ne_gerichte · CC.1999.1047 · 2005-01-21 · fr
CC.1999.1047


Arrêt du Tribunal Fédéral

Arrêt
 du 20.04.2005

Réf. 4C.77/2005

Réf. : 1999.1047-CC2

A.Les
époux C., en qualité de maîtres de l'ouvrage, ont conclu le 19 juin 1996 avec
P. et G., en tant qu'architectes indépendants et entrepreneurs, un contrat
d'entreprise générale qui prévoyait la construction d'une villa familiale
individuelle comportant deux appartements sur la parcelle n°2688 du cadastre de
la commune X. (D.I/3, PL n°1). Les parties ont signé un descriptif technique,
daté en titre du 17 juin 1996, qui comprenait la liste des différents travaux
et installations à exécuter, ainsi qu'une annexe énumérant les travaux qui pourraient
être pris en charge" par les maîtres de l'ouvrage et représentent un
montant total de 290'500 francs (D.I/3, PL n°2).

Le contrat prévoyait notamment que
les plans de base et le descriptif technique constituaient des documents
contractuels (D.I/3, PL n°1; art.2), que l'entreprise générale s'engageait à construire
et livrer l'immeuble décrit pour le prix forfaitaire de 480'000 francs (art.3),
à l'exclusion de certains postes dont les « travaux prévus dans les
"non compris" mentionnés dans le descriptif du 17 juin 1996 »,
qui restaient à la charge des maîtres de l'ouvrage (art.3 point 4). Le contrat
prévoyait encore que l'immeuble devait être livré achevé dans le délai de 4
mois dès le radier coulé, sous certaines exceptions (art.5). L'article 6 du
contrat énonce ce qui suit :

"Les sous-traitants assument seuls
la responsabilité des faits, des fautes et des choix. L'entreprise générale
prend l'entière responsabilité du paiement des sous-traitants, ceci pour autant
que le maître de l'ouvrage dispose des fonds nécessaires couvrant la somme du
prix forfaitaire dans le présent contrat."

Le
prix forfaitaire était "payable et exigible" selon le barème suivant
(art.7) :

"10%
à la signature du contrat et des plans de base

30%
à la fin des travaux de fondations

30%
à la mise hors d'eau

20%
à la fin des installations

10% à la remise des clés."

Le
descriptif technique du 17 juin 1996 (D.I/3, PL n°2) précisait, sur certains
points, que les travaux n'étaient pas compris dans le forfait. Ainsi en
était-il des  "travaux spéciaux"
d'excavation et de l'évacuation éventuelle de la terre végétale; des travaux de
raccordement et d'introduction, comme ensuite des raccordements au domaine
public (tuyaux, câbles et autres); ainsi également des cheminées de salon, des
honoraires de géomètre, de notaire, de géotechnicien, etc, comme des
aménagements extérieurs ("engazonnement, chemin d'accès, dalles,
terrasses, goudronnage, etc...").

Par
avenants des 23 octobre 1996 (D.I/3, PL n°5) et 12 mars 1997 (D.I/3, PL n°6),
les parties ont convenu de réduire le prix forfaitaire à 420'500 francs, les
époux C. prenant directement à leur charge des travaux d'un montant total de
59'500 francs, parmi lesquels plusieurs postes énumérés dans l'annexe au
descriptif technique, au prix "alloué" selon ce document.

Les
maîtres de l'ouvrage ont versé à l'entreprise générale les acomptes suivants :
48'000 francs le 21 juin 1996, 144'000 francs le 29 juillet 1996, 135'000
francs répartis en trois acomptes de 45'000 francs versés respectivement le 10
février et les 12 et 13 mars 1997, 60'000 francs le 13 novembre 1997, 11'000
francs le 22 janvier 1998 et 500 francs le 16 juin 1998, ce qui représente un
total de 398'500 francs admis par les défendeurs (allégué 19, 3e§
de la réponse).

Différents
problèmes d'ordre technique et financier sont apparus en cours d'exécution. Des
retards dans l'avancement des travaux et des périodes d'inactivité sur le
chantier ont été également constatés et les maîtres de l'ouvrage ont dû,
affirment-ils, s'acquitter directement des montants réclamés par des
sous-traitants. En particulier, M., entrepreneur chargé du gros oeuvre en
sous-traitance des entrepreneurs généraux, a requis et obtenu l'inscription
d'une hypothèque légale provisoire sur l'article n°2688 du cadastre X. puis a
déposé le 12 septembre 1997 une demande en paiement et inscription définitive
d'hypothèque légale devant la Cour de céans, dirigée contre les époux C.. Cette
affaire a été liquidée le 11 février 1999 par transaction au terme de laquelle
les époux C. s'engageaient au versement de 47'616.05 francs à l'entrepreneur précité,
comme à assumer le 81% des frais d'expertise, d'arbitrage et de justice (D.I/3,
PL n°51).

Dans
l'intervalle, les époux C. ont constitué mandataire et engagé des négociations
avec les défendeurs en vue de la terminaison de l'ouvrage. Après qu'une mise en
demeure eut été signifiée aux entrepreneurs généraux pour "mener à chef la
construction de la maison et accomplir l'entier de [leurs] obligations
contractuelles"  dans un délai d'un
mois, le 12 juin 1997 (D. I/3, PL 11), une discussion intervint les 2 et 3
juillet 1997 et un rapport dit "d'expertise" fut établi par
l'architecte S., le 4 août 1997 (D. I/3, PL 15a), à la demande des maîtres de
l'ouvrage mais avec prise de position des entrepreneurs. Une convention a été
signée le 13 octobre 1997, prévoyant le versement d'un acompte de 60'000 francs
pour le paiement de maîtres d'état, de 15'000 francs pour des plus-values
admises, ainsi que la reprise des travaux et des rencontres ultérieures pour
régler les problèmes litigieux (D. I/3, PL 22). Les demandeurs avaient menacé
leurs interlocuteurs de rompre le contrat, le 10 octobre 1997, à défaut
d'arrangement immédiat sur la reprise du chantier (D. I/3, PL 21). Ils ont
réitéré cette menace le 28 novembre 1997, suite à quoi le chantier a repris (D.
I/23 et 24).

Sans
que l'on sache très bien quels travaux sont intervenus en 1998 (voir les
observations de l'expert V., ad p. 5 de son rapport du 20 mars 2001), mais
après délivrance, le 7 novembre 1998, d'une sentence arbitrale de l'architecte
S., au sujet du litige M. (D. I/3, PL 37), les demandeurs ont finalement
résilié, le 23 décembre 1998, le contrat d'entreprise du 19 juin 1996, les deux
avenants à cet accord et, pour le cas où il revêtirait un aspect contractuel,
le descriptif technique du 17 juin 1996, en invoquant les articles 97, 107 et
108 CO et faisant valoir que l'immeuble aurait dû être terminé depuis deux ans,
que le prix forfaitaire était largement dépassé, que les défendeurs
n'intervenaient plus sur le chantier depuis des mois et semblaient ne pas
vouloir assumer les travaux de garantie définis dans l'arbitrage S. (D.I/3, PL
n°45). Par courriers recommandés du 8 janvier 1999 adressés aux architectes,
les époux C. ont mis ces derniers en demeure de payer, solidairement, le montant
de 211'827 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1999 (D.I/3, PL
n°46), puis ont fait une contre-proposition de règlement transactionnel du 20
avril 1999, à hauteur de 100'000.- francs, à laquelle les défendeurs n'ont pas
donné de réponse favorable (D.I/3, PL n°47).

Les
époux C. ont fait notifier aux défendeurs, les 8 février et 17 juin 1999, des
commandements de payer à G. (poursuite n°a, D.I/3, PL n°50) et à P. (poursuite
n°b, D.I/3, PL n°55), tous deux frappés d'opposition totale.

B.Par
demande du 27 août 1999, les époux C. ont ouvert action devant le Tribunal
cantonal contre les entrepreneurs précités, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à ce que les défendeurs soient condamnés, solidairement, au paiement
de la somme de 213'986.45 francs avec intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1999
et à ce que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée dans les
poursuites n°a et n°b (D.I/2).

