.
Lors de la séance de chantier du 8 janvier 2001, au cours de laquelle l'électricien K.________
était présent, l'installation de chauffage et de traitement d'air a été réceptionnée
par le défendeur.
A cette date, l'installation fonctionnait à satisfaction. Selon le procès-verbal de la séance
de chantier, la piscine était opérationnelle et la température de l'eau, la ventilation,
la climatisation fonctionnaient également à satisfaction. La mise en service avait été
effectuée précédemment.
Toutes les entreprises qui ont œuvré sur le chantier de la piscine ont été choisies
par la demanderesse, parfois sur proposition du défendeur. Avant travaux, il n'est pas établi
que le défendeur ait mis sur pied un bilan de performance des composantes, soit de la structure
métallique, du vitrage, du système de ventilation, de l'installation de chauffage, du dallage
et de l'isolation de la future piscine couverte de la demanderesse. Il n'est pas non plus établi
qu'il ait rédigé un cahier des charges. Le défendeur n'a pas effectué de réception
des travaux des installations électriques de l'entreprise F.________.
4.
Par la suite, le mari
de la demanderesse N.________ a formulé des demandes complémentaires quant à une utilisation
différente de la véranda-piscine. Il a exprimé le souhait d'avoir un troisième mode
de fonctionnement, à savoir un mode présence, réception, afin de pouvoir recevoir des
gens autour de la piscine. Il a en outre demandé qu'en mode absence, la température de l'air
soit inférieure à celle de l'eau. N.________ n'était pas très apprécié;
il faisait des demandes techniques difficilement compatibles avec ce qui était initialement prévu.
Par fax des 2 et 6 février 2001, le défendeur a transmis les nouvelles exigences à la
défenderesse. Le même jour, soit le 6 février 2001, celle-ci a fait diverses propositions
au défendeur, soit notamment d'installer un nouveau tableau de commande et de modifier la programmation
de l'automate, pour un montant devisé à 2'800 fr., TVA non comprise, formulant toutefois la
réserve suivante :
"(…)
Attention,
selon conditions intérieures + extérieures, la température ambiante sélectionnée
en dérogation ne pourra pas forcément être atteinte ! L'installation chauffage/clim mettra
tout en oeuvre pour y parvenir, mais sans garantie ! (…)
".
La défenderesse assurait l'entretien des installations de chauffage et de traitement d'air construites
pour la demanderesse, respectivement pour sa mère [...].
Le 6 avril 2001, P.________ a fait donation à la demanderesse de la parcelle n° [...], sise
sur la commune de [...].
Par courrier du 29 juin 2001, K.________ a proposé au défendeur la fourniture et la pose d'un
module intelligent et d'un onduleur.
Le 6 juillet 2001, le défendeur a envoyé à la demanderesse un rapport, daté du 2
juillet 2001, concernant les installations électriques des deux villas, établi par [...] de
[...].
A l'époque, la chaleur, en été, dans la véranda était supérieure à
30° C.
Le 28 septembre 2001, la défenderesse a adressé à la demanderesse, par l'intermédiaire
du défendeur, une note explicative concernant le concept d'origine de l'installation réalisée,
ainsi qu'un tableau des modes de fonctionnement proposés.
5.
Le système de chauffage a connu quelques pannes.
La demanderesse allègue que l'installation n'a jamais fonctionné correctement. Bien que Q.________
et [...] confirment ce fait, leurs déclarations sur ce point ne peuvent être retenues dans
la mesure où ils n'ont été mandatés que beaucoup plus tard, dès la mise en service,
et ne rapportent pas des constatations personnelles. Quant à T.________ et [...], sur place à
cette date, ainsi que [...], ils ne confirment pas l'allégué. Ce fait n'est donc pas établi.
Dès le mois d'octobre 2001, S.________ SA a agi pour le compte de la demanderesse, notamment envers
l'entreprise F.________.
La défenderesse a allégué qu'il ne lui avait été communiqué aucun avis
des défauts. On constate que par fax du 8 octobre 2001, la demanderesse a écrit à la défenderesse
ce qui suit :
"(…) A notre détriment, nous avons subi, depuis la mise en fonction au mois de janvier
2001 et surtout durant tout l'été, des conditions climatiques intérieures insupportables
dues en partie à des dysfonctionnements du matériel installé mais surtout à une programmation
et une gestion des installations totalement inadaptée aux conditions et aux buts d'utilisation de
ce bâtiment, pour exemples, largement exprimés :
-
Maintien du chauffage de la serre à 28°C durant toute la période estivale
-
Ouvrants en toiture restants fermés malgré la température intérieure excessive, en
mode inoccupation
-
Va et vient des ouvrants en mode occupation
Dans
un but constructif, nous vous avons tenus informés de tous ces dysfonctionnements (…)."
Le 19 octobre 2001, V.________ SA a établi deux constats concernant les installations électriques
des bâtiments érigés sur les parcelles nos [...] et [...]. Celui concernant la parcelle
n° [...] a le contenu suivant :
"(…)
Interphone
L’installation
électrique de l’interphone est en partie raccordée en provisoire, (photo 27A).
Système
EIB
•
Les raccordements dans le tableau électrique ne sont pas exécutés d’une manière
professionnelle. Une partie des câbles va directement sur les appareils et ne passent pas par des
bornes, (photos 25A et 26A).
•
L’étiquetage des modules manque en partie, (photos 16A et l7A).
•
L’étiquetage des disjoncteurs n’est pas terminé complètement.
•
Le schéma électrique du tableau manque, ainsi que le porte schéma.
•
Le tableau électrique, (photo 23A), est raccordé en provisoire et des fils sous tension non
raccordés sont à l’intérieur du tableau. Aucun étiquetage.
•
Les tableaux électriques dans les étages sont sous dimensionnés et la fermeture des plaques
frontales presque impossible, (photos 20A et 21A).
•
Les modules font du bruit lors de la commutation (phénomène connu). Nous ne comprenons pas
pourquoi toute l’installation électrique n’a pas été ramenée au sous-sol.
Actuellement
les disjoncteurs sont au sous-sol et les modules sont dans les tableaux d’étage ! Donc, deux
lieux d’intervention.
•
Pas de schéma dans les tableaux électriques secondaires.
•
La section de la ligne Bus est en 0,5. Le minimum de la section conseillé est 0,6, voir 0,8 !
•
Seulement une partie des poussoirs sont gravés.
TV
Il
reste deux câbles qui ne sont pas raccordés, (photo 1 8A).
Généralités
•
Les lignes dans les canaux d’installation sont mélangées et le canal situé dans
le local de la piscine est sous dimensionné.
•
Il n’y a pas d’éclateur sur les lignes Bus qui sortent de la maison.
Propositions
Demander
à l’électricien :
•
Le plan d’installation
•
La disquette de programmation
•
Le rapport de contrôle
•
De finir les travaux selon le rapport.
Futur
•
Installation des éclateurs sur les Bus, coût estimé à Frs 4'800.-
•
Installation d’un para surtension sur l’alimentation électrique, coût estimé
à Frs 5'000.-
•
Installation d’un analyseur du réseau Bus + rapport pour voir le fonctionnement de l’installation,
coût estimé à Frs 3500.-
•
Nouvelle analyse après ces interventions.
(…)".
Le 23 octobre 2001, S.________ SA a adressé un courrier à K.________, dont le contenu est le
suivant :
"
(…) Nous nous référons aux différentes expertises exécutées tant par vos
soins que par nous-mêmes et constatons que les travaux des villas susmentionnées ne sont pas
terminées :
Avant
que tout solde de paiement soit effectué, nous vous prions de bien vouloir procéder aux travaux
suivants :
Villa
[...]
•
Raccorder définitivement le tableau interphone
•
Finir l’étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
•
Fournir les schémas des tableaux secondaires
•
Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local traitement d’eau de la
piscine
•
Justifier la section du BUS à 0.5
•
Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
•
Fournir les plans d’installations électriques
•
Fournir la disquette de programmation
•
Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
Villa
X.________
•
Raccorder définitivement le tableau interphone
•
Finir l’étiquetage des modules, ainsi que le tableau électrique
•
Fournir les schémas des tableaux secondaires
•
Finir le raccordement du tableau électrique placé dans le local de ventilation
•
Justifier la section du BUS à 0.5
•
Changer le poussoir abri piscine par un modèle NUP
•
2 câbles TV vers l’ampli en provisoire, à terminer
•
Fournir les plans d’installations électriques
•
Fournir la disquette de programmation
•
Fournir le rapport de contrôle des installations électriques
De
plus, nous fournir une garantie bancaire ou assurance pour l’ensemble des travaux.
II
va de soi que ces travaux ou documents à fournir ou à exécuter sous huitaine, faute de
quoi nous prendrons les dispositions qui s’imposent pour sauvegarder les intérêts et
droits de nos clients en la matière.
Pour
la bonne règle, cette lettre vous est adressée par fax et courrier recommandé, ainsi qu’une
copie est adressée à M. D.________, architecte."
Il n'est pas établi que l'entreprise F.________ ait obtempéré à ce courrier.
Le 26 novembre 2001, le défendeur a envoyé à la demanderesse une note d'honoraires d'un
montant de 64'300 fr. qui fait référence à la norme SIA 102, édition 1984. Par courrier
du 4 décembre 2001, V.________ de S.________ SA a demandé au défendeur de bien vouloir
lui adresser le détail de la somme de 687'566 fr. prise en considération dans le calcul de
la note d'honoraires.
Par courrier du 19 décembre 2001, la défenderesse
a adressé à la demanderesse sa facture finale d'un montant total de 205'076 fr. 90 pour les
installations de chauffage et de traitement d'air. Le 18 janvier 2002, la demanderesse a versé le
solde encore dû à la défenderesse, soit 31'400 fr., après déduction de quatre
acomptes payés en cours de chantier.
Le 21 janvier 2002, le défendeur a justifié ses calculs par courrier, en joignant un récapitulatif
et des notes d'honoraires indiquant que cela concernait les trois parcelles. Il ressort de ces notes,
datées du 18 janvier 2002, que la demanderesse a versé au défendeur les sommes de 242'840
fr., 26'900 fr. et 75'000 francs.
Le 18 février 2002, la demanderesse a adressé un courrier à la défenderesse l'informant
notamment que la température dans la serre avait chuté de plus de 13° C par rapport à
la normale, qu'un phénomène de rosée se formait dans la serre et que ces conditions avaient
entraîné des dégâts sur l'ensemble des aménagements et les plantes contenus
dans la serre.
Par courrier du 20 février 2002, la défenderesse a annoncé à la demanderesse et à
son époux que l'automate de commande avait subi un fort choc électrique le 14 février
2002. Le 6 mars suivant, elle leur a signifié, par courrier, que l'automate avait été
vidé de ses programmes à la suite de l'intervention d'un monteur électricien le 15 février
2002.
Par courrier du 22 mars 2002, la demanderesse a fait part de son mécontentement à la défenderesse
à la suite de nombreuses pannes et dysfonctionnements des installations de chauffage et de traitement
d'air. Le même jour, la demanderesse a donné procuration générale à S.________
SA représentée par V.________.
En avril 2002, la défenderesse a établi un descriptif de gestion de la piscine prévoyant
quatre modes d'utilisation. Ces modes de fonctionnement se répartissent de la manière suivante
:
"(…)
1.
Mode
occupation
piscine "baignade"
: ce mode est activé
lorsque la bâche de la piscine est ouverte. (…)
2.
Mode
habitation
: c'est le mode standard. La piscine est considérée comme une pièce "habitable"
de la maison. Les conditions de confort sont semblables à une pièce normale, avec surveillance
de l'humidité, dans la mesure des puissances PAC et monobloc disponibles. (…)
3.
Mode
économie
: ce mode est activé par une commande EIB dans la maison. Il est prévu pour des raisons d'économies
lors de vacances par exemple. (…)
4.
Mode
habitation
avec bâche piscine ouverte
: en cas de fête
avec la bâche piscine ouverte uniquement pour un aspect  esthétique. (…)"
Par courrier du 1
er
avril 2002, S.________ SA a informé le défendeur et K.________ qu'elle consignait les montants
dus et exigeait la remise en conformité des installations par un tiers.
A un moment donné, la demanderesse a remplacé l'entreprise F.________ et fait intervenir en
lieu et place V.________ SA pour remettre en état les installations. V.________ SA a réalisé
divers travaux selon les instructions de la demanderesse. La demanderesse allègue que les travaux
de réfection des installations se sont élevés à un montant de 85'046 fr. 60 pour
la parcelle n° [...] et à un montant de 42'976 fr. 35 pour la parcelle n° [...].
Elle produit des tableaux non signés qui n'ont pas de force probante. Ces allégations ne sont
dès lors pas établies à satisfaction.
Le 2 avril 2002, V.________ a informé le défendeur de divers défauts et demandé des
explications. Elle a également ajouté ce qui suit :
"
(…)
4.
