nw_gerichte · VA 20 9 · 2020-11-30 · de
Betriebsbewilligung Luftseilbahn (VA 20 9)


GERICHTE VERWALTUNGSGERICHT Marktgasse 4, 6371 Stans, 041 618 79 70, www.nw.ch
VA 20 9 Urteil BGer 2C_405/2021 vom 14. Juni 2022/Abweisung
Entscheid vom 30. November 2020
Verwaltungsabteilung
Besetzung Präsidentin Livia Zimmermann, Vorsitz,
Vizepräsidentin Barbara Brodmann,
Verwaltungsrichter Sepp Schnyder,
Verwaltungsrichterin Pascale Küchler,
Verwaltungsrichter Hubert Rüttimann,
Gerichtsschreiber Marius Tongendorff.
Verfahrensbeteiligte A.__,
vertreten durch lic. iur. Peter Kriesi, Rechtsanwalt,
Tschümperlin Lötscher Schwarz AG, Löwenstrasse 3,
6000 Luzern 6,
Bewilligungsinhaber / Beschwerdeführer,
gegen
Regierungsrat Nidwalden,
Regierungsgebäude, 6371 Stans,
Vorinstanz / Beschwerdegegner,
Landwirtschafts- und Umweltdirektion, Amt für Wald
und Energie,
Stansstaderstrasse 59, Postfach 1251, 6371 Stans,
Aufsichtsbehörde / weiterer Verfahrensbeteiligter,
Kontrollstelle IKSS,
Bahnhofsstrasse 12, 3700 Spiez,
Kontrollstelle / weitere Verfahrensbeteiligte.
Gegenstand Betriebsbewilligung Luftseilbahn X.__
RRB Nr. 82 vom 11. Februar 2020.

2 I 40
Sachverhalt:
A.
Der Kanton Nidwalden ist Mitglied des Interkantonalen Konkordats für (die nicht eidgenössisch
konzessionierten) Seilbahnen und Skilifte (IKSS; «Konkordat» [NG 653.11]). Dieses Konkor-
dat verfügt über eine technische Kontrollstelle («Kontrollstelle IKSS»). Kantonale Aufsichtsbe-
hörde ist das Amt für Wald und Energie.
A.__ («Beschwerdeführer») ist Inhaber der Pendelbahn X.__, einer auf dem Gemeindegebiet
von Y.__ stehenden, kantonal konzessionierten Kleinseilbahn mit zwei Fahrbahnen und einer
Nutzlast von vier Personen bzw. 400 kg. Die aus dem Jahr aaaa stammende Kleinseilbahn
wurde 2019 umgebaut.
B.
Mit Abnahmebericht vom 15. Juli 2019 betreffend die Abnahmeinspektion vom 11. Juni 2019
machte die Kontrollstelle IKSS dem Beschwerdeführer insgesamt 18 Auflagen zur Nachbes-
serung. Mit Schreiben vom 16. Juli 2019 stellte das Amt für Wald und Energie dem Beschwer-
deführer besagten Abnahmebericht zu und wies ihn gleichzeitig darauf hin, er könne binnen
30 Tagen eine beschwerdefähige Verfügung verlangen. Dies tat der Beschwerdeführer mit
Eingabe vom 14. August 2019.
Bis Ende Dezember 2019 erfüllte der Beschwerdeführer 15 der insgesamt 18 Auflagen, womit
diese abgeschrieben werden konnten. Nicht erledigt wurden die Auflagen Nrn. 6 («Erneue-
rungsplan»), 17 («Bericht Testbetrieb Zugseilüberwachung») und 18 («Ermöglichung Auslö-
sung Übergeschwindigkeit»).
C.
Mit Beschluss (RRB) Nr. 82 vom 11. Februar 2020 erkannte der Regierungsrat:
«1. Die Auflagen Nr. 17 (Bericht Testbetrieb Zugseilüberwachung) und Nr. 18 (Ermöglichung Auslösung
Übergeschwindigkeit) sind bis am 31. Mai 2020 umzusetzen.
2. Die Auslagen für den Aufwand der Kontrollstelle für die Prüfung der eingereichten Unterlagen, für die
Abnahme der umgebauten Bahn vor Ort und für das Verfassen des Kontrollberichtes betragen
Fr. 10‘176.70. Die offene Rechnung der Kontrollstelle im Betrag von Fr. 5‘365.75 ist noch zu bezahlen.
3. Die Gebühr für diese Verfügung beträgt Fr. 200.–.
[4. Rechtsmittelbelehrung.]»

3 I 40
D.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 6. März 2020 beantragte der Beschwerdeführer:
«1. Der Beschluss Nr. 82 des Regierungsrates des Kantons Nidwalden vom 11. Februar 2020 sei vollum-
fänglich aufzuheben.
2. Es sei festzustellen, dass die definitive Betriebsbewilligung ohne jegliche Auflagen erteilt werden kann.
3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Beschwerdegegners.»
Der Gerichtskostenvorschuss über Fr. 2‘000.– wurde fristgerecht einbezahlt.
E.
Mit separaten Eingaben vom 5. Mai und vom 14. Mai 2020 verzichteten das Amt für Wald und
Energie sowie die Kontrollstelle IKSS auf eigene Stellungnahmen. Mit Beschwerdeantwort
vom 28. Mai 2020 beantragte der Regierungsrat die kostenfällige Abweisung der Verwaltungs-
gerichtsbeschwerde.
F.
Mit Replik vom 24. August 2020, Duplik vom 16. September 2020, Triplik («Stellungnahme»)
vom 7. Oktober 2020, Quadruplik («Stellungnahme») vom 15. Oktober 2020 und Quintuplik
(«Stellungnahme») vom 27. Oktober 2020 hielten der Beschwerdeführer und der Regierungs-
rat im Wesentlichen an ihren Anträgen und Begründungen fest.
G.
Das Verwaltungsgericht Nidwalden, Verwaltungsabteilung, beriet die Sache anlässlich seiner
Sitzung vom 30. November 2020 in Abwesenheit der Parteien abschliessend. Auf die Partei-
vorbringen wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

4 I 40
Erwägungen:
1. Formelles
1.1 Eintretensvoraussetzungen
Angefochten ist der Regierungsratsbeschluss (RRB) Nr. 82 vom 11. Februar 2020. Letztin-
stanzliche Entscheide einer Verwaltungsbehörde – worunter der Regierungsrat fällt (Art. 4
Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Ziff. 2 VRG [NG 265.1]) – können mit Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden (Art. 89 Abs. 1 VRG). Zuständig ist
die Verwaltungsabteilung, die in Fünferbesetzung entscheidet (Art. 31, Art. 33 Ziff. 3 und
Art. 38 Abs. 1 GerG [NG 261.1]). Das Verwaltungsgericht Nidwalden ist somit örtlich wie sach-
lich zuständig.
Zur Beschwerde ist berechtigt, wer formell und materiell beschwert ist, d.h. wer vor der Vo-
rinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat
(Art. 70 Abs. 1 Ziff. 1 VRG), durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist (Ziff. 2)
und ein schutzwürdiges Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat
(Ziff. 3). Der Beschwerdeführer nahm am vorinstanzlichen Verfahren teil, ist als Verfügungs-
adressat von den Auflagen besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an der
Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids. Der Beschwerdeführer ist somit
zur Beschwerde berechtigt.
Die Beschwerde ist binnen 20 Tagen seit Eröffnung des Entscheides einzureichen (Art. 71
Abs. 1 VRG). Der angefochtene Entscheid erging am 11. Februar 2020 und ging am 15. Feb-
ruar 2020 beim Beschwerdeführer ein. Die Beschwerde vom 6. März 2020 wurde fristgerecht
eingereicht und entspricht den Formanforderungen (Art. 73 f. VRG).
Die formellen Voraussetzungen sind erfüllt, womit auf die Beschwerde einzutreten ist.
1.2 Kognition und Rügegründe
Im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht können die Parteien und die Vorinstanz
neue Tatsachen geltend machen und sich auf neue Beweismittel berufen (Art. 91 Abs. 1 VRG).
Soweit sich aus der Natur der Streitsache nichts anderes ergibt, sind für die Beurteilung der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde die tatsächlichen und rechtlichen Verhältnisse im Zeitpunkt
des angefochtenen Entscheides massgebend (Art. 92 VRG).

5 I 40
2. Streitgegenstand und Übersicht
Der Regierungsrat bringt in seinen Stellungnahmen vor Verwaltungsgericht wiederholt vor, der
Beschwerdeführer wolle mit seinen zahlreichen Ausführungen, Behauptungen und derglei-
chen vom eigentlichen Verfahrensgegenstand ablenken; die diesbezüglichen Einwände des
Beschwerdeführers seien «nicht sachdienlich». Dem entgegnet der Beschwerdeführer, dass
seine Ausführungen Bereiche betreffen, in denen generell Uneinigkeiten zwischen der Seil-
bahnbranche und dem IKSS herrschten. Umso mehr habe sich das Verwaltungsgericht mit
sämtlichen Ausführungen des Beschwerdeführers auseinanderzusetzen, da das zu fällende
Urteil zur Klärung entscheidender Fragen und zur Rechtsicherheit für die Betreiber von Klein-
seilbahnen beitragen könne.
Anfechtungsgegenstand im verwaltungsgerichtlichen Beschwerdeverfahren bildet grundsätz-
lich nur das Rechtsverhältnis, zu dem die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbind-
lich – in Form einer Verfügung – Stellung genommen hat. Insoweit bildet und bestimmt die
Verfügung den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt
es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und
insoweit keine Verfügung ergangen ist. Streitgegenstand im System der nachträglichen Ver-
waltungsrechtspflege ist das Rechtsverhältnis, welches – im Rahmen des durch die Verfügung
bestimmten Anfechtungsgegenstandes – den aufgrund der Beschwerdebegehren effektiv an-
gefochtenen Verfügungsgegenstand bildet (BGE 144 I 11 E. 4.3 S. 14; 131 V 164 E. 2.1
S. 164; BGer 8C_887/2017 vom 5. Februar 2018 E. 1.3; je mit Hinweis).
Im Inspektionsbericht vom 15. Juli 2019 wurden dem Beschwerdeführer insgesamt 18 Aufla-
gen gemacht (bf-Bel. 3 = vi-act. 43). Vorliegend streitgegenständlich sind die Auflagen Nr. 17
betreffend Bericht Testbetrieb Zugseilüberwachung und Nr. 18 betreffend Ermöglichung Aus-
lösung Übergeschwindigkeit (angefochtener RRB, Dispositiv-Ziff. 1) sowie die offene Rech-
nung der Kontrollstelle IKSS über Fr. 5‘365.75 (Dispositiv-Ziff. 2). Alle übrigen, hiervon abwei-
chenden Ausführungen der Parteien sind vorliegend, mangels Streitgegenständlichkeit, unbe-
achtlich. Dies gilt namentlich für die vom Beschwerdeführer gerügten Auflagen Nr. 1 und 9
(vgl. Beschwerde, Ziff. 16 S. 9 u.ö.), auf die folglich nicht weiter einzugehen ist.

6 I 40
3. Zugseilüberwachung (Auflage Nr. 17)
3.1 Übersicht
Auflage Nr. 17 («Bericht Testbetrieb Zugseilüberwachung») gemäss Inspektionsbericht vom
15. Juli 2019 lautet (bf-Bel. 3 = vi-act. 43):
«Die Zugseilüberwachung befindet sich im Versuchsbetrieb bis Ende April 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
die Funktion der Überwachung regelmässig zu kontrollieren. Die durchgeführten Funktionskontrollen, sowie
jedes Ansprechen der Zugseilüberwachung sind inkl. Angaben zur Fahrzeugposition und den meteorologi-
schen Bedingungen zu protokollieren. Nach dem Testbetrieb ist der Kontrollstelle IKSS ein Bericht über den
Versuchsbetrieb einzureichen. Der Bericht enthält mindestens:
• eine Zusammenfassung über die durchgeführten Funktionskontrollen
• eine Angabe über die Zeit welche die Zugseilüberwachung in/ausser Betrieb war
• eine Auflistung der Auslösungen mit den Angaben der jeweiligen Ursache
Nach dem erfolgreichen Testbetrieb wird die Zugseilüberwachung an das Modul FUA-FPÜW [= Modul Fern-
überwachungsanlage und Fixpunktüberwachung] (Seilüberwachung AK3 [= Anforderungsklasse 3]) ange-
schlossen. im Sinne einer höheren Sicherheit würden wir [= Kontrollstelle IKSS] es begrüssen, dies bereits
jetzt umzustellen. Damit könnte ein allfälliger Ausfall der Zugseilüberwachung – wie anlässlich der Abnahme
passiert – detektiert werden.»
Dieser Auflage ging anlässlich der Abnahmeinspektion vom 11. Juni 2019 folgendes Inspekti-
onsergebnis voraus (ebd.):
«Anlässlich der Inspektion wurde festgestellt[,] dass:
• […]
• aufgrund eines defekten Eingangskanals der SPS, funktionierte die Zugseilüberwachung zuerst nicht.
Dies wurde von der Steuerung nicht detektiert. Die Überwachung wurde während der Inspektion wie-
der repariert und in Betrieb genommen. Es wird festgehalten, dass die Zugseilüberwachung wie vor-
handen nur ein Hilfsmittel ist und sich der Bediener nicht auf ihre Funktion verlassen kann.
• der Isolationswiederstand [sic] des Zugseils ca [sic] 700 Ohm bei einer Prüfspanne von weniger als 30
Volt beträgt. Der maximal anzeigbare Wiederstand [sic] beträgt 1‘200 Ohm. (Dies stellt eine Normab-
weichung zur EN 13223 Art. 9.2.6 dar, welche im Bericht zum Testbetrieb gemäss Auflage Nr. 17 ab-
zuhandeln ist.)
• […]»
Im Protokoll zur «Besprechung zwischen Planer, Kontrollstelle IKSS und dem Kanton Nidwal-
den» vom 26. August 2019, 14.30–18.45 Uhr (vi-act. 50), steht unter Ziff. 2, «Ergebnisse»,
dass 14 Auflagen nicht bestritten seien. 12 dieser Auflagen seien unterdessen erfüllt, zwei mit
minimalem Aufwand erfüllbar. Bei vier Auflagen – worunter die Zugseilüberwachung fällt –
«sind sich Kontrollstelle IKSS und der Projektverfasser uneinig. Bei diesen Auflagen einigen

