ge_gerichte · ACJC/1494/2014 · 2014-12-12 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 15.12.2014. 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/27257/2009 
ACJC/1494/2014
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU VENDREDI 12 DECEMBRE 2014 
 
Entre 
A______SAS, sise ______ (France), appelante et intimée sur appel joint d'un jugement 
rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 février 
2014, comparant par Me Arun Chandrasekharan, avocat, avenue de Champel 4, 1206 
Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes, 
et 
B______AG, sise ______ (LU), intimée et appelante sur appel joint, comparant par 
Me Philippe Neyroud et Me Martine Stückelberg, avocats, rue de Hesse 8-10, case 
postale 5715, 1211 Genève 11, en l'étude desquels elle fait élection de domicile aux fins 
des présentes. 
 


- 2/38 - 
 
C/27257/2009 
EN FAIT 
A. 
a. A______SAS, dont le siège se trouve à ______ (France), est spécialisée dans le 
développement et la commercialisation de produits diététiques et de nutrition, 
notamment de laits infantiles, qu'elle vend sous la marque "C______". 
Elle ne possède pas son propre site de production et recourt, pour la fabrication 
des produits qu'elle commercialise, aux services de fournisseurs situés en Europe. 
b. Le groupe D______, dont fait partie B______AG, fondée en ______ et sise à 
Lucerne, est actif depuis une centaine d'années dans la fabrication d'aliments à 
base de lait et de céréales. 
B______AG fabrique des produits pour l'ensemble des filiales du groupe 
D______, en particulier du lait en poudre. 
Ces laits sont ensuite commercialisés sous la marque de ses différents clients à 
travers le monde. A l'époque des faits, l'essentiel de ce lait en poudre correspon-
dait à des laits destinés aux adultes, avec des adjonctions, de chocolat par exem-
ple. D______ produisait toutefois déjà depuis les années nonante, sous différentes 
marques, des laits infantiles. 
c. Selon les explications de B______AG, la fabrication des aliments destinés aux 
nourrissons et aux enfants en bas âge et en particulier celle du lait infantile, est 
très exigeante. Il faut des matières premières de source naturelle (lait lactosérum), 
lesquelles varient en fonction des saisons et de la nourriture ingérée par les ani-
maux, ainsi que des oligo-éléments et des sels minéraux. Les règles d'hygiène sont 
très sévères et le domaine est strictement réglementé. 
La réglementation européenne (directive 91/321/CEE, puis 2006/141/CE) à ce su-
jet a été reprise en Suisse dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur 
sur les aliments spéciaux du 23 novembre 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 
2006 (RS 817.022.104). En dehors de l'Europe, les règles applicables varient 
selon les pays, étant précisé que certains Etats appliquent le Codex Alimentarius, 
à savoir des normes alimentaires élaborées conjointement par l'OMS et l'Organi-
sation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 
Toujours selon les explications de B______AG, le processus de développement 
d'un nouveau lait infantile débute par l'établissement des spécifications, com-
prenant la liste des ingrédients (mais sans les quantités), les caractéristiques chi-
miques (graisses, protéines, hydrates de carbone, etc..), physiques (aspect, densité, 
odeur, goût, etc..) et microbiologiques (absence ou quantité maximum de certaines 
bactéries) de la poudre et du lait qui en résultera, les objectifs à atteindre au 


- 3/38 - 
 
C/27257/2009 
niveau de la composition, définis par une fourchette autorisée, les méthodes d'ana-
lyse à utiliser, la durée de conservation du produit et l'emballage. 
Ces spécifications doivent ensuite être adaptées aux caractéristiques de l'usine de 
production (types de machines, procédés, etc.) et aux matières premières utilisées. 
Les quantités de chaque ingrédient pourront ainsi être modifiées par rapport à 
celles figurant dans les recettes indicatives, afin d'arriver à un produit correspon-
dant aux spécifications souhaitées. Le fabriquant doit également établir un proto-
cole de fabrication et définir notamment les procédés utilisés, l'ordre et le moment 
auquel les ingrédients devront être ajoutés, les températures, les taux d'humidité, 
etc. Il s'agit d'une étape empirique, les paramètres des tests devant être corrigés au 
fur et à mesure en fonction du résultat voulu, et les spécifications le cas échéant 
être adaptées pour tenir compte des résultats des tests. 
La phase de développement et d'essais de production dure normalement, pour un 
produit, environ six mois, étant précisé qu'il faut en général environ quatre semai-
nes pour obtenir tous les résultats des tests. Il est par ailleurs usuel qu'un délai 
compris entre deux et quatre mois s'écoule entre la réception des recettes et le dé-
but des essais. 
d. Les parties sont entrées en contact dans le courant du mois de janvier 2006, en 
vue notamment de la fabrication par B______AG de céréales et de laits infantiles 
destinés à être commercialisés par A______SAS sous la marque "C______". 
A______SAS était en effet à l'époque dans une phase d'expansion et était à la 
recherche de capacités de production supplémentaires. De son côté, le groupe 
D______ avait déjà pour projet, depuis mi-2005, de développer ses produits pour 
nourrissons et notamment de créer une ligne spécialisée de laits pour enfants. A 
cette fin, B______AG avait eu des discussions avec la société E______, qui lui 
avait envoyé des formules de laits pour enfants qui devaient être copiées par 
B______AG. F______, qui auparavant travaillait pour E______, avait par ailleurs 
repris, à dater du 1er janvier 2006, la direction de B______AG, la société de vente 
internationale de lait infantile du groupe. B______AG avait également fait 
l'acquisition d'une nouvelle ligne de conditionnement. 
B______AG s'est donc déclarée intéressée, d'une part parce que les volumes sup-
plémentaires promis par A______SAS devaient lui permettre de réaliser des 
économies d'échelle en utilisant de manière optimale ses installations et de 
devenir concurrentielle au niveau européen et mondial, et d'autre part parce que 
A______SAS était meilleure qu'elle sur deux points : le prix des matières 
premières et l'efficacité des processus de production. 
e. A______SAS a fait parvenir à B______AG une formule standard, en lui 
demandant de lui faire une offre s'agissant des coûts des ingrédients, ainsi que des 


- 4/38 - 
 
C/27257/2009 
coûts de production, de conditionnement et d'analyse et les parties sont entrées en 
pourparlers. 
Dans ce cadre, des représentants de A______SAS ont visité le site de production 
de B______AG à ______ en avril 2006, afin d'avoir une vue d'ensemble des 
installations et des méthodes de fabrication et de s'assurer de la capacité de 
B______AG de produire les laits souhaités. Après cette visite, les représentants de 
A______SAS ont rendu un rapport détaillé faisant état de treize points à 
améliorer, tels que par exemple l'hygiène de la production. Ce rapport a été 
transmis à B______AG en juillet 2006, laquelle s'est prononcée sur son contenu 
en septembre 2006. 
A______SAS a par ailleurs remis à B______AG les spécifications générales et 
individuelles des laits infantiles "C______", résultant tant de la législation en 
vigueur que de ses propres exigences. Ces caractéristiques ont ensuite été 
discutées entre le directeur technique de A______SAS, G______ et la responsable 
qualité de B______AG, H______, afin notamment de s'assurer que B______AG 
serait en mesure, compte tenu de ses équipements et de sa manière de travailler, 
de les respecter; certaines d'entre elles ont été adaptées, afin de pouvoir 
correspondre aux capacités de B______AG. 
Pour évaluer les prix proposés par A______SAS, B______AG a retenu un objectif 
d'utilisation de sa tour de séchage de 60% et de sa ligne d'emballage de 18%, ce 
qui lui permettait de dégager une marge respectivement de 0,14 fr./kg et 
0,11 fr./kg pour couvrir ses frais fixes relatifs au séchage de 0,39 fr./kg et ceux 
relatifs à l'emballage de 0,35 fr./kg. Les frais fixes sont les coûts d'amortissement 
des machines existantes. 
F______ ayant fait remarquer à A______SAS que ses prix étaient plus bas que 
ceux proposés par E______, son interlocutrice lui a répondu, en lui soumettant un 
contrat caviardé conclu avec un tiers, qu'ils correspondaient à ceux qu'elle obtenait 
déjà auprès d'autres prestataires. 
f. Fin mai-début juin 2006, A______SAS et B______AG ont signé un accord de 
confidentialité aux termes duquel toutes deux s'engageaient à ne pas divulguer ou 
exploiter les informations et documents dont elles auraient pu avoir connaissance 
dans le cadre des négociations, ainsi que pendant la durée de l'accord et durant 
une période de trois ans au-delà de son terme. 
g. Ces négociations ont abouti à la signature par les parties le 22 novembre 2006, 
d'un contrat intitulé "Manufacturing and Supply Agreement" destiné à régler, 
"pour une durée de 5 + 5 = dix (10) ans" (art. 12.1.1), les termes et conditions de 
la fabrication et de la fourniture, par B______AG, de produits conformes aux 
spécifications générales et individuelles annexées au contrat. 


- 5/38 - 
 
C/27257/2009 
Ce contrat comportait notamment un article 3 destiné à réglementer les protocoles 
de fabrication (phase de développement et essais de production, art. 3.1; procédé 
de fabrication, art. 3.2; matières premières, emballages et étiquetages, art. 3.3) et 
un article 4 régissant la phase de production proprement dite (art. 4.1), les prévi-
sions (art. 4.2) et les commandes (art. 4.3 et 4.4). 
Il prévoyait que dès réception du cahier des charges, B______AG procéderait à 
des tests, essais et analyses, afin de qualifier la faisabilité de la production de la 
formule (i.e. ensemble des spécifications et caractéristiques particulières définis-
sant un produit) et de définir les paramètres de production sur ses équipements 
(art. 3.1.1). Les spécifications prévoyaient notamment pour chaque produit 
reconstitué des valeurs de viscosité (spécifications particulières, annexe B, p. 22, 
25, 34, 37 et 45). 
Ces essais de production devaient être validés et approuvés par A______SAS 
avant toute commercialisation (art. 3.1.6). 
A______SAS s'engageait à cet égard à payer les services fournis par B______AG 
durant la phase de test et de développement d'un produit et/ou d'un nouveau 
produit selon leur coût réel, après avoir au préalable approuvé le budget 
correspondant aux tests (art. 3.1.4). 
B______AG s'engageait ensuite à fabriquer les produits selon les prévisions et 
commandes fermes dans la limite de 3'600 tonnes par an (4.1.1) et à procéder à 
des contrôles de qualité conformément au processus annexé, pour chaque lot de 
produits livré (art. 5.1). 
Pour ce faire, B______AG a garanti qu'elle possédait les équipements, les instal-
lations et les ressources humaines nécessaires, ainsi que l'expertise et le savoir-
faire suffisants pour satisfaire à ses obligations résultant du contrat (art. 8.1). 
De son côté, une fois la phase de conceptualisation et de développement de la for-
mule terminée, A______SAS s'engageait à commander au minimum 600 tonnes 
métriques la première année, 900 tonnes métriques la seconde année et 1'200 
tonnes métriques la troisième année (art. 4.1.4), pour un minimum de 7 à 14 
tonnes métriques par produit et par commande (art. 4.3.1); elle s'engageait par 
ailleurs, dès la signature du contrat, à fournir au début de chaque trimestre un 
prévisionnel, sans engagement, de ses besoins à trois et à cinq mois (art. 4.2). 
Ces commandes devaient être honorées dans les 45 jours, et jamais plus tard que 
60 jours à dater de leur envoi, à condition que les quantités et le produit aient été 
confirmés par une prévision à deux mois (art. 4.3.3). 
Les prix en euros, convenus pour chaque produit, ont été annexés au contrat; ils 
devaient être réajustés une fois l'an à dater de janvier 2008, en fonction des 