Les
demandeurs allèguent, en substance, que la villa familiale individuelle n'est
toujours pas terminée à cause des retards inqualifiables des défendeurs, que
l'ouvrage aurait dû être livré au plus tard à fin novembre 1996, que 94.75% du
prix forfaitaire convenu a pourtant été payé, qu'ils se sont acquittés, en sus,
d'un volume important de factures des artisans et fournisseurs alors qu'ils n'y
étaient pas tenus, que de nombreux défauts de construction ont également été
constatés, que les défendeurs leur sont notamment redevables de 62'059.95
francs pour le solde de facture M. et le litige qui en est résulté; de 95'634.40
francs de factures d'artisans et fournisseurs dont les prestations étaient
comprises dans le forfait et n'ont pas été réglées par les défendeurs; de
30'050.- francs de perte locative due au retard de la construction; de 9'300.-
francs de réparations de défauts, ainsi que de 11'529.85 d'intérêts
intercalaires, 5'070.- d'expertise S. et 19'702.50 d'honoraires d'avocat avant
procès (D.I/2).

C.Les
défendeurs ont répondu par mémoire du 1er octobre 1999 en concluant, sous suite
de frais et dépens, au rejet de la demande dans toutes ses conclusions et, reconventionnellement,
à ce que les époux C. soient condamnés, solidairement, à payer au bureau
d'architecture P. & G. et à l'Entreprise générale de construction du même
nom la somme de 590'317.05 francs plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 1998
(D.I/7).

Contestant
avoir commis des erreurs, les défendeurs faisaient valoir, en substance, que le
crédit de construction de 535'000 francs conclu par les demandeurs (D.I/3, PL
n°35) est "supplémentaire" aux documents contractuels du 16 juin
1996, que des plus-values ont été admises par les demandeurs, qu'il faut
retrancher du montant total des acomptes reçus les avances de frais payées par
l'entreprise générale pour des travaux réalisés hors contrat de base, qu'ils ne
pouvaient pas construire l'ouvrage dans les délais convenus compte tenu des
carences de trésorerie, des paiements à effectuer aux sous-traitants et des
réparations des modestes défauts, que la sentence arbitrale du 7 novembre 1998
n'a qu'une valeur informative et que la totalité du décompte établi par les
demandeurs dans leur mémoire introductif d'instance est erroné (D.I/7).

D.Les
demandeurs principaux concluent, sous suite de frais, dépens et honoraires, au
rejet des conclusions de la réponse et demande reconventionnelle, en considérant
que la thèse des défendeurs relève de la plus parfaite mauvaise foi et de la
témérité procédurale.

E.Après
avoir requis et obtenu l'assistance judiciaire totale, G. a répliqué (D.I/13),
confirmant les conclusions 1 et 3 prises dans le mémoire du 18 octobre 1999,
mais réduisant toutefois les prétentions reconventionnelles à 60'000 francs
plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 1998, en alléguant avoir fourni des
prestations comprises dans le forfait pour 368'000 francs, plus 23'317.05 de
travaux supplémentaires; avoir droit à 71'500 francs d'indemnité pour rupture
contractuelle selon art. 11 du contrat de base; avoir reçu 398'500 francs
d'acomptes, d'où un solde dû de 64'317.05 dont il admet devoir déduire la
moitié des frais et dépens mis à charge des maîtres de l'ouvrage et des
entrepreneurs généraux, dans le cadre de la sentence arbitrale S. du 7 novembre
1998 (affaire M.). Le défendeur G. fait valoir en substance que son collègue et
lui n'avaient fait que reprendre à leur compte un contrat forfaitaire de base
qui avait déjà été passé par les demandeurs avec une entreprise tombée dans l'intervalle
en faillite, que les travaux supplémentaires selon le descriptif technique du
17 juin 1996 représentent une somme globale de 290'000 francs sur laquelle
seule une très faible partie, à savoir 23'500 francs, a pu être exécutée par
les défendeurs et que les problèmes apparus en cours d'exécution sont la
conséquence d'un financement insuffisant dont les demandeurs sont responsables.
Selon le défendeur, le crédit de construction de 535'000 francs alloué par la
Banque W. ne pouvait effectivement couvrir le coût total de la construction qui
s'élevait à 905'000 francs (D.I/15).

A titre
personnel, P. a déclaré se rallier complètement au mémoire précité, le 11
janvier 2000 (D. 17).

F.Au
cours de l'instruction, une expertise a été confiée à V., architecte FSAI, CSEA
et GAN, pour élucider les faits de nature technique propres à la cause.
L'expert a rendu le 20 mars 2001 un premier rapport d'expertise (D.I/37) et le
16 octobre 2001 un rapport complémentaire (D.I/53) dont les conclusions seront
reprises plus loin, en tant que besoin.

C O N S I D E R
A N T

1.La valeur litigieuse,
égale à la somme des prétentionsdes demandeurs principaux, fonde la compétence de
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.

2.Selon
l'article 363 CO, le contrat d'entreprise est le contrat par lequel une des
parties (l'entrepreneur) s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que
l'autre partie (le maître) s'engage à lui payer. Dans les contrats dits
d'entreprise totale, l'entrepreneur se charge non seulement de la réalisation
de l'ouvrage, mais également de l'établissement des projets et des plans.
L'entrepreneur assume à la fois les tâches des (co)-entrepreneurs ou de l'entrepreneur
général, et celles des mandataires. Pour sa part, le maître se borne à
commander et payer un ouvrage global (Tercier, Les contrats spéciaux,
2003, p.571, n°3908). Les spécificités du contrat peuvent néanmoins justifier
que l'on s'écarte des règles supplétives de la loi, notamment lorsqu'elles ne
paraissent pas adaptées au problème à résoudre. Ce peut être le cas pour le
règlement de la résiliation prématurée du contrat (op. cit., p.571, n°3910).

En
l'espèce, bien que le contrat du 19 juin 1996 soit intitulé "contrat d'entreprise
générale", il faut admettre avec la doctrine précitée qu'il s'agit d'un
contrat d'entreprise totale, les défendeurs s'étant chargés non seulement de la
réalisation de l'ouvrage, mais également des projets et des plans, ainsi que le
prévoient clairement les articles 1 et 2 de l'accord (D.I/3, PL n°1).

3.Vu
les multiples et parfois complexes, voire déconcertants décomptes des parties
quant aux prestations assumées par chacune d'elles, il convient en premier lieu
de déterminer, dans la mesure du possible, la valeur des différents travaux,
comme des prestations fournies par les défendeurs, ainsi que le prix assumé en
définitive par les demandeurs, en main des défendeurs ou de tiers.

a)Après examen
des justificatifs (incomplètement) produits et analyse des documents
contractuels, l'expert V. parvient à la conclusion, dans le tableau formant
l'annexe 100 à son rapport complémentaire (D. 53), qu'au prix forfaitaire
convenu après réductions, soit 418'800.- francs, il convient d'ajouter 74'580.-
francs de plus-values, admissibles sous réserve des justificatifs à produire. A
ce total, il faudrait encore additionner 50'221.65 francs de paiements
effectués par les entrepreneurs généraux, pour des travaux non compris dans le
forfait faut-il sous-entendre. De ce total des travaux à payer, soit 543'601.65
francs  qui ne comprend pas les 47'616.05 francs dus à l'entrepreneur M.,
l'expert ayant considéré qu'il s'agissait d'une "affaire réglée" (D.
72) -,  il faut à ses yeux déduire
75'307.70 francs payés directement par les demandeurs ou restés impayés et
4'600.- francs de défauts, d'où un solde de 463'693.95 francs ou, après imputation
des acomptes versés,  65'193.95 francs à
charge des demandeurs.

b)En ce qui
concerne les paiements directs des demandeurs aux maîtres d'état, pour des
prestations comprises dans le contrat d'entreprise totale, ceux-ci font état
d'un montant global de 97'328.90 francs (voir p. 7 à 9 de leurs conclusions en
cause), mais après confrontation de leur tableau avec celui établi par l'expert
(annexe 101 de l'expertise complémentaire, D. 53), une appréciation nuancée se
justifie, en observant que la preuve de tels paiements incombait aux demandeurs,
qui s'en prévalaient (art. 8 CC). Ainsi, pour les postes où des divergences apparaissent,
on peut observer ce qui suit:

-le montant de
3'800.- francs effectivement payé à l'entreprise F. (D. 44/2) concernait selon
l'artisan "la fourniture et la pose des appareils sanitaires au 1erétage", alors que dans son courrier à l'architecte S. du 24 juillet 1997
(D. 8, pièce C4), le même installateur se référait à un devis de 31'900.-
francs net  très proche des 32'000.- francs "alloués" pour ce poste
dans l'annexe du descriptif technique  pour des "travaux effectués
jusqu'au 10 mars 1997", en précisant qu' "à l'étage la baignoire et
le receveur de douche sont posés" et que des acomptes avaient été demandés
pour 29'000.- francs et payés à concurrence de 26'000.- francs, les 23 septembre
1996 et 1ermai 1997. On peut ainsi admettre que les travaux objet
de l'acompte précité étaient inclus dans le projet initial.

-on ignore si
le devis E. SA du 16 novembre 1998 (D. 3 / 38), très peu antérieur à la rupture
contractuelle entre parties, a été retenu et si les travaux qu'il concerne
(soit la pose de ventilateurs et d'interrupteurs) étaient inclus dans le
forfait initial, ce que la chronologie du chantier ne permet pas de présumer.

-sur le devis
J. du 3 décembre 1998 (D. 3 / 41), d'un montant de 6'801.50 francs, l'expert
n'a retenu finalement qu'un montant de 3'913 francs, excluant apparemment la
fourniture et pose d'une porte extérieure en particulier. S'il est vrai que
dans l'annexe 1 à son rapport principal (D. 37), il retenait l'intégralité du
devis et qu'il n'explique pas en détail les rabattements effectués par la
suite, on doit observer qu'aucune précision ne lui a été demandée sur ce point,
lors de son audition (D. 72), et que pour la porte précitée en tout cas, la
chronologie du chantier donne à penser que l'entreprise générale avait fourni
sa prestation au moment du devis (voir notamment ch. 2.2 du rapport d'expertise
principal), de sorte que la Cour n'a pas de motif de s'écarter de la
répartition opérée par l'expert.

-les deux devis
A. SA, de 5'194 francs au total pour des travaux de réparation de la cuisine à
l'étage (rayures dans le premier cas et dégâts d'eau dans le second) ont été
mis, par l'expert, à la charge de l'assurance de chantier du maître de
l'ouvrage. En réalité, il ne s'agit pas de prestations prévues dans la
convention initiale, mais de travaux supplémentaires liés à la survenance de
dégâts dont on ignore la cause précise (les parties n'ont rien allégué de
spécifique, si ce n'est la contestation de responsabilité des défendeurs, au
fait 27 de leur réponse), alors qu'il incombait aux demandeurs d'établir la
responsabilité éventuelle des entrepreneurs sur ce point.

-l'expert a
laissé ouverte son interrogation concernant le devis de l'entreprise H. (D. 3 /
27), soit 2'016.80 francs pour la fourniture de tapis dans trois pièces, suite
apparemment à un dégât d'eau (voir les conclusions en cause du défendeur P., p.
16) dont on ignore s'il a la même origine que le dégât de cuisine susmentionné.
A la différence de ce dernier, cependant, "le remplacement ou le nettoyage
des tapis" a été expressément évoqué lors d'une séance de chantier du 9
décembre 1997 (voir PL 26, 4èmepage) et le défendeur G. (qui a
signé le procès-verbal) a déclaré que "c'est l'entreprise générale qui va
prendre à son compte la facture et que cela ne sera pas pris en compte dans le
contrat général". On peut ainsi admettre qu'une prestation convenue (p. 6
du descriptif technique) a dû être remplacée aux frais des demandeurs et la
référence du défendeur P. à l'assurance "responsabilité du maître de
l'ouvrage" est sans pertinence, si cette responsabilité n'était pas
engagée.

-les devis L.
et confirmation de commande I. (2'727.80 francs et 10'500.- francs
respectivement, pour une barrière de terrasse et des volets) sont admis par
l'expert comme inclus dans le contrat global. Le défendeur P. les admet
également (conclusions en cause, p. 17) et il n'y a pas de raison de s'écarter
de cette conclusion.

-au sujet de la
facture B. SA, du 13 juillet 1997, d'un montant de 30'559.- francs pour le
crépissage des façades, que l'expert tient pour comprise dans le contrat
global, le défendeur P. se livre à une déduction obscure de 6'000.- francs, en
prétendant que "les travaux ne sont pas compris dans le descriptif"
alors qu'ils le sont manifestement (D. 3/2, p. 2), y compris bien sûr les
échafaudages nécessaires (comme toutes les installations qu'implique la
fourniture des prestations forfaitaires convenues), de sorte que c'est le
montant total qui doit profiter aux demandeurs.

-s'agissant du
rappel N. du 22 février 1999, relatif à un "décompte final du 21 mai
1997" concernant des travaux d'électricité, pour un montant de 3'500.-
francs (annexe 6 ad D. 44), l'expert le place dans la colonne "hors
contrat" avec le commentaire "facture selon contrat payée en totalité
par l'EG" . Il entend dire par là que la facture relative aux travaux
forfaitaires d'électricité a été payée intégralement par les défendeurs et les
documents déposés par ces derniers (voir notamment D. 8, pièce D5, soit ce
décompte final, qui se solde par 935.- francs seulement en faveur de
l'électricien) lui donnent raison pour l'essentiel. En réalité, le solde impayé
est celui évoqué par N. le 9 septembre 1997, selon toute vraisemblance, et si
l'on ne sait pas quels travaux sont visés, le défendeur P. admet que les
défendeurs doivent supporter ces 3'500.- francs de "travaux en
plus-value" (cette dernière expression n'impliquant pas, chez son auteur,
qu'il s'agisse d'une commande supplémentaire des maîtres de l'ouvrage; voir ses
conclusions en cause, p. 10). Les expressions utilisées dans les procès-verbaux
de décembre 1997, signés par le défendeur G. (D. 3/26) donnent également à
penser que les défendeurs s'estimaient encore directement concernés par le
décompte à établir, de sorte que l'aveu susmentionné peut être retenu, en dépit
de l'opinion de l'expert.

-certaines
factures ne suscitent pas de divergences entre l'expert et les demandeurs, sans
toutefois que les défendeurs admettent leur imputation sur le prix forfaitaire.
Ainsi en est-il des factures D. (1'000.- francs sur une facture de 1'701.-
francs, pour des travaux de maçonnerie, D. 3/9, selon accord passé avec
l'entrepreneur, D. 44/1), K. (9'000.- francs pour des travaux de menuiserie, D.
3/34, selon accord du 22 octobre 1998, D. 44/3) et O. (4'057.10 francs, frais
et intérêts compris, pour la fourniture d'échafaudages, D. 3/44). Sur ces
points, les défendeurs n'ont pas fait valoir d'argument qui justifierait de
s'écarter de l'opinion de l'expert. En particulier, les échafaudages, comme dit
plus haut, ne peuvent pas sérieusement être tenus pour non compris dans la
convention initiale, même s'ils ne sont pas expressément visés.

Si l'on
ajoute, pour finir, les montants admis par l'expert, les demandeurs et le
défendeur P. [], sur lesquels il n'y a pas lieu de s'éterniser, on parvient à
un total de78'607.70 francsassumé par les demandeurs alors qu'il
concernait des travaux à forfait.

c)Pour ce qui
est des sommes avancées par les défendeurs, pour des prestations non comprises
dans le contrat d'entreprise totale, l'expert retient un montant global de
50'221.65 francs, sous réserve des justificatifs à présenter précise-t-il. Cela
signifie assurément que l'expert considère les travaux en cause comme non
compris dans le contrat de base, mais encore faut-il que les défendeurs aient
établi la réalité de leurs avances, selon le principe de l'art. 8 CC. Or leur
propre décompte du 1eroctobre 1999 (annexe 2 ad D. 8, reprise comme
annexe 10 de l'expertise principale, D. 37) ne s'élève qu'à un total de
23'317.05 francs et la différence s'explique pour l'essentiel par le montant
relatif à l'entreprise de terrassement Q., compté pour 33'851.55 francs par
l'expert et pour 16'031.95 francs par les défendeurs (comme par l'expert dans
son premier rapport, faut-il souligner). A vrai dire, la Cour est en peine de
restituer ici le raisonnement suivi par l'expert, car toutes les factures ont
été discutées et modifiées quant à l'escompte, de sorte que leur total présente
de multiples variantes. On doit cependant constater que si l'expertise S. (D.
3/15a, p. 7) rejoignait l'optique des défendeurs, au sujet de la répartition
des factures Q. (à charge des demandeurs pour trois factures du 16 juin 1997,
mais non pour la quatrième, voir pièces A et A6 des défendeurs, D. 8, et mise à
la charge des demandeurs de la facture du 30 septembre 1996, cf annexe 6 ad D.
45), cela ne signifie pas encore que l'entreprise générale ait fait l'avance
intégrale desdits montants. On observe qu'une discussion globale est intervenue
le 2 décembre 1997 avec le mandataire de l'entreprise Q. (voir les mentions
figurant sur les annexes ad D. 45) et il n'y a pas le moindre indice que les
défendeurs aient encore payé, après cette date, davantage que les 2'961.95
francs débités le 29 décembre 1997 (pièce A4, D. 8) et correspondant justement
à la facture à leur propre charge (pièce A6, D. 8). C'est donc le montant de
16'031.95 francs qui doit être retenu. Pour les fonds versés aux entreprises M.
(pièce B, annexée à D.8), F. et T. (voir également l'expertise S., p. 5),
l'existence des avances retenues par l'expert peut en revanche être confirmée,
mais non pour ce qui concerne les travaux de l'entreprise K., relatifs à des
dégâts d'eau et aux conséquences d'un ouragan: ici, l'indication de l'expert
semble d'une part contredire celle de l'autre tableau annexe, déjà discutée
plus haut; en effet, il n'y a que deux factures K., des 1ermai 1997
et 21 avril 1998 (annexes ad D. 45, où l'on voit qu'un acompte de 12'000.-
francs avait été payé sur la première facture le 14 janvier 1997), suivies d'un
rappel du 3 juillet 1998 (D. 3/34 ou annexe ad D. 44) faisant apparaître un
solde de 4'200.- francs sur cette facture, ainsi qu'une participation de l'ECAI
à raison de 14'787.- francs pour les dégâts naturels subis; le solde global de
9'029.10 francs est bien celui que l'expert prend en compte dans son tableau annexe
101, soit les travaux compris dans le contrat initial et assumés directement
par les demandeurs (voir les preuves de leurs paiements, en annexe ad D. 44);
certes, dans le tableau annexe 100, l'expert vise la part de la première
facture liée à des dégâts d'eau (voir l'annexe 11 du rapport principal, D. 37),
ainsi que le poste 2 de la seconde facture, concernant la réparation de dégâts
liés à un ouragan, mais d'une part la responsabilité des demandeurs (ou de leur
assurance) n'est pas clairement démontrée et d'autre part, on ne peut tirer des
deux factures K. la conclusion que chacune des parties aurait payé plus que sa
part en faveur de l'autre; plus précisément, les défendeurs n'ont pas établi
qu'ils auraient payé davantage que les prestations à leur charge, sur ce point,
et ils n'incluaient d'ailleurs pas les factures K. dans leur décompte d'avances
en faveur des époux C. (Annexe 2 ad D. 8).

Au total, et
en suivant le raisonnement de l'expert au sujet de la facture N. relative au
tableau électrique pour l'installation de chantier, à charge des entrepreneurs,
c'est donc un montant de22'652.05 francsd'avances des défendeurs qui
peut être retenu. On observera d'ailleurs qu'ils n'ont pas allégué un montant supérieur
aux 23'317.05 de leur décompte susmentionné, à ce titre (en retranchant les
375'182.95 francs visés au fait 20 de leur réponse des 398'500.- francs
d'acomptes reçus, selon fait 19, on retrouve bien la même somme pour les
"avances de frais payées par l'Entreprise Générale et pour des travaux
réalisés hors contrats de base"; quant à l'allégué 37 de la duplique du
défendeur G., il reprend le même chiffre sous la rubrique "travaux
complémentaires"). Il n'y a donc pas à rechercher d'autres avances éventuelles
(la question pourrait se poser pour l'entreprise de carrelage Z., selon le
décompte figurant D. 60/9).

d)L'expert a
estimé ne pas pouvoir se prononcer sur le litige M. (ch. 2.20 de son rapport
complémentaire), qu'il considérait par ailleurs comme "une affaire
réglée" (pv d'audition, D. 72). En réalité, la sentence arbitrale S. (D.
3/37) est intervenue sur la base d'une convention d'arbitrage du 27 mars 1998
(qui ne figure pas au dossier), consécutive à l'ouverture d'une procédure en
paiement et inscription définitive d'hypothèque légale, par M. contre les époux
C.. Si la convention est apparemment signée par les parties à cette dernière
procédure, mais aussi par les actuels défendeurs, l'arbitre relève expressément
que ceux-ci et les époux C. forment "une entité" du point de vue des
frais d'arbitrage (p. 21) et qu'il ne lui appartient pas de régler la question,
notamment, d'une co-responsabilité entre eux s'agissant du rehaussement des façades
(p. 13). Il s'agissait pour lui de déterminer le montant admissible de la facture
M. du 5 mai 1997, sans déterminer sa répartition entre les entrepreneurs
généraux et les maîtres de l'ouvrage.

Le même
architecte était toutefois intervenu déjà en juillet-août 1997, pour évaluer la
situation financière et technique de la construction. Dans son rapport du 4
août 1997 (D. 3/15a), il examinait les plus-values à charge des époux C. (p.
4), ainsi que les travaux hors contrat global (p. 5), sans y inclure de travaux
de gros-uvre relevant de l'entreprise M. (voir encore ses conclusions, p. 7).
Si cette appréciation s'était avérée totalement fausse, les parties n'auraient
pas manqué de le signaler. Au lieu de cela, et après une protestation imprécise
des défendeurs (voir leur lettre du 8 octobre 1997, D. 3/20), les parties se sont
entendues le 13 octobre 1997 (D. 3/22) sur une avance couvrant les plus-values
admises par le demandeur dans son décompte du 15 septembre 1997 (voir annexe 1
au rapport principal d'expertise, D. 37), soit précisément celles retenues par
l'architecte S. (modifications du garage et des conduits de fumée, pose d'un
Velux).

Cela étant, il
convient d'admettre que la somme de47'616.- francspayée par les
demandeurs à l'entreprise M. le 4 février 1999 (annexe 8 ad D. 44)
correspondait à des travaux compris dans le contrat d'entreprise global. S'agissant
des frais d'arbitrage (9'917.05 francs à charge des parties au présent procès,
selon décompte du 23 novembre 1998, D. 3/40) et de procédure (81% de 990.-
francs, soit 801.90 francs selon ordonnance du 10 mai 1999, dossier CC2
1999.1047), il y aura lieu de les répartir en fonction de la responsabilité des
uns et des autres dans la survenance du litige.

e)Par
plus-values, il faut entendre ici la valeur de travaux initialement compris
dans le contrat d'entreprise totale, mais exécutés finalement selon une
variante plus onéreuse. Il convient de bien distinguer cette notion des travaux
à charge des maîtres d'uvre dès le départ, lesquels doivent aussi entrer, bien
sûr, dans le coût final de l'immeuble mais n'affectent pas directement les
décomptes à établir entre parties. De l'avis de la Cour, l'expert n'observe pas
toujours cette distinction, au ch. 7 du tableau annexe N° 100 (D. 53). Il se
réfère certes, pour cela, au décompte établi le 29 mai 1997 par les défendeurs (annexe
3 du rapport principal, D. 37), mais ceux-ci ne sont précisément pas très
rigoureux à ce sujet (voir la remarque faite plus haut, sous litt. b ad facture
MPR). Ainsi, comme observé par l'architecte S. (rapport du 4 août 1997, D.
3/15a, p. 5), les postes "apport de matériaux" et
"introductions" ne faisaient pas partie du forfait initial. Quant au
montant de 28'000.- francs pris en compte pour l'entreprise Q., il sied
d'observer que celle-ci distinguait elle-même, lors de la facturation, les montants
dus par l'entreprise générale et ceux dus par les époux C. (voir notamment D.
63/7), de sorte que si les terrassements ont coûté plus cher en raison de la
modification de tracé (voir pv d'audition de l'expert, D. 72), cela ne
constituait pas une plus-value au sens strict (une éventuelle responsabilité
des défendeurs pour ce changement de tracé devant peut-être faire l'objet d'un
examen, mais c'est une question différente). De même, les taxes de raccordement
et le chemin d'accès au chantier n'étaient pas compris dans le contrat initial
(art. 3.2 et 4, D. 3/1, ainsi que rapport S. du 4 août 1997, D. 3/15a, p. 7).

A titre de
plus-value au sens défini plus haut, la Cour retiendra, sur la base de
l'expertise V. (tableau annexe 100), laquelle prenait appui sur le rapport S.
précité à certains égards, le conduit de fumée supplémentaire (soit le
quatrième selon les explications fournies en audience, D. 72), par 5'350.-
francs; les modifications des installations sanitaires, par 2'990.- francs; le
poste d'eau dans le garage et la modification de ce dernier, par 7'430.-
francs; enfin, les modifications de l'installation électrique, par 1'630.-
francs, alors que le Velux déjà évoqué plus haut (litt. d ci-dessus) paraît
n'avoir pas été posé en définitive, selon les constatations de l'expert. Ces
travaux représentent au total un montant de17'400.- francs.

f)Pour établir le coût global de l'immeuble,
sans les frais supplémentaires découlant du litige, il convient d'examiner les
réponses 3.2 du rapport d'expertise principal, ainsi que 3.19 du rapport
complémentaire (évaluation du décompte des défendeurs), mais également le
raisonnement de l'architecte S. (p. 4 et 8). On soulignera à ce propos la
nécessité d'éviter les confusions entre coût de construction, apprécié
objectivement, et décomptes internes (plus-values et avances) entre les parties
au procès. Il s'agit uniquement ici d'examiner si des difficultés de trésorerie
étaient prévisibles compte tenu du plan financier de départ.

En premier
lieu, on observera que le prix d'achat du terrain n'est connu qu'indirectement,
à travers ce qu'en dit l'expert (154'242.- francs, frais d'acquisition compris,
selon chiffre 3.2 du rapport principal, qui n'a pas été contesté). Quant aux
fonds propres des demandeurs, ils sont inconnus, si ce n'est une expression du
rapport S. (rapport du 4 août 1997, p. 4) concernant un montant de 190'000.-
francs "à disposition de M. et Mme C. pour l'achat du terrain, les taxes,
les raccordements et l'aménagement extérieur, etc". On ignore cependant
si cette évaluation comprend  comme on peut le supposer - la marge qui devait
résulter, pour les époux C., du crédit de 535'000.- francs accordé par la
Banque W. le 21 juin 1996 (D. 8/1). Vu ces incertitudes, il convient de ne
prendre en compte que les données assurément connues des deux parties lors de
leurs négociations initiales, soit le projet de construction proprement dit
(sans l'achat du terrain) et le financement bancaire précité, dont le défendeur
P. précise (conclusions en cause p. 8) que le montant a été déterminé par
l'information des architectes selon laquelle il fallait ajouter 55'000.- francs
aux 480'000.- francs du contrat forfaitaire (pour réaliser l'ouvrage, doit-on
comprendre).

Vu la dernière
remarque ci-dessus et vu par ailleurs l'intitulé du "crédit de
construction" Banque W., ainsi que le contrôle de son utilisation par
"G. et partenaires" (D. 8/1), les défendeurs témoignaient, au premier
allégué de leur réponse, d'une incompréhension ou d'une mauvaise foi assez
considérable lorsqu'ils laissaient entendre que ce crédit bancaire ne visait
pas  entre autres - le paiement du prix forfaitaire de 480'000.- francs !

Cela dit, le
coût de construction comprenait nécessairement:

-le prix
forfaitaire réduit à 418'800.- francs, après déduction des travaux visés dans
les avenants 1 et 2 du contrat (D. 3/5 et 6), ainsi que de la peinture de trois
chambres (voir exposé de la question complémentaire 10 du défendeur G., D. 53
p. 13, repris sur ce point par l'expert dans son tableau annexe 100, ch. 4);

-le prix des
travaux extraits du contrat forfaitaire par les avenants précités, soit
59'500.- francs selon ces documents mais en observant que les montants déduits
ne font que reprendre, pour l'essentiel, l'énumération de l'annexe du
descriptif technique (D. 3/2) et ne correspondent pas du tout nécessairement
aux prix payés ensuite par les maîtres de l'ouvrage, pour des prestations
semblables (l'exemple des carrelages, avec diverses factures, D. 60/9, dépassant
au total les 10'000.- francs attribués à ce poste, autorise toutes les
suppositions); on peut cependant admettre que les demandeurs n'auraient pas
choisi ce procédé s'il devait entraîner pour eux des surcoûts considérables, de
sorte que pour les besoins du présent calcul, on s'en tiendra audit montant,
comme l'ont fait l'expert et l'architecte S.;

-le prix des
travaux et le montant des frais non compris dans le contrat global, dès
l'origine, soit (selon l'art. 3 du contrat, complété par le descriptif technique)
les honoraires de géomètre; les "travaux spéciaux" d'excavation et
l'évacuation de l'excédent de terre; les raccordements et canalisations extérieures
(du domaine public jusqu'au bâtiment); les cheminées de salon, ainsi que les
travaux de paysagiste, à quoi s'ajoutaient les taxes. Sur le premier point, la seule
indication au dossier semble être celle du défendeur P. (conclusions en cause,
p. 19), soit 2'300.- francs, montant qui sera retenu. Les travaux d'excavation
et de canalisations se résument apparemment aux factures Q., soit 40'807.60
(voir en particulier la convention du 9 septembre 1997, D. 63/7), sans cumul
avec les montants avancés par les défendeurs sur les mêmes factures. S'agissant
des cheminées de salon, elles figurent certes sur le plan du 4 avril 1996 (D.
8/B), mais on n'en sait rien de plus. Les aménagements extérieurs et leur coût
sont encore moins connus. Enfin, s'agissant des taxes, estimées à 7'000.-
francs pour l'électricité et 9'000.- francs pour les taxes communales par
l'architecte S. (rapport du 4 août 1997, p. 8), elles se sont élevées à 4'817.-
francs pour l'électricité et 2'236.50 francs pour la vidéo (D. 3/B). Comme l'on
ignore le montant des taxes communales et que l'estimation S. était assez
précise sur le premier point (vidéo comprise; il est d'ailleurs probable que
ces taxes aient déjà été connues en août 1997), on la retiendra également sur
le second. Le coût global de ces prestations peut donc être évalué à environ
60'000.- francs, sans les cheminées de salon et les travaux de jardinage, ou
environ 75'000.- francs avec ces postes.

-les travaux en
plus-value, soit 17'400.- francs selon ce qui précède (litt. e), en partant de
l'idée que les options prises à leur sujet l'ont été relativement tôt et de
manière irréversible, de sorte que ces travaux entraient immanquablement dans
l'enveloppe budgétaire indispensable.