Taux appliqué : Si
des réductions ont bien été appliquées sur certains travaux uniquement, nous constatons
qu'au regard du tarif SIA, le taux pour une construction globale de 12 millions. le taux que vous appliquez
est supérieur. Pourquoi ?".
Le 11 avril 2002, la demanderesse et son époux ont adressé un courrier à la défenderesse,
dont le contenu est le suivant :
"(…)
Nous accusons réception de votre courrier du 5 avril 2002, son contenu ne nous retient plus dans
nos intentions de vous communiquer notre total mécontentement. Refroidis par vos théories,
totalement échaudés par l’ensemble de la situation, las de gaspiller nos énergies
tous azimuts, nous nous permettons de répondre point par point à votre missive.
•
L’incroyable installation de chauffage et traitement de l'air effectuée par vos soins en nos
locaux ne nous donne aucune satisfaction. Elle ne fonctionne pas et vous êtes dans l’incapacité
de la piloter. Vous avez accepté ce mandat, conscients des contraintes auxquelles serait sujet,
ce bâtiment. L’adjudication 505’147 du 14 février 2000 relative à la piscine
prévoyait
un système
de régulation
numérique
capable
de piloter le chauffage et le traitement d’air du local et d’en garantir le bon fonctionnement.
Votre
devis ne précisait pas que les propriétaires devraient consacrer des centaines d’heures
à étudier et vous communiquer des solutions pour remédier aux dysfonctionnements graves
auxquels nous sommes confrontés depuis la « mise en fonction » de ces installations. La
responsabilité liée au choix du matériel pour équiper ces locaux répond de votre
seule détermination. Epargniez-nous de ce fait, votre bla-bla technique, il vous appartient. En
revanche, notre patience, notre engagement pour parer à l’absence d’étude et de
concept sur cet ouvrage a déplaisamment été pour le moment, réalisé à nos
seuls dépens. Il serait temps de changer votre attitude à notre égard, avant que nous
déportions, à notre tour le « superviseur » qui nous apporte tant de problèmes.
•
Le système de supervision a été installé pour optimiser les réglages, mais nous
ne pouvons pas intervenir sur des fonctions à notre avis élémentaires et propre à
toute installation usuelle de chauffage tel que l’ajustage de la température ambiante. Votre
système nous assujetti à une totale dépendance à vos services. Certes, le contrôle
à distance de type « confort » vous permet d’intervenir sur l’installation
sans avoir à vous déplacer de votre bureau, mais que procure-t-il à nous propriétaires
hormis
la garantie
d’un total inconfort
qui n’a que trop
duré.
•
A propos de la serre, nous constatons que la régulation TREND tout comme le système de communication
font défaut depuis leurs mise en service, soit plus d’une année et précisons que
les villas équipées par ce même type de régulation n’ont pas parfaitement fonctionné
pendant les deux premières années, contrairement à vos affirmations.
•
Le concept de régulation originel prévoyait un système de régulation performant et
très simple d’utilisation. Nous l’avons testé :
Initialement
dépourvu de toute fonction, il ne nous permettait aucune élévation ou diminution de la
température ambiante. A tel point simpliste. il n’était même pas prévu pour
utilisateur, la possibilité d’ouvrir ou de fermer les ventaux et les stores à son gré.
Par contre, par ensoleillement maximum en pleines canicules, votre «
concept
de régulation performant
»,
rétractait les stores à partir de 15h. et chauffait la serre à 28°C.
L’hiver
les ventaux s’ouvraient lorsque nous souhaitions nous baigner et l’air pulsé à
grande vitesse par « vos ventilateurs colossaux » entraînait des courants insupportables,
sans oublier au passage les nombreuses pannes nous privant de chauffage sur plusieurs jours et durant
les vacances de nos enfants nous obligeant ainsi à renoncer à maintes baignades.
•
Oui, Messieurs, nous avons repris en main le concept de gestion des réglages début 2001 et
pour cause. Que l’hiver, vous cassiez la glace pour vous baigner et l’été sous
les tropiques, assommés par le soleil au zénith, vous enfiliez votre maxi-combinaison de ski
et preniez place sur une couverture chauffante, c’est votre droit, mais nous attendions de votre
part, un « concept de base » beaucoup plus professionnel
pour
gérer correctement ces installations
et répondre
à nos besoins.
•
Il est à préciser que votre incapacité à nous fournir le moindre confort souhaité
a entraîné de nombreuses séances à vous faire part de nos insatisfactions, puis à
investiguer, concevoir, corriger et enfin coordonner des actions révélées possibles et
bien fondées. Votre lenteur à collaborer et admettre que nous avions raison a pris beaucoup
de temps, notre temps!
•
Le « nouveau concept »
que
vous avez accepté de réaliser et mettre en œuvre, d’ailleurs avec beaucoup de retard,
a été développé d’entente. Nos négociations ont seulement abouti le 7
novembre 2001 en raison des contraintes et limites fixées de par les installations déjà
en place. Nous déplorons, particulièrement, l’absence d’études préalables
sérieuses en application à ce bâtiment et son utilisation. Votre analyse de base, si eu-t-elle
existé, a entraîné et entraîne encore des surcoûts de consommation importants,
rendant ces installations quasi inexploitables en tout temps.
•
La mise en service du nouveau programme nous a été proposée à mi-décembre.
Non
contents de ne pas avoir contrôlé la qualité du matériel mis spécifiquement
en place pour vos équipements par la société W.________ SA, vous osez souligner notre
responsabilité dans la suspension de cette mise en service. En raison des importantes perturbations
électriques rencontrées au sein de nos locaux et en accord avec M. C.________ notre nouvel
électricien, il est évident que nous avons préféré reconduire une mise en service
qui aurait été vouée à l’échec puisque l’installation électrique
n’était pas conforme.
Nous
avons pu constater à plusieurs reprises que vous ne manquiez pas de talent pour reconduire vos rendez-vous
et ainsi reculer les échéances fixées. Soulignons, entre autres, que vos récentes
demandes de modifications à M. C.________ précisent à quel point votre comportement n’est
pas innocent au retard accumulé pour cette mise en service, tant attendue. Non seulement, ces travaux
commandés à notre insu, n’ont pu être portés au planning et ont freinés
en parallèle, l’avance de notre chantier,
mais
ils occasionnent des frais supplémentaires d’installation électrique et présentent
une réelle atteinte à esthétique d’un ouvrage unique
alors que tout permettait et nécessitait d’être quantifié avant construction. Il
est de votre responsabilité de prendre en charge les frais importants qui seront engagés pour
que cette modification n’altère en rien la beauté de cet ouvrage.
•
Lors de notre dernière séance de préparation du « nouveau concept » en fin septembre
2001, nous vous avions chargé de prendre contact avec M. C.________, de lui faire parvenir pour
information le cahier des charges de l’électricité en rapport à vos installations,
de lui formuler par écrit toute demande de modification souhaitée et vos recommandations éventuelles.
Effectivement,
nous trouvons fâcheux que vous ayez tardé à mettre en oeuvre toute forme de coordination
avec l’entreprise V.________ SA alors que cette tâche vous était déléguée.
•
Les interventions électriques pratiquées lors de nos vacances au mois de février par l'entreprise
V.________ SA ne portaient aucunement sur vos installations. Seul le courant électrique de l'ensemble
de la maison a été interrompu. L’entreprise V.________ SA conteste toute manipulation
de réseau bus TREND par son monteur.
A
préciser que depuis leurs « mises en service », vos installations ont fait l'objet de
nombreuses pannes mensuelles alors qu'aucune intervention n'était effectuée dans la maison.
Initialement, des dégâts relatifs à l’humidité avaient déjà été
constatés et réparés à nos frais ou portés à la responsabilité d’une
autre entreprise concernée.
•
A plusieurs reprises, notre présence sur les lieux a permis de constater des disfonctionnements
et de vous avertir à temps. Certes, les précédentes pannes de vos installations, lesquelles
osez qualifier de
performantes
et très simple d’utilisation,
n’ont
pas entraîné de dégâts apparents, mais il est à déplorer que trop souvent,
vos dépanneurs
sont dans l’incapacité de faire face à ces installations par absence d’information
disponible sur place
: pour exemple, l'intervention
de dépannage du mois de février.
Lors
des précédentes pannes, nous étions alors déjà interloqués par le non redémarrage
de vos installations à la suite d’une banale coupure de courant et rien n’a alors été
entrepris pour remédier à ce genre d’incident. Nous n’imaginons pas, à chaque
interruption du réseau, devoir faire appel aux SAV des différents appareils électriques
de la maison pour qu’ils puissent à nouveau fonctionner. Si nous convenons qu’il peut
arriver un incident technique,
nous
n’acceptons pas l'absurdité d’un tel matériel.
•
Sans plus aucune équivoque, sur le fait que vos installations sont dans l'incapacité de détecter
toute anomalie et de vous en transmettre la moindre alarme, votre courrier nous informe que ces installations
en seraient même totalement dépourvues. Ceci ne correspond pas au cahier des charges fixé
avec l’architecte et contraire à la politique à laquelle nous vous avons habitués.
Si
« la sophistication relative de l’installation » ne facilite pas les réparations
dites « de fortune », nous vous rappelons être néanmoins dans l'attente, conformément
à nos précédentes discussions :
-
d’alarmes de disfonctionnement qui devraient être situées dans la maison,
-
de tableaux correctement référencés et simples à manipuler,
-
d’une marche à suivre qui nous permettrait de redémarrer du moins partiellement les installations
de chauffage.
Nous
vous engageons vivement à procéder sur place, à une installation de sauvegarde et de réinitialisation
automatique de vos systèmes puisque votre automate de régulation est capable de se vider de
ses programmes.
Il
serait également judicieux que nous disposions d’une copie du nouveau programme que nous pourrions
introduire dans un lecteur, remettre à votre dépanneur, ce qui de plus vous laisserait un délai
plus confortable pour intervenir et limiterait les dégâts en cas de panne.
En
conclusion :
•
Nous sommes heureux de vous savoir,
enfin,
déterminés à tout mettre en oeuvre pour terminer cette construction.
•
Nous ne voyons pas comment et pour quelle raison la garantie sur les appareils aurait pris effet, puisque
vous-même ne pouvez pas engager votre responsabilité tant que l’installation n’a
pas été réceptionnée définitivement.
•
Nous avons déjà perdus deux hivers et un été pour évaluer le bon fonctionnement
de ces installations et remédier aux nombreux disfonctionnements sans aucun effet, à ce jour.
La
surconsommation et l’utilisation abusive des installations par votre négligence ne nous donne
aucune garantie sur la fiabilité de ce matériel. De ce fait, iI nous semble indispensable de
reconduire les garanties à réception définitive des travaux.
Nous
trouvons également peu opportun et même totalement malvenu que vous nous proposiez déjà
une extension du contrat d’entretien, vous rappelant que seule l’analyse du bon succès
de ces dites installations au terme de l’exercice initialement défini à une année,
nous permettra de définir et conclure à une éventuelle extension de contrat.
De
ce fait, nous vous prions de vous présenter, conformément aux engagements pris,
le
mercredi 17 avril 02 à 8h30 pour la mise en service définitive de ces
installations.
La
présence de MM. [...], [...] et de votre technicien M. [...] est indispensable.
Seront
également présents :
la
société V.________ SA
M.
D.________ qui se chargera de la rédaction du PV.
et
M. N.________
En
raison des différents qui nous opposent et afin de mettre un terme à votre libre interprétation,
nous souhaitons qu’à l’avenir, il nous soit remis systématiquement:
-
un document précisant la nature de chacune de vos interventions de maintenance ou dépannage
-
un procès-verbal dressé par vos soins à l'issue de chacune de nos réunions,
de
plus, nous vous invitons à justifier, par écrit,
-
l’ensemble de vos demandes de modification formulées à la société V.________
SA.
Enfin
sachez qu’à échéance d’une année à partir de la mise en service
définitive, s’il devait s’avérer que votre société n’est pas dans
la capacité de garantir le cahier des charges fixé et accepté le 5 novembre 2001, nous
n’hésiterons pas à engager une procédure à l'encontre de votre société
pour faire valoir nos droits.
(…)
Copie
au bureau de D.________"
6.
Le 25 avril 2002, l'entreprise F.________, devenue entre-temps W.________ SA, a proposé d'arrêter
les comptes à la date du 11 décembre 2001 et de se donner quittance pour solde de tout compte
et de toute prétention, les parties n'ayant ainsi plus aucune prétention à faire valoir
l'une contre l'autre.
Par fax du 11 mai suivant, V.________ a transmis un projet de convention au défendeur qui n'a finalement
pas abouti.
Le 11 juin 2002, le défendeur a adressé deux notes d'honoraires à V.________, concernant
respectivement les parcelles nos [...], [...], [...] d'une part, et n° [...] d'autre part, et présentant
les sommes totales de 162'500 fr. et 20'000 francs. La première mentionne que le défendeur
a accepté de prendre à sa charge le remplacement des tablettes de la piscine et de la peinture
pour un montant total de 3'173 francs.
Le 26 juin 2002, W.________ SA a adressé au défendeur une demande d'assurance garantie de construction,
qui mentionne que les travaux ont été achevés entre la fin de l'été et l'automne
2001, et que des réserves ont été faites à leur endroit.
Selon un avis de crédit du 21 juillet 2002, [...] a versé au défendeur, pour le compte
de la demanderesse, les sommes de 100'000 fr. et 20'000 francs. Dans le premier cas, il est indiqué
"acompte sur litige" comme motif de paiement.
Le 30 juillet 2002, la défenderesse a adressé une facture complémentaire à la demanderesse,
par l'intermédiaire du défendeur, pour un montant de 2'980 fr. 50, taxes comprises, relatif
à une intervention consécutive à une panne générale de chauffage et de ventilation.
Le 15 octobre 2002, le défendeur a établi le relevé des prestations qui n'avaient pas
encore été facturées jusque-là. La somme de 88'987 fr. n'a pas été payée
à ce jour au défendeur.
Par courrier faxé le 14 décembre 2002, la défenderesse a avisé [...] d'un problème
de fonctionnement de la pompe à chaleur.
Le 16 décembre 2002, la défenderesse a adressé deux factures à la demanderesse, la
première d'un montant de 4'960 fr. 35, TVA comprise, pour la fourniture, la pose et la mise en service
d'une nouvelle régulation de commandes manuelles de l'installation technique de la piscine, et la
seconde, d'un montant de 1'470 fr. 05, TVA comprise, selon devis n° 506'973 du 22 octobre 2002,
pour diverses interventions, soit des recherches de pannes et remplacement de diverses pièces, au
niveau du local technique de la piscine. Le 29 janvier 2003, ces sommes ont été versées,
sous déduction d'escomptes de respectivement 60 fr. 35 et 0.5 centimes.
Le 3 avril 2003, la facture du 30 juillet 2002 de la défenderesse d'un montant de 2'980 fr. 50 a
été réglée.
Le 19 août 2003, Q.________, ingénieur en mécanique diplômé de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zürich et qui exploite le bureau d'ingénieur-conseil technique H.________
SA actif dans le domaine du bâtiment et de l'électromécanique, a établi, sur requête
de la demanderesse, un rapport sur les dysfonctionnements affectant les installations techniques des
bâtiments et ouvrages situés sur les parcelles de la demanderesse. Il a notamment relevé
ce qui suit :
"(…)
Tant le dimensionnement que le fonctionnement, la fiabilité et la consommation d'énergie des
installations traités dans ce rapport présentent des lacunes graves, qui proviennent manifestement
d'insuffisances et d'erreurs lors de la planification, l'exécution, la mise en service et le dépannage.
(…)
En
ce qui concerne la consommation d'électricité, très élevée, elle provient de
nombreuses erreurs de conception et d'exécution des circuits porteurs d'eau et d'air et des systèmes
de contrôle-commande (…). (…)
Il
résulte de tout ceci que les coûts d'exploitation des installations sont beaucoup trop élevés
par suite de la consommation exagérée d'énergie, des pannes et avaries incessantes nécessitant
l'organisation, le suivi et le paiement des réparations. A ceci s'ajoutent les coûts à
prévoir pour la remise en ordre de ces installations (dont certaines ont été payées
trop cher), opération difficile et coûteuse puisque exécutée sur des installations
existantes et en service.
De
plus, les prestations obtenues très souvent sans rapport avec les besoins rendent certains installations
définitivement ou temporairement inutilisables. (…) "
Le 24 septembre 2003, sur demande de l'assureur [...] SA, J.________ SA a établi un rapport concernant
notamment l'installation de chauffage et de traitement d'air de la piscine couverte de la demanderesse,
dont le contenu est le suivant :
"(…)
La
piscine existante extérieure n'était pas couverte. Le Maître de l'Ouvrage l'a fait couvrir
ultérieurement, ce qui nécessitait une ventilation mécanique dont le but est de maintenir
des conditions de température et d'humidité relative en fonction de la température de
l'eau et pour éviter la condensation sur les vitrages. (…)
Les
travaux sont réalisés au cours de l'année 2000 pour se terminer, selon l'architecte, le
8 janvier 2001. Il est déclaré à cette date et selon procès-verbal n°14 du même
jour que : "Piscine opérationnelle : température de l'eau et ventil./climat fonctionnent
à satisfaction".
Aucune
réception des travaux n'a eu lieu du fait des problèmes rencontrés après cette date-clé.
(…)
Il
n'existe aucun document contractuel décrivant de manière claire le cahier des charges initial
de l'installation. L'absence de ce document nous prive d'un point de référence auquel il serait
possible de se rapporter. (…)
Pour
des températures basses extérieures, la pompe à chaleur ne permet pas d'assurer la puissance
de chaleur nécessaire pour faire face aux déperditions. En effet le niveau de température
requis de 55°C ne peut être atteint par cet appareil.
Pour
assurer une température estivale normale et de confort dans cette enceinte, c'est-à-dire 30°C-50%
hr et une température de l'eau de la piscine de 28°C, la puissance frigorifique nécessaire
n'est pas disponible avec l'installation actuelle et donc ne peut être réalisée. (…)
Aucune
réception officielle des installations n'a eu lieu. En particulier, on déplore l'absence d'un
protocole technique de réception qui permettrait d'évaluer si cette installation a effectivement
fonctionné correctement à un moment donné. Et ceci en satisfaisant quelles spécifications
techniques."
Par courrier du 30 octobre 2003 adressé à la défenderesse, [...] SA a refusé de mettre
en oeuvre la garantie de l'ouvrage, du fait qu'il n'a, selon elle, jamais été accepté
comme étant sans défaut ni fonctionné parfaitement.
Le 9 février 2004, Q.________ de H.________ SA a établi un tableau, dont le contenu est le
suivant :
Par courrier électronique du 14 avril 2004, [...] a informé Q.________ que la société
ne faisait plus d'installation complète de chauffage depuis son rachat.
7.
Le 21 avril 2004, sur requête de la demanderesse, l'Office des poursuites du district de [...] a
notifié au défendeur un commandement de payer pour le montant de 483'530 fr., plus intérêt
à 5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004, dans le cadre de la poursuite n° [...]. Le même jour, le défendeur a fait
opposition totale. Le 10 mai 2004, sur requête de la demanderesse, l'Office des poursuites de [...]
a notifié à la défenderesse un commandement de payer pour un montant de 483'530 fr. plus
intérêt à 5 % l'an du 1
er
janvier 2004, dans le cadre de la poursuite n° [...]. La défenderesse a fait opposition totale.
Les deux commandements de payer mentionnent sous cause de l'obligation "Frais de réfection
ouvrages et dommages-intérêts".
Le 18 juin 2004, [...] a déposé un rapport d'expertise dans le cadre d'un procès ouvert
auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte et opposant W.________ SA à la demanderesse.
Il est constaté ce qui suit :
"(…)
Cependant, pour ce qui touche aux travaux réalisés dans une 2
ème
étape (au cours de l’année 2000), soit la piscine, la véranda et divers aménagements
extérieurs, la qualité d’exécution ne répond pas aux règles de l’art
(...).
-
La direction des travaux (architecte D.________) n’a pas effectué de réception des travaux,
tant pour ce qui concerne la première que la deuxième phase, réception qui aurait dû
donner lieu à l'établissement d’un PV relevant les anomalies et/ou défauts constatés
comme le veut la norme SIA 118 art. 158 alinéa 2, à laquelle il est fait mention dans les contrats
d’entreprise initiaux du 8 novembre 1996.
La
qualité de la prestation réalisée par l'entreprise W.________ SA n’a fait l’objet
à aucun moment de remarques voire de reproches quelconques quant à son niveau tant quantitatif
que qualitatif par l’architecte (aucune mention dans les PV de chantier établis par l’architecte
D.________ ou de courriers émanant de ce dernier ou de la cliente).
Les
factures finales émises par W.________ SA (...) et transmises à l’architecte D.________
n’ont pas fait l’objet d’une retenue en relation avec les problèmes évoqués.
(…)
Il
est indéniable, à l'analyse des différents documents remis par le Tribunal, que les installations
électriques réalisées par l'entreprise W.________ SA présentent des défauts
(…).
Cependant,
il est difficile de comprendre qu’aucune remarque ou reproche formels relatifs aux problèmes
évoqués, ait été adressé à l’entreprise par la direction des travaux
et que cette dernière n’ait pas effectué de réception des travaux conformément
aux directives SIA 118. (…)"
Dans un rapport complémentaire du 1
er
septembre 2005, [...] a relevé ce qui suit :
"(…)
Nous souhaitons également ajouter que les anomalies constatées à l’occasion des
contrôles effectués par l’entreprise V.________ SA et évoquées précédemment
ont échappé à la vigilance de l’architecte D.________ qui était pourtant en
charge d’assurer la conformité aux règles de l’art de l'ensemble des travaux du
site. Cette constatation apparaît d’autant plus probante, ceci en se référant au
courrier de S.________ SA du 2 avril 2002, qu’un certain nombre d’autres travaux ne donnaient
pas satisfaction à la cliente (Chauffage-ventilation, sanitaires, serrurerie, etc.) (…)
La défenderesse n'a pas participé à cette expertise réalisée dans le cadre d'un
procès auquel elle n'était pas partie. Elle n'a jamais été entendue, ni consultée
par l'expert. Il en va de même pour le défendeur.
Le 7 avril 2005, l'architecte S.________ a adressé un courrier à S.________ SA, dont le contenu
est le suivant :
"(..)
Si, comme nous l’avons exprimé précédemment, il ne nous appartient pas de nous prononcer
sur ce concept, nous pouvons en revanche affirmer qu’en l’état, les structures verticales
existantes, tant sur les parois que dans la toiture, ne permettent pas d’y inclure des ouvrants
tout en conservant leur aspect esthétique existant (finesse des profilés). Cela revient à
considérer qu’il faille entièrement modifier ces structures, c’est à dire
démonter les parois existantes en façade et en toiture, et les remplacer par de nouvelles parois
incluant le nombre nécessaire d'ouvrants prescrit par l’ingénieur. En tout état
de cause, ces nouvelles structures n'auront pas l’aspect esthétique originel quant à
leur finesse. (…) Le coût estimatif global d'une pareille intervention correspond au coup
initial de sa réalisation (…).
Habituellement
la coordination est dirigée par la direction des travaux. Compte tenu du fait que l'architecte n'avait
pas fait le choix de s'adjoindre un ingénieur-conseil, la direction et la coordination lui incombaient
et il aurait dû en assurer le fonctionnement et le suivi. (…)
La
gestion "approximative" et laxiste de l'ensemble des travaux par l'architecte D.________ n'a
certainement pas contribué à favoriser une réalisation du niveau auquel le client aurait
pu s'attendre. (…)
Par jugement du 19 mai 2006, le Tribunal d'arrondissement de [...] a condamné la demanderesse à
verser à W.________ SA la somme de 45'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès
le 27 août 2002. Il a considéré ce qui suit :
"(…)
Dès que la défenderesse
s’est installée dans l’une des maisons construites, elle a constaté que les installations
électriques présentaient des dysfonctionnements. Elle s’en est immédiatement ouverte
à l’architecte D.________ et à la demanderesse.
Sur demande de l’entreprise F.________, [...], de la société [...] à [...], a effectué
une expertise et rendu un rapport daté du 2 juillet 2001 relatif à divers problèmes liés
aux lumières, aux stores, aux portes de garage et à diverses installations électriques.