- 6/38 - 
 
C/27257/2009 
variations de l'indice du salaire nominal de l'industrie agro-alimentaire, de l'alcool 
et des tabacs suisses (art. 7). Ils étaient notamment composés du prix de revient 
des matières premières et des emballages et étiquettes, augmenté de 0,30 euros par 
kilo de séchage pour 1'000 kilos de poudre, de 0,10-0,18 euros par kilo de produit 
pour l'analyse et de 0,20 euros par kilo de produit pour le conditionnement. 
Deux dispositions du contrat régissaient spécifiquement les droits et obligations 
des parties relatifs aux informations protégées et à la propriété intellectuelle 
(art. 10 et 11). 
B______AG s'engageait en particulier à ne produire aucune formule infantile en 
utilisant les mêmes composants spécifiques comme l'amidon ou l'hydrolysat, 
sélectionnés par A______SAS après évaluation (au terme de processus de 
sélection comme de tests sur animaux, enquêtes, évaluations cliniques et 
médicales, évaluation de procédé, évaluation analytique, étude de marchés, etc..) 
et choisis par elle pour les produits, et à ne pas détourner des informations 
confidentielles (incluant non limitativement les conseils techniques prodigués par 
A______SAS) afin de produire, fournir, vendre ou distribuer, directement ou 
indirectement, des produits concurrents ou interchangeables avec ceux de 
A______SAS, à moins que l'information en question soit déjà tombée dans le 
domaine public (art. 10.2.2). 
Une violation de cet engagement était sanctionnée par une pénalité de 
100'000 euros, payable à réception d'une notification écrite de l'autre partie, sans 
préjudice des autres droits et recours à disposition de celle-ci (art. 10.2.5). 
Une clause prévoyait par ailleurs pour les parties la possibilité de résilier le con-
trat de manière anticipée, notamment pour le cas où l'une des parties viendrait à 
manquer à l'une de ses obligations contractuelles et n'y remédierait pas dans un 
délai de nonante jours ouvrés à compter de la réception de la notification écrite 
par l'autre partie de cette inexécution contractuelle (art. 12.2.i). 
Le contrat a été soumis au droit suisse, à l'exclusion expresse de la Convention de 
Vienne sur la vente internationale de marchandises (art. 15.1). 
Les parties se sont par ailleurs engagées à soumettre tout litige, différend ou 
demande survenant dans le cadre de la relation contractuelle, incluant la validité, 
la nullité, l'inexécution ou la résiliation, à une procédure de médiation conformé-
ment au règlement suisse de médiation commerciale des Chambres du commerce 
suisses (art. 15.2). 
Une élection de for en faveur des Tribunaux genevois a enfin été adoptée, pour le 
cas où les parties ne parviendraient pas à un accord. 


- 7/38 - 
 
C/27257/2009 
h. Le 13 décembre 2006, A______SAS a envoyé à B______AG les recettes 
indicatives pour douze des quatorze produits (N1, IT1, AC1, S1, AR1, L1, N2, 
IT2, AC2, S2, AR2 et N3), en précisant que les premiers produits qu'elle 
souhaitait commander après les tests étaient les laits N1, N2, N3, L1, S1 et S2. 
Elle a ajouté que certains pourcentages de minéraux devraient être adaptés pour 
être compatibles avec les profils nutritionnels de chaque produit, et que toutes les 
recettes devraient être testées industriellement pour remplir les spécifications et 
être aussi proches que possible des produits existants. La transmission de ces 
recettes devait permettre à B______AG d'organiser rapidement la production. 
Le 15 décembre 2006, le directeur technique de A______SAS, G______, a 
confirmé à B______AG sa venue le 20 décembre suivant avec une partie de son 
équipe, afin notamment d'organiser toute la phase de tests pour les quatorze 
produits en janvier 2007. 
F______ lui a immédiatement répondu que ce jour-là, son équipe ne serait 
disponible que de manière limitée et qu'ils ne pourraient de toutes façons pas 
convenir d'un planning détaillé pour les quatorze recettes en janvier, sa ligne de 
production n'étant pas disponible à 100% pour A______SAS et son propre groupe 
de projet devant se réunir le 10 janvier 2007 pour prendre des décisions finales 
pour la mise en œuvre du projet. 
Le PDG de A______SAS, I______, s'est inquiété de ce manque de disponibilité, 
en soulignant que sa société projetait un volume avoisinant les 2000 tonnes 
métriques sur 12 mois à dater de mars 2007. F______ lui a alors indiqué que 
G______ serait le bienvenu à la réunion du 10 janvier 2007. 
Par courriel du 21 décembre 2006, I______ a néanmoins fait part à F______ de 
ses craintes, à la suite de plusieurs entretiens que ses collaborateurs avaient eus 
avec ceux de B______AG : tout d'abord, alors qu'il avait été confirmé que six 
jours allaient être consacrés aux essais, il apprenait que seuls deux jours y seraient 
dévolus, ce qui voulait dire que les essais nécessaires ne pourraient avoir lieu à 
temps; par ailleurs, une pénurie de lactose et de lactosérum dans les unités de 
production de B______AG les contraignait à reconsidérer les formules et recettes 
qui seraient produites pendant cette première série et en début d'année 2007, ce 
qui constituait un problème, car leurs formules standard contenaient un 
pourcentage élevé de ces deux composants; enfin, il apparaissait que la capacité 
de la ligne de production de B______AG était de 20 unités par minute, ce qui 
signifiait qu'il n'y avait aucun moyen pour qu'elle produise ne serait-ce que la 
moitié du volume qu'elle s'était engagée à produire, sans même parler d'autres 
commandes qu'elle pourrait recevoir. 
I______ a dès lors proposé une conférence téléphonique afin que ces problèmes, 
sérieux, soient pris en main. 


- 8/38 - 
 
C/27257/2009 
i. Des ingénieurs de A______SAS se sont rendus à la réunion organisée chez 
B______AG le 10 janvier 2007. A cette occasion, il a été confirmé que les essais 
auraient lieu les 25 et 30 janvier pour une première série de cinq recettes (N1, 
AR1, S1, AC1 et IT1) et que les 22, 23 et 28 février seraient consacrés à une se-
conde série de huit recettes (N2, AR2, S2, AC2, IT2, AD et L1). 
Un rappel de la procédure de production et un récapitulatif des démarches à effec-
tuer par l'une et l'autre des parties ont par ailleurs été établis. Il était notamment 
relevé que la capacité actuelle de la chaîne d'emballage était de 1700 tonnes par 
équipe de 8 heures; il était par conséquent nécessaire de prévoir deux équipes pour 
2007 et d'étudier la modernisation de la ligne de conditionnement pour augmenter 
le rendement. 
Le 22 janvier 2007, B______AG a informé A______SAS que le budget pour les 
essais de production s'élevait à 5'000 fr. par jour, coût des matières premières non 
compris, et qu'elle s'attendait à devoir dépenser 12'000 fr. supplémentaires pour 
les coûts de développement de toutes les préparations. A______SAS a répondu à 
B______AG qu'avant de confirmer ces budgets, elle souhaitait obtenir une venti-
lation complète et détaillée de ces coûts, dans la mesure où elle devait prendre en 
charge les frais des essais sur la base de leur coût réel. 
j. Les essais ont eu lieu à la fin du mois de janvier 2007, comme prévu. Au cours 
de ceux-ci, A______SAS a notamment relevé que les équipements étaient en bon 
état et qu'il existait une expérience dans la production de produits nécessitant un 
soin important qui pouvait être transposée au processus de fabrication des 
formules infantiles. Divers points devaient en revanche être améliorés, tels que 
par exemple la séparation entre les différentes zones et certains contrôles. 
Le 5 février 2007, B______AG a transmis à A______SAS le détail des coûts pour 
les deux essais de fin janvier, en imputant aux contraintes de délais le fait de ne 
pas avoir pu les fournir plus tôt et en précisant que les coûts des analyses et des 
matières premières seraient facturés séparément. 
A______SAS a répondu à B______AG qu'elle-même avait déjà consacré 
beaucoup de temps et d'argent à la bonne marche du partenariat, sans songer à 
facturer ses propres coûts à son interlocutrice. Ainsi, en s'engageant à payer le 
coût réel des essais, elle entendait les coûts générés directement par ceux-ci 
(production, ingrédients, analyse, nettoyage), et non pas le coût fixe de l'équipe de 
B______AG occupée au développement. Par ailleurs, un accord était intervenu 
fixant le coût de production à euros 0,3/kg, alors que les chiffres mentionnés par 
B______AG variaient entre euros 0,73/kg et euros 0,58/kg. Elle a par conséquent 
demandé à son interlocutrice de revoir ses calculs pour que les coûts de 
développement restent raisonnables pour elle-même. 


- 9/38 - 
 
C/27257/2009 
B______AG a alors expliqué avoir inséré l'art. 3.1.4 dans le contrat conclu préci-
sément car elle faisait de faibles marges sur les coûts variables et qu'il lui était 
donc impossible de supporter ces derniers. Pour atteindre le chiffre de 
euros 0,3/kg, elle avait par ailleurs indiqué une taille de lot de 7 à 14 tonnes, soit 
une production à large échelle, alors qu'il s'agissait en l'occurrence de petits lots, 
pour lesquels la quantité de produits était peu importante et les opérations de net-
toyage plus lourdes. Elle s'est toutefois déclarée disposée à analyser à nouveau les 
heures passées sur le développement et s'est engagée à présenter un budget préala-
blement aux essais suivants. 
k. Les résultats des premiers tests ont été transmis à A______SAS les 18 et 20 
février 2007, alors que cette dernière a transmis ses propres analyses à 
B______AG le 13 mars 2007, en lui demandant de procéder à des analyses 
complémentaires, concernant notamment la présence ou l'absence de bactéries E. 
Sakazakii et Clostridium perfringens. 
Ces essais ont permis de relever des erreurs de formulation: les nutriments étaient 
excessifs dans les dix produits testés, avec parfois le double de la quantité de nu-
triments demandée, ce qui les rendaient non-conformes à la législation en vigueur. 
Par ailleurs, pour certains produits, le PH était trop faible; il y avait également des 
soucis liés à la densité des produits, qui se situait en dehors des paramètres fixés. 
S'agissant du problème de l'excédent de minéraux, son origine a par la suite été 
imputée au fait qu'il n'avait pas été tenu compte de l'apport en minéraux contenus 
dans les ingrédients de base. L'excès de matière grasse provenait quant à lui d'une 
erreur de quantité. 
Des techniciens de A______SAS sont intervenus pour donner des conseils à 
B______AG, tant avant que pendant et après les essais, pour tenter de comprendre 
les problèmes rencontrés et de les résoudre. Des essais de production sup-
plémentaires ont eu lieu à la fin des mois de février et de mars 2007, portant sur 
les laits IT1, IT2, S1, S2 AC1, AR1, N1 et L1. 
B______AG a alors averti A______SAS qu'elle n'accepterait plus de 
modifications de dernière minute des recettes. En effet, pour les tests, il fallait 
normalement commander la matière première plusieurs semaines à l'avance, 
certains fournisseurs exigeant des délais pouvant aller jusqu'à six semaines; par 
ailleurs, certaines commandes portaient sur des pré-mélanges, par exemple de 
minéraux, qu'il n'était pas possible de changer en dernière minute. 
Les résultats de ces tests ont été transmis à A______SAS le 18 avril 2007. Ils 
montrent qu'un certain nombre de paramètres n'ont pu être atteints. B______AG a 
néanmoins souligné qu'ils respectaient les limites légales, à l'exception d'un petit 
nombre d'entre eux. 