7 I 40
sich die Gesprächspartner auf nachfolgenden Lösungsansatz». Hinsichtlich des Berichts Test-
betrieb Zugseilüberwachung steht:
«Die Gesprächsteilnehmer sind sich einig, dass die bestehende einfache Zugseilüberwachung getestet wer-
den soll und das Ergebnis im Mai 2020 in einem Bericht festgehalten wird. Ist das Testergebnis positiv, wird
die Zugseilüberwachung beibehalten. Keine Einigkeit besteht zwischen B.__ [d.i. der beschwerdeführeri-
sche Projektleiter] und C.__ [namens der Kontrollstelle IKSS] bezüglich der grundsätzlichen Notwendigkeit
einer Zugseilüberwachung im Fall der X.__bahn. C.__ ist der Meinung, dass ohne fest installierter Zugseil-
überwachung ein Sicherheitsdefizit besteht. Aus Sicht B.__ kann mit kompensatorischen Massnahmen (Vi-
deoüberwachung, Betrieb durch Maschinist) eine genügende Sicherheit erreicht werden. Diese Meinungs-
differenz kommt erst zum Tragen, wenn der Testbetrieb zeigt, dass die eingebaute Zugseilüberwachung
nicht funktioniert. Um diese Differenz zu klären, wird durch den Kanton Nidwalden eine Drittmeinung einge-
holt. Als mögliche Verfasser der Drittmeinung (Sicherheitsanalyse) werden D.__ und E.__ genannt. B.__
und C.__ melden weitere Vorschläge an den Kanton. Der Kanton Nidwalden klärt juristisch ab, ob die Si-
cherheitsanalyse zum jetzigen Zeitpunkt gemacht werden soll oder erst dann, wenn das Testergebnis ne-
gativ ausfällt.»
3.2 Parteistandpunkte
Der Beschwerdeführer rügt zusammengefasst, die Kontrollstelle IKSS habe die Zustandsbe-
urteilungen und das eigentliche Umbauvorhaben im Plangenehmigungsgesuch vom 31. Au-
gust 2018 vermischt, was die Unterscheidung zwischen Instandhaltung (Art. 37 Seilbahnver-
ordnung [SebV; SR 743.011]) und Umbau (Art. 36 SebV) verunmögliche. Viele der mit dem
Abnahmeinspektionsbericht vom 15. Juli 2019 gemachten Auflagen – darunter die Auflage
Nr. 17 – beträfen nicht den Umbau, sondern die Instandhaltung, womit sie für die Wiederertei-
lung der Betriebsbewilligung keine Rolle spielen dürften. Es könne nicht sein, dass der Be-
schwerdeführer freiwillig eine Zugseilüberwachung als Assistenzsystem für den Maschinisten
installieren lasse, und durch die Auflage zusätzlicher Investitionen schlechter gestellt werde,
als wenn er keine Massnahmen zur Zugseilüberwachung getroffen hätte. Zudem handle es
sich um eine altrechtliche Anlage; die Sicherheit sei gewährleistet.
Dem entgegnet der Regierungsrat, die Zugseilüberwachung sei eine Zubaute. Zubauten seien
nie Instandhaltungsarbeiten (Art. 37 SebV), sondern Umbauten (Art. 36 SebV). Als solche
müsse die Zugseilüberwachung die wesentlichen Anforderungen der EU-Seilbahnverordnung
erfüllen, die mit den harmonisierten Seilbahnnormen konkretisiert würden, wie sie vom BAV
bezeichnet worden seien. Zudem sei bei sicherheitsrelevanten Teilen bedeutungslos, ob eine
Anlage altrechtlich sei oder nicht.

8 I 40
3.3 Rechtsgrundlagen
3.3.1 Umbau, genehmigungsfreie Änderung, Instandhaltung (Art. 36–37 SebV)
Art. 36 SebV regelt die Umbauten und Änderungen nach Erteilung der Betriebsbewilligung
(Marginalie). Plant das Seilbahnunternehmen Änderungen der Seilbahn oder des Betriebs, so
hat es der Bewilligungsbehörde vorgängig ein Gesuch einzureichen; ausgenommen sind Än-
derungen nach Art. 36a SebV (Art. 36 Abs. 1 SebV). Die Bewilligungsbehörde teilt dem Ge-
suchsteller mit, welche Verfahren durchzuführen und welche Unterlagen einzureichen sind
(Abs. 2). Eine neue bzw. erneuerte Plangenehmigung oder Betriebsbewilligung ist erforderlich,
wenn Änderungen der Seilbahn bzw. des Betriebs nicht von der bestehenden Plangenehmi-
gung oder Betriebsbewilligung gedeckt sind (Abs. 3).
Art. 36a SebV regelt die genehmigungs- und bewilligungsfreien Änderungen (Marginalie). Än-
derungen der Seilbahn oder des Betriebs sind genehmigungs- und bewilligungsfrei, sofern sie
die in Art. 15a Abs. 1 Seilbahngesetz (SebG; SR 743.01) genannten Voraussetzungen erfüllen
und unwesentlich sind (Art. 36a Abs. 1 SebV). Danach können Änderungen, insofern sie un-
wesentlich sind, genehmigungs- und bewilligungsfrei erfolgen, wenn keine schutzwürdigen In-
teressen der Raumplanung, des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes oder Dritter
berührt sind (Art. 15a Abs. 1 lit. a SebG) bzw. keine Bewilligungen oder Genehmigungen nach
den Bestimmungen des übrigen Bundesrechts erforderlich sind (lit. b). Eine technische Ände-
rung ist unwesentlich, wenn sie sich nicht auf die Schnittstellen zur übrigen Anlage oder auf
die Seilrechnung auswirkt und (Art. 36a Abs. 2 Ingress SebV) innerhalb eines Teilsystems vor-
genommen wird (lit. a), innerhalb eines sicherheitsrelevanten Bauteils der Infrastruktur vorge-
nommen wird, sofern das Tragsystem und das Tragverhalten nicht verändert werden (lit. b),
oder kein Sicherheitsbauteil und kein sicherheitsrelevantes Bauteil betrifft (lit. c). Eine betrieb-
liche Änderung ist unwesentlich, wenn sie nicht mit Gefährdungen verbunden ist, die sich ne-
gativ auf die Sicherheit der Anlage auswirken (Art. 36a Abs. 3 SebV). Der Sicherheitsnachweis
nach Art. 26 SebV ist nachzuführen (Art. 36a Abs. 4 SebV). Für den Sicherheitsnachweis
(Art. 26 SebV, Marginalie) hat der Gesuchsteller nachzuweisen, dass die Seilbahn den grund-
legenden Anforderungen und den übrigen Vorschriften entspricht (Abs. 1). Er hat hierzu
(Abs. 2 Ingress) die erforderlichen Konformitätsbescheinigungen gemäss Art. 28 SebV und
Sachverständigenberichte gemäss Art. 29 SebV einzureichen (lit. a); nachzuweisen, dass die
Seilbahn vorschriftskonform gebaut, umgebaut oder geändert worden ist (Art. 30; lit. b); die in
Anhang 3 zur SebV zusätzlich genannten Unterlagen einzureichen (lit. c).

9 I 40
Art. 37 SebV regelt den Ersatz von Bauteilen desselben Typs (Marginalie). Wird ein sicher-
heitsrelevantes Bauteil durch ein Bauteil desselben Typs ersetzt, so muss die Betreiberin
nachweisen, dass das Bauteil vorschriftskonform ausgeführt wurde (Art. 37 Abs. 1 SebV). Als
Nachweis gilt eine Konformitätserklärung des Herstellers und, wo erforderlich, eine gültige
Konformitätsbescheinigung oder ein gültiger Sachverständigenbericht sowie Unterlagen, die
nachvollziehbar belegen, dass es sich um ein Bauteil desselben Typs handelt (Abs. 2).
Aus rein technischer Sicht kann die Abgrenzung von Art. 36 SebV (Umbau), Art. 36a (geneh-
migungsfreie Änderung) und Art. 37 SebV (Instandhaltung) über die Formulierung von Art. 37
Abs. 1 SebV erfolgen: «Wird ein sicherheitsrelevantes Bauteil durch ein Bauteil desselben
Typs ersetzt, so muss die Betreiberin nachweisen, dass das Bauteil vorschriftskonform aus-
geführt wurde.» Wird folglich ein Bauteil durch ein Bauteil desselben Typs (identisches oder
quasi-identisches Bauteil) ersetzt, so handelt es sich noch um eine Instandhaltung und das
Vorhaben fällt unter Art. 37 SebV. Ist demgegenüber ein Ersatzteil nicht ein Bauteil desselben
Typs (oder wird gar ein neues Bauteil zugebaut), so handelt es sich um einen Umbau – even-
tualiter um eine genehmigungsfreie Änderung – einer Anlage und das Vorhaben fällt unter
Art. 36 bzw. 36a SebV (Bundesamt für Verkehr [BAV], Richtlinie 4 Instandhaltung und Umbau
von Seilbahnen, Fassung vom 1. April 2020, [nachfolgend: «BAV-Richtlinie 4»], Ziff. 2.1.1
S. 5). Die Begriffe «Instandhaltung» und «Umbau» sind für Seilbahnanlagen in der Norm SN
EN 1709 definiert. «Instandhaltung» im Sinne von «Wartung» bezeichnet die Tätigkeiten Rei-
nigung, Konservierung, Schmierung, Ergänzung, Auswechslung und Nachstellen, im Sinne
von «Instandsetzung» das Bearbeiten und Ersetzen; daneben findet sich der Begriff auch für
die «Erneuerung». Der Begriff «Umbau» bezeichnet eine «Veränderung (Anpassung, Umbau,
Erweiterung)» (BAV-Richtlinie 4, Anhang 2 S. 24).
Bei der Frage, in welchen Fällen für einen Umbau ein Bewilligungsverfahren durch die Be-
hörde erforderlich ist (Art. 36 SebV) oder nicht (Art. 36a SebV), geht es auf der technischen
Ebene darum festzulegen, wann aus rein technischer Sicht ein Bewilligungsverfahren bzw.
eine behördliche technisch-betriebliche Prüfung der sicherheitsrelevanten Aspekte erforderlich
ist. Aus Sicht der Beteiligten ist eine solche behördliche Prüfung nur erforderlich, wenn es sich
beim Umbau um eine wesentliche Änderung der Anlage handelt. Es gilt daher festzulegen,
wann es sich aus technischer Sicht bei einem Umbau um eine wesentliche Änderung und
wann es sich bei einem Umbau um keine wesentliche Änderung handelt. Bedeutsam ist, dass
es hierbei nicht um die Beurteilung geht, ob es sich bei einem Umbau tatsächlich (gemäss
seiner Ausführung) um eine wesentliche Änderung handelt, sondern darum, ob der Umbau

10 I 40
grundsätzlich zu einer wesentlichen Änderung führen könnte (z.B. ob Schnittstellen zu ande-
ren Teilsystemen oder zur Infrastruktur betroffen sein könnten). Sinn der behördlichen Prüfung
ist es auch zu prüfen, ob diese möglichen Einflüsse bzw. Schnittstellen berücksichtigt und in
die Planung und Umsetzung eingeflossen sind (BAV-Richtlinie 4, Ziff. 2.2.1 S. 8).
3.3.2 Bestandesschutz (Art. 72 SebV)
Die Kleinseilbahn X.__ bestand schon vor 2007 (Inkrafttreten des jetzigen SebG) und ist damit
eine altrechtliche Anlage. Bezüglich bestehender Anlagen (Marginalie) regelt Art. 72 SebV,
dass nach bisherigem Recht erteilte Konzessionen und Betriebsbewilligungen sowie kanto-
nale Betriebsbewilligungen gültig bleiben (Abs. 1). Die Zuständigkeit der Aufsichtsbehörden
gilt fort, solange die Seilbahn über eine Betriebsbewilligung verfügt (Abs. 2).
Hinsichtlich der technischen Anforderungen legt das neue bzw. jetzt geltende SebG direkt
keine neuen technischen Anforderungen an altrechtlichen Anlagen fest. Einzig aufgrund des
Inkrafttretens des SebG am 1. Januar 2007 müssen somit keine alten Anlagen oder Anlagen-
teile umgebaut und technisch auf einen neuen Stand gebracht werden. Zur Beurteilung der
Sicherheit von bestehenden Anlagen sind immer die anerkannten Regeln der Technik (SN EN-
Normen) zu beachten. Dies gilt für die Gesamtanlage und betroffene Anlagenteile, solange
eine allfällig erforderliche Überprüfung keine Massnahmen erfordert. Die Gesamtanlage oder
Teile davon müssen jedoch dann umgebaut werden, wenn (beispielsweise aufgrund einer
Überprüfung) ein Sicherheitsdefizit erkannt wird, das nur mit technischen Massnahmen elimi-
niert werden kann. Hinsichtlich der betrieblich-organisatorischen Anforderungen ist zu beach-
ten, dass diese Bestimmungen von SebG und SebV für alle Anlagen gelten, unabhängig vom
Zeitpunkt der Inbetriebnahme, womit auch für altrechtliche Anlagen die Art. 41–54 SebV gel-
ten. Die periodischen Prüfungen der Anlage sind nach den gültigen Betriebsvorschriften aus-
zuführen (BAV-Richtlinie 4, Ziff. 4.2 S. 17).
Bei Umbauten an einer altrechtlichen Anlage sind für das eingebaute Teil bzw. für den Umbau
die anerkannten Regeln der Technik massgebend, da neue Teile bzw. die Anlage den Vorga-
ben nach Art. 5 SebG (Erfüllung der grundlegenden Anforderungen) und Art. 5 SebV (grund-
legende Anforderungen) entsprechen müssen. Die Schnittstellen des neuen Teils zum Rest
der Anlage sind gleichermassen zu berücksichtigen, d.h. sie sind nach den grundlegenden
Anforderungen zu beurteilen (Art. 52 SebV) und es ist zu prüfen, ob sie Auswirkungen auf die
restliche Anlage oder den Betrieb haben (Art. 29 Abs. 3 lit. b SebV). Bei Abweichungen sind
diese zu erkennen, zu bewerten und, soweit erforderlich, Massnahmen zu ergreifen (Art. 6a

11 I 40
SebV). Folglich besteht auch im Rahmen eines Umbaus altrechtlicher Anlagen der Bestan-
desschutz. Dieser wird aber beschränkt auf diejenigen Teile, auf die das neue Anlagenteil bzw.
Teilsystem, unter Berücksichtigung der Schnittstellen, keine Auswirkungen hat (Art. 29 Abs. 3
lit. b SebV). D.h. je nach dem, wie weit die Schnittstelle reicht und Auswirkungen auf den Be-
trieb der Anlage hat, sind andere Bauteile und Teilsysteme ebenfalls zu überprüfen und es
werden gegebenenfalls weitere Nachrüstungen erforderlich. Folglich sind bei einem Umbau
an der Anlage die geänderten Teilsysteme bzw. Sicherheitsbauteile einschliesslich der Schnitt-
stellen nach den neuen Vorschriften, d.h. nach den zu diesem Zeitpunkt anerkannten Regeln
der Technik zu erstellen bzw. zu überprüfen. Der Bestandesschutz bei Umbauten altrechtlicher
Anlagen bleibt demnach grundsätzlich bestehen, wird aber beschränkt auf diejenigen Teile,
auf die das neue Anlagenteil bzw. Teilsystem, unter Berücksichtigung der Schnittstellen, keine
Auswirkungen hat (BAV, Bestandesschutz bei Seilbahnen: Art. 72 SebV, Stand April 2019).
3.4 Bewertung des Einbaus der Zugseilüberwachung
3.4.1 Instandhaltung (Art. 37 SebV)
Für den Beschwerdeführer handelt es sich bei der Zugseilüberwachung um eine Instandhal-
tungsmassnahme im Sinne von Art. 37 SebV. Gleichzeitig ist unstrittig, dass die Zugseilüber-
wachung neu ist, mithin vor den Umbauarbeiten noch nicht bestand. Ansonsten könnte der
Beschwerdeführer nicht rügen, es könne nicht sein, dass er freiwillig eine Zugseilüberwachung
als Assistenzsystem für den Maschinisten installieren lasse, er aber durch die Auflage zusätz-
licher Investitionen schlechter gestellt werde, als wenn er keine Massnahmen zur Zugseilüber-
wachung getroffen hätte.
Art. 37 SebV regelt den Ersatz von sicherheitsrelevanten Bauteilen desselben Typs. Ersetzt
werden kann nur, was vorher schon bestand. Die vorliegende Zugseilüberwachung bestand
vorher indes noch nicht und konnte folglich auch nicht ersetzt werden. Es handelte sich somit
weder um eine Wartungs- noch um eine Instandsetzungs- oder Erneuerungsarbeit im Sinne
der Norm SN EN 1709 bzw. im Sinne von Art. 37 SebV. Die neu zugebaute Zugseilüberwa-
chung stellt keine Instandhaltungsmassnahme dar, weswegen entgegen den beschwerdefüh-
rerischen Vorbringen Art. 37 SebV nicht anwendbar ist.

12 I 40
3.4.2 Umbau (Art. 36 SebV)
3.4.2.1
Für den Regierungsrat handelt es sich bei der Zugseilüberwachung um eine Zubaute und da-
mit um einen Umbau im Sinne von Art. 36 SebV. Dies setzt voraus, dass der Umbau nach
Erteilung der Betriebsbewilligung vorgenommen wurde (Marginalie) und sie keine genehmi-
gungs- und bewilligungsfreien Änderungen im Sinne von Art. 36a SebV darstellt (Art. 36 Abs. 1
SebV).
3.4.2.2
In den Inspektionsberichten zwischen 2014 und 2018 (vi-act. 10–14) bemängelte die Kontroll-
stelle IKSS jeweils, dass die «mittels Stichproben durchgeführte Kontrolle […] ergeben» habe,
«dass an der Anlage relevante Abweichungen zu den geltenden Regeln der Technik bestehen
(z.B. fehlende Zugseilüberwachung, fehlende Kommunikations- und Stillsetzungsmöglichkei-
ten in den Kabinen usw.)» (zit. nach vi-act. 10). Zu diesem Zeitpunkt bestand unbestrittener-
massen keine Zugseilüberwachung; vielmehr wurde sie im Rahmen des Umbaus hinzugefügt.
Bei der Zugseilüberwachung handelt es sich demnach um ein neu zugebautes Bauteil und
damit um eine «Veränderung (Anpassung, Umbau, Erweiterung)». Mithin handelte es sich bei
diesem Zubau um einen Umbau.
3.4.2.3
Die Kontrollstelle IKSS drohte dem Beschwerdeführer zwischen 2014 und 2018 zwar mehrfach
an, dass sie «der Aufsichtsbehörde den Antrag auf Sistierung der Betriebsbewilligung stellen»
werde, wenn der Beschwerdeführer kein Umbaugesuch basierend auf Zustandsberichten ein-
reiche, und verlängerte für die diesbezügliche Gesuchseinreichung mehrmals die Frist (vgl.
die Berichte vom 17. Dezember 2014 betreffend die periodische Inspektion vom 19. November
2014 [Frist bis 31. Oktober 2015, insofern die Bahn über das Jahr 2015 betrieben werden solle;
vi-act. 10]; vom 17. Dezember 2015 betreffend die periodische Inspektion vom 26. August
2015 [Frist bis 31. Juli 2017, insofern Bahn über das Jahr 2017 betrieben werden solle; vi-
act. 11]; vom 18. Dezember 2017 betreffend die periodische Inspektion vom 23.11.2017 [Frist
bis spätestens 28. Februar 2018; vi-act. 13]; vom 17. Mai 2018 betreffend die periodische In-
spektion vom 2. Mai 2018 [Frist bis spätestens 30. Juni 2018; vi-act. 14]). Indes endete die
Betriebsbewilligung in diesem Zeitraum nicht (vgl. Art. 40 SebV). Ebenso wenig untersagte
das Amt für Wald und Energie den Betrieb der Seilbahn (Art. 23 Abs. 3, zweiter Satz SebG).
Damit erfolgte der Umbau nach Erteilung der Betriebsbewilligung. Zudem gilt festzuhalten,

13 I 40
dass in sämtlichen benannten Inspektionsberichten die fehlende Zugseilüberwachung als re-
levante Abweichung zu den geltenden Regeln der Technik kritisiert wurde.
Zwar bezeichnete der Beschwerdeführer seine Eingabe vom 16. Dezember 2017 rein formal
als «Gesuch um Wiederinstandstellung Luftseilbahn X.__», unterzeichnet von ihm und einem
Vertreter des Seilbahnverbands Nidwalden, eingegangen am 18. Dezember 2017 bei der
Energiefachstelle Nidwalden (vi-act. 28). Indes betraf dieses «Gesuch» weniger eine «Wie-
derinstandstellung» im Sinne von blossen Instandhaltungsarbeiten oder von einer Wiederin-
standstellung nach formell verfügtem Verlust der Betriebsbewilligung, sondern es betraf Um-
bauarbeiten, die zur Beibehaltung der Betriebsbewilligung beitrugen. Die irrige Bezeichnung
ändert somit nichts daran, dass es sich bei der Zugseilüberwachung um einen Umbau han-
delte, der nach Erteilung der Betriebsbewilligung erfolgte (falsa demonstratio non nocet).
3.4.2.4
Änderungen der Seilbahn sind genehmigungs- und bewilligungsfrei, sofern sie die in Art. 15a
Abs. 1 SebG genannten Voraussetzungen erfüllen und zudem unwesentlich sind (Art. 36a
Abs. 1 SebV). Eine technische Änderung ist unwesentlich, wenn sie sich nicht auf die Schnitt-
stellen zur übrigen Anlage oder auf die Seilrechnung auswirkt und (Art. 36a Abs. 2 Ingress
SebV) sie innerhalb eines Teilsystems vorgenommen wird (lit. a), sie innerhalb eines sicher-
heitsrelevanten Bauteils der Infrastruktur vorgenommen wird, sofern das Tragsystem und das
Tragverhalten nicht verändert werden (lit. b), oder sie kein Sicherheitsbauteil und kein sicher-
heitsrelevantes Bauteil betrifft (lit. c).
Die Voraussetzungen gemäss Art. 15a Abs. 1 SebG sind erfüllt (keine schutzwürdigen Inte-
ressen der Raumplanung, des Umweltschutzes, des Natur- und Heimatschutzes oder Dritter
berührt; keine Bewilligungen oder Genehmigungen nach den Bestimmungen des übrigen Bun-
desrechts erforderlich).
Bei der Frage, ob Art. 36 oder Art. 36a SebV zur Anwendung gelangt, geht es nicht um die
Beurteilung, ob ein Umbau tatsächlich (gemäss seiner Ausführung) eine wesentliche Ände-
rung darstellt, sondern darum, ob der Umbau grundsätzlich zu einer wesentlichen Änderung
führen könnte, indem z.B. Schnittstellen zu anderen Teilsystemen oder zur Infrastruktur be-
troffen sein könnten (BAV-Richtlinie 4, Ziff. 2.2.1 S. 8; oben, E. 3.3.1). Die Zugseilüberwa-
chung weist Schnittstellen zu anderen Teilsystemen und/oder zur Infrastruktur auf. So bezieht
sich denn auch der zweite Teil der Auflage Nr. 17 (hierzu ausführlich unten, E. 3.5.3) auf den
Anschluss an das Modul FUA-FPÜW, und es fragt sich, ob der Maschinist faktisch – und damit
in möglicherweise sicherheitsrelevanter Art – als Schnittstelle funktionieren soll. Damit ist die

14 I 40
erste Anforderung gemäss Art. 36a Abs. 2 Ingress SebV nicht erfüllt (keine Auswirkung auf die
Schnittstellen zur übrigen Anlage), womit Art. 36a SebV nicht greift. Der Einbau der Zugseilü-
berwachung ist somit keine genehmigungs- und bewilligungsfreie Änderung im Sinne von
Art. 36a SebV, wodurch Art. 36 SebV zur Anwendung gelangt.
3.4.2.5
Beim Einbau der Zugseilüberwachung handelte es sich weder um eine Instandhaltungsmass-
nahme (Art. 37 SebV) noch um eine genehmigungsfreie Änderung (Art. 36a SebV), sondern
um einen Umbau (Art. 36 SebV). Demnach war hierfür ein Gesuch einzureichen (Art. 36 Abs. 1
SebV) und die Bewilligungsbehörde teilt dem Gesuchsteller mit, welche Verfahren durchzu-
führen und welche Unterlagen einzureichen sind (Abs. 2). Zudem ist eine neue bzw. erneuerte
Plangenehmigung oder Betriebsbewilligung erforderlich, wenn Änderungen der Seilbahn bzw.
des Betriebs nicht von der bestehenden Plangenehmigung oder Betriebsbewilligung gedeckt
sind (Abs. 3).
3.4.3 Bestandesschutz (Art. 72 SebV)
Die streitgegenständliche Kleinseilbahn ist altrechtlich und kommt von daher grundsätzlich in
den Genuss des Bestandesschutz. Dieser gilt indes nicht hinsichtlich sicherheitsrelevanter
Bauteile. Ein sicherheitsrelevantes Bauteil ist jedes Bauteil der Anlage, dessen Ausfall oder
Fehlfunktion die Sicherheit oder Gesundheit von Personen gefährdet (Art. 3 Abs. 3 SebV). Aus
der Sorgfaltspflicht (Art. 18 SebG; vgl. Art. 51 Abs. 1 SebV) ergibt sich daneben auch bei alt-
rechtlichen Anlagen, dass der Inhaber der Betriebsbewilligung für die Sicherheit des Betriebs
verantwortlich ist; namentlich muss er die Seilbahn so instandhalten, dass die Sicherheit je-
derzeit gewährleistet ist. Zudem sind Umbauten an altrechtlichen Anlagen wie Neubauten zu
behandeln. Ob sich der Beschwerdeführer auf den Bestandesschutz berufen kann, hängt folg-
lich davon ab, ob die Zugseilüberwachung sicherheitsrelevant ist oder nicht.
Der Beschwerdeführer ist der Meinung, mit kompensatorischen Massnahmen (Videoüberwa-
chung, Betrieb durch Maschinist) könne eine genügende Sicherheit erreicht werden, während
die Kontrollstelle IKSS die gegenteilige Auffassung vertritt. Indes besteht gemäss Protokoll zur
«Besprechung zwischen Planer, Kontrollstelle IKSS und dem Kanton Nidwalden» vom 26. Au-
gust 2019, 14.30–18.45 Uhr (vi-act. 50) Einigkeit darüber, dass «[d]iese Meinungsdifferenz
[…] erst zum Tragen [kommt], wenn der Testbetrieb zeigt, dass die eingebaute Zugseilüber-
wachung nicht funktioniert.» Gleichwohl erscheint es widersprüchlich, wenn der Beschwerde-
führer einerseits behauptet, die Zugseilüberwachung sei nicht sicherheitsrelevant, weil mit

15 I 40
kompensatorischen Massnahmen eine genügende Sicherheit erreicht werden könne, er sich
dann aber andererseits für seinen Standpunkt, es handle sich bei der Zugseilüberwachung um
Instandhaltungsmassnahmen, auf Art. 37 SebV beruft, der einzig sicherheitsrelevante Bauteile
betrifft (vgl. den dortigen Abs. 1: «Wird ein sicherheitsrelevantes Bauteil [etc.].»).
3.5 Inhalt der Auflage Nr. 17
3.5.1 Aufgliederung
Bei Licht betrachtet besteht die Auflage Nr. 17 aus zwei Teilen. Der erste Teil befasst sich mit
einem befristeten Versuchsbetrieb und einem diesbezüglichen Testbericht, der der Kontroll-
stelle IKSS einzureichen sei (sogleich, E. 3.5.2). Der zweite Teil betrifft den Anschluss der
Zugseilüberwachung an das Modul Fernüberwachungsanlage und Fixpunktüberwachung
(FUA-FPÜW; E. 3.5.3).
3.5.2 Erster Teil der Auflage
3.5.2.1
Der erste Teil der Auflage Nr. 17 lautet:
«Die Zugseilüberwachung befindet sich im Versuchsbetrieb bis Ende April 2020. Bis zu diesem Zeitpunkt ist
die Funktion der Überwachung regelmässig zu kontrollieren. Die durchgeführten Funktionskontrollen, sowie
jedes Ansprechen der Zugseilüberwachung sind inkl. Angaben zur Fahrzeugposition und den meteorologi-
schen Bedingungen zu protokollieren. Nach dem Testbetrieb ist der Kontrollstelle IKSS ein Bericht über den
Versuchsbetrieb einzureichen. Der Bericht enthält mindestens:
• eine Zusammenfassung über die durchgeführten Funktionskontrollen
• eine Angabe über die Zeit welche die Zugseilüberwachung in/ausser Betrieb war
• eine Auflistung der Auslösungen mit den Angaben der jeweiligen Ursache[.]»
3.5.2.2
Der Beschwerdeführer rügt, die Kontrollstelle IKSS habe im Bericht zum Plangenehmigungs-
gesuch vom 25. April 2019 (bf-Bel. 15 = vi-act. 47) verlangt, dass ein erfolgreich absolvierter
Testbetrieb mit entsprechendem aufwendigen Sicherheitsnachweis für die Zugseilüberwa-
chung zum Zeitpunkt der Abnahmeinspektion vorliegen müsse, was eine massive zeitliche
Verzögerung und unnötige Verteuerung des Projekts verursacht hätte.
Streitgegenständlich ist vorliegend indes nicht der Bericht der Kontrollstelle IKSS zum Plange-
nehmigungsgesuch vom 25. April 2019 (bf-Bel. 15 = vi-act. 47), sondern Teile des Inspekti-
onsberichts der Kontrollstelle IKSS vom 15. Juli 2019 (bf-Bel. 3 = vi-act. 43), dessen Auflagen