Entendu comme témoin, [...] a précisé qu’il s’agissait notamment de vérifier
des interrupteurs qui ne fonctionnaient pas, ainsi que certains composants électriques qui étaient
mal câblés. S’agissant des interrupteurs, il a constaté que le défaut provenait
d’un vice de fabrication. Ils ont ainsi été remplacés par le fabricant. (…)
Les témoins [...], technicien en chauffage, et [...], ingénieur, ont confirmé que V.________
SA avait démonté une partie du travail effectué par l'entreprise F.________. (…)
Jusqu'en 2001, les relations entre les parties ont été cordiales, ce qui n'exclut pas que des
critiques aient pu être exprimées par la défenderesse (réd. : X.________). Selon
plusieurs témoins provenant d'entreprises ayant œuvré sur le chantier, cette concorde
a été troublée courant 2001 dès que le mari de la défenderesse, N.________,
est intervenu de manière répétée dans la gestion du chantier, notamment en exigeant
plusieurs modifications importantes des travaux initialement prévus auprès de plusieurs entreprises
occupées sur le chantier de la défenderesse, dont l'entreprise F.________ ce qui a engendré
certaines complications. (…)
Le témoin (réd. : D.________) a enfin rappelé que l'entreprise V.________ SA, active
dans le même domaine que la demanderesse (réd. : F.________), était intervenue sur le
chantier à la suite de l'entreprise F.________, et avait, sans qu'il n'ait été consulté
à ce sujet, ni donné d'instructions correspondantes, démonté une partie du travail
effectué par cette dernière. De son point de vue, V.________ SA n'avait pas le droit d'intervenir
sur le chantier sans son autorisation ainsi que celle de l'entrepreneur en charge. (…)
Il n’est tout d’abord pas établi que ce second ouvrage ait présenté des défauts,
comme l’affirme la défenderesse. En effet, cette dernière a unilatéralement mandaté
l’entreprise V.________ SA, concurrente de la demanderesse, ceci avant même l’échéance
du délai fixé à cette dernière pour intervenir. L’entreprise V.________ SA
a modifié les installations de la demanderesse, de sorte que l’expert n’a pas été
en mesure de se déterminer sur l’existence de défauts relatifs à la seconde phase
des travaux, comme cela ressort des deux rapports qu’il a rendus. Il convient par ailleurs de relever
qu'il est très difficile de distinguer d'éventuels défauts des exigences nouvelles exprimées
par le mari de la défenderesse. Ces modifications sont établies par les témoignages concordants
des intervenants sur le chantier et le fait que l'entreprise V.________ SA a effectué des travaux
supplémentaires, outre la prétendue correction des travaux de l'entreprise de la demanderesse.
(…)
On doit aussi et surtout rappeler que l’existence et l’étendue de défauts n’est
pas même établie à satisfaction. En effet, il ressort du rapport d’expertise du
18 juin 2004 ainsi que du rapport complémentaire du 31 août 2005 que l’intervention de
l’entreprise V.________ SA empêche une évaluation précise du coût de l’amélioration
de ces prétendus défauts. Cette intervention s’est notamment étendue à des
modifications des installations électriques initialement posées par la demanderesse. En outre,
elle a été faite sur mandat unilatéral de la défenderesse ou de sa mandataire, dame
V.________, et ce sans l’aval de l’architecte D.________, qui plus est avant même l’écoulement
du délai comminatoire fixé par la défenderesse à la demanderesse. Cette dernière
n’a ainsi même pas été en mesure de remédier aux prétendues malfaçons,
comme cela ressort notamment de son courrier du 20 mars 2002. Dans ces conditions, il est exclu de faire
supporter à la demanderesse la facture de l’entreprise V.________ SA. Partant, la conclusion
reconventionnelle de la défenderesse est rejetée. (…)."
8.
En cours de procès,
une expertise a été confiée à R.________, architecte. En collaboration avec H.________,
architecte EPFL, l'expert a déposé son rapport principal le 5 novembre 2009, ainsi qu'un rapport
complémentaire, le 29 avril 2011. Les constatations et conclusions qui en résultent sont
en substance les suivantes :
1. Remarques générales
Au moment de la conception, le souhait de la demanderesse était d'avoir un système de réglage
simple, à savoir "piscine occupée" et "piscine inoccupée". La piscine
et ses installations techniques ont été conçues en fonction de ces exigences initiales.
2. Les ouvrages
Il convient d'aborder séparément la question de la couverture de la piscine, de l'installation
de chauffage et de traitement d'air, et de l'installation électrique.
a) La couverture de la piscine
- Les parties ouvrantes
Il était prévu que la véranda puisse être partiellement ouverte, cependant la dimension
et la position de ces parties n'ont pas été clairement définies. Celles-ci devaient néanmoins
être, à dire d'expert, motorisées et gérées par l'automate programmable.
- Les cadres des vitrages
Les cadres des vitrages utilisés pour la construction de la véranda ne sont pas adaptés
à l'utilisation d'une piscine. Le rapport de thermographie annexé au rapport d'expertise démontre
que l'isolation thermique des cadres est insuffisante provoquant ainsi de la condensation superficielle
en hiver. Cette condensation constatée d'ailleurs à de nombreux endroits est susceptible d'occasionner
des dégâts si elle n'est pas corrigée. L'isolation n'est donc pas défectueuse, mais
insuffisante pour ce genre d'utilisation. En effet, les profils en aluminium représentent entre
10 et 15 % de la surface, mais ont une influence déterminante sur le coefficient global d'isolation
thermique. En présence de ponts thermiques le coefficient est affaibli et la déperdition de
chaleur est augmentée de plus de 50 % en tenant compte des intercalaires des vitrages.
Les dégâts de condensation sont donc dus aux faiblesses thermiques de l'enveloppe et non aux
installations techniques. Leur correction nécessiterait des interventions importantes qui modifieraient
fondamentalement l'expression architecturale de l'enveloppe. Au demeurant, les experts ont pu constater
que le problème avait été neutralisé par l'adaptation du système de ventilation
et de déshumidification et que par basse température, il n'y avait plus de condensation. Hormis
les déperditions thermiques, le coût de l'énergie consommée par les déshumidificateurs
est négligeable par rapport à l'ensemble de la consommation de l'ouvrage. La surconsommation
d'énergie de l'installation de chauffage et de traitement d'air, qui constitue le dommage de la
demanderesse, se monte à 866 fr. par an pour un kWh à 0.20 cts et à 1080 fr. par an pour
un kWh à 0.25 centimes.
- Les verres
Les matériaux livrés par A.________ SA correspondent à l'offre du 11 février 2000.
Les valeurs de transmission techniques K sont données pour les verres selon le prospectus du fournisseur.
La justification de la valeur moyenne de K de l'enveloppe des bâtiments a été établie
par la défenderesse. Ce document manque cependant de précision.
Le choix de la demanderesse concernant les verres transparents n'était pas judicieux. L'architecte
aurait dû clairement le mentionner. Quant aux verres de toiture "Heat Mirror", soit les
verres chauffants proposés par A.________ SA, ce sont des produits à haute réflexion et
faible transmission de chaleur. S'ils réduisent effectivement la température du verre intérieur,
ils auraient conduit à une forte consommation d'énergie électrique en hiver. Or, le chauffage
électrique est interdit par la loi si sa puissance dépasse 3 kW. Ce n'était donc pas une
solution recommandée.
- Les toiles intérieures
La véranda est constituée de toiles
intérieures qui offrent uniquement une protection contre l'éblouissement et non contre l'échauffement.
En effet, en cas d'ensoleillement, les toiles laissent passer les rayons infrarouges et l'air se réchauffe
très rapidement. La protection solaire est donc insuffisante sur ce point.
Quant aux stores posés, ceux-ci ne sont pas
prévus pour régulariser les problèmes thermiques. L'architecte dans son concept global,
aurait dû imposer une solution afin d'éviter un réchauffement trop important. Les experts
n'ont en revanche pas constaté de dysfonctionnement des stores.
- La teinte de la véranda
La teinte choisie pour la véranda, soit le vert foncé, augmente l'absorption d'énergie
rayonnante et donc la température, par rapport à une teinte blanche brillante, bien que de
manière peu déterminante.
En conclusion, le choix de l'enveloppe a été fait sur des critères purement esthétiques.
La construction n'est pas adaptée à la couverture d'une piscine, nécessitant ainsi des
installations techniques performantes pour suppléer aux insuffisances de l'enveloppe. Le concept
de couverture avec des cadres peu performants et une protection solaire mal adaptée ne peut être
justifié.
b) L'installation de chauffage et de traitement d'air
- L'installation elle-même
Après analyse du devis, l'installation proposée correspond aux composants fournis et installés
et n'est pas d'un prix exorbitant.
S'agissant des éventuels défauts, les experts ont relevé, dans leur complément d'expertise,
qu'il leur était impossible de les constater, étant donné que des travaux de corrections
avaient été entrepris sur les installations. Il en va de même pour le réglage automatique
du chauffage et de la ventilation, ainsi que pour les variations de température et d'humidité.
Pour le surplus, un manque de coordination entre les installations techniques et l'enveloppe du bâtiment,
ainsi qu'un automate programmable mal adapté aux utilisateurs ont été constatés.
Hormis certains détails, la conception de l'installation reste donc globalement valable.
S'agissant du fonctionnement de l'installation, les experts relèvent qu'ils n'ont pas pu le constater
avant les diverses interventions et ne peuvent par conséquent pas dire si les nouvelles exigences
de la demanderesse et de son époux ont impliqué des modifications des modules et du tableau
de commande. Ils constatent en revanche que, suite à ces nouveaux souhaits, soit un différentiel
de température entre l'air ambiant et l'eau du bassin plus important qu'initialement prévu,
la défenderesse aurait dû informer la demanderesse du risque d'une évaporation plus importante
et, par conséquent, de la formation de condensation sur les vitrages.
Le fait que la pompe à chaleur nécessite une sollicitation constante et produise de la chaleur
selon les sondes des réservoirs chaud et froid et non en fonction des besoins réels des installations
de chauffage au sol et de la ventilation n'est pas un défaut de fonctionnement, mais un choix peu
judicieux, entraînant des frais d'exploitation plus élevés. En effet, le mode de commande
choisi en fonction des réservoirs chaud et froid n'est pas optimum du point de vue de l'exploitation.
Le mode de fonctionnement proposé par la défenderesse ne tient pas compte des augmentations
ou diminutions de température liées à la véranda. Le concept aurait pu en théorie
fonctionner, mais pas avec les variations de température relevées. En effet, pour réduire
les risques de condensation, l'installation aurait dû fonctionner en maintenant une température
constante.
Enfin, l'origine des pannes de l'installation ne peut être définie. Elles pourraient, en effet,
être relatives à la conception de l'installation, à la technique de mise en oeuvre, au
matériel installé ou à l'intervention de tiers. Elles ne peuvent pas être imputées
à une faute de l'architecte.
- le système de régulation
Comme mentionné ci-dessus, le système de régulation choisi est compliqué et mal adapté
aux utilisateurs. De type automate programmable, ce genre de système est en général utilisé
pour des bâtiments ou des installations complexes. Il nécessite l'intervention d'un spécialiste
pour les modifications de consignes. Les interventions manuelles sont possibles, mais ne sont pas à
la portée d'un utilisateur non professionnel. De plus, un tel système doit faire l'objet d'un
cahier des charges précisant les objectifs et la tolérance de pilotage. Il n'était en
revanche pas nécessaire d'installer un dispositif de protection des appareils vulnérables.
c) Les installations électriques
S'agissant des installations électriques réalisées par W.________ SA, les experts ont
relevé, sur la base du contrat du 8 novembre 1996, que la demanderesse avait adjugé à
l'entreprise F.________ les travaux d'installations électriques, selon le devis du 4 octobre 1996,
et que, dès lors, il ne semblait pas y avoir de mandat pour la conception. Quant aux éventuels
défauts, les experts se réfèrent au rapport d'expertise établi par B.________, le
18 janvier 2004, selon lequel il serait indéniable, à l'analyse des différents documents
remis par le tribunal, que les installations électriques réalisées par W.________ SA présentent
des défauts et n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art. Le rapport
constate en revanche que le montant exact des travaux de remise en état des installations à
la suite des différents constats est pratiquement impossible à déterminer.
Si, selon les pièces du dossier, des dysfonctionnements ont été signalés notamment
concernant la pompe à chaleur et les installations électriques, les experts n'ont eux-mêmes
pas pu constater de défauts sur les installations électriques. Le module intelligent et l'onduleur
proposés au défendeur par K.________, le 29 juin 2001, n'étaient pas prévus dans
l'offre de base et auraient fait l'objet de plus-value s'ils avaient été réalisés
immédiatement.
3. Le rôle du défendeur
Le défendeur a été mandaté verbalement par la demanderesse pour des prestations d'architecte,
soit pour la construction de deux villas, des travaux divers et la couverture de la piscine sise sur
la parcelle n° [...]. Son mandat comprenait l'ensemble des prestations d'architecte. Concernant
le contenu de ses obligations, les experts se réfèrent aux art. 2.2 et 2.3 de la norme SIA
102.
Le défendeur a certainement dirigé et surveillé les travaux accomplis par la défenderesse,
étant donné qu'ils ont été réalisés dans les délais fixés. Or,
vu la complexité du projet et les conditions hors de la normale, le défendeur qui n'était
pas à même de le maîtriser, aurait dû s'entourer de professionnels spécialisés,
soit d'un physicien du bâtiment pour les aspects liés à l'isolation de l'enveloppe et
d'un ingénieur thermicien indépendant pour le concept de chauffage et ventilation, et cela
tant pour le concept que la réalisation. Le défendeur n'a pas commis de faute professionnelle
en s'adressant à R.________ SA, mais celle-ci était spécialisée dans le domaine du
chauffage. Le coût d'un tel spécialiste, soit pour le traitement de l'air, les installations
électriques et la physique du bâtiment se serait élevé à un montant d'environ
70'000 francs.
