ti_gerichte · 12.2001.60 · 2002-02-22 · it
Sentenza o decisione senza scheda

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 22.02.2002 12.2001.60

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n.
12.2001.00060
Lugano
22 febbraio
2002
/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La
seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Rusca
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. no.
OA.1995.00255 (già 1915) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2 -
promossa con petizione 20 maggio 1994 da
__________
rappr. dall'avv. __________
contro
__________
__________
entrambi rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna in solido dei convenuti al
pagamento di fr. 51'246.50 oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale
a fr. 39'150.80;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione
della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 marzo 2001 ha accolto per fr.
38'879.85;
appellanti i convenuti con atto di appello 13 aprile 2001, con cui
chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 23 maggio 2001 postula la reiezione
del gravame con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto:
A.
Sulla
base di un capitolato elaborato dal tecnico edile __________ (doc. 10), il 5
dicembre 1992 __________, titolare di un'impresa di costruzioni, ha allestito
all'indirizzo di __________ e __________ un'offerta di fr. 101'346.50, non
comprensiva degli eventuali lavori a regia (doc. 1), per la riattazione della
loro casa d'abitazione a __________.
Al
termine dei lavori l'impresario, che nel frattempo aveva già percepito acconti
in ragione di fr. 105'590.-, ha presentato una fattura di fr. 156'836.50 (doc.
L).
B.
Con
la petizione in rassegna __________ ha chiesto la condanna in solido di
__________
e __________ al pagamento di
fr. 51'246.50 pari al saldo a quel momento insoluto, somma ridotta in sede
conclusionale a fr. 39'150.80 a seguito delle risultanze della perizia
giudiziaria.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando in particolare
l'ammontare delle opere a regia e ritenendo ingiustificate alcune posizioni
fatturate.
C.
Il
Pretore, nel giudizio qui impugnato, dopo aver escluso che le parti avessero
pattuito una mercede a corpo, ha esaminato se l'attore, nonostante non avesse
mai fatto sottoscrivere ai committenti alcun bollettino a regia, potesse
nondimeno pretendere il pagamento delle opere fatturate in tal senso, giungendo
alla conclusione che ciò era senz'altro il caso, atteso che i convenuti avevano
ratificato tali interventi almeno per atti concludenti rispettivamente non
avevano mai obiettato nulla in proposito. Appurato che in base al referto
peritale - rettificato dal primo giudice nella misura in cui attribuiva ai
convenuti un ulteriore sconto del 3% - il valore delle opere realizzate
dall'attore era di fr. 147'637.55 e che, a parte lo sconto di fr. 3'167.70
dovuto sugli acconti, non erano giustificate altre deduzioni, il Pretore ha
pertanto accolto la petizione per fr. 38'879.85.
D.
Con
l'appello che qui ci occupa i convenuti chiedono la riforma della sentenza
impugnata nel senso di respingere la petizione.
A
loro dire, innanzitutto, il Pretore aveva ritenuto a torto che nella
fattispecie le parti non avessero pattuito una mercede a corpo. Il giudizio di
prima istanza era inoltre errato laddove il primo giudice aveva considerato che
essi, nella loro qualità di direttori dei lavori, erano responsabili delle carenze
riscontrate nel capitolato. Oltretutto il giudice di prime cure, che
erroneamente aveva riconosciuto la retribuzione per i lavori a regia, non aveva
esaminato le conseguenze del sorpasso del preventivo rispettivamente della
mancata informazione sull'evoluzione di costi. Contestate erano infine alcune
posizioni oggetto di fatturazione (intonaci, sgombero materiale, locale
riscaldamento e camino).
E.
Delle
osservazioni con cui l'attore postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
considerando
in diritto:
1.
Il
contratto di appalto conosce solamente due tipi di mercede dell'appaltatore:
quella preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è
preventivamente stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374
CO).
La
prassi ha per sua parte sviluppato alcune forme miste, fra le quali quella in
cui vengono pattuiti dei prezzi unitari. In tal caso la pattuizione di mercede
preventiva e vincolante è limitata al prezzo per unità di misura o di quantità,
mentre il costo finale complessivo varia a seconda delle quantità
effettivamente fornite dall'appaltatore (
Gauch
, Der Werkvertrag, 4. ed.,
Zurigo 1996, n. 915 e segg.), ritenuto che in caso di dissidio quest'ultimo
sopporta l'onere della prova relativamente alla quantità di materiale fornito
ai prezzi unitari pattuiti (art. 8 CC;
IICCA
8 agosto 1996 in re S.
