gr_gerichte · PVG 2021 22 · 2021-12-31 · de
Verfahrensabbruch wegen Kostenüberschreitung

Verfahrensabbruch wegen Kostenüberschreitung | Regeste: siehe PVG-Dokument\x3Cbr\x3E | Praxis Verwaltungsgericht

6/22 Submission PVG 2021
Verfahrensabbruch wegen Kostenüberschreitung.
– Zur Gerichtspraxis in den Kantonen und des Bundesge-
richts; für die Erheblichkeit der Kostenüberschreitung
ist eine fixe Prozentgrenze (z.B. 25 %) nicht zielführend
(E.2.4.1).
– Zulässigkeit des Abbruchs, wenn nur ein einziges Ange-
bot vorliegt (E.2.4.2).
– Bereits geringfügige Abweichungen (< 25 %) führen zum
Abbruch des Verfahrens, wenn ein wirksamer Wettbe-
werb von vornherein fehlt (E.2.4.3).
– Sorgfaltspflichtverletzungen bei der Ausschreibung
können zu einer Schadenersatzpflicht (zivilrechtliche
Culpa-Haftung) der Vergabebehörde führen (E.2.4.4).
– Kostenannahmen für Abbruch im konkreten Fall voll-
ständig und mängelfrei (E.2.4.5).
Interruzione della procedura a causa del superamento dei
costi.
– Prassi giudiziaria nei cantoni e del Tribunale federale; per
la rilevanza del superamento dei costi una soglia percen-
tuale fissa (p. es. del 25 %) non è efficace (consid. 2.4.1).
– Ammissibilità dell‘interruzione se vi è una sola offerta
(consid. 2.4.2).
– Già dei minimi scostamenti (< 25 %) portano all‘inter-
ruzione della procedura se fin dal principio manca una
concorrenza efficace (consid. 2.4.3).
– Delle lesioni dell‘obbligo di diligenza nell‘ambito dell‘av-
viso di gara possono comportare un obbligo di risarci-
mento del danno (responsabilità precontrattuale del di-
ritto civile) dell‘autorità appaltante (consid. 2.4.4).
– Le ipotesi di costo per l‘interruzione nel caso concreto
sono complete e prive di difetti (consid. 2.4.5).
Erwägungen:
2.4.1. Es liegen Gerichtsentscheide aus verschiedenen Kan-
tonen vor, welche sich bei Vorliegen eines Verfahrensabbruchs we-
gen Kostenüberschreitung mit der zahlenmässigen Schwelle für
die Zulässigkeit eines Abbruchs auseinandergesetzt haben. Die
kantonalen Gerichte beurteilten die Grenze für die Annahme der
Erheblichkeit unterschiedlich. Die Abweichungen bewegten sich
von 10 % (Kanton St. Gallen) bis 40 % (Kanton Zürich). Das Bun-
desgericht selbst hat bisher keine bestimmte Grenze festgelegt
180
22