Le défendeur a dû proposer certaines variantes d'exécution qui auraient sensiblement amélioré
l'ouvrage, puisque c'est une variante C qui a été adjugée. Les éléments fondamentaux
de l'installation de ventilation ont été conservés. Seuls des compléments et modifications
ont été mis en oeuvre.
En ce qui concerne l'enveloppe, aucune vérification n'a été faite quant à sa compatibilité
physique dans le cadre d'une telle utilisation. Là encore, l'architecte aurait dû s'entourer
de spécialistes pour exécuter ces vérifications. Il y a non seulement eu des erreurs de
conception des installations de ventilation, mais également des erreurs de choix des matériaux
de l'enveloppe et de leur mise en œuvre. Lorsque le choix des matériaux a une incidence importante
sur les conséquences techniques et climatiques de l'ouvrage, l'architecte doit établir un document
rapportant de manière intelligible les conséquences de ce choix. Un tel document ne figure
pas dans les pièces produites.
C'est donc par manque de compétence en la matière que le défendeur n'a pu prévenir
les défauts affectant les installations de chauffage, de ventilation et de l'enveloppe de la piscine.
4. Le rôle de la défenderesse
Pour une installation aussi complexe, il était indispensable de mandater des bureaux d'ingénieurs
spécialisés. De plus, dans cette situation, les travaux auraient pu être mis en soumission
auprès de plusieurs entreprises. La défenderesse doit assumer la responsabilité des modifications
qu'elle a accepté d'effectuer et qu'elle aurait dû refuser si elles étaient incompatibles
avec le concept réalisé.
Aucune référence n'a pu être obtenue de la part de la défenderesse pour des réalisations
analogues, soit en matière de pompe à chaleur et d'installation de régulation ou de ventilation,
qui plus est pour une piscine. Enfin, la défenderesse a déposé une offre pour l'installation,
devis comprenant des frais d'étude, mais ces derniers ont été supprimés lors de la
négociation de l'adjudication.
5. L'existence et l'évaluation du dommage
Des travaux ont été réalisés sur les installations de chauffage et de traitement
d'air. Il est dès lors impossible d'évaluer le montant du dommage concernant les défauts
qui affecteraient ces installations techniques. A ce jour, les conditions d'exploitation de la piscine
ont été améliorées et semblent correspondre aux demandes des exploitants. Des travaux
ont certes été entrepris, mais leur importance ne peut être évaluée, en raison
du manque de pièces justificatives. Des compléments d'installation simples, comme des humidificateurs
dans la véranda, ont neutralisé le défaut lié à la condensation.
Le dossier de factures produit par la demanderesse ne permet pas de répartir objectivement les montants
entre travaux de correction de défauts et travaux complémentaires.
S'agissant des honoraires du défendeur, les prestations mentionnées ci-après ont été
exécutées, puis facturées :
- Facture du 18 janvier 2002 pour la parcelle n° [...] :
290'600 fr.
- Facture du 18 janvier 2002 pour la parcelle n° [...] :
86'500 fr.
- Facture du 18 janvier 2002 pour la parcelle n° [...] :
133'400 fr.
- Facture du 15 octobre 2002 pour la parcelle nos [...], [...],
et [...] (honoraire au tarif temps) :
11'600 fr.
- Facture du 15 octobre 2002 pour la parcelle n° [...] :
34'800
fr.
556'900 fr.
Toutes les prestations facturées par le défendeurs ont été exécutées. Le
taux de base qui a été appliqué au coût de l'ouvrage déterminant ainsi les honoraires
est de 13 %, au lieu de 13.1 % prévu par la norme SIA 102 version 2001. Quant au coût de l'ouvrage,
il a été calculé sur la base des décomptes de l'architecte desquels la défenderesse
a déduit les montants des travaux commandés par l'époux de la demanderesse. Le taux de
base a été appliqué sur l'ensemble des travaux, conformément à l'art. 7.6 de
la norme SIA 102, qui dispose que si le mandat porte sur plusieurs bâtiments distincts, les honoraires
se calculent d'après le coût de l'ensemble. Ce taux aurait donc été plus élevé
s'il avait été calculé séparément, soit sur chaque ouvrage. De plus, d'une part,
le taux aurait pu être majoré de 10 %, conformément au degré de complexité de
l'ouvrage, or tel n'a pas été le cas, d'autre part, le défendeur a consenti à un
rabais de 10 %. Les prestations facturées au tarif B, soit horaire, sont conformes aux recommandations
SIA.
9.
D'autres faits allégués et admis ou prouvés, mais sans incidence sur la solution du présent
procès, ne sont pas reproduits ci-dessus.
10.
Dans leurs écritures respectives, la demanderesse et le défendeur ont tous deux soulevé
l'exception de compensation.
11.
Par demande du 23 mai 2005, X.________ a pris contre D.________ et R.________ SA les conclusions suivantes,
avec dépens :
"I.
D.________ et R.________ SA doivent et payeront solidairement entre eux à X.________ le montant
de 483'530 fr. (quatre cent huitante-trois mille cinq cent trente francs), avec intérêt à
5 % l'an dès le 1
er
janvier 2004.
II.
En plus du montant susmentionné,
D.________ doit et payera immédiatement à X.________ le montant de 428'022 fr. 95 (quatre cent
vingt-huit mille vingt-deux francs et nonante-cinq centimes), avec intérêt à 5 % l'an
dès le 1
er
janvier 2004."
Dans sa réponse du 24 octobre 2005, le défendeur a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions de la demanderesse et reconventionnellement à ce qui suit :
"I.
X.________ est la débitrice de D.________ et lui doit prompt paiement de
Fr.
88'987.-
(huitante-huit mille neuf cent huitante-sept
francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 12 juin 2002.
II.
Ordre est donné au
Préposé à l'Office des poursuites de [...] de procéder à la radiation du commandement
de payer poursuite ordinaire N° [...] notifié à D.________ le 21 avril 2004 sur réquisition
de X.________."
Dans sa réponse du 24 février 2006, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions de la demanderesse.
Dans sa réplique du 4 octobre 2006, la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens,
au rejet des conclusions reconventionnelles du défendeur.
Chaque partie a déposé un mémoire de droit.
En droit:
I.
La demanderesse X.________ a pris à l'encontre du défendeur D.________ des conclusions tendant
essentiellement au paiement de dommages et intérêts. Elle soutient que sa responsabilité
d'architecte est engagée en raison de la violation de son devoir de diligence dans la surveillance
des travaux d'un ouvrage entaché de défauts. Elle réclame à titre solidaire à
la défenderesse R.________ SA, devenue entre-temps Q.________ SA, en sa qualité d'entrepreneur,
la réparation de son dommage.
Le défendeur réclame reconventionnellement le paiement du solde de ses honoraires.
II.
a)
Le
Code de procédure civile est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 afin de régler la procédure applicable devant les juridictions cantonales, notamment
aux affaire civiles contentieuses (art. 1 let. a CPC, Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272). L'art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à l'entrée en
vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la
clôture de l'instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que
soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure
civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).
Aux termes de l'art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02),
les règles de compétences matérielles applicables avant l'entrée en vigueur de la
présente loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives
(Tappy, op. cit., p. 14).
b)
En l'espèce, la demande a été déposée le 23 mai 2005, soit avant l'entrée
en vigueur du CPC. L'instance a donc été ouverte sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010, RSV 270.11)
et n'est pas close à ce jour. Il convient dès lors d'appliquer le CPC-VD à la présente
cause. Les dispositions de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 (ci-après
: LOJV, RSV 173.01), dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2010, sont également applicables
.
III.
a)
La
demanderesse et le défendeur ne contestent pas avoir été liés par un contrat, tant
lors de la première phase des travaux, à savoir la construction des villas sur les parcelles
nos [...] et [...] à [...], que lors de la seconde phase, soit la couverture de la piscine sur la
parcelle n° [...].
Il en va de même s'agissant des rapports contractuels liant la demanderesse à la défenderesse.
En effet, par contrat du 17 février 2000, la demanderesse a adjugé à la défenderesse
les travaux liés à l'installation de chauffage et de traitement d'air dans le cadre de la couverture
de la piscine pour un montant forfaitaire devisé à 209'000 francs.
b)
Il s'agit de déterminer la nature des relations juridiques qui lient la demanderesse, d'une part
à le défendeur (b) et, d'autre part, à la défenderesse (c).
La demanderesse semble fonder ses prétentions à la fois sur le contrat de mandat et sur celui
d'entreprise. Elle se prévaut en effet à l'égard du défendeur des règles du
mandat tant lors de la première phase que lors de la seconde et, à l'égard de la défenderesse,
des règles du contrat d'entreprise.
c) aa)
i)
Le contrat d'architecte global est celui par lequel
un architecte se charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de construction,
plans d'exécution et de détail) et de la direction des travaux, avec ou sans l'adjudication
de travaux. Depuis plusieurs années, la qualification du contrat d'architecte global est controversée.
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence selon laquelle ce contrat
constitue un contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du contrat d'entreprise
(TF 4A_294/2012 et 4A_300/2012 du 8 octobre 2012 c. 3; TF 4A_53/2012 et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012
c. 3.4 et les réf. cit.; CCIV 19 mai 2011/99 c. IVca et les réf. cit.; TF 4A_471/2010
du 2 décembre 2010 c. 4.3.2; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c. 4.1; Chaix, Commentaire
romand, Code des obligations I, 2
ème
éd.,
Bâle 2012, n. 29 ad art. 363 CO, qui retient, contrairement à l'opinion précédemment
professée, la qualification de contrat mixte au contrat d'architecte global; Gauch, Der Werkvertrag,
5
ème
éd., Zurich 2011, nn. 57 ss; Tercier/Favre/Conus, Les contrats spéciaux, 4
ème
éd., Genève 2009, nn. 5356 ss).
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global, les règles du mandat sont également applicables
à la responsabilité de l'architecte en cas de manque de diligence lors de la direction des
travaux. L'architecte, qui a été chargé de diriger, surveiller et coordonner l'activité
des divers entrepreneurs et fournisseurs, a certes une influence directe sur les travaux, mais il ne
les exécute pas lui-même et n'est donc pas en mesure de promettre un résultat (TF 4A_53/2012
et 4A_55/2012 du 31 juillet 2012 c. 3.4; TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 c. 9; CCIV 19 mai 2011/99
c. IVca; TF 4A_252/2010 du 25 novembre 2010 c. 4.1; Chaix, op. cit., n. 28 ad art. 363 CO; Tercier/Favre/Conus,
op. cit., nn. 5357, 5358 et 5374).
ii)
S'agissant de la première phase, il est établi que le défendeur s'est chargé des
plans pour la construction de la villa sur la parcelle n° [...] sise à [...] et qu'il
a également signé, en tant que représentant de la demanderesse, les deux contrats avec
l'entreprise F.________ du 8 novembre 1996. La demanderesse et le défendeur sont donc bien
liés par un contrat d'architecte qui peut être qualifié de global pour les travaux de
construction de la villa. Il n'est en revanche pas allégué ni a fortiori établi que le
défendeur aurait été chargé de la conception du système électrique des
villas.
bb)
i)
Les contrats d'archi­tecte qui portent sur l'établissement de plans relatifs à un ouvrage
ou l'élaboration de devis doivent être régis par les règles du contrat d'entreprise,
tandis que ceux qui ont pour objet l'adjudication, la direction, la surveillance et la coordination des
entrepreneurs et fournisseurs commis à l'exécution de l'ouvrage obéissent aux règles
du mandat (ATF 127 III 543 c. 2a, SJ 2001 I 625; Gauch, Le contrat d'entreprise, adaptation française
de Carron [cité ci-après : Gauch/Carron], nn. 49 ss, pp. 16 ss; Chaix, Commentaire romand,
op. cit., nn. 26 ss ad art. 363 CO; Engel, Contrats de droit suisse, 2
ème
éd., pp. 497 s.).
ii)
S'agissant de la seconde phase des travaux, soit celle relative à la couverture de la piscine, il
est établi que pour la réalisation des installations techniques, soit l'électricité,
le chauffage et la ventilation, le défendeur s'est adressé à l'entreprise F.________ et
à la défenderesse qui se sont chargés de concevoir l'ouvrage dans leurs domaine respectifs.
Les parties ont d'ailleurs admis que c'était la défenderesse qui avait calculé et dimensionné
les installations de chauffage, pompe à chaleur et ventilation et établi les documents techniques
nécessaires à la mise à l'enquête. Le défendeur a, quant à lui, œuvré
en tant qu'intermédiaire entre les différents acteurs en dirigeant les travaux. On relève
à cet effet qu'il est fait référence au défendeur, dans le contrat du 17 février
2000 liant la demanderesse et la défenderesse, en tant que "DT", soit directeur des travaux.
S'agissant de la couverture de la piscine elle-même, il ressort du contrat du 16 février 2000
que la demanderesse a adjugé les travaux de fourniture et de pose de la couverture de ladite piscine
à A.________ SA, devenue depuis lors A.________ SA. Le défendeur a, quant à lui, été
chargé de la surveillance des travaux, comme le confirme le contrat susmentionné dans lequel
il est une nouvelle fois fait référence au défendeur en tant que directeur des travaux.
Le défendeur n'étant pas chargé de la conception de l'ouvrage, mais uniquement de la surveillance
des travaux, seules les règles du contrat de mandat s'appliquent au défendeur dans le cadre
de la seconde phase de travaux (art. 394 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220]).
d)
aa)
Aux termes de l'art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel l'une des parties
(l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre
partie (le maître) s’engage à lui payer. Il s'agit d'un contrat bilatéral parfait.
Lors de la conclusion, les parties s'engagent en effet à exécuter des prestations qui se trouvent
dans un rapport d'échange, soit l'exécution d'un ouvrage et le paiement d'un prix (Gauch/Carron,
op. cit., n. 7, p. 3).
bb)
Comme mentionné précédemment, par contrat du 17 février 2000, la demanderesse a adjugé
à la défenderesse les travaux liés à l'installation de chauffage et de traitement
d'air dans le cadre de la couverture de la piscine pour un montant forfaitaire devisé à 209'000 francs.
Les prestations constitutives du contrat d'entreprise prévues à l'art. 363 CO sont réunies,
ce que les parties ne contestent d'ailleurs pas.
IV.
a)
Le défendeur allègue que la demanderesse et lui-même ont convenu d'appliquer dans leurs
relations la norme SIA 102 uniquement en ce qui concerne le calcul de ses honoraires. La demanderesse,
prétend, quant à elle, dans son mémoire de droit, que cette norme fait partie intégrante
du contrat.
b)
L'intégration dans un contrat des normes SIA résulte d'un accord entre les parties en vertu
duquel ces dernières acceptent que des conditions générales déterminées règleront
tout ou partie de leur contrat. L'accord peut être exprès ou tacite (Gauch/Carron, op. cit.,
n. 194, p. 62 et les réf. cit.,). Il convient de rechercher la réelle et commune intention
des parties (art. 18 al. 1 CO). Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut être
déterminée ou qu'il y a divergence entre les parties que le juge doit déterminer de manière
normative comment il convient de comprendre la manifestation de volonté (Tercier/Pichonnaz, Le droit
des obligations, 5
ème
éd. Fribourg 2012, n. 195, p. 50).
Les normes SIA n'ont cependant valeur ni de loi, ni de coutume, ni de faits notoires. La cour ne peut
dès lors en appliquer d'office les dispositions. Etant des règles de droit conventionnelles,
il appartient à celui qui les invoque de les alléguer et de les prouver. Leur contenu peut
également ressortir des constatations de l'expert (CCIV du 24 janvier 2008/17 c. Ib; CCIV
du 4 février 2005/29c. I; ATF 118 II 295, JT 1993 I 400; Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4192,
p. 628).
c)
En l'espèce, le défendeur a envoyé à la demanderesse une note d'honoraires pour les
travaux d'architecture liés à la couverture de la piscine, le 26 novembre 2001, qui fait
référence à la norme SIA 102, édition 1984. S.________ SA a, quant à elle, abordé
la question dans sa lettre du 2 avril 2002 où elle demande des explications quant au calcul
des honoraires de l'architecte. Seul un extrait de la norme a été annexé aux divers contrats
rédigés par le défendeur. La mention de la norme ne figure en effet que dans le cadre
de la facturation des honoraires de l'architecte. Les parties n'allèguent pour surplus pas avoir
soumis l'ensemble de leurs relations à la norme SIA. La cour en déduit par conséquent
que les parties sont convenues d'appliquer la norme SIA uniquement pour ce qui concerne le calcul des
honoraires de l'architecte.
Les parties n'ayant pas
allégué ni produit l'art. 7.6 de la norme SIA, il convient de se référer à l'expertise
laquelle mentionne l'article dans sa version 2001, pour établir son contenu.
Compte tenu de ce qui précède, la cour de céans retient l'application de l'art. 7.6 de
la norme SIA 102 concernant le mode de calcul des honoraires et se référera, pour le surplus,
aux dispositions légales.
V.
a)
Dans la mesure où le défendeur répond
à l'égard de la demanderesse selon les règles du mandat, tant lors de la première
phase – selon un contrat mixte – que lors de la seconde phase – selon un contrat de
mandat – les prétentions de la demanderesse concernant les installations électriques
seront traitées ci-dessous conjointement.
La demanderesse reproche au défendeur de ne pas avoir dirigé ni surveillé correctement
les travaux, et d'avoir omis de tenir un cahier des charges, de procéder à la réception
des travaux et de transmettre les avis des défauts de V.________ et d'elle-même à W.________
SA. Selon la demanderesse, ces agissements ont empêché de pallier à la survenance des
défauts des installations électriques. Elle se réfère à ce titre aux défauts
constatés par l'expertise de B.________ et les constats de V.________ SA du 19 octobre 2001. Elle
réclame ainsi au défendeur la somme de 128'022 fr. 95, soit 42'976 fr. 35 et 85'046 fr.
60 correspondant au coût des travaux de remise en état effectués par V.________ SA pour
les parcelles nos [...] et [...].
b)
aa)
L'architecte est notamment tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al.
2 CO). Sa responsabilité est soumise aux mêmes règles que celle du travailleur dans les
rapports de travail (art. 398 al. 1 CO). L'art. 321e CO dispose que le travailleur est responsable du
dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence. En cas d'inexécution
ou de mauvaise exécution de son obligation de diligence, l'architecte est tenu de réparer le
dommage qui en résulte, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art.
97 al. 1 CO). La responsabilité de l'architecte suppose la réunion de quatre conditions qui
sont cumulatives : la violation d'un devoir de diligence, un dommage, un rapport de causalité et
une faute; il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de constater que chacune
de ces conditions est remplie (art. 8 CC), à l'exception de la faute qui est présumée
(art. 97 al. 1 CO) (TF 4A_266/2011 du 19 août 2011 c. 2.1.1; TF 4A_737/2011 du 2 mai 2012 c.
2.3; Werro, Commentaire romand, op. cit., nn. 36 ss ad art. 398 CO; Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
nn. 5196 ss).
L'architecte a une obligation de diligence particulière; il est considéré comme "l'homme
de confiance du maître", dont il doit sauvegarder les intérêts. Il doit user de la
diligence commandée par les circonstances, en mettant en œuvre les connaissances professionnelles
que l'on peut exiger de lui. Le degré de diligence qui incombe au mandataire ne peut être défini
une fois pour toutes; il doit l'être en fonction de l'ensemble des circonstances. Le contenu de
l'obligation de l'architecte est d'abord déterminé par le contrat. En l'absence de précisions
à ce sujet, on appréciera les exigences en fonction des règles de l'art qui peuvent s'exprimer
dans des normes et prescriptions conseillées par la pratique (CCIV 19 mai 2011/99 c. IVcb;
Tercier/Favre/Conus, op. cit., nn. 5125, 5369 et 5370).
De l'obligation de diligence découle l'obligation d'information. Le mandataire doit tenir son mandant
régulièrement au courant du développement du contrat et lui signaler, de manière
complète, exacte et à temps, toutes circonstances importantes, notamment lorsqu'elles pourraient
avoir une influence sur les instructions données. De même, il lui incombe de rendre le mandant
attentif aux risques que comporte le service ou l'exécution du mandat (Tercier/Favre/Conus, op.
cit., n. 5146) et, dans l'hypothèse d'un contrat d'architecte, ce devoir d'information porte sur
tous les faits qui peuvent avoir une importance sur le déroulement des travaux (CCIV 19 mai 2011/99
c. IVce; TF 4C_54/2006 du 9 mai 2006 c. 2.2.1; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5370).
bb)
La notion juridique du dommage est commune aux responsabilités contractuelle et délictuelle
(art. 99 al. 3 CO) : consistant dans la diminution involontaire de la fortune nette, le dommage correspond
à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce
même patrimoine aurait si l'événement dommageable - ou la violation du contrat - ne s'était
pas produit. Il peut survenir sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif,
d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (TF 4A_481/2012 du 14 décembre
2012 c. 3; TF 4A_506/2011 du 24 novembre 2011 c. 4; Tercier/Favre/Conus, op. cit., n. 5197).
A teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le
juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des
mesures prises par la partie lésée. La règle vaut aussi bien pour la preuve de l'existence
du dommage que pour celle de l'étendue de celui-ci (ATF 95 II 481 c. 12a, JT 1997 I 246; Brehm,
Berner Kommentar, Berne 2006, n. 48 ad art. 42 CO). La charge de la preuve est ainsi facilitée,
dans la mesure où il permet au juge de le déterminer équitablement. La partie lésée
doit cependant alléguer et prouver toutes les circonstances permettant et facilitant son évaluation
(ATF 122 III 219 c. 3a et réf. cit.). Si cette disposition a en effet pour but d'alléger le
fardeau de la preuve, elle ne libère cependant pas le lésé de la charge de toute preuve
(ATF 133 III 462 c. 4.4.2 et les réf. cit.).
cc)
Lorsque la violation du contrat résulte d'une
omission, le lien de causalité ne peut être qu'hypothétique –
ex
nihilo nihil fit
(Fellmann, Berner Kommentar,
Berne 1992, n. 458 ad art. 398 CO). Le juge doit alors se demander si le préjudice se serait tout
de même produit si le mandataire avait agi comme le droit le lui prescrivait (ATF 124 III 155 c.
3d, JT 1999 I 125).
dd)
L'art. 97 CO présume la faute du débiteur
responsable d'un dommage par violation d'une obligation. Par un renversement du fardeau de la preuve,
il n'appartient plus au créancier de prouver la faute, mais au débiteur de démontrer qu'il
n'en a commis aucune. La faute se définit comme le manquement de la volonté à un devoir
imposé par l'ordre juridique, ou l'abus, respectivement l'emploi insuffisant des facultés physiques
ou intellectuelles (Thévenoz, Commentaire romand, op. cit., nn. 51 et 54 ad art. 97 CO). Il peut
s'agir d'une faute intentionnelle ou d'une négligence, cette dernière étant le manquement
à l'attention dont aurait fait preuve une personne de la catégorie à laquelle le débiteur
appartient (Werro, Commentaire romand, op. cit., nn. 84 ss ad art. 41 CO).
c)
Les montants réclamés par la demanderesse concernent aussi bien la parcelle n° [...] que
la parcelle n° [...] et ont dès lors trait aux deux phases de travaux, soit la construction
des deux villas, dans un premier temps, puis la couverture de la piscine sur la parcelle n° [...]
à [...].
aa)
Interpellés sur la question des installations électriques réalisées par W.________
SA, les experts R.________ et H.________ se sont référés à l'expertise du 18 juin
2004 réalisée par B.________, dans le cadre du procès qui a opposé W.________ SA
à la demanderesse. Ce rapport mentionne que le défendeur n’aurait pas effectué de
réception des travaux tant lors de la première que lors de la seconde phase des travaux. Ce
rapport indique également que les installations électriques réalisées par W.________
SA au cours de la seconde phase présenteraient des défauts et qu'elles n'auraient pas été
réalisées selon les règles de l'art. Le défendeur aurait ainsi fait preuve d'une
gestion approximative et laxiste de l'ensemble des travaux.
Bien que l'expertise B.________ soit une expertise judiciaire, celle-ci a été mise en œuvre
dans le cadre d'un autre procès. Le défendeur n'ayant pas été partie à ce procès
ni entendu par l'expert, ce rapport ne saurait dès lors lui être opposable.
Les experts R.________ et H.________ n'ont eux-mêmes pas relevé de manquement dans la surveillance
des travaux d'électricité ni constaté de défauts sur ces installations, quelle que
soit la phase de travaux. L'expertise relève que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune remarque
de la part de la demanderesse jusqu'en octobre 2001 et précise de surcroît que lors de la seconde
phase, la demanderesse a fait appel à V.________ SA sans l'aval du défendeur et, ce, avant
l'échéance du délai fixé à F.________ pour intervenir. Cette entreprise a alors
modifié et effectué des travaux de finitions et d'amélioration sur les installations de
F.________ de telle manière que les experts n'ont pas été en mesure de se déterminer
sur l'existence d'éventuels défauts relatifs à cette phase ni de les quantifier.
Dans la mesure où les éventuels manquements aux obligations du défendeur n'ont pas été
établis, la responsabilité de ce dernier ne saurait être engagée. On relève
au surplus que l'on ne peut reprocher un quelconque manque de diligence au défendeur, alors que,
dans le cadre de la seconde phase, c'est la demanderesse elle-même, en faisant appel à V.________
SA, qui a empêché le défendeur de remplir ses obligations, soit lister les éventuels
défauts imputables à W.________ SA et procéder le cas échéant à l'avis
des défauts.
bb)
Quand bien même, l'existence de manquements aux obligations contractuelles du défendeur serait
considérée comme établie, le montant du dommage ne pourrait être quantifié.