- 10/38 - 
 
C/27257/2009 
Lors des analyses effectuées sur les laits AR1 et IT1, des particules noires sont ap-
parues lors de la préparation de la solution, alors qu'elles n'étaient pas détectables 
dans la poudre; B______AG n'a pas été en mesure de fournir une explication im-
médiate de ce phénomène. 
l. Le 18 avril 2007 également, les parties se sont rencontrées à Paris pour faire le 
point sur les essais déjà réalisés et pour discuter de certains détails de la pro-
duction et de la commercialisation des produits. 
A ce moment-là, il était prévu de commencer avec la Grèce comme marché-test, 
avec la livraison de 50 tonnes de lait AC1, AR1, IT1 et IT2 pour le 25 juillet et un 
solde de 1'000 tonnes pour la fin de l'année 2007, la confirmation de commande 
de A______SAS devant intervenir avant le 25 avril. Un nouveau rendez-vous a 
été fixé le 2 mai pour affiner les détails opérationnels. 
m. Le 23 avril 2007, A______SAS a adressé à B______AG ses prévisions de 
commande à douze mois, portant sur 200'102 kg de lait IT1, 168'365 kg de lait 
IT2, 251'040 kg de lait N1, 234'240 kg de lait N2, 140'698 kg de lait AR1, 
109'094 kg de lait AR2, 368'400 de lait N3V, 72'000 kg de lait L1, 149'491 kg de 
lait AC1 et 109'229 kg de lait AC2, dont environ 66'480 kg de laits AC1, L1, IT1 
et IT2 pour la Grèce et la France pour la période juin/juillet 2007. 
n. Les parties se sont à nouveau réunies le 21 mai 2007 pour faire le point de la 
situation par rapport aux projections qui avaient été faites. Il a notamment été 
constaté que le développement exigeait plus de temps et de ressources que prévu, 
ce qui nécessiterait un réajustement du planning établi pour les prochains 
mois/années. Par ailleurs, la capacité d'emballage de B______AG devait être 
augmentée, par le biais en particulier d'adaptations des recettes de A______SAS. 
La trop grande viscosité du produit avait en effet pour conséquence qu'une moins 
grande quantité de produit pouvait être mise en boîte en un temps donné. 
Le 12 juin 2007, B______AG a informé A______SAS que les produits emballés 
étaient prêts à être envoyés et qu'elle était dans l'attente des quantités et du lieu où 
ils devaient l'être, ainsi que de la liste des documents dont son interlocutrice avait 
besoin pour cet envoi. 
Le 14 juin 2007, A______SAS a répondu d'une part qu'elle n'avait pas reçu les 
certificats d'analyse signés par B______AG nécessaires avant tout envoi de 
marchandises, et d'autre part que les produits de la deuxième série d'essais ne 
pouvaient de toutes façons pas être expédiés, car ils présentaient tous des écarts 
avec les spécifications données, ainsi qu'avec la réglementation européenne, écarts 
dont elle a fourni la liste (AR1 : manganèse trop bas + particules noires; IT1 : 
cuivre trop haut, magnésium trop bas + présence de particules noires; S1 : lipides 
trop bas, protéines et cuivre trop hauts; AC1 : protéines trop basses, fer trop haut; 


- 11/38 - 
 
C/27257/2009 
N1 : magnésium et zinc trop bas, fer trop haut; S2 : sodium, magnésium, 
manganèse et zinc trop bas; IT2 : sodium, magnésium et phosphore trop bas). 
A______SAS a par conséquent indiqué être dans l'attente d'une offre pour vendre 
ces produits comme nourriture destinée aux animaux, avec les produits des 
premiers essais. 
B______AG s'est déclarée surprise par cette réaction. Elle avait en effet envoyé le 
rapport d'analyse avant d'emballer la marchandise et n'avait reçu aucune remarque 
en retour. Au demeurant et selon elle, ces résultats rentraient dans les limites 
légales et les produits avaient été officiellement libérés par son assurance qualité. 
S'agissant des particules noires, il était apparu qu'elles résultaient d'une réaction 
entre les minéraux, le problème ayant été résolu par un changement de recette. Il 
n'était dès lors pas nécessaire de vendre la marchandise comme nourriture pour 
animaux. 
A______SAS a répondu avoir demandé une nouvelle série d'analyses auprès d'un 
laboratoire externe concernant toutes les valeurs qui sortaient des limites de la 
réglementation européenne; elle prendrait les décisions nécessaires une fois les 
résultats connus. 
o. Une nouvelle réunion a eu lieu entre les parties le 29 juin 2007 à Paris. 
Il a été constaté que la capacité annuelle de production de B______AG était de 
1'000 tonnes par année, à tout le moins jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à 
laquelle devait être installée à _____ une nouvelle tour de séchage, d'une capacité 
de production supplémentaire de 23'000 tonnes. B______AG devait par ailleurs 
augmenter sa capacité de conditionnement pour la fin du mois de mai 2008, étant 
précisé que dans l'industrie, la vitesse moyenne de conditionnement en boîtes 
métalliques était de 60-80 boîtes/minute. 
En ce qui concerne la qualité des produits, il a été décidé que la marchandise ne 
pourrait être libérée sans qu'elle soit conforme au cahier des charges initialement 
signé. Si une déviation des spécifications se produisait, A______SAS en serait 
informée et une décision commune serait prise au cas par cas. En cas d'absence 
d'accord, le lot serait rejeté. 
Concrètement, il a été constaté que tous les produits présentaient au moins un pa-
ramètre non-conforme à la réglementation de l'Union européenne et que des 
points noirs étaient présents dans les laits AR1 et S1. Ils devaient par conséquent 
être écoulés comme nourriture pour animaux, avec les produits en vrac des pre-
miers essais. Par ailleurs, en raison de l'adoption de nouvelles directives euro-
péennes, A______SAS devrait envoyer de nouvelles recettes et mettre à jour le 
cahier des charges n° 2, l'objectif étant de produire ces nouvelles recettes à partir 
de novembre 2007. 


- 12/38 - 
 
C/27257/2009 
En ce qui concerne le coût de la première série d'essais, A______SAS s'est 
engagée à prendre en charge le coût des matières premières et la moitié des coûts 
de production - à l'exclusion des coûts de développement - soit 3'984,13 euros 
pour la facture du 1er mars 2007, 3'085,95 euros pour la facture du 14 avril 2007 et 
19'274,40 euros pour la facture du 27 juin 2007. 
Pour la seconde série d'essais, il a été convenu que les factures seraient prises en 
charge à raison de la moitié par chacune des parties, coûts de développement non 
compris; si A______SAS acceptait de conditionner des marchandises montrant 
des résultats d'analyses non-conformes, elle en assumerait les coûts. 
p. Une nouvelle série de tests a été planifiée pour le 13 juillet s'agissant du lait L1, 
le 17 août pour le lait AD, les 6-7 septembre à ______ et les 12-14 septembre à 
______ pour les autres, avec pour objectif d'atteindre les valeurs techniques spéci-
fiées et d'optimiser la structure de la poudre afin d'utiliser les capacités maximales 
de la ligne de production. 
Les délais de finalisation des produits commençaient en effet à inquiéter sérieuse-
ment A______SAS et l'empêchaient d'approvisionner ses marchés comme prévu. 
q. Les essais des 13 juillet et 17 août 2007 se sont révélés concluants et le res-
ponsable du développement industriel de A______SAS, J______, a confirmé qu'il 
était possible de produire le lait L1 sur le site de ______. 
Le 24 août 2007, B______AG a adressé à A______SAS un récapitulatif des 
actions exécutées et à entreprendre, dont il ressort notamment : 
- que l'essai de production L1 du 13 juillet avait été concluant et que 1'727 kg de 
lait en poudre attendaient d'être emballés; 
- que le premier essai AD du 8 juin n'avait pas été concluant, mais que celui du 
17 août l'avait été, de sorte qu'ils étaient dans l'attente des instructions de con-
ditionnement de A______SAS; 
- que B______AG devait encore envoyer à sa correspondante les détails afin 
d'éliminer correctement les produits conditionnés rejetés du second et du troi-
sième essai; 
- qu'elle avait besoin de connaître les recettes et les spécifications six à huit 
semaines avant la date des essais pour éviter les erreurs qui s'étaient produites 
lors des tests précédents; compte tenu de ses limites de capacité, les nouvelles 
recettes européennes lui étaient parvenues trop tard (i.e. le 16 août 2007; 
pces 32 et 34 déf.) pour réaliser les essais les 4 et 5 septembre, de sorte que 
leur date avait dû être reportée au 29 novembre; 