6/22 Submission PVG 2021
(Urteil des Bundesgerichts 2P.34/2007 vom 8. Mai 2007 E.6.3). Die
jeweiligen Kostenüberschreitungen wurden in der Praxis nicht als
fixe Limiten qualifiziert, bei deren Unterschreitung ein wichtiger
Grund verneint worden wäre (SG GVP 2007 Nr. 44 E.2.3; vgl. zur
kantonalen Praxis auch die Aufzählung in der Beschwerde S. 3f. der
Beschwerdeführerin). Eine solch starre zahlenmässige Festsetzung
in Prozenten ist indessen nicht zielführend, zumindest dann nicht,
wenn – wie hier – nur ein (gültiges) Angebot vorliegt; weil es dann
am Wettbewerb mangelt, was durchaus Ursache für die Kosten-
überschreitung sein kann und somit per se bereits als sachlicher
Grund für einen Verfahrensabbruch ausreicht. Solange mit einem
Abbruch keine Diskriminierung des Anbieters einhergeht, muss es
im Ermessen der Vergabebehörde verbleiben, einen wirksamen
Wettbewerb herstellen zu dürfen.
2.4.2.
Auch nach der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofes (EuGH) ist es zulässig, ein Vergabeverfahren ab-
zubrechen, weil in diesem nur ein einziges (bewertungsfähiges)
Angebot vorliegt (EuGH C-440/13 vom 11. Dezember 2014, Croce
Amica One Italia, Rn. 25–37). Gleich entschied der EuGH bereits im
Urteil C-27/98 vom 16. September 1999, Metalmeccanica Fracas-
so, Rn. 34 (siehe Martin Beyeler in: Vergaberechtliche Entscheide
2014/2015 Rz 333 f.).
2.4.3.
Für den vorliegenden Fall erübrigt sich somit die
Prüfung bzw. Entscheidung, ob ein Verfahrensabbruch bei einer
Kostenüberschreitung von 5 %, 10 %, 18 % oder vielleicht 25 %
zulässig ist oder nicht. Vielmehr rechtfertigen auch geringfügige
Überschreitungen eines Kostenvoranschlages oder eines Kre-
ditrahmens einen Verfahrensabbruch, da die Vergabestelle verga-
berechtlich nicht nur zu einer erheblichen, sondern genau gleich
auch zu einer geringfügigen Überschreitung des Betrags, den die-
se zu zahlen in der Lage und gewillt ist, nicht gezwungen werden
kann (Beyeler, Vergaberechtliche Entscheide 2018/2019 Rz 331 f.).
Dies gilt umso mehr, wenn zur Überschreitung des Kostenvoran-
schlages noch das Fehlen eines wirksamen Wettbewerbs hinzutritt
– wie im vorliegenden Fall.
2.4.4.
Eine von der Frage der Zulässigkeit des Abbruchs ei-
nes Vergabeverfahrens strikte zu trennende Frage ist, ob der Ver-
gabestelle im Zusammenhang mit dem zum Abbruch führenden
Grund ein Mangel an Sorgfalt vorzuwerfen ist; dies kann etwa der
Fall sein, wenn sie die Kosten nicht sorgfältig kalkuliert hat. Eine
derartige Sorgfaltspflichtverletzung spielte nur – aber immerhin –
in Bezug auf eine allfällige Schadenersatzpflicht der abbrechenden
181

6/22 Submission PVG 2021
Vergabebehörde eine Rolle (BGE 134 II 194 E.2.3.; Zufferey/Beyeler/
Scherler, Aktuelles Vergaberecht 2020, Rz 69 S. 303 f.).
2.4.5.
Im vorliegenden Fall halten die Kostenannahmen des
Beschwerdegegners einer nachträglichen Überprüfung bezüglich
Vollständigkeit und Sorgfalt stand, zumal die Preise auf den spe-
zifischen kostenrelevanten Faktoren von Baustellen auf derselben
Strasse der Jahre 2018 und 2019 beruhen, in denen Transportdi-
stanzen, Materialbezug, Deponiemöglichkeiten, Zollformalitäten
und Personalspesen bereits eingepreist sind; auch weitere preisre-
levante Parameter wie etwa die auf der betreffenden Strasse gel-
tende Gewichtslimite von 18 t und die Fahrzeugbreiten von max.
2.3 m hat der Beschwerdegegner einkalkuliert. Somit ist nicht er-
kennbar, dass dieser ein Verfahren eingeleitet hätte, das aufgrund
einer unrichtig hergestellten Kostenschätzung zum Vorhinein dem
Abbruch geweiht war, weil Angebote zu solch tiefen Kosten ver-
nünftigerweise nicht hätten erwartet werden dürfen. Entsprechend
gibt es keinerlei Anzeichen für eine mögliche Culpa-Haftung (vgl.
dazu vorstehend E.2.4.4.) des Beschwerdegegners.
U 20 41
Urteil vom 23. Februar 2021
182