SA/D., 26 settembre 1996 in re M. SA/C.).
Nel
caso che ci occupa l'esame dell'offerta e dei documenti a lei annessi (doc. 1) permette
di stabilire che, oltre a non meglio quantificate prestazioni a regia, erano
stati perlopiù pattuiti prezzi a misura sia per la fornitura di materiale che
per la maggior parte delle prestazioni di messa in opera dello stesso, fermo
restando che i quantitativi esposti nel modulo d'offerta - non però i singoli
prezzi offerti - erano indicativi e potevano subire delle variazioni (cfr. art.
2.9.1 e 2.9.2 delle prescrizioni particolari e art. 2.4 e 4.1 del capitolato
d'appalto III, doc. 1). In tali circostanze ben si può escludere, con il
Pretore, l'avvenuta pattuizione tra le parti di una mercede a corpo.
Contrariamente
a quanto ritenuto dagli appellanti, la clausola secondo la quale "aumenti,
diminuzioni ed eventuali complete sostituzioni non danno diritto ad alcun
indennizzo" (art. 2.9.1 delle prescrizioni particolari, doc. 1) non
modifica questo stato di fatto. Questa Camera, riferendosi a una pattuizione
analoga, ha in effetti già avuto modo di escludere che in tal caso la volontà
delle parti fosse quella di concedere alla committenza il diritto di imporre
all'appaltatore un'opera più onerosa sulla base di piani e capitolati allestiti
da terzi senza alcun aumento delle mercede, trattandosi di un'ipotesi esclusa,
oltre che dalla logica delle cose, dalla specifica pattuizione di una mercede a
prezzi unitari, ovvero secondo cui la mercede corrispondeva con esattezza ai
quantitativi forniti, tanto più che la clausola voleva escludere il diritto ad
un "indennizzo", ovvero a pretese risarcitorie (cfr. art. 3.2, 8.3 e
8.5 del capitolato d'appalto III, doc. 1), e non alla mercede per l'opera: se
ne deve concludere che il senso della clausola in questione era quello di
escludere il diritto ad indennità per l'appaltatore per gli eventuali maggiori
costi, indipendenti però da quello unitario delle prestazioni, che gli fossero
derivati da aumenti o modifiche dell'opera (
IICCA
26 giugno 1997 in re
O. SA/M.).
2.
Gli
appellanti censurano in seguito il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto da
un lato che essi avessero curato la direzione dei lavori e dall'altro che le
carenze del capitolato fossero in definitiva a loro ascrivibili.
Che
i convenuti - la cui pressoché totale inesperienza in materia edilizia è stata
addotta per la prima volta e dunque irritualmente solo in sede conclusionale
(art. 78 CPC) - avessero assunto la funzione di direttori dei lavori è stato
ammesso a chiare lettere da loro stessi negli allegati preliminari (cfr.
risposta p. 5, con particolare riferimento a p. 3 della petizione), per cui, l'assunzione
delle prove essendo ammissibile soltanto per accertare fatti rilevanti
contestati (art. 184 cpv. 1 e 2 CPC), di fatto la circostanza nemmeno doveva o
poteva essere oggetto di prova in sede d'istruttoria.
Quanto
al capitolato, che il perito giudiziario - per inciso, non torna conto in
questa sede pronunciarsi sulle critiche che gli appellanti espongono, per la
prima volta in questa sede e dunque in maniera irricevibile (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC), nei suoi confronti - ha definito palesemente carente (perizia p.
3 e 4), già si è detto che lo stesso non è stato allestito dall'attore, che si
è limitato ad inserire i prezzi unitari, bensì dal tecnico edile __________
(doc. 10), che nell'occasione era stato
interpellato dai convenuti (teste __________) e dunque aveva agito quale loro
ausiliario (art. 101 CO;
Gauch
, op. cit., n. 1922): ritenuto che lo
stesso era stato elaborato da uno specialista in materia, l'unica persona che a
detta del perito era in grado di riconoscerne le carenze (complemento perizia
p. 4), e che oltretutto il cantiere era seguito da una direzione lavori,
l'attore non può assolutamente essere reso responsabile delle eventuali
mancanze riscontrate nello stesso (
Gauch
, op. cit., n. 1958 e segg.;
IICCA
20 marzo 1995 in re C./P.).
3.
Parimenti
infondati sono le contestazioni degli appellanti con riferimento alle opere a
regia e il rimprovero mosso all'indirizzo dell'attore di non averli debitamente
informati dell'evoluzione dei costi rispettivamente del sorpasso del
preventivo.
Con
riferimento alle opere a regia, pur essendo vero che in base alle condizioni
generali del contratto le stesse potevano essere riconosciute all'attore solo
dietro sottoscrizione da parte dei committenti dei relativi bollettini (cfr.
capitolato d'appalto III art. 6.4, doc. 1), nella fattispecie non versati agli
atti, è però altrettanto vero che negli allegati preliminari i convenuti non
hanno insistito più di tanto su tale questione ed anzi hanno pacificamente
ammesso il principio dell'esecuzione delle opere a regia (risposta p. 6,
duplica p. 6 e 10), limitandosi in definitiva a contestarne, quale unico
aspetto litigioso, l'ammontare (risposta p. 5 e 6, duplica p. 6 e 10),
questione quest'ultima che il perito giudiziario ha permesso di chiarire.
L'istruttoria di causa ha del resto provato che i convenuti, nella loro
funzione di direttori dei lavori, avevano spesso avuto modo di parlare con
l'attore sulle opere da realizzare (teste __________), con il che si può
senz'altro ritenere, atteso che secondo l'ordinario andamento delle cose non vi
è da attendersi che una ditta inizi di propria iniziativa ad eseguire delle
opere esulanti da quelle oggetto del contratto, che tali interventi,
pacificamente tollerati dai committenti, siano avvenuti quanto meno con il loro
consenso tacito (
IICCA
15 luglio 1996 in re V. SA/C., 1 settembre 1997
in re R. e lc./B., 7 dicembre 1998 in re M. sagl./R., 23 luglio 1999 in re T.
SA/F.) e che dunque essi sono malvenuti a contestarne ora la remunerazione
sulla base di quella clausola contrattuale. Ad ogni buon contro, trattandosi di
interventi che in base alla perizia erano indispensabili o necessari per un uso
conforme dei manufatti (perizia p. 4 e 10), il riconoscimento della loro
retribuzione, ritenuta corretta dal perito, andrebbe in ogni caso riconosciuta
pure in base al principio dell'indebito arricchimento o della gestione d'affari
senza mandato (
Gauch
, op. cit., n. 1310 e seg.;
IICCA
21 agosto
1992 in re T. SA/M., 21 giugno 1995 in re E. AG/K., 8 maggio 1996 in re D./T.,
21 marzo 2000 in re F. SA/G.).
Vista
l'esecuzione di tutta una serie di interventi supplementari rispettivamente non
previsti dal capitolato, fatturati a regia, i convenuti non possono più
lamentarsi del sorpasso del preventivo, mentre essi non possono nemmeno
censurare la mancata informazione circa l'evoluzione dei costi e ciò già per il
solo fatto che non è stato provato che essi abbiano chiesto informazioni
rispettivamente che l'attore in tutta risposta li abbia tranquillizzati
(interrogatorio formale dell'attore ad 21): anzi, la circostanza, del tutto
pacifica, che nell'agosto 1993 l'attore abbia sottoposto loro una liquidazione
parziale che a quel momento, quando cioè ancora mancavano la formazione del
riscaldamento, il camino ed alcuni allacciamenti, concludeva già per una spesa
di fr. 129'500.- (cfr. doc. N, interrogatorio formale dell'attore ad 22-24),
senza che essi abbiano avuto nulla da ridire, sta chiaramente a significare che
essi erano consapevoli dei maggiori costi che sarebbero intervenuti e li hanno
dunque accettati.
4.