En effet, les chiffres articulés par la demanderesse, soit 85'046 fr. pour la parcelle n° [...]
et 42'976' fr. 35 pour la parcelle n° [...], ne reposent sur aucune pièce probante. Quant aux
experts, ils se sont, là encore, référés à l'expertise B.________. On relève
que selon cette expertise, le montant exact des travaux de remise en état des installations est
pratiquement impossible à chiffrer.
Quant à l’art. 42 al. 2 CO dont se
prévaut la demanderesse, s’il a pour but d'alléger le fardeau de la preuve, il ne libère
pas pour autant le lésé de la charge de toute preuve. En recourant aux services de V.________
SA, la demanderesse a délibérément provoqué l'impossibilité dont elle se plaint.
Elle aurait cependant pu demander un constat préalable au titre de preuve à futur au sens de
l'art. 248 ss CPC-VD. La demanderesse échoue donc dans la preuve de son dommage. Les conditions
de la responsabilité étant cumulatives, il n'est pas nécessaire d'examiner la réalisation
des autres conditions.
VI.
a)
La demanderesse reproche au défendeur de ne pas s'être adjoint les services d'un spécialiste
compte tenu de la complexité du projet relatif à la couverture de la piscine réalisée
par A.________ SA. Selon elle, si le défendeur avait fait preuve de la diligence requise, il aurait
pu prévenir la survenance des défauts affectant l'enveloppe, tels que notamment la condensation
provoquée par l'utilisation de matériaux inadéquats, une protection solaire insuffisante
et le fait que la piscine ne soit pas utilisable toute l'année. Elle se réfère à
ce titre au rapport de J.________ SA et évalue son dommage à 300'000 fr., sur la base du courrier
de S.________ du 7 avril 2005, qui estime que le coût global de la remise en état correspondrait
au coup initial de sa réalisation
.
b)
aa)
En premier lieu, on relèvera que le rapport précité est une expertise commandée par
[...], à laquelle le défendeur n'a pas collaboré. De plus,
il
s'agit d'une expertise privée, dont la portée ne vaut pas preuve, mais simple allégation
de partie (ATF 132 III 83 c. 3.4, SJ 2006 I 233). Cela ne signifie pas qu'elle soit sans valeur. Elle
peut notamment amener la cour à s'écarter de l'expertise judiciaire en faisant apparaître
les conclusions de cette dernière comme douteuses ou contradictoires. La cour ne peut toutefois
s'écarter de l'expertise judiciaire sans motiver son appréciation (Bosshard, L'appréciation
de l'expertise judiciaire par le juge,
in
RSPC 2007, pp. 321 ss, spéc. p. 325 et les réf. cit.).
Les experts R.________ et H.________ relèvent qu'au vu de la complexité de l'installation,
le défendeur aurait effectivement dû consulter un physicien du bâtiment pour les aspects
liés à l'isolation de l'enveloppe. Ils ont également relevé l'existence de malfaçons;
l'isolation thermique des cadres était insuffisante et pouvait provoquer de la condensation superficielle
en hiver. Cette condensation constatée d'ailleurs à de nombreux endroits était susceptible
d'occasionner des dégâts si elle n'était pas corrigée.
Les
experts ont également souligné que le choix de la demanderesse concernant les verres transparents
n'était pas judicieux et que l'architecte aurait dû clairement le mentionner. Ils ont cependant
souligné que ce n'est pas par un manque de surveillance, mais par un manque de compétence que
le défendeur n'a pas pu prévenir les défauts constatés.
Bien qu'il soit établi que le défendeur, face à une installation aussi complexe, aurait
dû s'adjoindre les compétences d'un spécialiste, ce grief a trait à la conception
de la couverture de la piscine et non au suivi des travaux. En effet, le défendeur n'était
pas en charge de la conception, mais uniquement du suivi de la réalisation de l'installation; on
ne saurait donc a priori déduire des règles du mandat une obligation de réparer du défendeur.
Cette question peut cependant restée ouverte dans la mesure où, comme il sera démontré
au chiffre suivant, il n'y pas de dommage.
bb)
Les défauts visibles ont été neutralisés par l'adaptation du système de ventilation
et de déshumidification. Au stade actuel, le dommage que subirait la demanderesse serait une surconsommation
d'énergie du chauffage de la piscine, évaluée, dans le cadre de l'expertise complémentaire,
à 866 fr. par an pour 1 kWh à 20 centimes et à 1'080 fr. par an pour 1 kWh à 25 centimes.
Afin de calculer le dommage, il conviendrait de distinguer le dommage passé, soit de la date de
la réception de l'installation à la date du jugement, du dommage futur. Pour ce qui concerne
cette première période, la demanderesse n'a pas établi le coût de l'adaptation du
système de ventilation et de déshumidification. Son dommage s'élèverait donc à
tout le moins au coût de la surconsommation après adaptation, soit à 866 fr. par an pour
1 kWh à 20 centimes et à 1'080 fr. par an pour 1 kWh à 25 centimes. La réception
de l'installation ayant eu lieu le 8 janvier 2001, il s'est écoulé 12 ans et 99 jours jusqu'à
la date du jugement. La surconsommation passée s'élèverait donc à un montant de 14'842
fr. 90, soit [((866 + 1'080) / 2 x 12) + (99 / 365) x 11'676))] si l'on prenait une moyenne du coût
du kilowatt,
faisant ainsi usage du pouvoir d'appréciation
réservé à l'art. 42 al. 2
CO.
Le dommage futur ne pourrait en revanche être évalué. En effet, le coût de la surconsommation
d'énergie devrait être capitalisé en fonction de la durée de la vie de la couverture
de piscine. Or cet élément, qui ne constitue pas un fait notoire, n'a pas été établi
par la demanderesse.
cc)
Il conviendrait encore de déduire du montant
du dommage, tel qu'il aurait été arrêté ci-dessus, les avantages patrimoniaux que
la demanderesse a retiré des omissions de son mandataire ("
compensatio
lucri cum damno
"; "
Vorteilsanrechnung
";
ATF 128 III 22 c. 2e/cc, JT 2002 I 222, SJ 2002 I 209; Brehm, op. cit., nn. 27 ss ad art. 42 CO). En
effet, l'imputation d'un avantage est justifiée lorsque celui-ci se trouve dans un rapport de causalité
adéquate avec l'acte ou l'omission dommageable (Werro, La responsabilité civile, 2
ème
éd., Berne 2011, n. 996), respectivement lorsque dommage et avantage s'inscrivent dans une relation
de connexité (ATF 112 Ib 322 c. 5a, JT 1987 I 186; Brehm, op. cit., nn. 34 ss ad art. 42 CO).
En omettant de recourir à un spécialiste, la demanderesse s'est épargnée une dépense
d'un montant de 70'000 fr. à dire d'expert. Ce montant doit donc être imputé à la
créance en dommages et intérêts de la demanderesse, qui est dès lors réduite
à néant (
14'842 fr. 90
– 70'000
).
Compte tenu de ce qui précède, soit des points traités au chiffre V et VI, la conclusion
II de la demanderesse doit être entièrement rejetée.
VII.
a)
La demanderesse reproche au défendeur un manque de diligence dans la surveillance des travaux accomplis
par R.________ SA. Selon elle, il aurait également omis d'établir un cahier des charges pour
cette dernière. Ce
manque de diligence serait
à l'origine des défauts rencontrés par l'installation de chauffage et de traitement d'air,
soit notamment l'instabilité du réglage automatique et le bruit qui émanerait de la ventilation
lorsqu'elle fonctionne à grande vitesse. Elle réclame ainsi au défendeur,
dans
le cadre de la conclusion I, la somme de 483'530 fr., soit 401'230 fr. pour les défauts de
l'installation de chauffage et de traitement d'air, 32'300 fr. pour les travaux d'amélioration de
l'installation et 50'000 fr. pour la surconsommation d'énergie.
b)
S'agissant de l'installation de chauffage et de traitement d'air, il est établi que la demanderesse
souhaitait initialement un système qui soit le plus simple possible, avec un interrupteur commandant
une phase d'utilisation et une phase d'inoccupation. Elle a donc signé, le 17 février 2000,
un contrat avec la défenderesse, ayant pour objet les travaux d'installation de chauffage et de
traitement d'air au prix forfaitaire de 209'000 francs. Par la suite, l'époux de la demanderesse
a formulé des exigences supplémentaires, soit un troisième mode de fonctionnement de l'installation,
à savoir un mode présence, afin de pouvoir recevoir des gens. Ces modifications ont donc été
effectuées et ont, à tout le moins, pris fin le 19 décembre 2001, date à laquelle
la défenderesse a établi sa facture finale d'un montant de 205'076 fr. 90.
Les experts R.________ et H.________
relèvent en premier lieu qu'au vu de la complexité de l'installation, le défendeur aurait
effectivement dû s'entourer d'un spécialiste, soit d'un ingénieur thermicien pour le concept
de chauffage et de ventilation. L'architecte n'était en effet pas à même de maîtriser
ce type d'installation.
Quant à l'existence de défauts, les
experts ont relevé qu'il leur était impossible de constater les éventuels défauts,
étant donné que des travaux de corrections avaient été entrepris sur les installations.
Il en va de même pour le réglage automatique du chauffage et de la ventilation, ainsi que pour
les variations de température et d'humidité.  Ils ont néanmoins constaté, comme
mentionné précédemment, l'existence d'une surconsommation électrique, ainsi d'un
système de régulation trop compliqué et mal adapté aux utilisateurs, nécessitant
l'intervention d'un spécialiste pour les modifications de consignes. Ils ont en revanche constaté
que l'origine des pannes de l'installation n'étant pas définie, elles ne pouvaient dès
lors être imputées à une faute de l'architecte.
Bien que les experts aient retenu que le défendeur
aurait dû une nouvelle fois s'adjoindre les services d'un spécialiste, s'agissant de l'installation
de chauffage et de traitement d'air, cette obligation concerne a priori là encore la conception
de l'installation et non la surveillance des travaux. Or, il est établi qu'il incombait à la
défenderesse et non au défendeur de recueillir les informations techniques, puis de concevoir
ladite installation. Dans la mesure où le défendeur n'en était pas chargé, on peut
difficilement lui reprocher de se n'être pas adjoint les services d'un spécialiste. Cette question
peut cependant une nouvelle fois rester ouverte.
c)
S'agissant de son prétendu dommage, la demanderesse l'évalue sur la base du tableau de H.________
SA du 9 février 2004. Celui-ci ne constitue cependant qu'une simple allégation de partie et
ne repose sur aucune pièce justificative. L'expert n'a pas été en mesure de confirmer
l'existence d'un défaut et donc d'un dommage.
Compte tenu de ce qui précède, la conclusion I de la demanderesse prise à l'encontre du
défendeur doit être rejetée.
VIII.
a)
La
demanderesse réclame également la somme de 483'530 fr. à la défenderesse à titre
de dommages et intérêts pour les défauts qui affecteraient l'installation de chauffage
et de traitement d'air.
b)
Dans le cadre du contrat d'entreprise, le maître dispose en matière de garantie des défauts
de l'ouvrage de trois droits formateurs selon l'art. 368 CO : il peut exiger la résolution du contrat
(al. 1), la diminution du prix (al. 2, 1
ère
hypothèse) ou la réfection de l'ouvrage (al. 2, 2
ème
hypothèse). L'exercice de ces droits ne suppose pas de faute de l'entrepreneur, mais l'existence
d'un défaut de l'ouvrage (Tercier/Favre/Carron, op. cit., nn. 4469 ss; Engel, op. cit., p. 444).
De surcroît, le maître doit avoir respecté ses incombances de vérification de l'ouvrage
et d'avis des défauts en temps utile (art. 367 al. 1 CO). Enfin, le défaut ne doit pas être
imputable à un fait du maître (art. 369 CO) et l'ouvrage ne doit pas avoir été accepté
par ce dernier (art. 370 CO).
Parallèlement aux trois voies alternatives prévues par l’art. 368 CO, le maître
est en droit de réclamer à l’entrepreneur fautif des dommages et intérêts pour
le préjudice patrimonial consécutif au défaut qui n’est pas couvert par l’une
des voies précitées (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010 c. 2.5, publié
in
SJ 2010 I 333; ATF 126 III 388 c. 10, rés.
in
JT 2002 I 215, SJ 2001 I 156; Tercier/Favre/Carron op. cit.,
nn.
