gr_gerichte · U 2010 68 · 2010-08-17 · it
Submissionen

appalto (revoca) | Submissionen

U 10 57
U 10 68
1a Camera
SENTENZA
del 17 agosto 2010
nelle vertenze di diritto amministrativo
concernente appalto e revoca
1. a)
Sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni (FU no. 9) del 4 marzo 2010
veniva pubblicato il concorso pubblico per l’appalto inerente le opere da
capomastro della H 13… , …, km 96.28 – km 96.61. Nel capitolato d’appalto
venivano elencati i seguenti criteri d’aggiudicazione e d’importanza:
- prezzo/prezzo veritiero (rischio costi supplementari):
50%
- procedimento del lavoro/termine (osservanza dei termini
prescritti, oppure la fattibilità)
25%
- qualità (referenze, QS, sicurezza sul lavoro, quadri di cantiere,
metodi di costruzione)
25%
b)
Entro il termine d’inoltro del 29 marzo 2010 venivano presentate le seguenti
offerte:
1. Consorzio …
Fr. 1'446'065.35
2. … SA
Fr. 1'454'906.80
3. …
Fr. 1'487'829.95
c)
Il 6 maggio 2010 l’Ufficio tecnico dei Grigioni comunicava che il Governo
aveva deciso di deliberare il citato appalto alla seconda ditta qualificata, ossia
alla … SA. Quale motivazione veniva addotto che le altre due offerte non
avrebbero rispettato i termini d’esecuzione prescritti nel programma lavori.
2.
Contro la decisione di delibera il Consorzio … il 17 maggio 2010 inoltrava
ricorso, chiedendo, in via principale, l’aggiudicazione dell’appalto ed, in via

subordinata, l’annullamento della decisione di delibera per nuova decisione.
In via provvisionale il consorzio ricorrente richiedeva inoltre il conferimento
dell’effetto sospensivo. L’istante nel proprio ricorso precisava che nell’allegato
1 al capitolato d’appalto (programma dei lavori) l’Ufficio tecnico avrebbe
indicato quanto segue:
Termini previsti dal committente:
Inizio dei lavori:
Aprile 2010
Fine dei lavori:
Novembre 2010
Durata dei lavori:
massimo 22 settimane
Gli offerenti avrebbero dovuto solamente confermare l’inizio e la fine dei lavori,
ma non la durata in settimane degli stessi. Il ricorrente avrebbe confermato il
26.04.2010 quale data d’inizio dei lavori e il 30.11.2010 quale data della fine.
Il ricorrente avrebbe pertanto confermato gli identici termini di inizio e di fine
dei lavori previsti nel capitolato. Lo stesso avrebbe inoltre prodotto il proprio
programma dettagliato di lavoro, dal quale si evincerebbe che i lavori
sarebbero durati 29 settimane, ma che avrebbero compreso pure i lavori di
pavimentazione e di sistemazione. Il ricorrente esponeva in seguito una lista
di cinque offerte per pubbliche commesse allestite da varie imprese
concorrenti, nelle quali l’Ufficio tecnico avrebbe indicato come criteri di
aggiudicazione gli stessi come nell’appalto in questione. Per l’aggiudicazione
sarebbe stato però considerato unicamente ed esclusivamente il prezzo. La
durata massima dei lavori in settimane non sarebbe mai stata considerata dal
committente, nonostante tutti i rispettivi capitolati avrebbero indicato
“procedimento dei lavori/termini” quale criterio di aggiudicazione. Le imprese
avrebbero in stragrande maggioranza proposto una durata più lunga. In tre
casi l’appalto sarebbe stato aggiudicato ad un’impresa che avrebbe indicato
una durata dei lavori superiore alla durata massima prevista dal capitolato. In
tre casi le imprese avrebbero inoltre superato la durata massima dei lavori
prevista dal committente e al contempo avrebbero confermato un termine di
fine lavori oltre la data di scadenza prevista dal committente. In nessun caso
però le citate offerte sarebbero state scartate dall’aggiudicazione perché non
valide. Ne conseguirebbe che i termini d’inizio e di fine dei lavori dovrebbero
essere indubbiamente più importanti della durata massima dei lavori stessi.