Gli
appellanti contestano infine alcune posizioni oggetto di fatturazione,
ritenendo ingiustificati gli importi esposti dall'attore.
a)   intonaci
È
manifestamente a torto che essi ritengono che per gli intonaci, subappaltati
alla ditta __________, l'attore non possa fatturare fr. 16'988.65, ma solo la
somma di fr. 10'590.- esposta dalla subappaltatrice (doc. P). Il perito ha in
effetti accertato che la fatturazione esposta dall'attore, pur indicando prezzi
superiori a quelli fatturati da quest'ultima, era del tutto conforme
all'offerta e dunque agli accordi contrattuali (perizia p. 21-23, complemento
perizia p. 10): il ricarico di prezzo riscontrato, consentito dal contratto,
trovava inoltre giustificazione nel fatto che l'attore prima degli interventi
di __________ aveva dovuto eseguire la parte grezza degli intonaci (testi
__________
e __________, interrogatorio
formale dell'attore ad 26).
b)   sgombero
materiale
Merita
per contro di essere ammessa la censura sollevata dai convenuti riferita alla
posizione "sgombero materiale", che il Pretore aveva per altro omesso
di esaminare. L'attore ha infatti fatturato ai convenuti lo sgombero di circa
130 mc di materiale (complemento perizia p. 8 e 9) quando in realtà egli ne
aveva sgomberati unicamente 27/30 mc (replica p. 6 e interrogatorio formale
dell'attore ad 29 e 30), ciò che giustifica di ridurre la fattura di fr.
3'538.50 (= 100/130 di fr. 4'600.-, costo del trasporto mediante benne, cfr.
doc. 7).
c)   locale riscaldamento
I
convenuti ritengono che la formazione del locale riscaldamento nel locale
"cantina" fosse già compresa nel capitolato, per cui non poteva
essere fatturata separatamente, oltretutto a regia, con ulteriori fr.
17'281.35. Il perito ha smentito tale assunto: pur ritenendo possibile che la
sistemazione di quel locale fosse prevista, almeno vagamente, nel capitolato,
egli ha in effetti osservato che quanto poi effettivamente realizzato,
oltretutto su esplicita richiesta dei convenuti (interrogatorio formale dell'attore
ad 18 e 19), andava ben oltre quell'intervento (perizia p. 8, 13- 14 e 25);
ritenuto che la somma fatturata corrispondeva a quanto eseguito (perizia p.
10), la posizione andava dunque confermata.
d)
camino
I
convenuti chiedono infine di trattenere fr. 2'989.- o quanto meno fr. 1'855.25
a seguito della difettosità del camino. La richiesta è parzialmente fondata.
Il
referto peritale, pur ammettendo che il camino potesse teoricamente funzionare,
ha innanzitutto confermato la sua parziale difettosità, difetto che, secondo il
perito (perizia p. 26), era sostanzialmente imputabile alla mancanza di una
presa d'aria. Ora, essendo provato che il difetto in questione era stato
prontamente notificato all'attore in sede di collaudo (teste __________) e che
l'attore nulla ha intrapreso per ovviare all'inconveniente, declinando per atti
concludenti ogni sua responsabilità, non vi è motivo per non riconoscere ai
convenuti il rimborso delle spese di riparazione del difetto, quantificate dal
perito in fr. 905.25 (perizia p. 26).
5.
Ne
discende il parziale accoglimento del gravame nel senso che le spettanze
dell'attore sono ridotte da fr. 38'879.85 a fr. 34'436.10.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I.
L’appello
13 aprile 2001 di __________
e
__________
è parzialmente accolto
.
Di
conseguenza la sentenza 26 marzo 2001 della Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 2, è così riformata:
1.
La petizione è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________
e __________,
sono condannati, in solido, a versare ad __________, l'importo di fr. 34'436.10
oltre interessi al 5% dal 30 marzo 1994.
2.
La
tassa di giustizia di complessivi fr. 2'300.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono poste a carico dell'attore per 1/3 e a carico dei convenuti, in
solido, per 2/3, con l'obbligo per costoro, sempre in via solidale, di
rifondere alla controparte l'importo di fr. 1'600.- a titolo di partecipazione
alle ripetibili.
II.
Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia                          fr.            880.--
b)
spese                                            fr.              20.--
T
o t a l e                                            fr.            900.--
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 9/10 e per
1/10 sono poste a carico dell’appellato, cui essi rifonderanno sempre in solido
fr. 800.- a titolo di ripetibili di appello.
III.
Intimazione a:      - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente                                                           Il
segretario