4619 ss; Engel, op. cit., p. 452). À la différence des droits spécifiques du maître
de l’ouvrage qui sont alternatifs, la réparation du dommage peut être demandée en
sus (ATF 117 II 550 c. 4b/cc, JT 1993 I 136; Tercier/Favre/Carron, op. cit. et loc. cit.). Le maître
est lié par son choix, qui procède de l'exercice d'un droit formateur (TF 4A_89/2010 du
1
er
avril 2010 c. 2.2). La réparation du dommage est notamment subordonnée aux conditions spécifiques
de la garantie pour les défauts (Tercier/Favre, op. cit., n° 4469 ss, 4619 ss). La cour ne
peut suppléer à l'absence d'exercice d'un droit formateur prévu à l'art. 368
CO par la demanderesse (TF 4A_89/2010 du 1
er
avril 2010 op. cit. c. 2.2).
c)
En l'espèce, l'installation de chauffage et de traitement d'air a été réceptionnée
par le défendeur lors de la séance de chantier du 8 janvier 2001. Or, la demanderesse n'a fait
part des dysfonctionnements de ladite installation à la défenderesse que le 8 octobre suivant,
soit 10 mois plus tard. Cet avis doit être considéré comme tardif.
La demanderesse n'a de plus jamais manifesté sa volonté d'exercer l'un des droits octroyés
par l'art. 368 CO, à savoir se départir du contrat, demander la réparation de l'ouvrage
ou une réduction de prix pour les défauts liés à l'installation de chauffage et de
traitement d'air. La demanderesse ne peut dès lors pas prétendre au versement de dommages et
intérêts.
Au demeurant, la demanderesse échoue, comme mentionné sous chiffre VIII let. b, dans la preuve
de l'existence d'un dommage. En effet, les experts ont constaté, qu’à l’exception
du système de régulation trop compliqué et mal adapté aux utilisateurs, il était
impossible de se prononcer sur son existence, étant donné que des travaux de corrections avaient
été entrepris sur l'installation.
Les prétentions de la demanderesse à l'encontre de la défenderesse sont ainsi sans fondement.
La conclusion I à l'égard de cette dernière doit donc également être rejetée.
IX.
a)
A
titre reconventionnel, le défendeur réclame le paiement du solde de sa note d'honoraires, soit
un montant de 88'987 francs. Les intérêts réclamés seront examinés au chiffre
suivant.
b)
Dans le cadre d'un contrat d'architecte global et d'un mandat, l'architecte a droit au paiement des services
qu'il a fournis pendant la durée du contrat, selon l'art. 394 al. 3 CO (TF 4C_259/2006 du 23 octobre
2006 c. 2). Cette rémunération peut être réduite en cas d'exécution défectueuse
du mandat; elle peut même être refusée lorsque les prestations du mandataire se sont révélées
totalement inutilisables, ou lorsque cette rémunération constitue elle-même un dommage
consécutif à l'exécution défectueuse. La réduction de la rémunération
peut être déterminée en fonction de la gravité de la faute de l'architecte, qui doit
être mise en balance avec le comportement et les attentes du mandant. La quotité de la réduction
des honoraires est affaire d'appréciation (TF 4A_34/2011 du 10 mai 2011 c. 3; TF 4A_267/2010
du 28 juillet 2010 c. 3; DC 4/2011, n° 445, pp. 208 et 209; Tercier/Favre/Conus, op. cit.,
n. 2256). Il appartient au mandataire de prouver les prestations qu'il a fournies, de manière à
permettre la détermination de la somme qu'il réclame (art. 8 CC). En revanche, si le mandant
entend faire valoir, par exception, que le mandataire n'a pas droit à ses honoraires en raison d'une
mauvaise exécution, il lui incombe d'en apporter la preuve s'il n'a pas refusé la prestation
(TF 4A_267/2010 du 28 juillet 2010 c. 3).
c)
aa)
Le montant des honoraires du défendeur a été calculé en fonction du coût de
l'ouvrage et d'un tarif-temps. Les parties sont convenues d'appliquer l'art. 7.6 de la norme SIA 102,
version 1984, qui dispose que si le mandat porte sur plusieurs bâtiments distincts, les honoraires
se calculent d'après le coût de l'ensemble.
Le montant de l'ensemble des travaux n'a pas été établi par le défendeur. Les experts
relèvent toutefois dans leur rapport principal qu'au vu des réalisations sur les parcelles
nos [...] et [...], l'on peut déduire que l'architecte a fourni la totalité des prestations
et que le montant des travaux correspond ainsi à la réalité, sans le chiffrer. Ils ont
également émis une réserve quant aux prestations facturées pour la parcelle n°
[...] et aux honoraires calculés au tarif-temps. Cette réserve a été levée dans
le rapport complémentaire où ils confirment que les prestations facturées au tarif-temps
sont conformes aux recommandations SIA et, plus généralement, que le défendeur a bien
fourni à la demanderesse des prestations d'architecte pour un montant de 556'900 francs. Ce total
ressort d'ailleurs des factures des 18 janvier et 15 octobre 2002, soit d'une part, les montants de 290'600 fr.,
86'500 fr., 133'400 fr. et, d'autre part, 11'600 fr. et 34'800 francs.
Il convient de déduire du montant de 556'900 fr., la somme de 464'740 fr. déjà perçue
par le défendeur, soit 242'840 fr., 26'900 fr. et 75'000 fr. selon notes d'honoraires du 18 janvier
2002 et 100'000 fr. et 20'000 fr. selon avis de crédit du 21 juillet 2002, ainsi que le montant
de 3'173 fr. que le défendeur a accepté de prendre à sa charge. La demanderesse est dès
lors débitrice d'un montant de 88'987 fr. en faveur du défendeur [556'900 - (464'740 +
3'173)].
bb)
En l'espèce, la réduction des honoraires du défendeur ne se justifie pas sur le principe,
étant donné qu'il n'est pas établi qu'il aurait violé ses obligations contractuelles
dans le cadre de ses contrats successifs avec la demanderesse. Au demeurant, faute de dommage établi,
il n'est pas possible de déterminer dans quelle mesure une réduction aurait dû être
opérée. Il n'y a dès lors pas lieu de réduire les honoraires du défendeur, lequel
a droit à un montant de 88'987 francs.
X.
a)
Le défendeur a encore conclu à un intérêt de 5 % l'an dès le 12 juin 2002 sur
la somme de 88'987 francs.
b)
L'intérêt moratoire a pour fonction de réparer le préjudice causé par la privation
d'un capital (ATF 131 III 12, JT 2005 I 488). En vertu de l'art. 104 al. 1 CO, le débiteur
qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5
% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel.
Cette disposition n'étant pas de droit impératif, le taux d'intérêt peut être
modifié vers le haut ou vers le bas (ATF 117 V 349). L'intérêt moratoire ne court en principe
que dès la mise en demeure du débiteur par l'interpellation (art. 102 al. 1
er
et 104 al. 1
er
CO),
laquelle doit traduire la volonté du créancier, dûment manifestée au débiteur,
de recevoir la prestation affectée d'un retard (Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence
de la demeure, RVJ 1990 pp. 351 ss, spéc. p. 356). Lorsque le jour de l'exécution a été
déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à
elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure
par la seule expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO).
c)
En l'espèce, le défendeur n'a pas interpellé la demanderesse en relation avec le paiement
de ses honoraires avant le dépôt de sa réponse. Celle-ci ayant été adressée
pour notification à la demanderesse le 24 octobre 2005, on présume qu'elle l'a reçue
le lendemain, soit le 25 octobre suivant. Les intérêts commencent donc à courir le lendemain
de cette notification, soit le 26 octobre 2005.
XI.
a)
Le
défendeur a conclu à la radiation de la poursuite n° [...] pour le montant de 483'530
fr., plu
s intérêts à 5 % l'an dès
le 1
er
janvier 2004, dont le commandement de payer lui a été notifié le 21 avril 2004 par l'Office
des poursuites de district de [...] sur réquisition de la demanderesse.
b)
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 7B_88/2006 du 19 septembre 2006 c. 2.2), le droit fédéral ne ménage
aucune possibilité de radier l'inscription d'une poursuite dans les livres avant trente ans dès
leur clôture (art. 2 al. 2 de l'Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux
poursuites et aux faillites; RS 281.33).
Il
existe cependant un équivalent à la radiation : l'exclusion du droit à la consultation,
prévue par l'art. 8a al. 3 LP. Aux termes de cette disposition, les offices ne doivent pas porter
à la connaissance de tiers les poursuites nulles ainsi que celles qui ont été annulées
sur plainte ou à la suite d'un jugement. L'office des poursuites ou des faillites peut, même
d'office lorsque la cause est portée à sa connaissance et est dûment établie, munir
une inscription d'une apostille pour en prohiber la communication lors de la consultation ou la délivrance
d'extraits, mentionnant qu'elle a perdu toute valeur (TF 7B_88/2006 c. 2.2 précité). Lorsque
la poursuite demeure au stade de l'opposition sans que le créancier ouvre action en reconnaissance
de dette ou requière la mainlevée de l'opposition, le débiteur indûment poursuivi
ne peut pas solliciter l'office des poursuites d'impartir au créancier un délai péremptoire
pour agir (ATF 132 III 277, JT 2007 II 21, SJ 2006 I 293; ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93;
ATF 120 II 20, JT 1995 I 130; solution préconisée par Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 19 ad art. 85a LP). Le Tribunal fédéral
a admis dans un arrêt relativement récent (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003 I 93), qui
confirme une décision antérieure (ATF 120 II 20, JT 1995 I 130), que le poursuivi qui se trouve
dans une telle situation peut intenter l'action générale en constatation de l'inexistence de
la créance déduite en poursuite, dont le jugement permet d'empêcher la communication de
celle-ci aux tiers sur la base de l'art. 8a al. 3 let. a LP (ATF 128 III 334, JT 2002 II 76, SJ 2003
I 93).
c)
Il résulte de ce qui précède que le rejet des conclusions de la demanderesse ne justifie
pas sans autre la radiation de la poursuite intentée contre le défendeur. Ce dernier n'a au
surplus pas pris de conclusion en constatation de l'inexistence de la créance et n'a pas allégué
ni démontré son intérêt à cette constatation.
XII.
En vertu de l'art. 92
al. 1 CPC-VD, des dépens sont alloués à la partie qui obtient gain de cause. Lorsqu'aucune
des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les
compenser (art. 92 al. 2 CPC-VD). Ces dépens comprennent principalement les frais de justice payés
par la partie, les honoraires et les débours de son avocat (art. 91 let. a et c CPC-VD). Les frais
de justice englobent l'émolument de justice, ainsi que les frais de mesures probatoires. Les honoraires
d'avocat sont fixés selon le tarif des honoraires d'avocat dus à titre de dépens du 17
juin 1986. Les débours consistent dans le paiement d'une somme d'argent précise pour une opération
déterminée (timbres, taxes et estampilles).
Obtenant gain de cause, les défendeurs ont droit à de pleins dépens à la charge de
la demanderesse, qu'il convient d'arrêter à 66'303 fr. 35 pour le défendeur, savoir :
a)
40'000
fr.
à
titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
2'000
fr.
pour
les débours de celui‑ci;
c)
24'303
fr.
35
en
remboursement de son coupon de justice,
et à 53'000 fr. pour la défenderesse, savoir :
a)
30'000
fr.
à
titre de participation aux honoraires de son conseil;
b)
1'500
fr.
pour
les débours de celui‑ci;
c)
21'500
fr.
en
remboursement de son coupon de justice.
Par
ces motifs,
la
Cour civile,
statuant
à huis clos,
prononce
:
I.
Les conclusions prises par la demanderesse X.________ contre le défendeur D.________ et la défenderesse
Q.________ SA sont rejetées.
II.
La demanderesse X.________ doit payer au défendeur D.________ la somme de 88'987 fr. (huitante-huit
mille neuf cent huitante-sept francs), avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 octobre
2005.
III.
Les frais de justice sont
arrêtés à 39'931 fr. 65 (trente-neuf mille neuf cent trente et un francs et soixante-cinq
centimes) pour la demanderesse, à 24'303 fr. 35 (vingt-quatre mille trois cent trois francs et trente-cinq
centimes) pour le défendeur et à 21'500 fr. (vingt et un mille cinq cent francs) pour la défenderesse.
IV.
La demanderesse versera au défendeur la somme de 66'303 fr. 35 (soixante-six mille trois cent trois
francs et trente-cinq centimes) et à la défenderesse la somme de 53'000 fr. (cinquante-trois
mille francs) à titre de dépens.
V.
Toutes autres ou plus
amples conclusions sont rejetées.
Le
président :              Le greffier
:
P.
Hack              F. Boryszewski
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué aux parties le
2 mai 2013, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils
des parties.
Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal dans les trente
jours dès la notification du présent jugement en déposant auprès de l'instance d'appel
un appel écrit et motivé, en deux exemplaires. La décision qui fait l'objet de l'appel
doit être jointe au dossier.
Le greffier :
F. Boryszewski