Se la durata massima dei lavori non avesse dovuto superare le 22 settimane,
non sarebbe spiegabile per quale motivo il committente avrebbe fissato la fine
di novembre 2010 quale termine massimo per l’ultimazione dei lavori. Tra
aprile e novembre 2010 vi sarebbero ben 32 settimane, ossia dieci settimane
in più per l’esecuzione dei lavori rispetto alla durata massima di 22 settimane
prevista dal committente stesso, ciò che lascerebbe presupporre un semplice
errore di battitura.
3. a)
Nella propria presa di posizione del 9 giugno 2010 la ditta aggiudicataria …
SA chiedeva che il ricorso fosse integralmente respinto, in quanto giusta l’art.
22 lett. c Lap nonché 17 cpv. 3 Oap le offerte incomplete o non corrispondenti
ai requisiti dell’avviso di gara come quella del consorzio ricorrente con un
programma di lavoro di 30 invece di 22 settimane come esplicitamente
richiesto e prassi corrente dal 2010 andrebbero escluse dalla gara di appalto.
b)
Quale propria risposta il Dipartimento cantonale costruzioni, trasporti e foreste
(DCTF) inviava in data 10 giugno 2010 la sua decisione di revoca della
contestata aggiudicazione sottolineando che l’appalto avrebbe potuto essere
ripetuto per ragioni di utilizzazione del tratto di strada quale deviazione della
A 13 nel 2011 al più presto nel 2012. Il Cantone si sarebbe comunque assunto
le spese di avvocato delle due ditte partecipanti alla presente procedura. La
revoca a mente dell’art. 24 cpv. 1 Lap sarebbe possibile per motivi gravi. Le
tre ditte offerenti avrebbero previsto in considerazione di tutti gli aspetti
determinanti l’inizio dei lavori durante il mese di aprile 2010. Il rispetto di questi
termini sarebbe però stato escluso in quanto il termine d’inoltro delle offerte
sarebbe stato stabilito il 29 marzo 2010, per cui nel rispetto della procedura di
appalto e delle competenze sia finanziarie che decisionali l’aggiudicazione,
senza eventuale procedura di ricorso, avrebbe potuto avvenire al più presto
all’inizio di maggio 2010, quindi dopo l’inizio dei lavori previsto dalle tre ditte
in gara.
4. a)
Contro la decisione dipartimentale di revoca la ditta aggiudicataria il 21 giugno
2010 inoltrava ricorso (U 10 68) al Tribunale amministrativo chiedendone
l’annullamento. Essa sarebbe stata l’unica ditta a introdurre un programma di

lavori completo comprendente anche il fatto che i lavori per la stessa tratta
sarebbero stati suddivisi dall’inizio nelle opere da capomastro da una parte, a
partire dall’aprile 2010, e in quelle di pavimentazione dall’altra, da eseguire in
coda. Le procedure di aggiudicazione sarebbero direttamente connesse e
parallele. Malgrado ciò la revoca sarebbe avvenuta solo per la prima, il che
sarebbe un vero e proprio controsenso e costituirebbe pure una disparità di
trattamento. Non sarebbe dato alcun motivo grave di revoca, in quanto
l’apertura delle offerte sarebbe stata fissata già al 1. aprile 2010 e quindi
l’aggiudicazione avrebbe potuto far seguito a giorni. Infine l’esclusione delle
altre due concorrenti sarebbe avvenuta a ragione, in quanto le stesse non
avrebbero rispettato i termini fissati nell’appalto.
b)
Il DCTF nella propria presa di posizione postulava la reiezione del secondo
ricorso. In seguito al ricorso U 10 57 le autorità d’esecuzione degli appalti
avrebbero riesaminato l’aggiudicazione contestata dal punto di vista
procedurale giungendo alla conclusione che sarebbero dati i presupposti dei
motivi gravi previsti dalla legge per una revoca. La dottrina riconoscerebbe
come tali in particolare “vizi originari”, vale a dire difetti immanenti esistenti già
all’inizio della procedura, escludenti un’aggiudicazione fondata, appropriata e
conforme alla legge. Nel presente caso in seguito ai termini stabiliti avrebbero
fatto difetto dall’inizio le premesse per un esame corretto, appropriato e
tempestivo delle offerte inoltrate, di cui su tre due avrebbero dovuto essere
escluse per il non rispetto dei termini. Un cambiamento dei termini
d’esecuzione dovrebbe essere concesso a tutti gli offerenti e non solo alla
ditta aggiudicataria. I lavori di pavimentazione farebbero parte di una
procedura separata con termini d’esecuzione da settembre a novembre 2010,
per cui quella procedura non sarebbe finora stata revocata.
c)
Il consorzio ricorrente nella propria presa di posizione chiedeva che il secondo
ricorso venisse respinto, in quanto effettivamente i termini per la procedura di
appalto non sarebbero stati né corretti né realistici e la revoca in seguito alla
sua istanza di ricorso sarebbe in ogni caso avvenuta prima della forza di cosa
giudicata dell’aggiudicazione contestata.