Au
total, le prix de la construction peut donc être évalué à 570'000.- francs
environ, soit 35'000.- francs de plus que le crédit Banque W., ce qui pouvait
entraîner des difficultés de trésorerie, sous réserve cependant d'un éventuel
solde de fonds propres (voir réponse 3.10 du rapport d'expertise principal). Ce
calcul ne permet évidemment pas de résoudre l'autre question centrale, du point
de vue économique, soit celle de la faisabilité de l'ouvrage forfaitaire, pour
un prix de 480'000.- francs au départ. A ce sujet, les craintes de l'architecte
S. (rapport du 4 août 1997, p. 6-7) sont exposées de manière convaincante: s'il
n'y a pas lieu de définir un prix au m3 sur la base du seul prix forfaitaire,
vu les postes importants qui restaient à charge des maîtres de l'ouvrage comme
on vient de le voir, le prix de 441.50 francs /m3, sur la base d'un coût global
de 576'053.- francs, restait effectivement très inférieur à la norme de 500.-
francs /m3. Sans être aussi explicite, l'expert partage cette opinion (voir
réponses 2.28 du rapport principal et 3.26 du rapport complémentaire).

4.La
demande a pour objets principaux, outre le paiement de factures restées, de
fait, à la charge des époux C. pour des travaux compris dans le contrat forfaitaire
(fait 17, points c, j et partiellement b), diverses conséquences du retard de
la construction et de sa tournure litigieuse (fait 17, points a, partiellement
b, d à i). Il convient donc de déterminer si les défendeurs portent la
responsabilité de l'évolution calamiteuse du chantier.

Comme
le contrat d'entreprise s'exécute dans la durée, le respect des délais par
l'entrepreneur y joue un rôle déterminant. Dans le cas d'un délai final,
l'entrepreneur a l'obligation de livrer l'ouvrage au terme fixé par le contrat.
Il doit donc tout mettre en uvre pour respecter ce délai, notamment en
engageant au besoin à ses frais des moyens supplémentaires. Il en va
différemment si les retards qui surviennent tiennent à des faits qui ne lui
sont pas imputables, en particulier à des fautes du maître ou de ses
auxiliaires (direction des travaux), ou à des changements de commandes. Il
n'est dans ce cas tenu de prendre des mesures complémentaires qu'avec le
consentement et aux frais du maître. Il doit en toutes circonstances aviser le
maître du retard, des mesures prises et de leurs éventuelles conséquences (Tercier,
op. cit., p. 588, n°4024-25). Si l'entrepreneur est en retard à la livraison,
on applique les règles ordinaires sur la demeure du débiteur. Il doit en tout
cas des dommages-intérêts aux conditions de l'article 103 CO; le maître peut
même modifier, voire résoudre le contrat conformément aux articles 107ss CO
(ibidem, n°4027).

En l'espèce,
l'expert a fourni plusieurs explications du retard pris par le chantier: en
premier lieu, le délai de quatre mois "dès le radier coulé", tel que
prévu à l'art. 5 du contrat, n'était "pas raisonnable" (réponses 2.4
litt. b du rapport principal et 3.10 du rapport complémentaire). Les défendeurs
tentent de réfuter cette critique soit en jouant sur le départ du délai de
quatre mois (comme le fait le défendeur G. dans sa question complémentaire N°
5, en le plaçant à tort à la "mise hors d'eau", alors que les notions
sont très différentes et que ces étapes, franchies les 1eraoût et
26 novembre 1996 respectivement, étaient donc distantes de près de quatre mois
justement, selon le tableau annexe 103 au rapport complémentaire), soit en se
prévalant de diverses exceptions au sens de l'art. 5 al. 2 (comme le fait le
défendeur P. ad p. 25 de ses conclusions en cause), mais sans convaincre
vraiment (rien n'établit que les "vacances officielles du bâtiment"
prennent place durant trois semaines au mois d'août; quant à l'ouragan du 13 février
1997, selon le défendeur, il n'aurait pas occasionné de dégâts si l'immeuble
avait été plus avancé, voire terminé). Il est possible que certaines causes de
retard (opposition du voisin Tschanz, D. 63/1 à 3) ne soient pas exclusivement
imputables aux défendeurs, mais il leur incombait d'alléguer et de prouver de
telles circonstances, ce qu'ils n'ont pas fait. Par ailleurs, l'expert observe
que "le calendrier du versement des acomptes prévu au contrat de
l'entreprise générale était trop optimiste et ne permettait pas d'exécuter les
travaux sans que l'entreprise générale fasse office de banque" (réponse
2.4, reprise en substance sous 2.24 du rapport principal, D. 37). Sur questions
complémentaires du défendeur G., l'expert a précisé que le troisième acompte,
exigible seulement à la mise hors d'eau effective (et payé en trois fois, selon
ordres des 10 février, 12 et 13 mars 1997, D. 3/4 ) arrivait trop tard et
faisait apparaître un découvert de 100'000.- francs environ, dans la phase
principale des travaux (voir réponse 3.4 du rapport complémentaire et le tableau
103 qui lui est annexé). Il est vrai cependant que la mise hors d'eau est
intervenue, selon l'expert, le 28 novembre 1996 (les pièces du dossier ne
permettent pas de vérifier, ni d'infirmer cette date), de sorte que, comme il
le relève, les acomptes susmentionnées ont été payés avec un retard de deux à
trois mois (réponse complémentaire 3.8), sans que les demandeurs ne fournissent
une explication à ce sujet. De même, l'expert reconnaît que les esquisses du
demandeur concernant la cuisine, remises le 10 janvier 1997 seulement, ont
entraîné "des retards et des plus-values éventuelles, qui ne sont pas
imputables à l'entreprise générale" (réponse complémentaire 3.2). Vu la
maigreur du dossier concernant le déroulement du chantier en 1996 et début
1997, il est impossible de dire laquelle des causes de retard précitées a été
prépondérante. En revanche, dès le 13 mars 1997, les défendeurs avaient reçu
tous les acomptes dus jusqu'à "la fin des installations" (art. 5 du
contrat) et s'ils manquaient de fonds, ils ne pouvaient s'en prendre qu'à leur
imprévision au moment d'articuler un forfait, puisqu'ils n'avaient en aucun cas
payé davantage que les prestations à leur charge (voir consid. 3, litt. b et c
supra). Ils étaient donc en demeure dès cette date, vu le terme d'exécution
fixé de manière précise dans le contrat (Gauch / Schluep / Tercier,IIN. 1713).

Selon
lart. 366 CO, le maître de louvrage peut se départir du contrat sans
attendre le terme prévu pour la livraison si le retard dexécution de
louvrage est tel que, selon toute prévision, lentrepreneur ne puisse plus
lachever pour lépoque fixée. Cette faculté suppose cependant que le maître
ait mis lentrepreneur en demeure qualifiée par la fixation dun délai de
grâce au sens de lart. 107 al. 1erCO (Tercier,op. cit. N.
4068), sous réserve des hypothèses visées à lart. 108 CO, qui ne paraissent
pas sêtre trouvées réalisées dans le cas despèce. En loccurrence, un premier
délai dun mois a été imparti aux défendeurs le 12 juin 1997 (D. 3/11). Suite à
la mise en uvre de lexpertise privée S. et à la convention du 13 octobre 1997
(D. 3/ 15a et 22), de nouveaux délais ont fixés conventionnellement (D.I/3, PL
n°26 : PV de la séance du 16.10.1997, p.3, où un délai au 1erdécembre 1997 est convenu pour lachèvement du premier étage; PV des séances de
chantier suivantes, en décembre 1997, lors desquelles maîtres de louvrage et
entrepreneurs globaux poursuivent la réalisation de limmeuble) et la
collaboration sest poursuivie, non sans de nouveaux heurts, en 1998 (voir les
courriers de Me Schweizer, des 20 avril et 10 juin 1998, D. 3/30 et 32, ainsi
que larbitrage S. dans laffaire M., auquel ont manifestement participé toutes
les parties, D. 3/37). La déclaration de résiliation du contrat du 23 décembre
1998, par les époux C. (D. 3/45) na été précédée daucune nouvelle mise en
demeure, selon le dossier.

Il
importe peu que les demandeurs se soient placés sur le terrain des dispositions
générales sur linexécution (ils invoquaient les art. 107 et 108 CO dans leur
courrier de résiliation) ou sur celui de lart. 366 CO, car les droits conférés
au maître de louvrage par cette dernière disposition ne le dispensent pas de
la fixation dun délai de grâce (Tercier, op. cit., N. 4068), ni dune
déclaration immédiate de résiliation si ce délai nest pas respecté (Gauch /
Carron,Le contrat dentreprise, 1999, N. 675). Or il est clair que les
époux C. nont pas agi de la sorte, ni en juillet, ni en décembre 1997, de
sorte que la résiliation intervenue sans nouveau délai de grâce (comme cela
aurait été possible, voirThévenoz, Commentaire Romand du Code des
Obligations, N. 18 ad art. 107) nétait pas valable. Ils étaient donc limités à
la première option visée à lart. 107 al. 2 CO, soit la poursuite de lexécution
et les dommages-intérêts de retard, laquelle intervient lorsque le créancier
na pas (valablement) exercé le choix que lexpiration du délai supplémentaire
(ou CO 108) lui avait ouvert (Thévenoz, op. cit., N. 26 ad art 107). Il
est certes arrivé au Tribunal fédéral de voir une manifestation par actes
concluants (réception dune partie de louvrage et paiement dune livraison) de
renonciation à des dommages-intérêts pour cause dexécution tardive (arrêt du
14 juin 2000, 4C.457/1999, c. 3c), mais une telle solution ne saurait être
envisagée en lespèce. Dune part, les défendeurs nont rien allégué de tel et
dautre part, les demandeurs leur ont fait savoir clairement quils réservaient
leurs droits à de telles prétentions (voir leurs courriers des 19 septembre et
6 octobre 1997, D. 3/16 et 18, ainsi que la convention du 13 octobre 1997, D.
3/22).

5.Le
dommage invoqué par les demandeurs appelle les conclusions suivan­tes, en
retenant que le débiteur en demeure répond de lensemble du dommage ainsi causé
et que, selon la théorie dite de la différence, lindemnité vise à placer le
créancier dans la situation quil connaîtrait si le débiteur avait fourni sa
prestation à temps (Thévenoz, op. cit., N. 5 ad art. 103) :

a)Les frais du
premier rapport S., soit 5'070.45 francs (D. 3/15b), entrent dans la définition
du dommage précitée. Il ne sagit plus seulement, en effet, dun simple conseil
de mandataire destiné à se forger une opinion dans un cadre litigieux. Vu le
retard considérable pris par la construction de limmeuble et les diverses
menaces qui pesaient sur sa continuation, les demandeurs pouvaient légitimement
se poser la question du maintien du projet et devaient se renseigner auprès
dun spécialiste, vu la détérioration complète des rapports de confiance entre
parties. Une telle situation ne peut à lévidence être considérée comme une
étape normale de la réalisation dun immeuble en entreprise globale, dont
lobjectif est précisément déviter au maître de louvrage un certain nombre de
préoccupations.

b)La même conclusion
simpose, a fortiori, au sujet de larbitrage S. dans le litige M.. On a vu
plus haut (consid. 3 litt. d supra) que les travaux litigieux sinscrivaient
dans le cadre du contrat dentreprise global, dont les défendeurs devaient
assumer la gestion. Louverture dune procédure en inscription dhypothèque
légale, contre les propriétaires du fonds, relève en toute hypothèse de la
responsabilité contractuelle des défendeurs envers les maîtres de louvrage,
quelle découle dun mauvais choix dentrepreneur de maçonnerie, dun défaut
dorganisation du chantier ou de surveillance de celui-ci. Les défendeurs ne
pourraient échapper à cette responsabilité quen démontrant que les demandeurs
auraient eux-mêmes provoqué des difficultés avec lentrepreneur M., par une
ingérence indue ou par un manque dinstructions adéquates, par exemple. Or ils
ne démontrent rien de tel, pour autant même quils laient allégué. Ce sont
donc des montants de 9'917.05 francs de frais darbitrage (D. 3/40) et de
801.90 francs (81% de 990.- francs) de frais de procédure (ordonnance de
classement du 10 mai 1999, dossier CC2 1999.1047) qui doivent être supportés
par les défendeurs. En revanche, le solde de la facture M. réservé par
larbitre (ch. 7.5.3 de larbitrage, D. 3/37) na pas nécessairement été payé
par les demandeurs (en tous les cas, ceux-ci ne lont pas prouvé et leur
versement du 4 février 1999 (D. 44/8) ne le comprenait pas). Ce dernier montant
nentre donc pas dans le dommage indemnisable.

c)Les demandeurs
nont pas rigoureusement établi que la cédule hypothécaire dont la constitution
leur a été facturée le 10 décembre 1998 (D. 3/42) trouvait sa nécessité dans le
dépassement du coût forfaitaire de la construction (le fait est probable, mais
dautres explications demeurent envisageables).

d)Sagissant des
intérêts bancaires trop élevés que les demandeurs ont dû payer, du fait de la
consolidation tardive de leur emprunt, leur raisonnement (fait 16 litt. f de la
demande) pourrait être suivi sur le principe, mais les maigres preuves
administrées à ce sujet (D. 3/35) ne permettent pas de vérifier précisément la
perte alléguée : dune part, ils nont pas prouvé le taux de 6%,
commissions comprises, dû pour le compte construction ; par ailleurs, ils
nont pas rigoureusement établi le solde débiteur dudit compte, au-delà des
acomptes payés jusquau 18 mars 1997 (au total 327'000.- francs selon D.3/4,
alors que les trois derniers acomptes sont débités du compte « entreprise
fiduciaire C. ») ; enfin, ils nont pas démontré quen 1997 et 1998,
le taux hypothécaire eût été de 4,625% en premier rang et 5,75% en second rang
comme allégué dans la demande (le courrier Banque Y. du 9 février 1999 énonce
certes des taux bien plus favorables, mais la moyenne des taux hypothécaires
pratiqués en Suisse a baissé de 4,93 à 3,95%, entre 1996 et 1999, selon
lAnnuaire statistique de la Suisse 2004, p. 508 ; cela rend crédible la
thèse des demandeurs, mais ne permet pas de retenir un chiffre précis, sur un
point qui nest pas sujet à appréciation). La perte indemnisable  qui ne le
serait dailleurs que dès le 13 mars 1997, selon ce qui précède  ne peut donc
être fixée.

e)La perte sur
fonds propres, calculée sur la période du 1erdécembre 1996 au 15
mars 1997 (fait 16 litt. g de la demande) nest pas indemnisable, faute de
demeure avant le 13 mars 1997, comme dit plus haut.

f)Pour ce qui
est de la perte locative, il résulte du témoignage R. (D. 71) que les
locataires du premier étage nont pu emménager quà fin 1997 (et non le 1ermars 1998 comme allégué dans la demande) et quune réduction de loyer leur a
été consentie pendant environ six mois (et non 14 ou 16 comme allégué), à
raison de 800 francs par mois au lieu de 1'350.- francs. Certes, labsence de
bail écrit peut sembler curieuse et le lien de parenté ou dalliance entre
locataires et bailleurs peut faire douter de limpartialité des premiers nommés
(lune des circonstances précitées pouvant toutefois expliquer lautre), mais
il ressort de lexpertise principale (D. 37, ch. 2.2 et 2.12) que lappartement
du premier étage a sans doute été habitable vers le 1ermars 1998 et
quune location pleine na vraisemblablement pu être exigée que dès août 1999,
en sorte que les déclarations du témoin, bien en-deçà des indications de
lexpert, sont en définitive crédibles. A raison de 9 mois (vu limprécision
qui subsiste) à 1'350.- francs et 6 mois à 550.- francs (car la demande
comporte une évidente erreur de calcul à ce sujet), le dommage subi peut être
arrêté à 15'450.- francs sur ce point.

g)Les demandeurs
font état dune perte de frais de chauffage, vu labsence de fenêtres jusquau
28 février 1998. Ils se réfèrent, dans leurs conclusions en cause (p. 14), au
rapport principal dexpertise (D. 37, p. 4 et 5), mais lexpert na précisément
pas pu confirmer, faute de document adéquat, ce quil en était de ce point
notamment (ch. 2.10). Comme, de surcroît, leffet de labsence éventuelle dune
fenêtre sur les pertes de chaleur na pas été mesuré et que lobjection du
défendeur P. à ce sujet (conclusions en cause, p. 20) nest pas dénuée de
pertinence, cette prétention ne peut quêtre rejetée.

Au total,
cest donc un dommage de31'239.40 francsqui peut être imputé aux
défendeurs, du fait de leur exécution tardive.

6.Il
convient encore dexaminer les défauts de louvrage dont répondent les
défendeurs. Sur laspect véritablement technique de la question, la Cour na
pas de motif de sécarter des vues de lexpert (annexe 102 de lexpertise
complémentaire, D. 53) et peut retenir un montant de 4'600.- francs. Quant au
signalement des défauts, la confusion du chantier était telle, au vu du
dossier, quil est impossible de retenir une date précise pour lun ou lautre
défaut. La tournure très litigieuse des événements permet certes de penser que
les défauts ont été signalés rapidement sils sont survenus en cours
dexécution et aucun avis tardif na été allégué par les défendeurs. Il ressort
toutefois du tableau de lexpert que sur plusieurs points, les défauts allégués
tiennent en réalité dans des prestations inachevées, du fait de la rupture
contractuelle (ch. 2, 7 et 8, pour un montant global admis de 2'500.- francs).
Comme on a vu plus haut que les demandeurs avaient déclaré mettre fin au
contrat sans respecter la nécessaire procédure dultime mise en demeure,
linexécution partielle qui lui est liée ne peut être imputée aux défendeurs,
en sorte que seuls2'100.- francsseront retenus à cet égard.

7.Enfin, les frais de mandataire avant
procès doivent être indemnisés si lappel à un homme de loi était justifié et
nécessaire (Thévenoz,op. cit.N. 5 ad art 103, citant notamment
SJ  2001 I 153).Dans larrêt précité, le Tribunal
federal précise cependant que ces frais constituent un dommage réparable selon
le droit de la responsabilité civile seulement dans la mesure où ils ne sont
pas compris dans les dépens définis par la procédure cantonale (p. 154). Or
lart. 143 al. 2 CPCN prévoit la prise en compte dune telle indemnité, dont le
juge fixe librement le montant, de sorte quelle na pas à être considérée
comme élément dun dommage de droit fédéral (Bohnet,CPCN annoté, N. 1
ad 143 al. 2). En lespèce, il ne fait aucun doute que lintervention dun
avocat était devenue indispensable, en 1997, lorsque le chantier a pris des
allures de débandade.  On doit cependant
observer que lévaluation dhonoraires faite le 6 octobre 1997, soit 5'000.-
francs (D. 3/18), était largement inférieure au mémoire du 1erfévrier 1999 (18'000.- francs selon D. 3/48), doù lon peut inférer quune
part importante des honoraires facturés postérieurement au dépôt de la demande
concernait la préparation de cette dernière, indemnisable selon les règles
ordinaires. Vu cependant les interventions nécessaires dans laffaire M., en
1998, il paraît équitable darrêter à 10'000.- francs les dépens supplémentaires
au sens précité.

8.Les
défendeurs prétendent, à titre reconventionnel, à lindemnité prévue à lart.
11 du contrat, soit 10% du prix convenu en cas de rupture contractuelle sans
faute de lentreprise générale. Comme cette dernière condition nest à lévidence
pas remplie, selon ce qui précède, la prétention doit être rejetée sans quil
soit nécessaire dexaminer plus avant son adéquation.

9.Le
décompte global comprend dès lors, pour ce qui est des prétentions des
demandeurs, 78'607.70 francs de travaux payés par eux alors quils étaient
compris dans le forfait (c. 3 litt. b) ; 47'616.- francs de facture M.,
selon le même raisonnement (c. 3 litt. d) ; 31'239.40 francs dindemnité
pour exécution tardive (c. 5) et 2'100.- francs de défauts (c. 6), soit au total
159'563.10 francs. Quant aux créances des défendeurs, elles tiennent en
22'652.05 francs davances pour des travaux non compris dans le forfait (c. 3
litt.c), plus le solde impayé du forfait réduit à 418'800.- francs (c. 3 litt.
f), soit 20'300.- francs vu les acomptes incontestés de 398'500.- francs. En
revanche, les plus-values de 17'400.- francs (c. 3 litt. e) ne jouent pas de
rôle ici, puisque leur paiement na pas été avancé par les défendeurs, au-delà
des 22'652.05 déjà retenus ci-dessus. Il résulte de cet inventaire un solde en
faveur des demandeurs de 116'611.05, qui leur sera alloué. La condamnation
solidaire à laquelle ils prétendentsuppose soit un engagement
(explicite ou tacite) en ce sens, ce qui ne paraît pas le cas en lespèce, soit
une cause légale de solidarité (art. 143 al. 2 CO). Or la collaboration des
deux architectes dans la présente affaire (voir les conclusions en cause du
défendeur P., p. 3), avec notamment signature en commun du contrat initial sans
autre précision quant à leurs rapports internes, doit sanalyser comme une
société simple  soit lunion de leurs efforts en vue datteindre un but commun
(art. 530 CO ; voir notammentTercier,op. cit., N. 6596, pour
lexemple du consortium de construction)  ce qui entraîne un rapport de
solidarité entre associés à légard des tiers (art. 544 al. 3 CO). Les intérêts
moratoires sont dus dès linterpellation des défendeurs (D. 3/46).

10.Lors
de la condamnation du débiteur au paiement dune somme dargent comprise dans
une poursuite antérieurement dirigée contre lui, le créancier peut obtenir le
prononcé de la mainlevée définitive de lopposition formée à ladite poursuite,
à concurrence du montant reconnu dans la procédure au fond. Ces conditions sont
données en lespèce.

11.Les
demandeurs lemportent ainsi pour un peu plus de la moitié de leurs
prétentions, alors que celles des défendeurs sont intégralement rejetées, même
si lon fait abstraction de la deuxième conclusion, assez extravagante, de leur
réponse, rapidement revue à la baisse et ramenée à 60'000.- francs (D. 15).
Cela étant, il se justifie de répartir les frais de justice à raison dun tiers
à charge des demandeurs et deux tiers à celle des défendeurs et demandeurs
reconventionnels. Dans la même optique, les défendeurs verseront aux demandeurs
une indemnité de dépens ordinaire de 7'000.- francs, à quoi sajoute
lindemnité supplémentaire de 10'000.- francs pour les frais davocat avant
procès (c.7.).

Par ces motifs,LA IIe COUR CIVILE

1.Condamne les
défendeurs, solidairement, à verser aux demandeurs la somme de 116'611.05
francs avec intérêts à 5% l'an dès le 8 janvier 1999.

2.Prononce la
mainlevée définitive des oppositions formées par G., dune part, et P., dautre
part, aux commandements de payer notifiés les 8 février et 17 juin 1999, dans
les poursuites n°a de loffice des poursuites dErlach et n°b de loffice des
poursuites de Neuchâtel, à concurrence de 116'611.05 francs plus intérêts à 5%
lan dès le 8 janvier 1999.

3.Rejette toute
autre ou plus ample conclusion.

4.Condamne les
demandeurs, solidairement, au tiers des frais de justice et les défendeurs,
solidairement, aux deux tiers de ces frais, arrêtés comme suit :

-avancés par
les demandeurs :           Fr.   15'574.-

-avancés par
lEtat, pour le défendeur G.   :   Fr.    9'914.-

TotalFr.25'488.-

5.Condamne les
défendeurs, solidairement, à verser aux demandeurs une indemnité de dépens de
7000 francs, ainsi quune indemnité supplémentaire (art. 143 al. 2 CPC) de
10'000.- francs.

Neuchâtel, le 21 janvier 2005

AU NOM DE LA IIe COUR
CIVILE

Le greffier         Lun des juges