16 I 40
Nr. 17 und 18 mit RRB Nr. 82 vom 11. Februar 2020 bestätigt und vom Beschwerdeführer
angefochten wurden. Auf diese Rüge ist folglich nicht weiter einzugehen (vgl. oben, E. 2).
3.5.2.3
Im Zusammenhang mit dem Bestandesschutz beruft sich der Beschwerdeführer auf den Ent-
scheid BVGer A-136/2009 vom 12. Juli 2009, der die Frage behandelte, ob die Prüfung der
Sicherheit bei der Erneuerung der Betriebsbewilligung im gleichen Umfang wie bei der Erster-
teilung vorgenommen werden müsse oder nicht; das BVGer verneinte dies (E. 4.3). Bei der
Verlängerung der Betriebsbewilligung solle keine erneute Sicherheitsbeurteilung erfolgen und
die Seilbahnunternehmen auch keine Nachweise oder Gutachten betreffend die Sicherheit
einreichen müssen. Ergäben sich aufgrund der bisher eingereichten Unterlagen keine konkre-
ten Anhaltspunkte für einen Verstoss gegen die Sorgfaltspflicht, namentlich eine Verletzung
der Instandhaltungspflichten bzw. der Pflicht zur periodischen Prüfung, was allenfalls zusätz-
liche Abklärungen erfordere, habe die Aufsichtsbehörde die Betriebsbewilligung ohne weiteres
zu verlängern (dortige E. 4.4).
Der vom Beschwerdeführer angeführte Entscheid des BVGer betraf schwergewichtig Instand-
haltungsmassnahmen und nicht, wie vorliegend, Zubauten; schon von daher sind die Fälle nur
eingeschränkt miteinander vergleichbar. Zudem betrifft der erste Teil von Auflage Nr. 17 weder
einen Sicherheits- (Art. 12 SebV) noch einen Sachverständigenbericht (Art. 29 SebV; vgl.
Art. 6 Abs. 1 SebG), sondern einen Testbericht, d.h. einen Bericht über den Versuchsbetrieb,
der die durchgeführten Funktionskontrollen zusammenfasst, die Zeiten, in denen die Zugseil-
überwachung in bzw. ausser Betrieb war, angibt und die Auslösungen mit den Angaben der
jeweiligen Ursache auflistet. So schrieb auch die Kontrollstelle IKSS in ihrem Bericht zum Plan-
genehmigungsgesuch vom 25. April 2019 (bf-Bel. 15, dortige Ziff. 3 S. 1), dass ein erfolgreich
absolvierter Testbetrieb Teil des Sicherheitsnachweises gemäss Art. 26 SebV ist; «[d]er Si-
cherheitsnachweis muss zum Zeitpunkt der Abnahme durch die Kontrollstelle IKSS vorliegen.»
Von einem Sicherheits- (Art. 12 SebV) oder Sachverständigenbericht (Art. 29 SebV; vgl. Art. 6
Abs. 1 SebG) war in diesem Zusammenhang keine Rede.
Der Beschwerdeführer kann aus dem angeführten Entscheid nichts zu seinen Gunsten ablei-
ten.

17 I 40
3.5.2.4
Im technischen Projektbeschrieb für den Umbau und die Instandhaltung vom 18. März 2019
der B.__ Technik AG hielt der beschwerdeführerische Projektleiter B.__ fest (vi-act. 44 Ziff. 2.1
S. 2), «[d]ie Eignung dieser Zugseilüberwachung soll anlässlich der Inbetriebsetzung und des
Testbetriebs der neuen elektrotechnischen Einrichtungen evaluiert werden.» Im Schreiben der
B.__ Technik AG an das Amt für Wald und Energie vom 26. März 2019 (bf-Bel. 14) steht das-
selbe. Im eingangs erwähnten Protokoll zur «Besprechung zwischen Planer, Kontrollstelle
IKSS und dem Kanton Nidwalden» vom 26. August 2019, 14.30–18.45 Uhr (vi-act. 50) steht,
«[d]ie Gesprächsteilnehmer sind sich einig, dass die bestehende einfache Zugseilüberwa-
chung getestet werden soll und das Ergebnis im Mai 2020 in einem Bericht festgehalten wird.»
In seiner Triplik vom 7. Oktober 2020 schreibt der Beschwerdeführer (Ziff. 6 S. 3): «Auflage
Nr. 17 wurde nicht wegen dem [recte: des] ‹Bericht[s] Testbetrieb Zugseilsicherung [recte:
Zugseilüberwachung]› angefochten, sondern wegen der – wenn überhaupt – nicht mit mach-
barem Aufwand verlangten Anforderungsklasse AK3.»
Die Behörden und die Parteien haben nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 10 Abs. 1 VRG;
vgl. Art. 5 Abs. 2 BV [SR 101]).
Im März 2019 kündigte der beschwerdeführerische Projektleiter an, die Zugseilüberwachung
werde einem Testbetrieb unterzogen, der evaluiert werde. Im August 2019 liess der Beschwer-
deführer durch seinen Projektleiter mit der Kontrollstelle IKSS und der kantonalen Aufsichts-
behörde vereinbaren, dass das Ergebnis des Versuchsbetriebs im Mai 2020 in einem Bericht
festgehalten werde. Im Oktober 2020 gibt der Beschwerdeführer triplicando an, sich nicht ge-
gen den ersten Teil der Auflage Nr. 17 zu wehren. Gleichwohl ficht er in seinen Rechtsbegeh-
ren die gesamte Auflage Nr. 17 an und nicht bloss deren zweiten Teil, und er weigert sich, den
vereinbarten Bericht ankündigungs- wie vereinbarungsgemäss zu verfassen und einzu-
reichen. Damit verhält sich der Beschwerdeführer widersprüchlich (venire contra factum
proprium) und folglich treuwidrig. Er verstösst gegen Art. 10 Abs. 1 VRG.
3.5.2.5
Beim Einbau der Zugseilüberwachung handelte es sich um einen bewilligungspflichtigen Um-
bau (Art. 36 Abs. 1 SebV), der grundsätzlich zu einer wesentlichen Änderung führen könnte,
namentlich, weil Schnittstellen zu anderen Teilsystemen oder zur Infrastruktur betroffen sind
bzw. sein könnten. Die Bewilligungsbehörde teilt dem Gesuchsteller mit, welche Verfahren
durchzuführen und welche Unterlagen einzureichen sind (Abs. 2). Sinn der behördlichen Prü-
fung ist es auch festzustellen, ob die möglichen Einflüsse bzw. Schnittstellen berücksichtigt

18 I 40
und in die Planung und Umsetzung eingeflossen sind. Hierfür dient der einverlangte Bericht
über den Versuchsbetrieb.
Der geforderte Inhalt des besagten Berichts – Zusammenfassung der durchgeführten Funkti-
onskontrollen; Angabe über die Zeit, in der die Zugseilüberwachung in bzw. ausser Betrieb
war; Auflistung der Auslösungen mit den Angaben der jeweiligen Ursache – erscheint weder
weitschweifend noch schikanös, sondern zielgerichtet, erforderlich und geeignet, der Auf-
sichtsbehörde ein angemessenes Urteil zu ermöglichen. Es ist weder ersichtlich noch wird
vom Beschwerdeführer substantiiert, inwiefern der einverlangte Bericht über den Versuchsbe-
trieb zu massiven Zeitverzögerungen oder unnötigen Verteuerungen führen könnte. Der erste
Teil der Auflage Nr. 17 erscheint zumutbar und erweist sich folglich als verhältnismässig.
3.5.2.6
Der erste Teil der Auflage Nr. 17 ist zu bestätigen.
3.5.3 Zweiter Teil der Auflage
3.5.3.1
Der zweite Teil der Auflage Nr. 17 lautet:
«Nach dem erfolgreichen Testbetrieb wird die Zugseilüberwachung an das Modul FUA-FPÜW (Seilüberwa-
chung AK3) angeschlossen. Im Sinne einer höheren Sicherheit würden wir es begrüssen, dies bereits jetzt
umzustellen. Damit könnte ein allfälliger Ausfall der Zugseilüberwachung – wie anlässlich der Abnahme
passiert – detektiert werden.»
3.5.3.2
Es ist zwischen den Parteien strittig, ob ohne fest installierter Zugseilüberwachung ein Sicher-
heitsdefizit besteht, wie die Kontrollstelle IKSS meint, oder ob der ausschliessliche Maschinis-
tenbetrieb, verbunden mit der guten Einsehbarkeit der Stützen und der Zugseilüberwachung
als blosses Assistenzsystem, genügt, wie der Beschwerdeführer meint.
Im bereits mehrfach erwähnten Protokoll zur «Besprechung zwischen Planer, Kontrollstelle
IKSS und dem Kanton Nidwalden» vom 26. August 2019 (vi-act. 50) wurde zwischen den Par-
teien festgehalten, dass diese Meinungsdifferenz erst zum Tragen komme, wenn der Testbe-
trieb zeige, dass die eingebaute Zugseilüberwachung nicht funktioniere.
Mangels Bericht über den Testbetrieb (vgl. den ersten Teil der Auflage Nr. 17) kann zum jetzi-
gen Zeitpunkt nicht beurteilt werden, ob diese Meinungsdifferenz dereinst «zum Tragen»
kommt oder nicht.

19 I 40
3.5.3.3
Der zweite Teil der Auflage Nr. 17 beinhaltet eine Rechtsfolge – Anschluss der Zugseilüber-
wachung an das Modul FUA-FPÜW (Seilbahnüberwachung AK3) – für den Fall, dass der Test-
betrieb erfolgreich abgeschlossen worden ist. Indes wurde der Testbetrieb noch nicht abge-
schlossen bzw. es fehlt der diesbezügliche Bericht gemäss erstem Teil der Auflage Nr. 17.
Dieser Bericht bildet jedoch die Grundlage und damit die Voraussetzung, um eine zielgerich-
tete, verhältnismässige Rechtsfolge bestimmen zu können. Im Umkehrschluss heisst dies,
dass ohne Bericht über den Testbetrieb keine Rechtsfolge sinnvoll angeordnet werden kann.
3.5.3.4
Gemäss Inspektionsbericht vom 7. Februar 2020 (bf-Bel. 18) testete die Kontrollstelle IKSS
die Zugseilüberwachung anlässlich der periodischen Inspektion vom 12. Dezember 2019 er-
folgreich. Hierfür sei das Zugseil in der Talstation mit einem Kabel geerdet worden. Der Ma-
schinist habe den Fehler sofort feststellen können und der Start der Anlage sei korrekt blockiert
worden. Auch beim Erden des Zugseils während der Fahrt habe die Anlage sofort gestoppt.
Zwar verlief der Test der Zugseilüberwachung anlässlich der Inspektion erfolgreich; diese
stichprobenartige Momentaufnahme ersetzt aber nicht den Bericht über einen zeitlich länger
andauernden Testbetrieb. Nach jetziger Aktenlage kann somit weder gesagt werden, dass die
einfache Zugseilüberwachung immer funktioniert noch, dass sie nicht funktioniert. Damit kann
ebenfalls nicht gesagt werden, ob es des zweiten Teils der Auflage Nr. 17 bedarf oder nicht.
Zwar behauptet der Beschwerdeführer pauschal und ohne dies zu belegen, dass die Erfas-
sung der Zugseilüberwachung mit Anforderungsklasse AK3 mit massivem Aufwand, gravie-
renden Kosten und weiteren Installationen bzw. Investitionen verbunden sei. Mangels Bericht
über den Testbetrieb bleibt aber unklar, ob es der Anforderungsklasse AK3 überhaupt bedarf,
oder ob auch die Anforderungsklasse AK1 genügt, um gleichwohl die Sicherheit gewährleisten
zu können. Dies wird die Kontrollstelle IKSS nach Einreichung und Auswertung des Berichts
über den Testbetrieb zu behandeln haben. Gegebenenfalls wird dann der Kanton, wie im Pro-
tokoll zur «Besprechung zwischen Planer, Kontrollstelle IKSS und dem Kanton Nidwalden»
vom 26. August 2019 vereinbart (vi-act. 50), eine Drittmeinung einzuholen haben. Zum jetzi-
gen Zeitpunkt erübrigen sich zumindest Weiterungen.
3.5.3.5
Der zweite Teil der Auflage Nr. 17 erfolgt verfrüht und ist deswegen aufzuheben.

20 I 40
3.6 Frist
Mit RRB Nr. 82 vom 11. Februar 2020 wurde dem Beschwerdeführer für die Umsetzung der
Auflagen Frist gegeben bis zum 31. Mai 2020 (Dispositiv-Ziff. 1). Dieser Zeitpunkt liegt in der
Vergangenheit und ist damit, bei Abweisung der Beschwerde, nicht mehr erfüllbar. Dem Be-
schwerdeführer ist zur Umsetzung des ersten Teils der Auflage Nr. 17 ermessensweise eine
Frist von drei Monaten ab Rechtskraft dieses Entscheides zu geben.
3.7 Fazit
Die Beschwerde ist teilweise begründet. Der zweite Teil der Auflage Nr. 17, dahingehend lau-
tend:
«Nach dem erfolgreichen Testbetrieb wird die Zugseilüberwachung an das Modul FUA-FPÜW (Seilüberwa-
chung AK3) angeschlossen. Im Sinne einer höheren Sicherheit würden wir es begrüssen, dies bereits jetzt
umzustellen. Damit könnte ein allfälliger Ausfall der Zugseilüberwachung – wie anlässlich der Abnahme
passiert – detektiert werden.»
ist aufzuheben. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen. Der Beschwer-
deführer hat den ersten Teil der Auflage Nr. 17 binnen drei Monate ab Rechtskraft dieses Ent-
scheides umzusetzen.
4. Übergeschwindigkeit (Auflage Nr. 18)
4.1 Übersicht
Auflage Nr. 18 («Ermöglichung Auslösung Übergeschwindigkeit») des Inspektionsberichts
vom 15. Juli 2019 lautet (bf-Bel. 3 = vi-act. 43):
«Gemäss EN 13223 Art. 8.3 muss die Übergeschwindigkeitsauslösung bei Überschreitung der bei dieser
Anlage maximal zulässigen Fahrgeschwindigkeit um 10% bzw. 20% ansprechen.
Nach EN 13243 Art. 8.2.1 muss durch das Betriebspersonal diese Übergeschwindigkeitsauslösung geprüft
werden können.
Dazu ist die Beschränkung des Frequenzumformers aufzuheben und die Steuerung so anzupassen, dass
das Fahren mit 110% und 120% der Nenngeschwindigkeit ermöglicht wird. Andernfalls ist diese Normab-
weichung gemäss Art. 6a [SebV] mittels Risikoanalyse zu behandeln und in die Konformitätsbescheinigung
zu integrieren.»
Dieser Auflage ging anlässlich der Abnahmeinspektion vom 11. Juni 2019 folgendes Inspekti-
onsergebnis voraus (ebd.):

21 I 40
«Anlässlich der Inspektion wurde festgestellt[,] dass:
• […]
• es ist nicht möglich[,] die Bahn mit einer Geschwindigkeit grösser als 100% zu betreiben, da der Fre-
quenzumformer entsprechend ‹plombiert› ist. Für die Prüfung der Übergeschwindigkeit wird die Nomi-
nalgeschwindigkeit auf 50% (2 m/s) reduziert. Abklärungen im Nachgang zur Abnahme ergaben, dass
es sich hier um Normabweichungen zur EN 13223 Art. 8.3 bzw. EN 13243 Art. 8.2.1 handelt. Daraus
ergibt sich Auflage 18.
• […]»
Im bereits erwähnten Protokoll zur «Besprechung zwischen Planer, Kontrollstelle IKSS und
dem Kanton Nidwalden» vom 26. August 2019 (vi-act. 50) steht unter Ziff. 2, «Ergebnisse»,
hinsichtlich der Auflage betreffend Ermöglichung Auslösung Übergeschwindigkeit, über die
bereits zu diesem Zeitpunkt Uneinigkeit herrschte, folgender «Lösungsansatz»:
«B.__ bestreitet die Notwendigkeit dieser Auflage, da die Bahn rein physikalisch nicht in Übergeschwindigkeit
kommen kann. Unklar sind die Kosten, die bei der Erfüllung der Auflage, das heisst bei der Aufhebung der
Beschränkung des Frequenzumformers[,] anfallen. B.__ klärt die Kosten ab. Sind sie verhältnismässig, so
wird die Auflage umgesetzt. Wenn nicht, ist der Nachweis zu erbringen, dass eine Übergeschwindigkeit
physikalisch nicht möglich ist.»
4.2 Parteistandpunkte
Der Beschwerdeführer rügt zusammengefasst, dass der Frequenzumformer plombiert sei, wo-
mit ein Betrieb mit Übergeschwindigkeit nicht möglich sei. Dies widerspreche den geltenden
Normen nicht und stelle sogar eine zusätzliche Sicherheit dar. Eine Änderung der Anlage mit
Beeinflussung des Frequenzumformers sei für eine normkonforme Prüfung der Übergeschwin-
digkeitsüberwachung nicht erforderlich. Eine Risikoüberwachung sei auch aus rechtlichen
Gründen nicht erforderlich, weil die Vorgaben gemäss SebV und der EU-Seilbahnverordnung
bereits mit der aktuellen Installation vollständig eingehalten würden. Zudem sei die vorliegende
Überprüfungseinrichtung Bestandteil des Zertifizierungsprozesses der FUA gewesen und folg-
lich durch die dazugehörige Konformitätsbescheinigung abgedeckt. Im Nachgang zur Bespre-
chung zwischen Planer, Kontrollstelle IKSS und dem Kanton vom 26. August 2019 sei die von
der Kontrollstelle IKSS behauptete Unzulässigkeit geprüft und festgestellt worden, dass die
vorgesehene Ausführung völlig normkonform und zulässig sei.
Dem entgegnet der Regierungsrat, die Steuerung der Anlage erfülle Abschnitt 8.2.3 der EU-
Seilbahnverordnung nicht. Statt die Sicherheitsfunktion effektiv mittels Übergeschwindigkeit
zu prüfen, werde der Überwachungswert abgesenkt und somit die Funktion geprüft. Gemäss
Art. 6a SebV könne von dieser Norm abgewichen werden, wenn durch eine Risikoanalyse

22 I 40
nachgewiesen werde, dass das Sicherheitsniveau nicht verringert werde; dieser Weg stehe
dem Beschwerdeführer offen. Der Bestandesschutz gelte nicht hinsichtlich der sicherheitsre-
levanten Punkte; auch für altrechtliche Anlagen gälten Art. 18 SebG und Art. 41–54 SebV.
4.3 Rechtsgrundlagen
Der Inhaber der Betriebsbewilligung ist für die Sicherheit des Betriebs verantwortlich; nament-
lich muss er die Seilbahn so instandhalten, dass die Sicherheit jederzeit gewährleistet ist
(Sorgfaltspflicht; Art. 18 SebG). Wer Seilbahnen in Betrieb nehmen oder Teilsysteme oder Si-
cherheitsbauteile auf dem Markt bereitstellen will, die nicht den technischen Normen, die ge-
eignet sind, die grundlegenden Anforderungen zu konkretisieren, entsprechen, muss auf an-
dere Weise nachweisen, dass die grundlegenden Anforderungen erfüllt sind (Art. 6a, erster
Satz SebV). Diesen Nachweis erbringt, wer aufgrund einer Risikoanalyse belegt, dass sich
durch die Abweichung das Risiko insgesamt nicht erhöht (dortiger zweiter Satz). Zum Bestan-
desschutz vgl. oben, E. 3.3.2).
4.4 Bewertung der Auflage Nr. 18
4.4.1 Inhalt
Auflage Nr. 18 ist alternativ formuliert: Entweder ist die Beschränkung des Frequenzumfor-
mers aufzuheben und die Steuerung so anzupassen, dass das Fahren mit 110% und 120%
der Nenngeschwindigkeit ermöglicht wird – oder («Andernfalls») – ist die Normabweichung
gemäss Art. 6a SebV mittels Risikoanalyse zu behandeln und in die Konformitätsbescheini-
gung zu integrieren.
4.4.2 Norm und Normabweichung
Die nationale Seilbahngesetzgebung wird durch technische Normen ergänzt (vgl. Art. 4 Abs. 1
SebG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 SebV). Gemäss SN EN 13243:2015 müssen «[m]indes-
tens die folgenden Sicherheitsfunktionen […] durch das Betriebspersonal geprüft werden kön-
nen: a) die Übergeschwindigkeitsauslösungen […]» (Abschnitt 8.2.1). «An der zu prüfenden
Einrichtung darf, außer in begründeten Fällen, für die Durchführung dieser Prüfung nichts ver-
ändert werden» (Abschnitt 8.2.3).
Bei der streitbefangenen Kleinseilbahn kann die Übergeschwindigkeit infolge Beschränkung
des Frequenzumformers (Plombierung) nicht ausgelöst werden. Dies widerspricht den techni-
schen Normen gemäss SN EN 13243:2015; was der Norm nicht entspricht, ist nicht normkon-
form. Der Beschwerdeführer behauptet zwar ebenso pauschal wie wiederholt, seine Anlage

23 I 40
sei normkonform bzw. es gebe keine Normabweichung, und die Vorgaben gemäss SebV und
der EU-Seilbahnverordnung seien bereits mit der aktuellen Installation vollständig eingehalten.
Er begründet jedoch nicht, wodurch bzw. weswegen er, trotz der aufgezeigten Normabwei-
chung, zum Schluss kommt, es liege keine Normabweichung vor. Hierauf ist nicht weiter ein-
zugehen.
4.4.3 «Lösungsansätze»
Der Beschwerdeführer führt aus, im Nachgang zur Besprechung zwischen Planer, Kontroll-
stelle IKSS und dem Kanton Nidwalden vom 26. August 2019 sei die von der Kontrollstelle
IKSS behauptete Unzulässigkeit geprüft und festgestellt worden, dass die vorgesehene Aus-
führung völlig normkonform und zulässig sei. Unter diesen Umständen sei die besprochene
mögliche Vorgehensweise obsolet geworden, sodass sich auch eine Abklärung der Kosten für
eine Anpassung erübrigt habe. Als Zeugenbeweis («Beweis: Zeuge») offeriert der Beschwer-
deführer B.__; indes ist dieser, als beschwerdeführerischer Projektleiter, weder ein geeigneter,
weil unbeteiligter Zeuge noch ist er ein unabhängiger Sachverständiger.
Der Beschwerdeführer geht zudem auf den zweiten Teil des «Lösungsansatz[es]» gemäss
Besprechung vom 26. August 2019 nicht ein: Ist die Auflage Nr. 18 nicht verhältnismässig –
oder wird, wie vorliegend per analogiam, vom Beschwerdeführer abgelehnt – «ist der Nach-
weis zu erbringen, dass eine Übergeschwindigkeit physikalisch nicht möglich ist.» Bei diesem
Nachweis handelt es sich um die im zweiten Teil der Auflage Nr. 18 vorgesehenen Risikoana-
lyse gemäss Art. 6a SebV. Der Beschwerdeführer verhält sich widersprüchlich (venire contra
factum proprium), wenn er einerseits mit der Risikoanalyse einverstanden war, sie dann an-
dererseits aber anficht. Damit verhält er sich treuwidrig.
4.4.4 Konformitätsbescheinigung
Gemäss Auflage Nr. 18, zweite Alternative, sei die Normabweichung gemäss Art. 6a SebV
mittels Risikoanalyse zu behandeln und in die Konformitätsbescheinigung zu integrieren. Der
Beschwerdeführer rügt, die vorliegende Überprüfungseinrichtung sei Bestandteil des Zertifi-
zierungsprozesses der FUA gewesen und folglich durch die dazugehörige Konformitätsbe-
scheinigung abgedeckt (mit Hinweis auf vi-act. 49).
«Prüfgegenstand» der besagten EU-Konformitätsbescheinigung (vi-act. 49) war das «Sicher-
heitsbauteil für Teilsystem 5, Fernüberwachungsanlage – Fixpunktüberwachung – V1-2080».
Eine Beschränkung des Frequenzumformers oder die fragliche Übergeschwindigkeit wird dort

24 I 40
zumindest nicht ausdrücklich behandelt. Ebenso wenig zeigt der Beschwerdeführer auf, wel-
che Indizien an welchen Stellen bescheinigen sollen, dass die Beschränkung des Frequenzu-
mformers durch die Konformitätsbescheinigung erfasst oder Bestandteil des Zertifizierungs-
prozesses der Fernüberwachungsanlage gewesen sei.
Indem die Auflage Nr. 18 vorsieht, dass die Normabweichung mittels Risikoanalyse zu behan-
deln und in die Konformitätsbescheinigung «zu integrieren» (sic) sei, ist vielmehr davon aus-
zugehen, dass die Thematik bzw. Problematik der Übergeschwindigkeit von der Konformitäts-
bescheinigung nicht abgedeckt ist. Inwiefern diese Annahme irrig sein könnte, zeigt der Be-
schwerdeführer zumindest nicht auf.
4.4.5 Sicherheit
Die Frage, ob die Anlage Übergeschwindigkeit erreichen kann oder nicht, und bejahendenfalls,
wie sie sich dabei verhält, ist ohne Weiteres sicherheitsrelevant. Der Beschwerdeführer kann
sich folglich in dieser Hinsicht nicht auf einen allfälligen Bestandesschutz berufen.
Im «Technische[n] Projektbeschrieb für den Umbau und die Instandhaltung der Seilbahn X.__»
vom 18. März 2019, verfasst von B.__ namens der B.__ Technik AG (vi-act. 44, Ziff. 2.1 S. 2),
steht, die Seilbahn könne aufgrund ihres flachen Längenprofils in keinem Lastfall selbständig
beschleunigen. Es sei daher nicht möglich, mit dieser Anlage eine Übergeschwindigkeit errei-
chen zu können.
Mit Bericht zum Plangenehmigungsgesuch vom 25. April 2019 (bf-Bel 15 = vi-act. 47, Ziff. 1
S. 1) schrieb die Kontrollstelle IKSS diesbezüglich, der technische Bericht mache keine weite-
ren Erläuterungen zur Aussage, dass es nicht möglich sei, mit der Anlage Übergeschwindigkeit
auszulösen. Deswegen könne die Kontrollstelle IKSS diese Einschätzung, ohne weitere An-
gaben, nicht nachvollziehen. Die entsprechende Aussage im technischen Bericht sei zu strei-
chen oder – falls daran festgehalten werden solle – durch eine Risikoanalyse zu untermauern.
Dabei seien Gefährdungsbilder wie Getriebebruch, ungleiche Lastverteilung etc. zu berück-
sichtigen. Der überarbeitete technische Bericht sei nachzureichen.
Seither hat sich nichts Neues ergeben. Der Beschwerdeführer behauptet weiterhin beharrlich,
aus physikalischen Gründen sei eine Übergeschwindigkeit ausgeschlossen, ohne dies auf ir-
gendeine Weise belegen zu können oder zu wollen. Selbst wenn im Normalbetrieb eine Über-
geschwindigkeit ausgeschlossen wäre, bleibt überdies weiterhin unklar, wie die Anlage sich
bei Gefährdungsbildern wie namentlich bei Getriebebruch oder bei ungleicher Lastverteilung

25 I 40
verhält. Damit besteht weiterhin die Gefahr, dass die Anlage ein schwerwiegendes Sicher-
heitsdefizit aufweist. Um dieser Gefahr zu begegnen, wird der Beschwerdeführer somit entwe-
der die Beschränkung des Frequenzumformers aufheben und die Steuerung so anpassen,
dass das Fahren mit 110% und 120% der Nenngeschwindigkeit ermöglicht wird oder aber er
wird diese Normabweichung gemäss Art. 6a SebV mittels Risikoanalyse behandeln und in die
Konformitätsbescheinigung integrieren, wie er dies anlässlich der Besprechung vom 26. Au-
gust 2019 selbst in Aussicht stellen liess. Kommt der Beschwerdeführer dieser Pflicht nicht
nach, wird die Aufsichtsbehörde die entsprechenden Schritte unternehmen müssen.
4.5 Frist
Dem Beschwerdeführer ist zur Umsetzung der Auflage Nr. 18 ermessensweise eine Frist von
drei Monaten ab Rechtskraft dieses Entscheides zu geben (vgl. oben, E. 3.6).
4.6 Fazit
Die Beschwerde ist in diesem Punkt unbegründet. Auflage Nr. 18 wird bestätigt und dem Be-
schwerdeführer eine Erfüllungsfrist bis drei Monaten ab Rechtskraft dieses Entscheides gege-
ben.
5. Rechnungen der Kontrollstelle IKSS
5.1 Übersicht
Die Kontrollstelle IKSS macht vier Kostenpositionen geltend (vi-act. 52= bf-Bel. 19): Die erste
Rechnung, Nr. 2019-3106 vom 25. April 2019, betrifft den Zeitraum vom 16. Januar 2018 bis
7. April 2019 und beläuft sich auf den Betrag von Fr. 4‘810.95. Die zweite Rechnung, Nr. 2019-
3229 vom 15. Juli 2019, betrifft den Zeitraum vom 7. Mai bis 15. Juli 2019 und beläuft sich auf
den Betrag von Fr. 5‘365.75. Daneben entstanden der Kontrollstelle IKSS zwischen dem
7. und 21. August 2019 Kosten über Fr. 1‘274.50 für die Prüfung nachgereichter Unterlagen
und über Fr. 8‘584.80 aus dem Zeitraum Januar 2018 bis 21. August 2019, die den Bereichen
Marktüberwachung und Grundlagenarbeit belastet wurden.

26 I 40
5.2 Streitgegenstand
Der Regierungsrat verpflichtete den Beschwerdeführer, die offene Rechnung der Kontrollstelle
im Betrag von Fr. 5‘365.75 noch zu bezahlen (Dispositiv-Ziff. 2). Dieser Betrag entspricht dem
Total der zweiten Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019.
Der Regierungsrat schreibt hinsichtlich der ersten Rechnung Nr. 2019-3106 vom 25. April
2019 über Fr. 4‘810.95, dass diese bezahlt worden sei (angefochtener RRB, E. 2.2.4 S. 3).
Dies bestreitet der Beschwerdeführer nicht. Indem der Beschwerdeführer die besagte Rech-
nung beglichen hat, zeigt er sich konkludent mit ihrem Inhalt einverstanden, widrigenfalls er
sie nicht hätte bezahlen dürfen. Indem die Rechnung Nr. 2019-3106 bezahlt ist, fehlt allfälligen
Weiterungen im Verwaltungsgerichtsverfahren ein (aktuelles) Rechtschutzinteresse. Zudem
ist es widersprüchlich (venire contra factum proprium) und damit treuwidrig (Art. 10 Abs. 1
VRG; vgl. Art. 5 Abs. 2 BV), zuerst vorbehaltlos eine Rechnung zu bezahlen, um zu einem
späteren Zeitpunkt ihren Inhalt zu rügen. Die Parteivorbringen zur Rechnung Nr. 2019-3106
sind somit vorliegend unbeachtlich.
Der Kontrollstelle IKSS entstanden zudem weitere Kosten über Fr. 1‘274.50 für die Prüfung
nachgereichter Unterlagen und über Fr. 8‘584.80, die den Bereichen Marktüberwachung und
Grundlagenarbeit belastet wurden. Diese Kosten sind nicht Teil des angefochtenen Disposi-
tivs. Der Beschwerdeführer bestreitet nicht, dass ihm diese Kosten weder überbunden noch in
Rechnung gestellt wurden. Der Beschwerdeführer ist somit von diesen Kosten nicht besonders
berührt (Art. 70 Abs. 1 Ziff. 2 VRG), womit ihm die (materielle) Beschwer an einer gerichtlichen
Beurteilung fehlt. Die diesbezüglichen Parteivorbringen sind folglich ebenfalls unbeachtlich.
Demnach ist vorliegend einzig die zweite Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019 über
Fr. 5‘365.75 zu überprüfen.
5.3 Rechtsgrundlagen
Die für die Durchführung des Konkordats erforderlichen Mittel werden durch Gebühren der
Betriebsinhaber und durch Beiträge der Kantone beschafft (Art. 13 Abs. 1 Konkordat über nicht
eidgenössische Seilbahnen und Skilifte [NG 653.11]; nachfolgend: «Konkordat»). Die Gebüh-
ren für die Tätigkeit der technischen Kontrollstelle werden von den Betriebsinhabern erhoben;
dabei werden die aufgewendete Zeit und die Bedeutung der Anlage berücksichtigt (Abs. 2).
Es wird eine Gebührenordnung aufgestellt (Abs. 3). Die Beiträge der Kantons werden nach
Zahl und Bedeutung der Anlagen berechnet (Abs. 4). Der Regierungsrat setzt die von den

27 I 40
Betriebsinhabern zu leistenden Gebühren fest (§ 2 Abs. 2 Verordnung über den Beitritt zum
Konkordat [NG 653.1]).
5.4 Zulässigkeit von Gebühren
Der Beschwerdeführer bringt vor, der Grundbetrag, d.h. die jährlichen Gebühren, den die kan-
tonalen Aufsichtsbehörden von den Seilbahnbetreibern einforderten und der Kontrollstelle
IKSS zustellten, diene der Abgeltung sämtlicher Aufsichtstätigkeiten durch die Kontrollstelle
IKSS. Mit Zahlung der jährlichen Gebühren seien somit pauschal alle Aufsichtstätigkeiten ab-
gegolten.
Die Kontrollstelle IKSS steht den Kantonen u.a. für folgende Aufgaben zur Verfügung (Art. 12
Abs. 1 Ingress Konkordat): Begutachtung von Projekten (Ziff. 1); Abnahme betriebsbereiter
Anlagen, einschliesslich der bei Inkrafttreten des Konkordats bereits bestehenden Anlagen
(Ziff. 2); periodische und ausserordentliche Kontrollen der Anlagen und technische Untersu-
chungen bei Unfällen, Betriebsstörungen und Betriebsgefährdungen (Ziff. 3). Somit wird be-
reits auf Konkordatsebene zwischen Projektbegutachtung, Abnahme und Kontrolle unterschie-
den. Die jährlichen Gebühren betreffen gewöhnliche Kontrollen, die im Rahmen der Auf-
sichtstätigkeit anfallen. Alle anderen Aufwendungen – worunter die Umbauten und diesbezüg-
lichen Abnahmen im vorliegenden Fall fallen – sind hierin nicht inbegriffen.
Es ist somit grundsätzlich zulässig, dass die Kontrollstelle IKSS neben den jährlichen Gebüh-
ren (Grundbetrag) weitere Kosten in Rechnung stellt, die durch ausserhalb der jährlichen Kon-
trolle liegenden Aufwendungen entstehen.
5.5 Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019
5.5.1 Aufschlüsselung
Die Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019 schlüsselt sich wie folgt auf (vi-act. 52 = bf-
Bel. 19):
Datum Person Std. CHF Subtotal Bemerkungen
07.05.2019 C. 1.00 180.00 180.00 Betriebsbewilligungsgesuch
14.05.2019 F. 0.75 155.00 116.25 Besprechung BBG mit C.
15.05.2019 G. 2.50 155.00 387.50 Prüfung BBG
15.05.2019 C. 1.75 180.00 315.00 Stellungnahme Betriebsbewilligungsgesuch
15.05.2019 F. 1.00 155.00 155.00 Prüfung BA Elektrisch
16.05.2019 C. 0.50 180.00 90.00 Wechsel Konformitätsbewertungsstelle
21.05.2019 C. 0.25 180.00 45.00 Mail B.__
04.06.2019 C. 0.50 180.00 90.00 Termine für Unterlagen prüfen

28 I 40
06.06.2019 C. 2.00 180.00 360.00 Unterlagen BBW
06.06.2019 F. 1.50 155.00 232.50 Prüfung Betriebsbewilligungsgesuch
07.06.2019 C. 1.75 180.00 315.00 Vorbereitung Abnahme
07.06.2019 F. 0.50 155.00 77.50 Betriebsbewilligungsgesuch beurteilen
11.06.2019 C. 5.50 180.00 990.00 Abnahme
11.06.2019 G. 5.50 155.00 852.50 Abnahme
21.06.2019 G. 2.75 155.00 426.25 Abnahmebericht
24.06.2019 G. 1.75 155.00 271.25 Abnahmebericht
15.07.2019 C. 1.00 180.00 180.00 Besprechung Abnahmebericht
282.00 Spesen
TOTAL 5‘365.75
5.5.2 Höhe der Stundenansätze
5.5.2.1
Die Rechnung weist Stundenansätze von Fr. 155.– und Fr. 180.– auf. Der Beschwerdeführer
rügt, die verrechneten Stundenansätze seien zu hoch. Art. 12 Abs. 2 GebG (NG 265.5) halte
fest, dass bei der Gebührenerhebung nach dem Zeitaufwand die Gebühr nach dem Stunden-
ansatz des Bearbeiters festgesetzt werde. Die Stundenansätze lägen gemäss § 3 Abs. 1
GebV (NG 265.51) gestützt auf das Leistungslohnband des für die Amtshandlung ausführen-
den Personals zwischen Fr. 50.– und Fr. 151.–; letztgenannter Betrag betreffe das höchste
Leistungslohnband 12. Dies dürfte aber die Funktionsstufe der Mitarbeiter der Kontrollstelle
IKSS übersteigen. Vielmehr sei davon auszugehen, dass ein Stundenansatz von maximal
Fr. 125.– (Leistungslohnband 10) anzuwenden sei. Der branchenübliche Stundenansatz für
Seilbahnfachmänner liege bei Fr. 90.– und für Ingenieure bei Fr. 135.–.
5.5.2.2
Das GebG regelt die Erhebung von amtlichen Kosten durch die kantonale Verwaltung (Art. 1
Abs. 1, erster Teil GebG). Die GebV regelt die Höhe der Gebühren der kantonalen Verwaltung
(§ 1 Abs. 1, erster Teil GebV). Vorbehalten bleiben besondere Bestimmungen eidgenössi-
scher oder kantonaler Erlasse (Art. 1 Abs. 2 GebG; § 1 Abs. 2 GebV).
Die Kontrollstelle IKSS ist zwar nicht «Organ» im Sinne des Konkordats (vgl. Art. 8 Abs. 1
Konkordat), jedoch eine Institution im Rahmen der Konkordatsorganisation (vgl. die systema-
tische Einordnung von Art. 12 Konkordat unter dem dortigen III. Abschnitt «Organisation»). Als
Institution des kantonsübergreifenden Konkordats stellt die Kontrollstelle IKSS somit keine In-
stitution der rein binnenkantonalen (Nidwaldner) Verwaltung dar. Für die Bemessung des
Stundenansatzes sind somit weder das GebG (Art. 1 Abs. 1, erster Teil e contrario GebG)

29 I 40
noch die GebV anwendbar (§ 1 Abs. 1, erster Teil e contrario GebV). Daneben bleiben beson-
dere Bestimmungen eidgenössischer oder kantonaler Erlasse vorbehalten (Art. 1 Abs. 2
GebG; § 1 Abs. 2 GebV). Selbst wenn somit GebG und GebV im Seilbahnwesen anwendbar
wären, käme dieser Vorbehalt zum Tragen, indem der Regierungsrat die von den Betriebsin-
habern zu leistenden Gebühren festsetzt (§ 2 Abs. 2 Verordnung über den Beitritt zum Kon-
kordat). Darin eingeschlossen ist auch die Höhe eines allfälligen Stundenansatzes.
Der Regierungsrat hat von der Regelungskompetenz hinsichtlich der Gebühren, die im Rah-
men des Seilbahnwesens anfallen, Gebrauch gemacht und diese im Anhang zur GebV gere-
gelt (dortige Ziff. 6.6). Die Einordnung der Seilbahngebühren unter die (gewöhnlichen) Gebüh-
ren ist zwar gesetzessystematisch nicht überzeugend, da der Anhang zur GebV grundsätzlich
einen Teil der GebV darstellt, indes im Seilbahnwesen weder GebG noch GebV anwendbar
sind (Art. 1 GebG; § 1 GebV). Die Einordnung selbst ändert aber nichts daran, dass der Re-
gierungsrat aufgrund der ihm durch die Legislative erteilten Delegationsnorm (§ 2 Abs. 2 Ver-
ordnung über den Beitritt zum Konkordat) für die Gebühren zuständig ist. Die Gebühren im
Seilbahnwesen gemäss Ziff. 6.6 Anhang GebV gelten somit nicht aufgrund von Art. 9 Abs. 1
GebG in Verbindung mit § 2 Abs. 1 GebV, sondern direkt gestützt auf § 2 Abs. 2 Verordnung
über den Beitritt zum Konkordat.
5.5.2.3
Erfordert die Kontrolle einer Anlage einen Mehraufwand (der nicht durch Ziff. 6.6.1–6.6.3 An-
hang GebV abgedeckt ist), wird dieser dem Betriebsinhaber zum Selbstkostenpreis zusätzlich
in Rechnung gestellt (Ziff. 6.6.4 Anhang GebV). Der Regierungsrat orientiert sich zur Bestim-
mung des Selbstkostenpreises, nach eigenen Angaben, an den Empfehlungen zur Honorie-
rung von Architekten und Ingenieuren der Koordinationskonferenz der Bau- und Liegen-
schaftsorgane der öffentlichen Bauherren (KBOB) in der Fassung von 2017 (vi-act. 53). Im
Sinne der Vereinheitlichung und Vergleichbarkeit ist dies nachvollziehbar.
Der empfohlene maximale Stundenansatz für Projektleiter beträgt gemäss den Empfehlungen
der KBOB Fr. 233.– (Kategorie A; dortige Ziff. 3.2.1–3.2.2 S. 6 f.), für leitende Ingenieure je
nach Ausbildung und Erfahrung Fr. 182.– (Kategorie B) bzw. Fr. 157.– (Kategorie C; ebd.), für
Ingenieure Fr. 157.– (Kategorie C) bzw., bei wenig Erfahrung, Fr. 133.– (Kategorie D; ebd.).
Einen Stundenansatz von Fr. 180.– weist C.__ («C.») auf, der __ der Kontrollstelle IKSS. Er
fällt demnach in die Kategorie A; sein Stundenansatz befindet sich im Rahmen (maximal
Fr. 233.–) und ist nicht überhöht. Einen Stundenansatz von Fr. 155.– weisen F.__ («F.»),
Elektroingenieur und stv. __, sowie G.__ («G.»), Experte bzw. Prüfingenieur, auf. Sie fallen in

30 I 40
die Kategorie B und/oder C; ihre Stundenansätze befinden sich somit im Rahmen (maximal
Fr. 182.– bzw. Fr. 157.–) und sind ebenfalls nicht überhöht. An den Stundenansätzen ist folg-
lich nichts auszusetzen. Daran ändert die vom Beschwerdeführer pauschal und beleglos vor-
gebrachte Behauptung nichts, wonach der branchenübliche Stundenansatz für Seilbahnfach-
männer bei Fr. 90.– und für Ingenieure bei Fr. 135.– liege.
Die Stundenansätze widersprechen zudem nicht dem vom Beschwerdeführer wiederholt an-
geführten – und schwerlich als unmittelbare Anspruchsgrundlage dienen könnenden – Zweck-
artikel gemäss Konkordat, wonach dieses u.a. einheitliche Vorschriften aufzustellen bezweckt,
welche den Betrieb der unter das Konkordat fallenden Anlagen möglichst sicher gestalten,
ohne die Kosten für Bau und Betrieb allzu sehr zu erhöhen (Art. 1 Abs. 1 lit. a Konkordat). Die
Stundenansätze der Kontrollstelle IKSS erhöhen die Gesamtkosten für Bau und Betrieb von
Seilbahnen nicht wesentlich, d.h. nicht «allzu sehr».
5.5.2.4
Hinsichtlich der Höhe der Stundenansätze ist die Beschwerde unbegründet.
5.5.3 Positionen des Zeitraums 7. Mai bis 7. Juni 2019
5.5.3.1
Hinsichtlich der Positionen des Zeitraums 7. Mai bis 7. Juni 2019 rügt der Beschwerdeführer,
er komme nicht umhin zu vermuten, dass der Aufwand von 16 Stunden darauf zurückzuführen
sein könnte, dass auch Arbeiten betreffend Marktüberwachung stattgefunden hätten. Solche
seien jedoch nicht in einem Bewilligungsverfahren durchzuführen, sondern in einem Verfahren
gegen den Inverkehrbringer oder die Zertifizierungsstelle.
Zunächst beträgt der Stundensaldo des Zeitraums 7. Mai bis 7. Juni 2019 nicht 16 Stunden,
wie der Beschwerdeführer meint, sondern deren 14 (1.00 + 0.75 + 2.50 + 1.75 + 1.00 + 0.50
+ 0.25 + 0.50 + 2.00 + 1.50 + 1.75 + 0.50). Sodann ergibt sich aus den «Bemerkungen» (Ar-
beitsgattungen) des besagten Zeitraums, dass sie – mit Ausnahme des «Wechsel[s] Konfor-
mitätsstelle», auf den sogleich zurückzukommen ist – vornehmlich das «Betriebsbewilligungs-
gesuch», die «Unterlagen» und die «Abnahme» betrafen. Die Kosten, die den Bereichen
Marktüberwachung und Grundlagenarbeit belastet wurden und in den Zeitraum Januar 2018
bis 21. August 2019 fielen, belaufen sich auf insgesamt 54.5 Stunden, wurden separat be- und
abgerechnet und dem Beschwerdeführer nicht auferlegt. Es erscheint wenig plausibel, dass
die Kontrollstelle IKSS, trotz eigenständiger und einen weitaus längeren Zeitraum umfassen-

31 I 40
der Rechnung betreffend Marktüberwachung und Grundlagenarbeit gleichwohl gattungs-
fremde Arbeitstätigkeiten in die Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019 eingefügt haben
könnte.
Die Vermutungen des Beschwerdeführers erscheinen nicht stichhaltig.
5.5.3.2
Im Zusammenhang mit dem «Wechsel Konformitätsbewertungsstelle» (Position vom 16. Mai
2019 über Fr. 90.– [0.5 Stunden à Fr. 180.–]) rügt der Beschwerdeführer, der Wechsel sei der
Kontrollstelle IKSS lediglich mitgeteilt worden, um die erforderlichen Anpassungen im Termin-
programm zu begründen. Dass die Kontrollstelle IKSS daraufhin einen völlig unnötigen Abklä-
rungsaufwand betrieben habe, sei nicht nachvollziehbar. Für die Kontrollstelle IKSS sei einzig
relevant, ob das erforderliche Zertifikat beigebracht werden könne oder nicht. Der entstandene
Aufwand könne dem Beschwerdeführer nicht in Rechnung gestellt werden. Diesen Vorbringen
entgegnet der Regierungsrat, dass die Kontrollstelle IKSS auf die E-Mail von B.__ hin (vi-
act. 51) Abklärungen über die Stichhaltigkeit dieses behaupteten Sachverhalts vorgenommen
habe und den entsprechenden Mehraufwand von einer halben Stunde dem Beschwerdeführer
in Rechnung gestellt.
Mit E-Mail vom 15. Mai 2019 (vi-act. 51) teilte B.__ der Kontrollstelle IKSS mit, dass beim TÜV
Z.__ offenbar das Feuer im Dach sei. Der dortige Zertifizierungsbereich Elektrotechnik sei we-
gen Kündigungen von Mitarbeitern – für den Beschwerdeführer und ihn völlig unerwartet –
nicht mehr handlungsfähig. Deswegen bekomme man die Zertifizierung für den 22. Mai 2019
nicht mehr hin. Jedoch könne das Seilbahnbüro H.__ kurzfristig übernehmen. B.__ bat des-
wegen, die Abnahmeinspektion vom 22. Mai 2019 auf einen Termin nach dem 4. Juni 2019 zu
verschieben.
In den Akten findet sich eine auf den 5. Juni 2019 datierte EU-Konformitätsbescheinigung des
Seilbahnbüros H.__ (vi-act. 49). Das Seilbahnbüro H.__ ist, genauso wie der TÜV Z.__, eine
akkreditierte Zertifizierungsstelle. Es war nicht erforderlich, dass die Kontrollstelle IKSS ab-
klärte, ob beim TÜV Z.__ infolge Kündigungen tatsächlich «das Feuer im Dach» war oder
nicht, denn sie hätte die Einreichung des Zertifikats abwarten können. Selbst wenn die dies-
bezüglichen Abklärungen – aus welchen Gründen auch immer – erforderlich gewesen wären,
wären sie nicht dem Beschwerdeführer anzulasten gewesen, denn für den Ausfall des TÜV
Z.__ ist der Beschwerdeführer nicht verantwortlich.

32 I 40
Die Beschwerde ist in dieser Hinsicht begründet und die Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli
2019 demnach um die Position «Wechsel Konformitätsbewertungsstelle» vom 16. Mai 2019
über Fr. 90.– zu reduzieren.
5.5.3.3
Nicht ausdrücklich gerügt ist die Position «Mail B.__» vom 21. Mai 2019 über Fr. 45.–
[0.25 Stunden à Fr. 180.–]). Diese E-Mail (zu finden unter: vi-act. 42) hing ebenfalls schwer-
gewichtig mit dem Wechsel der Konformitätsbewertungsstelle zusammen. Es ist demgemäss,
ermessensweise, ebenfalls Umgang von der Kostenauferlegung zulasten des Beschwerde-
führers zu nehmen.
Die Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019 ist demnach um die Position «Mail B.__» vom
21. Mai 2019 über Fr. 45.– zu reduzieren.
5.5.3.4
Hinsichtlich der Positionen des Zeitraums 7. Mai bis 7. Juni 2019 ist die Beschwerde teilweise
begründet und die Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019 um Fr. 135.– zu reduzieren
(Fr. 90.– + Fr. 45.–).
5.5.4 Positionen des Zeitraums 11. Juni bis 15. Juli 2019
5.5.4.1
Hinsichtlich der Positionen des Zeitraums 11. Juni bis 15. Juli 2019 bringt der Beschwerdefüh-
rer vor, die Abnahmeinspektion vom 15. Juli 2019 habe sich nicht auf den Umbau beschränkt,
sondern es habe sich um eine allgemeine, risikoorientiert mittels Stichproben durchgeführte,
umfassendere Inspektion gehandelt. Anlässlich der Abnahme seien zwei Vertreter der Kon-
trollstelle IKSS anwesend gewesen, und sie hätten nebst dem Umbau auch Punkte geprüft,
die nichts mit dem Umbau zu tun hätten. Dies gehe auch aus den Auflagen Nrn. 1, 6, 10–13
hervor. Entsprechend sei ein unverhältnismässig grosser Aufwand für die Erstellung des Be-
richts von 5.5 Stunden (recte: 4.5 Stunden; 2.75 Stunden [Position «Abnahmebericht» vom
21. Juni 2019] + 1.75 Stunden [Position «Abnahmebericht» vom 24. Juni 2019]) entstanden.
Der Aufwand bezüglich der nicht vom Umbau betroffenen Punkte sei bereits durch die vom
Beschwerdeführer an das IKSS bezahlte Jahresgebühr gedeckt und könne dem Beschwerde-
führer nicht zusätzlich in Rechnung gestellt werden.

33 I 40
5.5.4.2
Der Beschwerdeführer rügt zunächst, die Kontrollstelle IKSS habe übermässigen Aufwand be-
trieben, wie aus den Auflagen Nrn. 1, 6, 10–13 hervorgehe. Die Abnahmeinspektion habe sich
nicht auf den Umbau beschränkt, sondern sei umfassender gewesen, indem sie die periodi-
sche Jahresinspektion miteingeschlossen habe. Die periodische Inspektion vom 12. Dezem-
ber 2019 sei unnötig gewesen.
Auflage Nr. 1 schreibt vor, dass ein Betriebskonzept bzw. eine Checkliste für den Betrieb zu
erstellen sei. In diese seien ebenfalls die Vorgaben zur Überwachung der korrekten Zug-
seilspannung bzw. der Längung der neuen, unteren Zugseilschlaufe aufzunehmen. Der Be-
schwerdeführer bestreitet nicht, dass das untere Zugseil während des Antriebsumbaus ersetzt
wurde. Zudem wurden neue Komponenten wie die Videoüberwachung Talstation zugebaut
und die Steuerung mit zusätzlichen Funktionen versehen. Aufgrund dieser, mit dem Umbau
zusammenhängenden Änderungen, ist die Checkliste nachzuführen. Auflage Nr. 1 steht im
Zusammenhang mit dem Umbau.
Auflage Nr. 6 betrifft die Erstellung eines Erneuerungsplans nach Art. 52 SebV einschliesslich
dessen Mindestinhalt. Der Regierungsrat erwog im angefochtenen RRB (dortige Ziff. 2.2.1
S. 2 f.), dass ein Erneuerungsplan für den Bahnbetreiber sinnvoll sei, weil er durch ihn Infor-
mationen erhalte, wann welche Investitionen anfielen und welche Kosten entstünden. Ein Er-
neuerungsplan sei empfehlenswert, sei jedoch für die Betriebssicherheit nicht zwingend not-
wendig, weswegen die Auflage Nr. 6 nicht verbindlich angeordnet werden könne. Demgemäss
verpflichtete der Regierungsrat den Beschwerdeführer nicht, der Auflage Nr. 6 nachzukom-
men. Zwar trifft das beschwerdeführerische Vorbringen zu, dass ein vollzogener Umbau nicht
Bestandteil einer zukünftigen Planung sein könne. Indes belegt dieser Umstand nicht, dass
die Abnahmeinspektion auch die periodische, jährliche Inspektion miteingeschlossen habe.
Vielmehr wäre es widersinnig gewesen, den Beschwerdeführer nicht auf das Erstellen eines
Erneuerungsplans hinzuweisen, wenn dessen Fehlen zufällig bei der Abnahmeinspektion auf-
fällt.
Auflage Nr. 10 schreibt vor, das obere Zugseil sei magnetinduktiv zu prüfen. Es wäre wider-
sinnig, auf einen Hinweis zu verzichten, nur weil er nicht in den Kernbereich einer Abnahmein-
spektion fällt. Weder deutet dies auf die gleichzeitige Durchführung der Jahresinspektion hin
noch entsteht der Eindruck, als sei dieser Hinweis zeitraubend gewesen.

34 I 40
Auflage Nr. 11 betrifft die Überwachung der Zugseilspannkraft des gewechselten, d.h. des
neuen Zugseils. Die Auswechslung erfolgte während des Antriebsumbaus; Auflage Nr. 11
steht damit in Zusammenhang mit Auflage Nr. 1 und ist demzufolge durch den Umbau bedingt.
Auflage Nr. 12 verpflichtet den Beschwerdeführer, den Bericht über die durchgeführten Revi-
sionsarbeiten der mechanischen Komponenten der Kontrollstelle IKSS einzureichen. Es er-
schliesst sich nicht, inwiefern diese Auflage zeitraubend gewesen sein könnte.
Auflage Nr. 13 schreibt vor, dass die an J.__, den __ des Seilbahnverbands Nidwalden, aus-
gehändigten Zeichnungen der Kontrollstelle IKSS zurückzugeben seien. Es bleibt unklar, in-
wiefern dieser Hinweis die gleichzeitige Durchführung der Jahresinspektion beweisen soll.
Die beschwerdeführerischen Vorbringen mitsamt den behaupteten Beweisen hinsichtlich der
Auflagen Nrn. 1, 6, 10–13 sind nicht stichhaltig. Im Weiteren decken sich die Themenfelder
der Abnahmeinspektion vom 11. Juni 2019 (bf-Bel. 3 = vi-act. 43, vgl. bereits den dortigen
«Projektbeschrieb») und der jährlichen Inspektion vom 12. Dezember 2019 (bf-Bel. 18) nicht;
hieran ändert nichts, dass die Kontrollstelle IKSS anlässlich der Abnahmeinspektion weitere
Hinweise gab, die Abweichungen betrafen, die nicht in den eigentlichen Kernbereich einer
Abnahmeinspektion fallen. Inwiefern die Jahresinspektion vom 12. Dezember 2019 nicht mehr
nötig gewesen sei, wie der Beschwerdeführer meint, erschliesst sich nicht und wird auch nicht
substantiiert. Zudem stimmten die beteiligten Personen anlässlich der beiden Inspektionen
nicht vollumfänglich überein (Abnahmeinspektion mit G.__, Jahresinspektion mit K.__).
Indem anlässlich der Abnahmeinspektion nicht gleichzeitig auch die Jahresinspektion durch-
geführt wurde, ist die Abnahmeinspektion bereits aus diesem Grund nicht durch die Jahresge-
bühr eingeschlossen. Im Übrigen sind Abnahme und Kontrolle nicht deckungsgleich (vgl.
Art. 12 Abs. 1 Ziff. 2 und 3 Konkordat). Demnach wäre die Abnahmeinspektion selbst dann
separat zu vergüten, wenn die Jahresinspektion gleichentags durchgeführt worden wäre.
5.5.4.3
Der Beschwerdeführer rügt sodann die Doppelvertretung der Kontrollstelle IKSS.
An der Abnahme vom 11. Juni 2019 waren sechs Personen anwesend: Namens der Aufsichts-
behörde L.__, namens der Kontrollstelle IKSS deren __ C.__ und der Experte bzw. Prüfinge-
nieur G.__, als Inhaber der Betriebsbewilligung der Beschwerdeführer, namens der M.__ AG
N.__ und namens der B.__ Technik AG B.__ (vi-act. 43). Den zwei Vertretern der Kontrollstelle
IKSS standen somit drei Personen der beschwerdeführerischen Seite gegenüber, womit nicht
von einem Übergewicht der Kontrollstelle IKSS gesprochen werden kann. Neben dem __ der

35 I 40
Kontrollstelle war auch ein Prüfingenieur anwesend. Dies bietet sich, unter Berücksichtigung
des Vier-Augen-Prinzips, anlässlich einer Abnahmeinspektion an, bei der u.a. eine neuentwi-
ckelte Steuerung zum Einsatz kommt. Hieran ist nichts auszusetzen.
Die Vertreter der Kontrollstelle IKSS machten für die Abnahmeinspektion einen Aufwand von
je 5.5 Stunden geltend (vi-act. 52). Die Dauer der Anwesenheit wird vom Beschwerdeführer
nicht bestritten. Einschliesslich An- und Abreise, die ebenfalls zu verrechnen sind, erscheint
ein Aufwand von je 5.5 Stunden nicht unverhältnismässig. Hierauf ist nicht weiter einzugehen.
5.5.4.4
Der Beschwerdeführer rügt im Weiteren, die Kontrollstelle IKSS habe bei der Erstellung des
Abnahmeberichts unverhältnismässig grossen Aufwand betrieben.
Für den 21. und 24. Juni 2019 machte der Prüfingenieur G.__ einen Aufwand von insgesamt
4.5 Stunden für das Verfassen des Abnahmeberichts geltend. Der Abnahmebericht umfasst
vier Seiten, die Inspektionsergebnisse und darauf aufbauend 18 ausformulierte Auflagen.
Hierfür erscheint der Aufwand von 4.5 Stunden angemessen, zumindest aber nicht übertrie-
ben.
Am 15. Juli 2019 – dem Tag der Endredaktion des Abnahmeberichts (vgl. vi-act. 43) – macht
der __ C.__ eine Stunde Aufwand für die Besprechung des Abnahmeberichts geltend. Auch
dies erscheint nicht übermässig.
5.5.4.5
An den von der Kontrollstelle IKSS geltend gemachten Aufwendungen im Rahmen der Ab-
nahme ist nichts auszusetzen. Hinsichtlich der Positionen des Zeitraums 11. Juni bis 15. Juli
2019 ist die Beschwerde somit unbegründet.
5.5.5 Spesen
Die Spesen über Fr. 282.– sind nicht (begründet) angefochten. Sie erscheinen nicht unverhält-
nismässig oder überhöht. Auf sie ist nicht weiter einzugehen.

36 I 40
5.6 Fazit
Die Beschwerde ist teilweise begründet und die Rechnung Nr. 2019-3229 vom 15. Juli 2019
um Fr. 135.– zu reduzieren (Fr. 90.– [Position «Wechsel Konformitätsbewertungsstelle» vom
16. Mai 2019] + Fr. 45.– [Position «Mail B.__» vom 21. Mai 2019]). Der Beschwerdeführer hat
somit der Kontrollstelle IKSS Fr. 5‘230.75 (Fr. 5‘365.75 [Rechnungsbetrag] ./. Fr. 135.– [Ab-
züge]) zu bezahlen. Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen.
6. Zusammenfassung
Zusammengefasst ergibt sich, dass die Beschwerde teilweise begründet ist. Der zweite Teil
der Auflage Nr. 17 ist aufzuheben und der Beschwerdeführer hat der Kontrollstelle IKSS nicht
Fr. 5‘365.75, sondern Fr. 5‘230.75 zu bezahlen.
Im Übrigen ist die Beschwerde unbegründet und abzuweisen. Der erste Teil von Auflage Nr. 17
und die ganze Auflage Nr. 18 sind zu bestätigen. Der Beschwerdeführer hat diese Auflagen
binnen dreier Monate ab Rechtskraft dieses Entscheides umzusetzen.
7. Kosten- und Entschädigungsfolgen
7.1 Übersicht
Die unterliegende Partei hat die amtlichen Kosten im Rechtsmittelverfahren zu tragen (Art. 122
Abs. 1 VRG). Unterliegt eine kostenpflichtige Partei nur teilweise, werden die amtlichen Kosten
angemessen herabgesetzt (Abs. 2).
Angefochten waren zwei Auflagen und eine Rechnung. Hinsichtlich der Auflage Nr. 17 obsiegt
der Beschwerdeführer zur Hälfte, hinsichtlich Auflage Nr. 18 unterliegt der Beschwerdeführer
vollumfänglich, und hinsichtlich der Kosten obsiegt der Beschwerdeführer zu 2.5 % (Fr. 135.–
[Höhe der Reduktion] ./. Fr. 5‘365.75 [ursprünglich Gesamtbetrag]). Die neue Befristung zur
Umsetzung der Auflagen (oben, E. 3.6 und 4.5) hat keinen Einfluss auf das Verhältnis zwi-
schen Obsiegen und Unterliegen. Ermessensweise werden die Auflagen und die Rechnung
zu je einem Drittel gewichtet, womit der Beschwerdeführer aufgerundet als zu einem Fünftel
obsiegend anzusehen ist ([⅓ x ½] + [⅓ x 0] + [⅓ x 2.5 %] = 16.667 % + 0 % + 0.0125 % =
16.6795 %]).
Der Beschwerdeführer wird somit zu vier Fünftel kostenpflichtig.

37 I 40
7.2 Verfahrenskosten
7.2.1 Verwaltungsbeschwerdeverfahren
Der Regierungsrat setzte die Entscheidgebühren auf Fr. 200.– fest und auferlegte sie dem
Beschwerdeführer vollumfänglich. Die Höhe der Gebühren ist zu bestätigen (vgl. Ziff. 0.1.2
Anhang GebV), indes ist sie über Fr. 160.– dem Beschwerdeführer zu überbinden und zu
Fr. 40.– auf die Staatskasse zu nehmen.
Der Beschwerdeführer wird verpflichtet, der Finanzverwaltung den Betrag von Fr. 160.– zu
überweisen.
7.2.2 Verwaltungsgerichtsbeschwerdeverfahren
Die amtlichen Kosten (Entscheidgebühr) für verwaltungsrechtliche Verfahren vor Verwaltungs-
gericht als Kollegialgericht betragen Fr. 100.– bis Fr. 7‘000.– (Art. 116 Abs. 3 VRG in Verbin-
dung mit Art. 17 PKoG [NG 261.2]).
Die Gerichtskosten werden ermessensweise (vgl. Art. 2 Abs. 1 PKoG) und angesichts des
Umstandes, dass der Beschwerdeführer sogar quintuplizierte, auf Fr. 4‘000.– angesetzt und
ausgangsgemäss zu vier Fünfteln bzw. über Fr. 3‘200.– dem Beschwerdeführer auferlegt und
zu einem Fünftel bzw. über Fr. 800.– auf die Staatskasse genommen.
Der dem Beschwerdeführer aufzuerlegende Anteil von Fr. 3‘200.– wird mit seinem Kostenvor-
schuss über Fr. 2‘000.– verrechnet. Der Beschwerdeführer wird verpflichtet, der Gerichtskasse
den Fehlbetrag von Fr. 1‘200.– nach Rechtskraft dieses Entscheides mittels beiliegendem Ein-
zahlungsschein zu bezahlen.
7.3 Parteientschädigung
7.3.1 Beschwerdeführer
Die Anwaltskosten umfassen das Honorar (ordentliches Honorar und Zuschläge), die notwen-
digen Auslagen und die Mehrwertsteuer (Art. 116 Abs. 2 VRG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1
PKoG). Im verwaltungsinternen Beschwerdeverfahren beträgt das ordentliche Honorar
Fr. 400.– bis Fr. 6‘000.– (Art. 116 Abs. 2, zweiter Satz VRG in Verbindung mit Art. 46 PKoG).
Im Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht als Kollegialgericht beträgt das ordent-
liche Honorar Fr. 400.– bis Fr. 6‘000.– (Art. 116 Abs. 3 VRG in Verbindung mit Art. 47 Abs. 2
PKoG).
Der Rechtsbeistand des Beschwerdeführers legt für das vorinstanzliche und das vorliegende
Verfahren eine Honorarnote über gesamthaft Fr. 7‘876.20 ins Recht (Fr. 7‘178.50 [ordentliches

38 I 40
Honorar; 28.75 Stunden à Fr. 250.–] + Fr. 125.60 [Auslagen] + Fr. 563.10 [7.7% MWSt]). Die
Honorarnote liegt innerhalb des kumulierten Rahmens (Art. 46 und 47 Abs. 2 PKoG), erscheint
angemessen und wird bewilligt. Sie ist zu einem Fünftel bzw. über Fr. 1‘575.25 (20 % x
Fr. 7‘876.20) auf die Staatskasse zu nehmen und je hälftig auf das vor-instanzliche und das
vorliegende Verfahren zu verteilen.
Die Gerichtskasse wird angewiesen, dem Beschwerdeführer nach Rechtskraft dieses Ent-
scheids eine Parteientschädigung von Fr. 1‘575.25 auszubezahlen (inkl. Auslagen und
MWSt).
7.3.2 Beteiligte Gemeinwesen
Den am Verfahren beteiligten Gemeinwesen wird keine Parteientschädigung zugesprochen
(Art. 123 Abs. 4 VRG). Der Kontrollstelle IKSS ist kein Aufwand entstanden, womit diese eben-
falls nicht zu entschädigen ist.

39 I 40
Demgemäss erkennt das Verwaltungsgericht:
1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen.
2. Der zweite Teil der Auflage Nr. 17, dahingehend lautend:
«Nach dem erfolgreichen Testbetrieb wird die Zugseilüberwachung an das Modul FUA-FPÜW (Seilüberwa-
chung AK3) angeschlossen. Im Sinne einer höheren Sicherheit würden wir es begrüssen, dies bereits jetzt
umzustellen. Damit könnte ein allfälliger Ausfall der Zugseilüberwachung – wie anlässlich der Abnahme pas-
siert – detektiert werden.»
wird aufgehoben. Im Übrigen wird die Auflage Nr. 17, erster Teil, und die gesamte Auflage
Nr. 18 bestätigt.
3. Die offene Rechnung Nr. 2019-3229 der Kontrollstelle IKSS vom 15. Juli 2019 über
Fr. 5‘365.75 wird um Fr. 135.– reduziert.
Der Beschwerdeführer hat der Kontrollstelle IKSS die offene Rechnung in Höhe von
Fr. 5‘230.75 zu bezahlen.
4. Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens über Fr. 200.– werden in der Höhe bestätigt
und zu vier Fünfteln bzw. Fr. 160.– dem Beschwerdeführer überbunden und zu einem
Fünftel bzw. Fr. 40.– auf die Staatskasse genommen.
Der Beschwerdeführer hat der Finanzverwaltung den Betrag von Fr. 160.– zu überweisen.
5. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
6. Der Beschwerdeführer hat den ersten Teil der Auflage Nr. 17 und die Auflage Nr. 18 bin-
nen dreier Monate ab Rechtskraft dieses Entscheides umzusetzen.
7. Die Gerichtskosten betragen Fr. 4‘000.– und werden zu vier Fünfteln bzw. über Fr. 3‘200.–
dem Beschwerdeführer auferlegt und zu einem Fünftel bzw. über Fr. 800.– auf die Staats-
kasse genommen.
Der dem Beschwerdeführer aufzuerlegende Anteil von Fr. 3‘200.– wird mit seinem Kos-
tenvorschuss über Fr. 2‘000.– verrechnet. Der Beschwerdeführer hat der Gerichtskasse
den Fehlbetrag von Fr. 1‘200.– nach Rechtskraft dieses Entscheides mittels beiliegendem
Einzahlungsschein zu bezahlen.

40 I 40
8. Der Beschwerdeführer ist für das vorinstanzliche und für das vorliegende Verfahren je
hälftig mit insgesamt Fr. 1‘575.25 zu entschädigen.
Die Gerichtskasse wird angewiesen, dem Beschwerdeführer nach Rechtskraft dieses Ent-
scheids eine Parteientschädigung von Fr. 1‘575.25 (inkl. Auslagen und MWSt) auszube-
zahlen.
9. Mitteilung an:
Stans, 30. November 2020
VERWALTUNGSGERICHT NIDWALDEN
Verwaltungsabteilung
Die Präsidentin
lic. iur. Livia Zimmermann
Der Gerichtsschreiber
Dr. iur. Marius Tongendorff
Versand:
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit Zustellung beim Schweizerischen Bundesgericht,
1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten eingereicht werden
(Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. BGG [SR 173.110]). Die Beschwerde hat die Begehren, deren
Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Ver-
treters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angeführten Urkunden sind
beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat (Art. 42 BGG). Für den Fristenlauf gelten die Art. 44 ff.
BGG.