d)
In sede di replica la … SA completava il proprio petito con la richiesta di
constatazione della nullità della decisione di revoca in quanto presa dal DCTF
non competente in casu, poiché l’aggiudicazione sarebbe avvenuta da parte
del Governo cantonale.
Tutte le parti confermavano infine nel secondo scambio di scritti le loro
proposte e argomentazioni, sulle quali si tornerà per quanto utile ai fini del
giudizio nelle considerazioni di merito che seguono.
Considerando in diritto:
1.
Visto che la decisione impugnata con il primo ricorso (A 10 57) in seguito è
stata revocata, per cui la rispettiva istanza in caso di conferma della revoca
diverrebbe priva d’oggetto, s’impone dapprima l’esame dell’ammissibilità della
decisione di revoca da parte del DCTF. In merito va costatato che la revoca
spetta per competenza di regola all’istanza che ha preso la decisione
originaria, a meno che nel frattempo non siano intervenuti cambiamenti
legislativi (DTF 121 II 278 cons. 1b). La decisione di aggiudicazione
contestata è stata presa dal Governo cantonale nel quadro delle proprie
esclusive competenze, per cui il DCTF manifestamente non era competente
per decretarne la revoca. Già per questa ragione quindi il ricorso 2 deve
essere accolto con la conseguente constatazione della nullità della rispettiva
decisione di revoca. Con ciò rimane in vigore la decisione di aggiudicazione
oggetto del ricorso U 10 57, il quale deve quindi essere esaminato
materialmente.
2. a)
Nel quadro delle procedure di appalto i termini sia per l’inoltro delle offerte e
del loro esame con rispettiva aggiudicazione sia per l’esecuzione delle opere
vere e proprie rivestono da sempre un’importanza particolare. Al momento
dell’avvio di una procedura d’appalto, anche se è comprensibile che i
committenti abbiano delle esigenze di tempo in generale relativamente strette,
nella determinazione dei termini procedurali da osservare devono essere
rispettati carismi minimi che permettano sia agli offerenti di formulare le
proprie offerte in modo congruo e appropriato sia alle autorità di

aggiudicazione di eseguire correttamente il proprio iter decisionale. Altrimenti
come la dottrina ammette (Martin Beyeler, Überlegungen zum Abbruch von
Vergabeverfügungen, AJP 7/2005, p. 788) esistono dei “vizi originali” che
escludono una corretta aggiudicazione. Ora nel presente caso l’esistenza di
simili vizi deve essere ammessa per due ragioni ben precise.
b)
Da una parte richiedendo l’inoltro delle offerte entro il 29 marzo 2010 il
committente, che per l’apertura, l’analisi e la valutazione delle stesse nonché
le proposte e la decisione di aggiudicazione da parte del Governo cantonale
necessitava sicuramente di alcune settimane di tempo, non era
manifestamente più in grado di comunicare la decisione di appalto nel rispetto
dell’inizio dei lavori prescritto dall’aprile 2010 ed effettivamente stabilito dalle
ditte in gara durante lo stesso mese. Ciò e poi chiaramente dimostrato dai fatti
che l’aggiudicazione è effettivamente stata comunicata in data 6 maggio 2010,
mentre il capitolato d’appalto prevedesse l’inizio dei lavori dal precedente
mese di aprile, e il ricorso contro la stessa è stato presentato il 17 maggio
2010.
c)
Dall’altra in concomitanza con la formulazione dei termini da rispettare per
l’esecuzione delle opere da capomastro con due parametri sia di tempo
margine sia di durata massima pubblicate parallelamente a quelle di
pavimentazione e le citate difficoltà temporali d’inizio le ditte offerenti sono
state messe in gravi difficoltà per presentare le loro offerte, tant’è vero che
ben due su tre hanno dovuto essere escluse dall’appalto per queste ragioni.
In simili circostanze i principi della correttezza e della trasparenza delle
procedure di appalto non sono più rispettati.
Ne segue che per tutte le citate ragioni l’aggiudicazione impugnata deve
essere annullata. In generale il committente in futuro dovrà anticipare la
pubblicazione dei suoi appalti per poter disporre del tempo sufficiente per
prendere le proprie decisioni di aggiudicazione e concedere alle ditte offerenti
una congrua reale possibilità d’impugnazione presso il Giudice ordinario. In
seguito alle precedenti considerazioni e visto che anche oggettivamente a
causa delle presenti procedure di ricorso l’esecuzione delle opere in questione
ormai quest’anno non poteva più essere attuata, questo Giudice non può

andare oltre l’annullamento dell’aggiudicazione impugnata. Non fa invece
oggetto delle presenti procedure l’aggiudicazione dei lavori di pavimentazione
della stessa tratta stradale.
3.
In conclusione, i due ricorsi devono essere ammessi e le decisioni impugnate
dichiarata nulla la prima e annullata la seconda. I costi di procedura vanno
accollati al Cantone dei Grigioni, che ha preso le citate decisioni e provocato
le presenti procedure (art. 73 cpv. 1 LGA). Per le stesse ragioni spettano alle
parti ricorrenti le ripetibili (art. 78 cpv. 1 LGA).
Il Tribunale decide:
1. a)
Il ricorso U 10 68 è accolto e la decisione di revoca dipartimentale impugnata
è dichiarata nulla.
b)
Il ricorso U 10 57 è accolto e la decisione di aggiudicazione del Governo
cantonale impugnata è annullata.
2.
Vengono prelevate
- una tassa di Stato di
fr.
8'000.--
- e le spese di cancelleria di
fr.
257.--
totale
fr.
8'257.--
il cui importo sarà versato dal Cantone dei Grigioni (DCTF) entro trenta giorni
dalla notifica della presente decisione all’Amministrazione delle finanze del
Cantone dei Grigioni, Coira.
3.
Il Cantone dei Grigioni (DCTF) versa al Consorzio …, fr. 6'688.40 (IVA inclusa)
e alla … SA fr. 4'669.85 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
In data 28 febbraio 2011 il ricorso in materia di diritto pubblico interposto al Tribunale
federale è stato respinto nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile.