ti_gerichte · 12.2007.82 · 2008-07-21 · it
Appalto

Appalto

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.07.2008 12.2007.82

Appalto

Incarto n.
12.2007.82
Lugano
21 luglio 2008
/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Walser
e Lardelli
segretaria:
Verda
Chiocchetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa inc. n.
OA.2004.14
della
Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione 30 luglio 2004 da
AO 1
rappr. dall' RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi
rappr. dall' RA 1
con cui l'attrice ha
chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 140'538.10 oltre
interessi al 5% dal 18 agosto 2003 nonché il rigetto dell'opposizione
interposta al PE no 121824-01/02, domanda parzialmente avversata dalla
convenuta che ha aderito alla petizione limitatamente a fr. 41'714.65 oltre
interessi, postulandone la reiezione per il resto, e che il Pretore con
sentenza 7 marzo 2007 ha accolto nella misura di fr. 110'369.90 oltre
interessi;
appellanti i convenuti con
atto di appello 28 marzo 2007, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr.
41'714.65 riconosciuto in prima sede;
mentre l'attrice con
osservazioni 11 maggio 2007 postula la reiezione del gravame;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
1.
In data 9 febbraio 2002 AP
1 e AP 2, proprietari della particella no __________ di __________, hanno
sottoscritto un contratto con il quale hanno conferito incarico a AO 1 (in
seguito AO 1) per la realizzazione (progettazione e costruzione) di una casa
sul fondo di loro proprietà. In base al contratto i committenti dovevano
provvedere ai lavori di scavo e alla preparazione delle fondamenta, sulle quali
AO 1 avrebbe poi costruito la casa, composta perlomeno in parte di elementi
prefabbricati. Il prezzo era fissato in fr. 289'688.-, calcolato tenendo conto
di un costo base di fr. 401'500.-, cui erano stati aggiunti fr. 27'543.- per
l'esecuzione di lavori supplementari e dedotti fr. 139'355.- per opere alle
quali i committenti avevano rinunciato, rispettivamente che essi avrebbero
eseguito personalmente (doc. D). La conferma d'ordine, del 26 giugno 2006,
indica poi un prezzo di fr. 281'259.41 e fr. 21'375.72 di IVA, in totale fr.
302'635.12.
La direzione lavori, che pure
rientrava perlomeno parzialmente nelle competenza di AO 1, è stata da questa
affidata a __________ di __________ e all'arch. __________ di __________.
Terminata la costruzione, AO 1 ha
chiesto ai committenti il residuo della mercede. Dedotto l'acconto ricevuto di
fr. 100'000.- e l'importo di fr. 62'096.99 per lavori che i committenti avevano
fatto eseguire da terzi pagandoli direttamente, rimaneva scoperta la somma di
fr. 140'538.13, di cui AO 1 ha chiesto il pagamento con la petizione di cui
trattasi.
I convenuti riconoscono di dover
versare ancora una rimanenza di fr. 47'714.65, ma si oppongono a maggiori
pretese. Le divergenze riguardano la diversa valutazione dei costi dei lavori originariamente
compresi nelle prestazioni di AO 1, ma poi eseguiti da terzi. AO 1 ne ammette
infatti la deduzione per l'importo da essa preventivato qualora li avesse eseguiti
lei medesima, mentre i convenuti vogliono dedurre integralmente i costi da essi
effettivamente sostenuti per farli fare da terzi. Inoltre, a mente di AO 1,
parte dei lavori neppure erano previsti nel contratto e di conseguenza i
relativi costi di terzi comunque non sarebbero a suo carico e quindi non deducibili
dalla mercede.
2.
Con sentenza 7 marzo 2007
il Pretore ha accolto la petizione limitatamente all'importo di fr. 110'369.90.
Il primo giudice, applicando le norme disciplinanti il contratto d'appalto, ha dapprima
rilevato che a ciascuna parte incombeva l'onere di dimostrare le proprie
pretese: all'appaltatrice l'entità della mercede di cui chiede il pagamento, ai
committenti l'entità degli importi che pretendono di dedurre dalla mercede per
i lavori non eseguiti dalla controparte, ma anche la loro deducibilità. Ha poi
ritenuto non provato che la parte attrice avesse garantito ai convenuti che i
costi dei lavori da essi eseguiti sarebbero stati integralmente imputati sulla
mercede inizialmente stabilita, e rilevato come non era neppure noto il valore
dei lavori previsti nel contratto iniziale ma eseguiti da terzi, quelli
indicati dall'attrice essendo frutto di un suo calcolo unilaterale. In seguito,
stante l'assenza di elementi concreti che permettessero la valutazione del
valore di siffatti lavori, il Pretore, facendo riferimento ai costi generali di
costruzione validi in Svizzera e al principio dell'equità, li ha stimati in
complessivi fr. 92'265.25.
3.
Con appello 28 marzo 2007 i
convenuti chiedono l'annullamento della decisione del Pretore e la sua modifica
nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 41'714.65 oltre
accessori.
Con osservazioni 11 maggio 2007
la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.
Considerato
In diritto:
4.
Gli appellanti rimproverano
al Pretore una violazione dell'art. 8 CC, sostenendo che la prova circa
l'entità della mercede doveva essere fornita dall'appellata, la quale non
avrebbe fatto fronte al proprio onere, non essendovi alcuna perizia agli atti
relativa alla mercede dovuta per le opere fornite da AO 1
Va qui rilevato in proposito che
in origine le parti avevano stabilito la mercede dovuta per l'esecuzione di
tutti i lavori commissionati a AO 1, concordando un prezzo globale fisso
(garantierter Festpreis: doc. D, contratto 2 febbraio 2002, pag. 12) di fr.
302'635.12 (doc. F). Con il successivo scritto 17 gennaio 2002 AO 1 dava atto della
propria intenzione di subappaltare, nella misura del possibile, determinate
opere ad artigiani ticinesi, da essa scelti con l'aiuto dei committenti, ritenuto
che, comunque, i lavori sarebbero stati commissionati dalla __________ e da AO
1. Con questo modo di procedere il subappalto a artigiani locali non avrebbe
evidentemente comportato modifiche del prezzo fisso pattuito.
Non è controverso che, in
concreto, alcuni lavori sono stati appaltati a terzi direttamente dagli
appellanti, a carico dei quali sono poi state emesse anche le relative fatture
che ora pretendono di dedurre dalla mercede contrattualmente stabilita. L'appellata
si oppone a riconoscere tali fatture, sostenendo che sono relative a prestazioni
non dovute da AO 1, trattandosi di lavori che, almeno in parte, esulano dal
contratto concluso dalle parti. Essa è quindi disposta a riconoscere una riduzione
della mercede, ma solo nei limiti di quanto sarebbero costati a lei i lavori
contrattualmente stabiliti. In questa situazione incombeva però agli appellanti
l'onere di dimostrare avantutto che i lavori eseguiti da terzi corrispondono a
quelli che controparte si era impegnata a  eseguire. Essi non hanno fatto
fronte a questo onere, non essendovi alcuna prova circa la congruenza tra le
opere che hanno fatto eseguire direttamente e quanto dovuto da AO 1. Di
conseguenza, neppure è possibile determinare in quale misura le fatture da essi
pagate siano relative a lavori di pertinenza dell'appellata, e non si può
quindi rimproverare al primo giudice di non averle poste integralmente in
deduzione
5.
Il Pretore ha accolto solo
parzialmente le tesi difensive dei convenuti, ritenendo non provato che AO 1 si
fosse assunta tutti i costi delle opere non eseguite tramite lei con
imputazione sulla mercede inizialmente stabilita. Gli appellanti censurano su
questo punto la sentenza impugnata, rimproverando al Pretore un erroneo
apprezzamento dei fatti, in particolare per aver valutato in modo errato la posizione
dell'arch. __________, il quale svolgeva il compito di direzione dei lavori per
conto di AO 1, sicché essi ben potevano ritenere che la sua approvazione per la
delibera di determinati lavori - che dovevano inizialmente essere eseguiti da AO
1 - ad artigiani locali valesse quale accordo di AO 1 medesima.
5.1  Gioverà qui anzitutto ricordare
giurisprudenza e dottrina le quali ammettono l'esistenza di una presunzione
naturale che un architetto agisca in nome altrui e, allorché egli si rivolge ad
un imprenditore, si deve inferire, fatte salve circostanze o indizi contrari,
che il suo interlocutore agisca come mandatario, il cui comportamento è
opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (TF 15 maggio
2000; 4C.57/1999 consid.
4;
Gauch
, Der Werkvertrag, 4
a
ed., n. 1923 e 2743).
In altri
termini egli è considerato un ausiliario del committente ai sensi dell’art. 101
CO (DTF 125 III 224 consid. 6; 119 II 130 consid. 4a). Il mandato comprende il
potere di compiere degli atti giuridici necessari al suo adempimento (art. 396
cpv. 2 CO). Questa norma non autorizza però l’architetto ad aggiudicare in nome
del committente dei lavori a degli imprenditori. In particolare l’architetto,
salvo che sia diversamente disposto, non può compiere degli atti giuridici
suscettibili di generare degli impegni finanziari importanti per il mandante (TF
25 agosto 2003; 4C.93/2003 consid.
5; 118 II 315 consid. 2a; Rep.
1989 pag. 186;
Schwager
, Die Vollmacht des Architekten in: Das Architektenrecht, 3
a
ed., n. 861).
5.2  Per
quanto concerne ora la fattispecie di cui trattasi, si rileva che, l'arch. __________
era non solo incaricato della direzione locale dei lavori da AO 1, ma agiva contemporaneamente
per conto degli appellanti, che gli avevano affidato la direzione lavori per
quelle opere che erano di loro competenza, rispettivamente che essi appaltavano
direttamente agli artigiani (teste __________, verbale 21 febbraio 2005, pag.
4, 5). Questo suo duplice ruolo non ha certo contribuito a fare chiarezza nei
rapporti tra le parti. Agendo egli ora per l'una, ora per gli altri, egli ha privilegiato
in modo evidente le "esigenze dei signori AP 2 che avevano bisogno di
entrare in casa al più presto ...", ciò che lo aveva indotto a agire e
commissionare i lavori senza neppure attendere le disposizioni di AO 1 (teste __________,
verbale 21 febbraio 2005, pag. 5; teste __________, verbale 21 febbraio 2005,
pag. 11). Dall'istruttoria non si può desumere che AO 1 sia stata
preventivamente
informata dei preventivi degli artigiani direttamente incaricati dai
committenti e quindi di averli implicitamente accettati. Vero che l'arch. __________,
responsabile locale della direzione lavori, afferma di aver inviato tutta la
documentazione allo studio __________, salvo poi dover ammettere che perlomeno
per quanto riguarda la termopompa ciò non fu il caso (verbale 21 febbraio 2005,
pag. 4,5. Il ). Il responsabile di detto studio comunque nega tale circostanza
(teste __________, verbale 21 febbraio 2004, pag. 12 seg.), e così AO 1
medesima (teste __________, verbale 21 febbraio 2005, pag. 8 seg.). Le
testimonianze quindi si elidono e la circostanza non può essere considerata siccome
provata. Comunque, le parti avevano stabilito un modo di procedere ben preciso,
nel senso che in caso di subappalto gli artigiani sarebbero stati scelti con
l'aiuto dei committenti da AO 1, la quale avrebbe poi stipulato lei stessa i
contratti. Gli appellanti si sono invece dipartiti da questo accordo, deliberando
direttamente talune opere, ma sostengono di aver ritenuto che, l'arch. __________
essendone a conoscenza, essi ben potevano presumere l'accordo di AO 1. Se non
che, conoscendo i limiti posti al potere di rappresentanza della DL, nel senso
che era AO 1 medesima a dover stipulare i contratti con gli artigiani, essi non
possono ora sostenere di aver fatto affidamento nell’esistenza di un più esteso
potere di rappresentanza dell'arch. __________, il quale, come già evidenziato,
agiva anche su mandato loro e più nel loro interesse che in quello della
controparte.
Per i motivi che precedono,
stanti le contestazioni in essere, non è possibile porre a carico
dell'appellata tutte le spese sopportate dagli appellanti. Il Pretore ha
comunque tenuto conto della particolare situazione, improntando il proprio
giudizio su criteri di equità, imputando i maggiori costi in ragione di metà
per parte, giudizio che, non impugnato dalla controparte, va quindi confermato.
6.
Il Pretore ha respinto le
pretese poste in compensazione dai convenuti per i pretesi ritardi nella consegna
dell'opera da parte di AO 1, rilevando che non era provata l'esistenza di un
termine perentorio per la consegna dell'opera. Gli appellanti rimproverano al
primo giudice di aver respinto a torto l'eccezione di compensazione, essendo provati
sia l'entità della pretesa, sia l'inadempienza di AO 1 che avrebbe consegnato
tardivamente l'opera, sia ancora il nesso di causa tra tale inadempienza e le
spese sostenute per la locazione sostitutiva. A torto. Va rilevato che in sede
di risposta i convenuti si erano limitati genericamente a sollevare "a
titolo eventuale l'eccezione di compensazione, per i danni subiti a dipendenza
delle manifeste inadempienze dell'attrice stessa", indicando genericamente
"... ritardi nell'ultimazione dell'opera che hanno comportato per i
signori AP 2 un trasloco provvisorio supplementare, agli onorari pagati
all'arch. __________ ecc.", sicché a ragione il Pretore ha respinto
l'eccezione di compensazione argomentando che i convenuti non avevano cifrato
la pretesa, motivazione questa rimasta incontestata. Se è poi vero che nel doc.
D AO 1 indicava quale termine previsto per la fornitura (vorgesehener
Lieferungstermin) la settimana 18/02, non risulta che tale termine fosse fisso,
e neppure gli appellanti lo hanno mai preteso, così come non risulta una messa
in mora con un termine preciso per l'adempimento. Anzi, dal verbale della
riunione dell'11 luglio 2002, al quale hanno assistito anche gli appellanti,
risulta che le parti hanno concordato quale obiettivo per la consegna il 27 settembre
2002 (doc. S pag. 3). Anche su questo punto la decisone merita quindi conferma.
7.
Il Pretore ha ammesso in
deduzione per l'impianto elettrico l'importo di fr. 8'384.17 a fronte di una
richiesta di deduzione di fr. 13'714.73 dei convenuti e di fr. 3'053.61
proposta dall'attrice. L'appellante rileva che in realtà per l'impianto
elettrico era previsto un importo di fr. 11'500.-. In effetti, il prezzo di
riferimento comunicato da __________ all'arch. __________ è di fr. 11'500.-,
mentre quello di fr. 3'053.61 indicato da AO 1 appare manifestamente
insostenibile anche a chi non dispone di conoscenze specifiche in questo campo.
Nondimeno, tenuto conto di quanto esposto ai punti precedenti, neppure può
ammettere la deduzione integrale della fattura. La decisione equitativa del
primo giudice merita dunque conferma.
8.
Per quanto riguarda le voci
"impianto di riscaldamento" e "impianto sanitario", il
primo giudice ha ammesso in deduzione fr. 38'024.16 per il primo e fr.
16'132.09 per il secondo, in totale fr. 54'156.25. Gli appellanti contestano la
deduzione, rilevando che AO 1 aveva previsto per i medesimi lavori fr.
54'320.-, mentre essi ne avrebbero pagati complessivamente fr. 72'009.29. In
questo caso l'importo fissato dal Pretore risulta essere in linea con i costi
indicati da AO 1. L'impossibilità di verificare quanto eseguito da terzi con le
prestazioni dovute da AO 1 non permette di aumentare l'importo posto in
deduzione.
9.
Per quanto riguarda le voci
"Isolation Estrich" (isolazione soffitta) e "Malerarbeiten
aussen" (lavori da pittore all'esterno), il Pretore non ha ammesso alcuna
deduzione, rilevando che non era dimostrato che trattavasi di opere di
pertinenza di AO 1. L'appellante sostiene che i relativi costi sarebbero a
carico di AO 1. Se non che, dalle descrizioni dei lavori agli atti non è
possibile ricavare certezze in merito all'isolazione della soffitta e alle
opere esterne da pittore. Per quanto riguarda queste ultime, risulta comunque
che i lavori da pittore erano a carico del committente. La fornitura della casa
era infatti prevista "malervorbereitet" (doc. D), vale a dire
preparata per essere dipinta. Vero è che nello scritto 27 gennaio 2004 __________
afferma che si erano resi necessari dei lavori di pittura a dipendenza di tracce
di sporco. Se non che, in mancanza di sufficienti elementi, non è possibile
stabilire se l'esistenza di tracce di sporcizia abbia causato i costi esposti,
ritenuto che, comunque, i muri dovevano comunque ancora essere dipinti. Anche
su questo punto l'appello non merita protezione.
Per i motivi che precedono,
l'appello è respinto. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC e la LTG
pronuncia
1.
L'appello 28 marzo 2007 di AP
1 e AP 2
è respinto
.
2.
Gli oneri processuali
consistenti in:
a) tassa di giustizia
fr.     1'250. -
b) spese
fr.          50. -
Totale
fr.     1'300. -
sono a carico dell'appellante,
con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2'500.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia
terzi implicati
terzi implicati
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente                                            La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).