- 13/38 - 
 
C/27257/2009 
- que la mise en place de la nouvelle chaîne d'emballage, qui permettrait d'attein-
dre le rendement standard de 80-90 boîtes par minute, était toujours prévue 
pour le mois de mai 2008 et que du personnel serait engagé pour gérer le 
goulot d'étranglement à court terme. Par ailleurs, à fin 2008, la nouvelle tour de 
séchage devait quant à elle procurer entre 20 et 24'000 tonnes de capacité sup-
plémentaire; 
- que le montant de euros 26'344,48 convenu lors du rendez-vous du 29 juin 
n'avait toujours pas été payé; 
- que les parties devaient encore discuter de l'impact de la complexité de la gam-
me de produits en relation avec les nouvelles recettes UE et la taille des lots de 
conditionnement. 
Par courriel du 27 août 2007, A______SAS a toutefois informé B______AG de ce 
que ses propres analyses de l'essai L1 du 13 juillet 2007 montraient la présence 
d'une contamination aux entérobactéries E. Sakazakii, ce qui rendait impossible sa 
commercialisation comme lait infantile, la réglementation européenne prévoyant 
une tolérance zéro pour ce type de bactéries. 
Selon J______, cela démontrait que techniquement, il était possible de fabriquer 
le produit, mais qu'il y avait eu contamination humaine, de sorte qu'il convenait de 
refaire les essais en recommandant à chacun de respecter les normes d'hygiène. 
Les essais qui auraient dû être refaits début septembre n'ont finalement pas eu 
lieu. 
r. Après avoir analysé les nouvelles recettes adaptées aux normes UE et Codex 
que lui avait transmises A______SAS en août, B______AG avait noté que sa 
cocontractante avait fixé quelques valeurs limites plus "serrées" que celles 
contenues dans la directive européenne, susceptibles de poser problème lors de la 
production et que certains paramètres ne concordaient pas. 
A______SAS a alors indiqué, début octobre 2007, avoir reçu confirmation des 
autorités françaises qu'elle avait jusqu'au 1er janvier 2010 pour mettre en œuvre la 
directive UE 2006/141 et qu'elle avait donc décidé de reporter les changements à 
apporter aux recettes et de continuer avec les recettes actuelles jusqu'à nouvel 
ordre. 
s. A la fin du mois de septembre 2007, A______SAS a demandé à B______AG 
des indications précises quant à ses capacités de production, afin de pouvoir 
organiser ses programmes pour 2008 avec ses sous-traitants et avec ses marchés. 
B______AG a répondu à A______SAS les 27 et 29 septembre 2007 qu'il lui était 
très difficile de donner des chiffres, car sa ligne de conditionnement actuelle était 


- 14/38 - 
 
C/27257/2009 
entièrement occupée pour l'année 2008 et que même si elle envisageait 
d'augmenter cette capacité avec une nouvelle ligne de conditionnement ultrarapide 
et d'emballage à partir de juillet 2008, il était encore prématuré de spéculer sur la 
date d'installation exacte de cette ligne. Par ailleurs, elle rencontrait des difficultés 
avec la mise en place d'un quatrième horaire, de sorte qu'il n'était pas possible de 
tabler sur cette solution. Pour sa part, elle avait donc l'intention de continuer son 
partenariat avec A______SAS en se concentrant sur les articles qui pouvaient être 
rapidement mis en œuvre, qui avaient un impact limité sur ses goulets 
d'étranglement. Elle assurait A______SAS qu'elle la tiendrait informée des 
progrès d'extension de ses capacité et qu'elle était aussi impatiente qu'elle de 
commencer à planifier des quantités additionnelles. 
t. A la fin du mois d'octobre 2007, A______SAS a proposé à B______AG une 
réunion devant se tenir le 9 novembre afin de revoir la situation et les problèmes 
auxquels ils étaient confrontés et de tenter de trouver des solutions. F______ lui 
ayant indiqué que K______, chief executive officer du groupe D______, n'était 
pas disponible avant début janvier 2008, I______ lui a répondu que trop de temps 
avait déjà été perdu et qu'un report d'une réunion au mois de janvier n'était pas 
acceptable pour A______SAS. 
u. Par courrier de son avocat du 15 novembre 2007, A______SAS a mis 
B______AG en demeure de lui confirmer, dans un délai échéant le 21 novembre 
2007, qu'elle allait exécuter sans délai ni réserves ses obligations résultant du 
contrat de fabrication et de fourniture du 22 novembre 2006. 
B______AG a refusé de prendre position sur ce courrier, au motif qu'une réunion 
était prévue le 7 décembre 2007 à Genève avec A______SAS. 
v. Par courrier du 3 décembre 2007, B______AG a adressé à A______SAS un 
récapitulatif dont les termes sont en résumé les suivants : 
Elle avait signé le 22 novembre 2006 un accord pour fabriquer des recettes 
existantes pour des pays existants. Or, durant la phase de mise en œuvre, elle 
s'était rendu compte que toutes les recettes n'existaient pas et que certaines d'entre 
elles devaient être adaptées aux spécificités de son processus de production. Par 
ailleurs, les essais réalisés n'avaient pas été approuvés par A______SAS, car leur 
résultat n'était pas conforme au cahier des charges. Or, A______SAS avait 
maintenu des critères stricts, alors que pour B______AG, il était impossible de 
respecter ces exigences au vu de son degré de précision technique. 
Par ailleurs, le nouveau cahier des charges, conforme à la nouvelle réglementation 
européenne et au Codex posait, pour certains paramètres, des limites de tolérance 
si étroites qu'il était impossible pour B______AG de les respecter avec ses équi-
pements actuels. 


- 15/38 - 
 
C/27257/2009 
Elle a rappelé que ses collaborateurs avaient travaillé dur pour développer, adapter 
et reproduire les recettes de A______SAS, et que des frais de développement 
importants avaient été engagés, malheureusement sans succès. Le travail effectué 
ne justifiait dès lors pas le qualificatif d'incompétence utilisé à plusieurs reprises 
par A______SAS, étant précisé que la poursuite de la collaboration ne pouvait 
être envisagée que dans un climat de confiance. 
B______AG a par conséquent posé les conditions suivantes à la poursuite du par-
tenariat : 
- accord sur les spécifications conformes QA (limites et tolérance) et réalisables 
en tenant compte des installations de B______AG au 29 février 2008; 
- paiement de toutes les factures impayées avant le 14 décembre 2007 et paie-
ment rapide des futures factures, tout retard de paiement (plus de 40 jours) 
étant dorénavant considéré comme un motif valable de résiliation unilatérale du 
contrat, un taux d'intérêt de 6% étant au surplus appliqué dès le 14 décembre; 
- adaptation des prix de production dès le 1er janvier 2008, basée sur la com-
plexité croissante de la gamme proposée au cours des différents essais, si 
toujours valables après fixation des spécifications, à savoir pour le séchage (en 
supposant un rendement de 800-1'000 kg/heure) au lieu de euros 0,30/kg, euros 
0,40/kg et pour le conditionnement en boîtes, passage de euros 0,20 à euros 
0,30/kg; 
- coûts des essais devant être payés par A______SAS, même si cette dernière 
refusait les résultats; 
- assistance technique adéquate afin d'optimiser le rendement des tours de sé-
chage et de la ligne de conditionnement, comme convenu antérieurement et sur 
laquelle le partenariat stratégique des parties était fondé; 
- inclusion dans les résultats des essais non seulement de la faisabilité technique, 
mais aussi de la faisabilité économique: rendement séchage 800-1'200 kg de 
matière sèche/heure; vitesse de la ligne de conditionnement "> 20 
boîtes/minute" avec l'injection de gaz neutre; objectifs de pertes réalistes, à 
fixer après les essais; 
- communication correcte et adhésion aux protocoles d'affaires internationaux; 
- délais de livraison réalistes, initialement à trois mois; 
- annulation immédiate de la procédure de médiation. 
w. A______SAS a refusé d'entrer en matière sur ces exigences et la médiation 
commerciale qui s'est tenue à Genève le 28 janvier 2008 a échoué. 


- 16/38 - 
 
C/27257/2009 
B. 
a. Par acte déposé au greffe du Tribunal de première instance le 7 décembre 2009, 
A______SAS a assigné B______AG en paiement de 11'008'625 euros avec 
intérêts à 5% dès le 16 novembre 2007 et de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès 
le 1er janvier 2008, sous réserve d'amplification. 
Il ressort de la demande que le montant de 11'008'625 euros est réclamé au titre de 
gain manqué dû à l'inexécution par B______AG de ses obligations résultant du 
Manufacturing and Supply Agreement et que la somme de 1'000'000 fr. est 
demandée au titre de gain manqué subi par A______SAS du fait de l'exploitation 
indue de ses recettes de lait infantile par B______AG. 
Préalablement, A______SAS a conclu à ce qu'il soit ordonné à B______AG de 
produire l'ensemble des documents techniques et financiers, y compris les recettes 
et les résultats d'analyses de composition en laboratoires, liés à la fabrication et à 
la vente de ses laits infantiles spécialisés "L______", "M______" et "N______" et 
à ce qu'une expertise soit mise sur pied afin de déterminer si les recettes de 
fabrication des laits infantiles spécialisés "L______", "M______" et "N______" 
produits par B______AG avaient été développées de manière indépendante par 
celle-ci ou si elles étaient fondées partiellement sur le savoir-faire et les recettes 
transmises par A______SAS. 
A______SAS a fondé ses prétentions formulées en euros sur la responsabilité 
contractuelle de l'art. 97 CO. Elle estimait avoir subi un dommage du fait que le 
contrat du 22 novembre 2006 n'avait finalement pas abouti à une production 
commercialisable. Sur la base d'un rapport d'évaluation dressé par un expert-
comptable indépendant, elle chiffrait son gain manqué pour les dix ans de durée 
du contrat à 11'008'625 euros, correspondant au surcoût de production dû au fait 
que les prix des sous-traitants auxquels elle avait dû finalement s'adresser étaient 
supérieurs à ceux offerts par B______AG. Ses prétentions formulées en francs 
suisses étaient quant à elles fondées sur les articles 2 et 5 let. a de la Loi sur la 
concurrence déloyale (LCD). 
Elle avait fourni à B______AG la liste complète de ses fournisseurs et de leurs 
prix et lui avait prodigué de nombreux conseils sur les ingrédients à utiliser et sur 
les procédés de fabrication. Sur la base du savoir-faire acquis lors des essais de 
production de ses laits infantiles, B______AG avait créé, en 2008, sa propre 
gamme de laits spécialisés. 
b. B______AG s'est opposée à la demande et a réfuté les reproches émis à son 
encontre. 
Elle a fait valoir que le contrat comprenait deux étapes, précisément pour tenir 
compte de l'impossibilité pour les parties de déterminer à l'avance si un lait infan-
tile conforme aux attentes de A______SAS pourrait être fabriqué dans les usines 
de B______AG : la première comportait exclusivement la réalisation de tests sur 


- 17/38 - 
 
C/27257/2009 
la base des données transmises par A______SAS; la seconde ne devait débuter, 
selon le contrat et les usages en vigueur dans l'industrie, qu'après approbation des 
résultats des tests par les deux parties. Or, les spécifications fournies par 
A______SAS étaient particulièrement exigeantes, dans la mesure où une même 
poudre de lait devait être commercialisable sur plusieurs marchés différents et 
devait donc répondre à des exigences légales différentes, ce qui réduisait d'autant 
les marges de composition. Par ailleurs, certaines des matières premières reçues 
des fournisseurs sélectionnés par A______SAS s'étaient révélées non-conformes 
aux spécifications de A______SAS. S'agissant plus particulièrement de la 
présence d'E. Sakazakii, ce germe était très fréquent dans divers produits, même si 
tout était fait pour éviter sa présence; la directive européenne ne requérait son 
absence que pour les laits de premier âge, et non pour les laits de suite destinés 
aux bébés de plus de six mois. 
A______SAS n'avait jamais approuvé les résultats des tests transmis et ne lui en 
avait pas réglé le coût, compromettant de la sorte gravement leur exécution 
normale. Une équipe de quatorze personnes avait suivi le projet (achats, 
production, assurance de qualité, développement des produits, logistique, vente et 
direction) et seule une petite partie de son travail avait pu être facturée à 
A______SAS, soit environ 70'000 fr. sur un coût total de 200'000 fr. à 260'000 fr. 
B______AG a contesté le dommage allégué, plus particulièrement le calcul du 
gain manqué. Elle a fait valoir que l'on ne pouvait lui reprocher de n'avoir pas 
livré de marchandise conforme aux spécifications, alors que la première phase du 
contrat avait précisément pour but de déterminer la faisabilité du projet. 
A______SAS ne pouvait pas non plus invoquer un gain manqué, alors que la 
phase de commercialisation n'avait pas encore débuté. 
B______AG a par ailleurs formé une demande reconventionnelle en paiement de 
32'027 euros avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 2007 et de 6'477 euros plus 
intérêts à 5% dès le 12 décembre 2007, correspondant à des factures qu'elle avait 
adressées à A______SAS les 28 septembre et 12 décembre 2007. 
c. A______SAS a conclu au rejet de la demande reconventionnelle, relevant que 
ces factures n'étaient pas détaillées et n'avaient pas fait l'objet d'un budget 
préalablement approuvé. Elle a pour le surplus invoqué son droit à la 
compensation. 
d. Entendu en comparution personnelle, I______, directeur juridique de 
A______SAS, a indiqué qu'aucun des tests effectués n'avait donné des résultats 
conformes aux spécifications des produits annexées au contrat. Or, s'il pouvait 
arriver que quelques formules doivent être ajustées pendant la période des tests, il 
était tout à fait exceptionnel que sur les douze ou quatorze formules transmises à 
B______AG, aucune n'ait été satisfaisante, ce d'autant plus que ces formules 


- 18/38 - 
 
C/27257/2009 
avaient déjà été fabriquées par d'autres usines, sans que des problèmes similaires 
aient été rencontrés. 
Selon lui, pour que les tests soient concluants, il aurait fallu que B______AG fa-
brique environ trois à quatre tonnes de produit par formule, ce qui n'aurait pas 
requis plus d'une semaine si B______AG avait choisi d'y mettre la capacité 
nécessaire. Au cours de l'année 2007, A______SAS avait toutefois senti que 
B______AG n'avait pas cette volonté et elle n'avait plus payé les factures des tests 
postérieurement à septembre 2007, ne souhaitant pas faire des essais "pour la 
gloire", alors que B______AG reconnaissait elle-même qu'elle n'avait pas les ca-
pacités de production disponibles. 
e. Les éléments pertinents suivants résultent des enquêtes diligentées par le 
Tribunal. 
- 
F______, "managing director" de B______AG, a affirmé que l'échange 
d'informations entre les parties avait été réciproque, par exemple pour les 
prix pratiqués par les fournisseurs. A aucun moment, B______AG n'avait 
utilisé des informations confidentielles pour développer ses propres 
produits. B______AG n'avait jamais laissé tomber le projet la liant à 
A______SAS pour un autre; elle avait d'ailleurs tout intérêt à ce qu'il 
aboutisse, afin d'augmenter les économies d'échelle au sein de l'usine. Le 
prix contractuellement prévu avec A______SAS n'était pas suffisant si la 
production était limitée à dix boîtes par minutes, raison pour laquelle 
B______AG s'était attelée à augmenter la vitesse de la chaîne de mise en 
boîte. 
- 
G______, directeur technique de A______SAS, a indiqué que tous les 
produits faisant l'objet du contrat étaient des produits standards, qui étaient 
déjà à l'époque produits par d'autres fabricants, avec des spécifications 
similaires. Le fait de procéder à des tests avant de lancer la production 
faisait partie du processus usuel appliqué à tous les sous-traitants, et il n'était 
jamais arrivé qu'un sous-traitant ne soit pas en mesure de fabriquer un 
produit, même s'il pouvait arriver que dans un premier temps, un test 
échoue. Les tests n'auraient donc dû être que des formalités, de sorte qu'au 
départ, la tâche de l'équipe technique de A______SAS consistait 
uniquement à s'assurer que B______AG serait en mesure de livrer des 
produits conformes aux spécifications. Par la suite toutefois, cette équipe 
avait dû s'impliquer de plus en plus dans le projet, afin de tenter d'aider 
B______AG à résoudre les problèmes qu'elle rencontrait. Dans ce cadre, 
elle avait dû transmettre des informations sur de multiples sujets (par 
exemple sur les fournisseurs, les prix des matières premières, les coûts des 
analyses, les coûts de stockage, etc.) et il y avait eu un réel transfert de 
savoir-faire. 


- 19/38 - 
 
C/27257/2009 
A______SAS avait des commandes fermes pour certains marchés, qu'elle 
avait prévu de livrer avec des produits fabriqués par B______AG. Les 
problèmes rencontrés avec cette dernière avaient donc perturbé son mode de 
fonctionnement pendant toute l'année 2007, car elle avait dû rechercher, de 
manière précipitée et à des conditions tarifaires différentes de celles 
promises par B______AG, des capacités supplémentaires auprès d'autres 
sous-traitants afin de pouvoir approvisionner les marchés. 
Les capacités de production de B______AG pour les années 2007-2008 
étaient par ailleurs très inférieures à ce que A______SAS souhaitait et au fur 
et à mesure que le temps passait, il était devenu de plus en plus difficile 
d'obtenir un "créneau" pour la production ne serait-ce que de quelques 
tonnes de produit pour procéder à des essais, B______AG proposant à 
chaque fois des dates à plusieurs mois. 
- 
Selon J______, responsable du développement chez A______SAS, 
B______AG avait tout ce qu'il fallait comme matériel pour produire les laits 
en poudre selon les spécifications fournies; il manquait peut-être certaines 
compétences, sans que cela soit rédhibitoire, puisque les techniciens de 
A______SAS étaient précisément là pour l'assister de leurs conseils. A son 
avis, il avait donc seulement manqué à B______AG la volonté d'aller plus 
loin afin que les produits puissent correspondre pleinement aux spécifica-
tions que A______SAS avait données. Du savoir-faire confidentiel avait été 
transmis à B______AG. 
- 
Le directeur de B______AG, O______, a affirmé que B______AG avait la 
capacité de produire les 3'600 tonnes prévues par le contrat, mais qu'elle 
travaillait avec des "plages délimitées", certaines périodes étant consacrées à 
certains produits, les capacités des sites de production se remplissant par 
ailleurs au fur et à mesure que les commandes arrivaient. 
La capacité totale de séchage de B______AG à l'époque était de 
40'000 tonnes pour chacun de ses deux sites, avec un potentiel d'augmen-
tation de 30%; elle n'avait réservé à A______SAS qu'une capacité de 
séchage totale de 1'000 tonnes car c'était la seule qui était disponible et 
qu'elle correspondait aux prévisions faites par les parties pour les trois 
premières années (600 tonnes la première année, 900 tonnes la seconde et 
1'200 tonnes la troisième), la quantité de 3'600 tonnes ne devant être atteinte 
que vers la quatrième année. L'engagement de personnel supplémentaire 
pour constituer une quatrième équipe de production n'avait pas été 
concrétisé, dans la mesure où A______SAS n'avait jamais passé de 
commandes. Toutefois, si une commande avait été passée, elle aurait pu être 
honorée, pour autant que les conditions prévues aux articles 4.2 et 4.3.3 du 
contrat aient été au préalable remplies. 


- 20/38 - 
 
C/27257/2009 
 
Pour une gamme de produits telle que celle voulue par A______SAS, il 
aurait de toute façon fallu compter une ou deux années pour la phase de 
développement et d'essais de production, avant de passer à la phase de fabri-
cation. 
 
A______SAS n'avait jamais validé les essais avant commercialisation, car il 
y avait toujours eu des points de divergence entre les spécifications et les 
résultats des tests. Dans certains cas, ces divergences étaient mineures, de 
sorte qu'aux yeux de B______AG, le produit était acceptable. Dans d'autres 
cas, les résultats des tests étaient insatisfaisants pour les deux parties. La 
présence d'E. Sakazakii n'avait pas été détectée par ses propres tests et si elle 
avait été mise en évidence par un laboratoire d'analyse, il s'agissait d'une 
question technique devant être discutée avec des spécialistes. 
O______ a imputé les difficultés rencontrées au fait que la directive 
européenne avait changé, mais que les délais transitoires étaient différents 
en France et en Suisse, de sorte que A______SAS voulait profiter de ce 
délai jusqu'à fin 2010, alors qu'en Suisse, le délai arrivait à échéance à fin 
2007. 
L'augmentation du prix sollicitée était due au fait qu'une année avait passé 
depuis le début du projet et que B______AG savait qu'elle allait devoir 
fournir des efforts supplémentaires par rapport à ce qui était envisagé au dé-
part, ce qui augmentait ses coûts de production. Il n'était pas crédible que 
A______SAS ait acheté des produits de remplacement auprès d'autres 
fabricants à des prix 30, 40 voire 50% supérieurs à ceux de B______AG, les 
fabricants suisses pratiquant déjà des prix élevés. 
Toutes les spécifications fournies par ses clients étaient confidentielles et 
B______AG n'avait par conséquent utilisé aucun savoir-faire provenant de 
A______SAS pour développer ses propres produits. 
- 
P______, directeur au sein de B______AG en charge des gros clients du 1er 
mai 2005 au 7 mai 2007, date pour laquelle il avait été licencié, a indiqué 
qu'au début de l'année 2007 la société n'avait pas la capacité de mettre en 
boîte 3'600 tonnes de lait infantile par année, mais uniquement une capacité 
de 1'700 tonnes par tournus de 8 heures, et qu'il ignorait comment son 
employeur comptait combler la différence. Cela constituait un sujet de 
discussion chez B______AG. Le témoin a ajouté qu'il lui semblait, sans 
qu'il puisse en être sûr, que la capacité de mise en boîte au début 2007 était 
de vingt boîtes par minutes. 
Selon lui, le coût de séchage fixé à euros 0,30/kg avait été réduit, afin 
d'attirer A______SAS et B______AG savait que la production allait se faire 
à perte. 


- 21/38 - 
 
C/27257/2009 
Les ingénieurs de A______SAS avaient "coaché" ceux de B______AG et 
ils leur avaient fait des recommandations en vue de leur amélioration. Selon 
lui, F______ avait dit que I______ était un escroc et qu'il fallait récupérer le 
savoir-faire de A______SAS. Ce savoir-faire avait été utilisé par 
B______AG pour fabriquer ses propres produits, sans toutefois que le 
témoin puisse aller jusqu'à affirmer que les formules de A______SAS 
avaient été utilisées. 
- 
H______, ingénieur chez B______AG, a indiqué qu'il était usuel, lorsque 
des tests étaient pratiqués, de ne pas avoir des résultats totalement 
conformes à ce qui était souhaité sur tous les points. Il convenait dans ces 
cas de faire des adaptations et de procéder à un deuxième essai, toujours sur 
de petites quantités. Dans le cas présent, elle n'avait jamais approuvé les 
spécifications d'un produit, car elle ne le faisait qu'après la réussite des tests 
préalables et leurs adaptations éventuelles, le processus étant en l'occurrence 
demeuré inachevé. 
Chez B______AG, les tests étaient planifiés dans des fenêtres de temps 
précises, de sorte que lorsque le temps était trop court, il fallait attendre 
plusieurs mois pour qu'une nouvelle fenêtre permettant d'effectuer les tests 
s'ouvre à nouveau. La recette d'un produit avait une influence sur le nombre 
de boîtes qui pouvaient être produites chaque heure. La tour de séchage sup-
plémentaire avait été faite en 2009. 
B______AG n'avait jamais fait usage des spécifications et des recettes 
reçues de A______SAS en dehors du projet lui-même. 
f. A l'issue de l'audience d'enquêtes du 19 juin 2012, l'avocat de B______AG a 
sollicité la prorogation des enquêtes et le dépôt d'écritures sur faits nouveaux, afin 
de démontrer que les produits vendus par A______SAS (achats de couverture) 
n'étaient pas les mêmes que ceux qu'elle avait demandé à B______AG de pro-
duire. L'avocat de A______SAS a pour sa part conclu à ce qu'une expertise soit 
ordonnée, afin de déterminer le dommage subi par sa cliente. 
Par ordonnance du 3 décembre 2012, le Tribunal a rejeté la demande d'expertise, 
ne la jugeant pas nécessaire; l'ouverture d'une instruction sur faits nouveaux et 
l'audition de témoins supplémentaires ont également été refusées, au motif qu'elles 
n'étaient pas pertinentes pour la solution du litige. 
En revanche, le Tribunal a imparti à A______SAS un délai pour produire tous 
documents propres à établir le dommage allégué, au besoin caviardés dans la 
mesure utile à la défense de ses intérêts, ce qu'elle a fait. 
g. Dans ses dernières écritures, A______SAS, a confirmé ses prétentions, y 
compris ses conclusions préalables visant à ce que B______AG produise les 


- 22/38 - 
 
C/27257/2009 
documents relatifs aux laits infantiles qu'elle fabriquait et à la mise sur pied d'une 
expertise. 
Selon elle, les parties avaient été liées non pas par un contrat de livraison d'ou-
vrage, mais par un contrat sui generis, la question demeurant par ailleurs théori-
que puisqu'elle se fondait sur l'art. 97 CO. L'entrepreneur ne devait pas accepter 
de travaux que lui-même ou ses auxiliaires n'étaient pas à même d'exécuter ni uti-
liser les secrets de fabrication ou d'affaires que le maître lui avait confiés. Or, 
B______AG avait violé son engagement de fabriquer les produits énumérés par le 
contrat, selon les spécifications contenues à l'annexe B de celui-ci, en fonction des 
prévisions et des commandes de A______SAS, puisqu'elle n'avait rien produit. 
Elle avait par ailleurs violé son obligation de fidélité en signant le contrat, alors 
qu'elle savait ne pas disposer des capacités de production nécessaires. Elle avait 
également violé l'art. 8.1 du contrat en garantissant avoir les équipements et les 
capacités nécessaires, ce qui n'était pas le cas, et en n'allouant pas à A______SAS 
les capacités suffisantes, ce qui s'expliquait par le fait que le contrat n'était pas 
rentable pour elle, les prix convenus étant inférieurs aux coûts effectifs. 
A______SAS a contesté l'argument selon lequel le contrat aurait comporté deux 
phases. Selon elle, la phase de développement à laquelle se référait B______AG 
était la période pendant laquelle les parties devaient procéder à un échange de 
savoir-faire selon les articles 3.1.2 et 3.1.3, lequel avait bel et bien eu lieu. Elle 
s'est par ailleurs prévalue du fait qu'en juillet 2007 le résultat des tests avait été 
jugé positif par B______AG, pour considérer que c'était uniquement parce que 
cette dernière ne voulait pas lui allouer de la capacité sur ses lignes de production 
que le lait commandé n'avait pas été fabriqué. 
Sur la question de l'absence de mise en demeure préalable, A______SAS a 
soutenu que l'art. 366 al. 2 CO ne s'appliquait pas, en l'absence de contrat 
d'entreprise, et qu'en toute hypothèse son courrier du 15 novembre 2007 devait 
être compris comme une mise en demeure. Ces éléments étaient toutefois sans 
pertinence, puisque selon elle c'était B______AG qui avait mis un terme au 
contrat - ce qu'elle-même avait accepté - en indiquant que ses lignes de production 
étaient complètes pour l'année 2008 et en refusant de ce fait de les mettre à 
disposition de A______SAS. Cette résiliation du contrat d'un commun accord lui 
permettait de réclamer le paiement de dommages-intérêts positifs sur la base de 
l'art. 97 CO, de sorte qu'aucun avis préalable n'était nécessaire. 
Quant à la demande reconventionnelle, elle était infondée, B______AG ne lui 
ayant jamais soumis de budget pour approbation, préalablement aux tests effec-
tués. 
B______AG a pour sa part conclu principalement au déboutement de 
A______SAS et subsidiairement à ce qu'il soit constaté que le contrat du 22 


- 23/38 - 
 
C/27257/2009 
novembre 2006 avait été valablement invalidé pour dol et à ce que l'instruction 
soit réouverte sur la question du dommage causé à B______AG par la conclusion 
du contrat invalidé. En ce qui concerne cette dernière conclusion, B______AG 
s'est prévalue du fait que A______SAS avait faussement affirmé, lors de la 
négociation du contrat, que les prix de ses sous-traitants étaient équivalents à ceux 
qu'elle exigeait de B______AG, ce dont elle-même n'avait eu connaissance qu'en 
mars 2013, avec la production par la défenderesse des contrats conclus avec les 
tiers. 
Sur demande principale, B______AG a maintenu que le contrat comportait deux 
phases, l'une de développement et l'autre de production. Les prévisions que lui 
avait communiquées A______SAS le 23 avril 2007 ne pouvaient correspondre à 
une véritable intention de commande, alors même que sa cocontractante n'avait 
validé aucun des tests effectués. Dans cette mesure, la question de sa capacité de 
production demeurait théorique, puisqu'elle ne pouvait mettre à l'arrêt ses usines 
en attendant l'approbation de A______SAS et devait donc utiliser sa capacité 
disponible pour d'autres clients. C'était d'ailleurs A______SAS qui, en refusant de 
payer les frais des derniers tests en violation de ses obligations contractuelles, 
avait unilatéralement interrompu l'exécution du contrat, ce alors même que les 
derniers tests s'étaient déroulés avec succès. 
B______AG a contesté le dommage allégué par A______SAS. 
Dans tous les cas, la résiliation du contrat par A______SAS n'avait pas été 
précédée d'une mise en demeure conforme à l'art. 107 CO, le courrier du 15 
novembre 2007 étant à cet égard vague et ne permettant pas de savoir quelle 
obligation B______AG n'aurait pas exécutée. Le courrier de B______AG du 3 
décembre 2007 ne pouvait pas non plus être interprété comme un refus de sa part 
de répondre aux demandes de sa cocontractante. Au surplus, A______SAS avait 
attendu plus de deux ans avant de choisir l'option qui lui était la plus favorable et 
de lui faire part de ses prétentions, ce qui n'était pas admissible. 
Les accusations de A______SAS selon lesquelles elle aurait recherché une 
collaboration avec celle-ci dans le seul but de piller son savoir-faire et d'accroître 
sa compétitivité n'étaient pas établies. 
La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries du 10 septembre 
2013. 
C. 
a. Par jugement du 14 février 2014, reçu par les parties le 18 février 2014, le 
Tribunal, statuant sur demandes principale et reconventionnelle, a débouté les par-
ties de toutes leurs conclusions et compensé les dépens. 
Il a retenu que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise. La question de 
savoir si un retard d'exécution pouvait être reproché à B______AG pouvait être 


- 24/38 - 
 
C/27257/2009 
laissée ouverte. En effet, A______SAS n'avait pas adressé à B______AG 
l'interpellation prévue par la loi pour la mettre en demeure de sorte que les droits 
découlant de la demeure du débiteur n'étaient pas ouverts à A______SAS. Par 
lettre du 15 novembre 2007, A______SAS s'était limitée à impartir à B______AG 
un délai d'une semaine pour lui confirmer qu'elle entendait exécuter le contrat, 
sans mentionner les points précis sur lesquels elle estimait que le contrat 
demeurait inexécuté, ce qui ne répondait pas aux exigences légales. Le délai de 
nonante jours prévu contractuellement n'avait en outre pas été respecté. 
A______SAS devait par conséquent être déboutée des fins de sa demande dans la 
mesure où celle-ci visait à la réparation du gain manqué résultant de l'inexécution 
du contrat par B______AG. 
Les conclusions en indemnisation pour le gain manqué suite à l'exploitation indue 
par B______AG du savoir-faire de A______SAS devaient quant à elles être 
rejetées au motif qu'elles étaient libellées en francs suisses. En effet, 
A______SAS, dont le siège se trouvait en France et qui ne livrait pas de produits 
sur le marché suisse, n'avait pas pu subir un dommage en francs suisses. La 
monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte illicite 
étant celle du lieu où le dommage est effectivement survenu, A______SAS devait 
être déboutée de ses conclusions formulées en francs suisses. En tout état de 
cause, au vu de la clause pénale prévue contractuellement pour le cas d'une 
violation de l'interdiction faite à B______AG d'utiliser les informations 
confidentielles reçues de A______SAS, seule une somme de 100'000 euros aurait 
être allouée à cette dernière. 
Enfin, B______AG devait être déboutée des fins de sa demande reconventionnelle 
car d'une part A______SAS n'avait pas approuvé préalablement le budget relatif à 
ses factures et, d'autre part, celles-ci n'étaient pas suffisamment détaillées pour 
permettre de comprendre précisément les coûts qu'elles recouvraient. 
La compensation des dépens se justifiait, en dépit du fait que la valeur litigieuse 
de la demande principale était beaucoup plus élevée que celle de la demande 
reconventionnelle et de ce que la réponse à la demande avait requis un travail im-
portant de la part de l'avocat de B______AG. En effet, en reportant à plusieurs 
reprises les dates prévues pour des tests ou des réunions et en indiquant à 
A______SAS que ses chaînes de productions étaient complètes pour 2008 vu 
l'absence de commandes de sa part, B______AG avait contribué à la perte de 
confiance de A______SAS et à l'introduction de la procédure. 
b. Par acte déposé à la Cour de justice le 20 mars 2014, A______SAS a formé 
appel de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. A titre préalable, elle conclut 
à ce que la Cour, statuant à nouveau, ordonne à B______AG de produire tous les 
documents liés à la fabrication et la vente de ses laits infantiles spécialisés et 


- 25/38 - 
 
C/27257/2009 
ordonne une expertise visant à déterminer si les recettes de ces laits sont fondées 
sur le savoir-faire et les recettes transmises par A______SAS. 
Sur le fond, elle conclut à titre principal à ce que la Cour condamne B______AG 
à lui payer 11'008'625 euros avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 2007 et 
1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2008, sous réserve d'amplifi-
cation. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal, le tout 
avec suite de frais et dépens. 
c. Le 30 mai 2014, soit dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par la Cour, 
B______AG a déposé une écriture en réponse, concluant au déboutement de 
A______SAS de toutes ses conclusions avec suite de frais et dépens. Elle a 
également formé un appel joint concluant à ce que la Cour condamne 
A______SAS à lui payer 32'027 euros avec intérêts à 5% dès le 28 septembre 
2007 et 6'477 euros avec intérêts à 5% dès le 12 décembre 2007, avec suite de 
frais et dépens. 
d. Le 22 août 2014, A______SAS a conclu au déboutement de B______AG des 
fins de son appel joint. 
e. Les parties ont encore déposé une réplique le 12 septembre et une duplique le 
3 octobre 2014. 
Elles ont été informées par avis du 6 octobre 2014 de ce que la cause était gardée 
à juger. 
L'argumentation des parties devant la Cour sera reprise ci-après en tant que de 
besoin. 
EN DROIT 
1. 
1.1 En application de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vi-
gueur du CPC le 1er janvier 2011 sont régies par l'ancien droit de procédure 
jusqu'à la clôture de l'instance. Les recours sont par contre régis par le droit en vi-
gueur au moment de la communication de la décision entreprise (art. 405 
al. 1 CPC). 
En l'espèce, la procédure était en cours le 1er janvier 2011 de sorte que le droit de 
procédure applicable en première instance est l'ancienne Loi de procédure civile 
genevoise (aLPC), laquelle régit la décision matérielle sur le recours (arrêt du 
Tribunal fédéral 5A_754/2011 du 2 juillet 2012 consid. 2 n.p. in ATF 138 III 520; 
ATF 138 I 1 c. 2.1). La voie de droit est quant à elle régie par le nouveau droit de 
procédure. 


- 26/38 - 
 
C/27257/2009 
1.2 Selon l'art. 308 al. 1 let. a CPC, l'appel est recevable contre les décisions 
finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimo-
niales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions 
est de 10'000 fr. au moins (al. 2). 
Tel est le cas en l'espèce. 
L'appel et l'appel joint ont été formés dans le délai et selon la forme prescrits par 
la loi (art. 130, 131, 142, 145, 308 al. 1 let. a, 311 al. 1, 313 al. 1 CPC). Ils sont 
ainsi recevables. 
Par souci de simplification, A______SAS sera désignée ci-après comme 
"l'appelante" et B______AG comme "l'intimée". 
La Cour revoit la cause avec un pouvoir de cognition complet (art. 55 al. 1, 58 
al. 1 et 310 CPC). 
2. 
Selon l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer des preuves. 
L'appelante conclut à ce que la Cour requière de l'intimée la production de pièces 
et ordonne une expertise judiciaire visant à établir que l'intimée a copié et exploité 
pour son compte ses recettes de lait infantile. Compte tenu des développements 
figurant sous ch. 5 ci-après, il n'y pas lieu de faire droit à cette requête. 
3. 
L'appelante fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, les dis-
positions sur le contrat d'entreprise ne s'appliquent pas en l'espèce dès lors que les 
obligations contractuelles de B______AG ne se limitaient pas à la livraison d'une 
seule commande, mais étaient au contraire définies pour une durée de 10 ans. 
3.1 Conformément à l'art. 116 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit choisi par 
les parties, soit en l'occurrence le droit suisse, à l'exclusion de la Convention de 
Vienne sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 avril 1980 
RS 0.221.211.1), dont les parties ont expressément exclu l'application (art. 15.1 du 
Manufacturing and Supply Agreement). 
Le contrat par lequel une des parties s'oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un 
prix que l'autre partie s'engage à lui payer, est en principe un contrat d'entreprise 
(art. 363 CO). 
La distinction entre le contrat d'entreprise et d'autres contrats, tels notamment la 
vente (art. 184 ss CO), est cependant parfois ténue. De manière générale, l'on 
admet que l'on est en présence d'un contrat d'entreprise lorsque la chose à produire 
a un caractère personnel marqué et qu'elle est spécialement créée pour les besoins 
de celui qui la commande, lequel peut, par ses instructions, en définir le caractère 
et les spécificités (TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, n° 4243). 


- 27/38 - 
 
C/27257/2009 
Du point de vue de l'entrepreneur, l'élément déterminant du contrat est l'exécution, 
respectivement la livraison de l'ouvrage. L'entrepreneur est redevable d'une pres-
tation de travail qui doit produire un certain résultat, qu'il doit livrer au maître en 
exécution du contrat. Le contrat d'entreprise n'est ainsi pas un contrat de durée. 
Des contrats d'entreprise peuvent cependant se succéder sur une période de 
plusieurs années entre les mêmes parties sous la forme d'une série de contrats de 
livraisons d'ouvrages, par livraisons successives. Si cette circonstance est de na-
ture à créer des rapports privilégiés entre les parties, elle n'a pas d'effet sur la qua-
lification du contrat, à moins que l'intention de réaliser un but commun sous la 
forme par exemple d'une société simple ne soit établie (arrêt du Tribunal fédéral 
4C.387/2001 du 10 septembre 2002 consid. 3.1). 
3.2 En l'espèce, les parties sont entrées en relation parce que A______SAS avait 
en vue de faire fabriquer par l'intimée du lait en poudre, selon les spécifications 
qu'elle devait lui fournir. Si ces relations contractuelles devaient s'inscrire dans la 
durée, la livraison de produits par B______AG devait néanmoins faire chaque fois 
l'objet d'une commande, sa prestation s'épuisant dans l'exécution de cette 
commande. 
Ces caractéristiques sont bien celles du contrat d'entreprise. Contrairement à ce 
que soutient l'appelante, le fait que les devoirs de l'intimée soient définis pour une 
durée de 10 ans, n'exclut pas en soi, conformément à la jurisprudence précitée, la 
qualification de contrat d'entreprise. 
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a considéré que les dispositions 
sur le contrat d'entreprise étaient applicables au contrat litigieux. 
4. 
L'appelante fait valoir que l'intimée a violé ses obligations contractuelles en 
n'allouant pas sa capacité de production aux produits "C______" en 2008 et en ne 
fabriquant pas les produits convenus (appel, p. 27 et 28). Elle reproche au 
Tribunal d'avoir considéré qu'elle n'avait pas valablement interpellé l'intimée pour 
lui impartir un délai afin d'exécuter ses obligations; selon elle, une telle interpella-
tion n'était pas nécessaire car il ressortait de l'attitude de l'intimée que cette me-
sure serait sans effet. En tout état de cause, son courrier du 15 novembre 2007 va-
lait mise en demeure. 
4.1 Lorsque le débiteur est en retard dans l'exécution, que ce soit volontairement 
ou involontairement, et que la prestation peut encore être effectuée, le créancier 
peut actionner le débiteur en exécution ou demander contre lui l'application de la 
contrainte ou de l'exécution forcée; il n'y a alors pas extinction automatique de 
l'obligation en souffrance, mais le créancier peut, pour des raisons pratiques, 
renoncer à l'exécution et réclamer des dommages-intérêts compensatoires aux 
conditions fixées par la loi (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 1997, 


- 28/38 - 
 
C/27257/2009 
p. 682; THEVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2012, n° 5 ad 
art. 97 et n° 1 ad art. 102). 
Ainsi, l'art. 366 al. 1 CO autorise le maître à se départir du contrat sans attendre le 
terme prévu pour la livraison lorsque l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à 
temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses de la convention, ou si, 
sans faute du maître, le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne 
pourra plus l'achever pour l'époque fixée. 
Il en va de même si l'entrepreneur se refuse absolument à fournir les moyens 
d'exécution de son obligation (CHAIX, Commentaire romand, n° 33 ad art. 364; 
CORBOZ, La responsabilité de l'entrepreneur, in FJS 459, n° 1c). 
4.2 La demeure de l'entrepreneur dans la livraison de l'ouvrage et ses consé-
quences sont réglées par les dispositions générales des articles 102 à 109 CO 
(CHAIX, op. cit., n° 3 ad art. 366; CORBOZ, op.cit., n° 1a; GAUCH, Der 
Werkvertrag, 2011, n° 675 et 867; ATF 115 II 50). 
Elle dépend de la réalisation de trois conditions: l'obligation doit être exigible, elle 
doit ne pas avoir été exécutée et son exécution doit encore être possible, et, sauf 
cas spéciaux, le débiteur doit avoir été interpellé par le créancier (ENGEL, op. cit., 
p. 684). 
Le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du 
créancier (art. 102 al.1 CO). Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un 
commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et 
au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule 
expiration de ce jour (art. 102 al. 2 CO). 
La seule exigibilité de la créance ne suffit pas. La demeure suppose l'interpellation 
du débiteur par le créancier (art. 102 al. 1 CO) ou un fait équivalent (art. 102 
al. 2 CO). La loi entend ainsi épargner au débiteur un traitement trop rigoureux, 
lorsqu'il ignore l'époque de l'exécution ou que cette époque est indéterminée. L'in-
terpellation est la déclaration expresse ou par acte concluant, adressée par le 
créancier au débiteur pour lui faire comprendre qu'il réclame l'exécution de la 
prestation due. Le débiteur doit pouvoir comprendre que le retard sera désormais 
considéré comme une violation de son obligation. L'interpellation doit être claire 
et univoque. Le créancier doit en principe désigner l'obligation dont il réclame 
l'exécution; le débiteur tenu de plusieurs prestations doit pouvoir clairement com-
prendre laquelle (ou lesquelles) est exigée de lui (THEVENOZ, op. cit., nos 16 et 17 
ad art. 102 CO). 
Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui 
fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour 
s'exécuter (art. 107 al. 1 CO). Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de 


- 29/38 - 
 
C/27257/2009 
ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause 
de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la décla-
ration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommage-intérêts pour 
cause d'inexécution ou se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). 
Ce délai peut intervenir en même temps que l'interpellation (THEVENOZ, op. cit., 
nos 11 et 19 ad art. 107 CO; ATF 103 II 102). La fixation d'un délai n'est pas né-
cessaire notamment lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure 
serait sans effet (art. 108 ch. 1 CO). 
4.3 Selon l'art. 8 CC chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver 
les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 
4.4 En l'espèce, l'appelante a choisi de ne pas se départir du contrat au sens de 
l'art. 366 al. 1 CO ou conformément à l'art. 12.2 du contrat, puisqu'elle a réclamé 
des dommage-intérêts positifs pour cause d'inexécution, en application de 
l'art. 107 al. 2 CO. 
La demeure au sens de cette dernière disposition implique, comme cela ressort des 
principes susmentionnés, l'existence d'une obligation exigible, une interpellation, 
et la fixation d'un délai convenable, délai auquel il peut être renoncé aux condi-
tions prévues par l'art. 108 CO. 
Il convient par conséquent d'examiner en premier lieu la question de savoir si l'in-
timée était débitrice d'une obligation exigible le 15 novembre 2007, date à 
laquelle l'appelante lui a envoyé le courrier la mettant en demeure de lui confirmer 
qu'elle allait exécuter ses obligations. 
L'appelante fait tout d'abord grief à l'intimée d'avoir violé son obligation de fabri-
quer et livrer les produits prévus par le Manufacturing and Supply Agreement. 
A cet égard, le Tribunal a retenu qu'aucune date n'avait été fixée par les parties 
pour le début de la production du lait infantile; le seul délai contractuel prévu, de 
60 jours dès la commande, était en effet inapplicable à défaut de commande con-
crète de la part de l'appelante. 
L'appelante, tenue à une obligation de motiver son appel, n'explique pas en quoi 
ce raisonnement serait erroné et ne démontre pas à quelle date l'obligation de l'in-
timée de fabriquer et de livrer du lait infantile est devenue exigible, alors que cette 
preuve lui incombait en application de l'art. 8 CC. A cet égard, la Cour constate, à 
l'instar du Tribunal, qu'aucune date fixe pour le début de la production des pro-
duits ne ressort du dossier, la phase de développement n'ayant pas été achevée 
avec succès. 


- 30/38 - 
 
C/27257/2009 
L'appelante relève en outre - de manière quelque peu contradictoire - que "l'obli-
gation principale du Manufacturing and Supply Agreement n'était pas la livraison 
d'un ouvrage, mais la mise à disposition d'un outil de production avec une capa-
cité de production minimale garantie" (appel p. 26). 
Cette interprétation ne ressort nullement du texte du contrat qui prévoit qu'il a 
pour objet de régir "la fabrication et la fourniture des produits par B______AG à 
A______SAS", conformément au cahier des charges (art. 2.1 du contrat). 
Par conséquent, dans la mesure où l'appelante n'a pas démontré que l'intimée était 
débitrice d'une obligation exigible en novembre 2007, la première condition de la 
demeure de B______AG n'est pas réalisée. 
A cela s'ajoute que le courrier de l'appelante du 15 novembre 2007 ne satisfait pas 
aux exigences légales relatives à l'interpellation. En effet, sa formulation n'est pas 
claire puisque l'appelante ne précise pas la prestation exacte dont elle réclame 
l'exécution. Ce courrier ne saurait dès lors valoir interpellation valable au sens de 
l'art. 102 al. 1 CO. 
Tel n'est pas le cas non plus de la mise en œuvre par l'appelante, le 26 novembre 
2007, de la procédure de médiation prévue par le contrat, ce d'autant plus que l'on 
ignore tout des discussions qui ont eu lieu entre les parties dans ce cadre. 
Par ailleurs, l'appelante n'allègue pas qu'une interpellation était inutile au motif 
que le jour de l'exécution avait été déterminé d'un commun accord, ou fixé par 
l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement 
régulier au sens de l'art. 102 al. 2 CO. 
Dans ces conditions, l'art. 108 ch. 1 CO, dont se prévaut l'appelante, ne trouve pas 
application en l'espèce puisque cette disposition suppose que le débiteur soit en 
demeure. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'examiner si ses conditions 
d'application sont réalisées. 
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que 
l'appelante ne pouvait se prévaloir des possibilités offertes par l'art. 107 al. 2 CO. 
Elle n'a dès lors pas droit aux dommages-intérêts positifs qu'elle réclame. 
5. 
L'appelante reproche en outre au Tribunal d'avoir rejeté ses prétentions fondées 
sur la LCD au motif qu'elles étaient libellées en francs suisses. Elle fait valoir, 
que, dans la mesure où elle a également pris des conclusions en euros, le Tribunal 
aurait dû "répartir différemment les divers postes du dommage". Elle ajoute que 
l'art. 84 CO n'est pas applicable à une prétention fondée sur la LCD et précise, 
pour la première fois en appel, que ses prétentions portent sur la remise du gain 
réalisé par B______AG. 


- 31/38 - 
 
C/27257/2009 
5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont 
pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard 
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première ins-
tance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise 
(let. b). Les deux conditions sont cumulatives (JEANDIN, in Code de procédure 
civile commenté, 2011, n. 6 ad art. 317). 
5.2 L'art. 84 al. 1 CO prévoit que le paiement d'une dette qui a pour objet une 
somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie 
due. 
La monnaie de paiement pour la réparation d'un dommage consécutif à un acte il-
licite est celle du lieu où le dommage est effectivement survenu (SCHRANER, 
Zürcher Kommentar, 2000, n° 182 ad art. 84 CO). 
Seul le débiteur bénéficie de la faculté alternative consistant à acquitter une dette 
exprimée en monnaie étrangère en monnaie du lieu du paiement (art. 84 al. 2 CO; 
arrêt du Tribunal fédéral 4C.399/1996 consid. 9 a du 17 juillet 1997, in SJ 1998, 
p. 205; 4C.191/2004 du 7 septembre 2004, consid. 6). Titulaire d'une créance due 
en monnaie étrangère, le créancier doit donc demander que le débiteur soit con-
damné à lui payer la somme en monnaie étrangère (ATF 134 III 151 consid. 2.4; 
LEU, Basler Kommentar, 2007, n° 10 ad art. 84). Le juge n'est quant à lui pas 
habilité à condamner le débiteur à payer un montant en francs suisses alors que la 
dette est due en monnaie étrangère, la demande devant être rejetée (arrêt du 
Tribunal fédéral 4A_206/2010 du 15 décembre 2010, consid. 4.2, SJ 2011 p. 155; 
PICHONNAZ, Le point sur la partie générale du droit des obligations, in 
RSJ 105/2009 187; LOERTSCHER, Commentaire romand, 2012, n° 17 ad art. 84 
CO). 
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a encore rappelé que, selon la juris-
prudence relative à l'art. 84 CO, le dispositif d'une décision par laquelle le juge 
reconnaît une prétention en argent ne peut être libellé que dans la monnaie effecti-
vement due au créancier (ATF 134 III 151 consid. 2.4 précité). Il a souligné qu'il 
était indiscutable que la monnaie effectivement due, à supposer que la prétention 
soit établie, était un élément de première importance dans les contestations portant 
sur des sommes d'argent, et qu'un changement de monnaie, dans le libellé des con-
clusions, était donc une modification de l'objet de l'action. Des conclusions arti-
culées en francs suisses pour la première fois devant le Tribunal fédéral étaient 
ainsi nouvelles au regard de l'art. 99 al. 2 LTF et partant irrecevables (arrêt 
4A_514/2013 du 25 avril 2014 consid. 4). 
L'article 84 CO s'applique à toutes les dettes d'argent, que le fondement de la dette 
soit contractuel ou extracontractuel (ATF 137 II 158 consid. 3.1). 


- 32/38 - 
 
C/27257/2009 
5.3 L'art. 154 aLPC concrétise l'interdiction pour le juge de statuer "ultra petita". 
Selon les articles 7 et 132 aLPC les conclusions prises par les parties délimitent, 
sous réserve d'une règle contraire de droit fédéral, la mission du juge. Celui-ci ne 
peut s'en écarter. Il n'est toutefois pas tenu de reproduire strictement dans le dis-
positif les termes d'un chef de conclusions des parties et peut, sans dénaturer les 
prétentions d'une partie, interpréter les conclusions qui lui ont été soumises et par 
là même préciser l'objet du débat lorsque celui-ci a été maladroitement exprimé 
(BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure ci-
vile genevoise, ad art. 154, n. 10). 
Le tribunal est lié par l'objet et le montant des conclusions qui lui sont soumises, 
en particulier lorsque l'intéressé qualifie ou limite ses prétentions dans les con-
clusions elles-mêmes (arrêt du Tribunal fédéral 4A_220/2007 du 21 septembre 
2007 consid. 7.2 et les arrêts cités). Il a ainsi été jugé qu'un tribunal, saisi d'une 
demande tendant à l'invalidation d'un contrat, assortie d'une conclusion en rem-
boursement des montants versés en exécution de celui-ci, ne pouvait pas, après 
avoir rejeté cette demande et cette conclusion, allouer à la partie demanderesse 
des dommages-intérêts liés au maintien du contrat, en l'absence de conclusions en 
paiement indépendantes ou subsidiaires ad hoc (arrêts du Tribunal fédéral 
4P.273/1991 du 30 avril 1992 consid. 2b et c; 4A_464/2009 du 15 février 2010 
consid. 4.1). 
Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant 
sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut 
donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions 
formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dom-
mage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 
5A_924/2013 du 20 mai 2014 consid. 8.2). Cette possibilité suppose que plusieurs 
postes du dommage en lien étroit soient réclamés sur la base d'un même fon-
dement (HURNI, Berner Kommentar ZPO I, ad art. 58 n° 30; STAEHLIN/ 
GROLIMUND, Zivilprozessrecht, 2013, p. 137-138). 
5.4 En l'espèce, il ressort des conclusions soumises par l'appelante au Tribunal 
qu'elle sollicitait le montant de 1'000'000 fr. à titre de dommage subi du fait de 
l'exploitation par B______AG de ses propres recettes, exploitation qu'elle estimait 
contraire aux articles 2 et 5 let. a LCD (demande, p. 31 à 33; conclusions après 
enquêtes, p. 45 à 47). 
L'appelante fait valoir pour la première fois en appel que ce montant serait dû non 
à titre de perte de gain subie par elle-même mais à titre de remise du gain réalisé 
par B______AG selon les dispositions sur la gestion d'affaires au sens de l'art. 9 
al. 3 LCD. 


- 33/38 - 
 
C/27257/2009 
Elle n'établit cependant pas que cette prétention nouvelle répondrait aux exigences 
posées par l'art. 317 al. 1 CPC de sorte que celle-ci est irrecevable. 
L'appelante ne conteste pas, à juste titre, le raisonnement du Tribunal selon lequel 
la demande formulée en francs suisses visant à la réparation d'un dommage subi 
en euros, doit être rejetée en application de l'art. 84 CO et de la jurisprudence y 
relative. Elle fait cependant valoir que, dans la mesure où elle avait également pris 
des conclusions en euros, le Tribunal aurait dû "répartir différemment les divers 
postes du dommage, à savoir le gain manqué découlant de la violation du 
Manufacturing and Supply Agreement et le dommage subi du fait de la concur-
rence déloyale". 
Ce faisant, elle perd de vue qu'en application des articles 7 et 132 aLPC le juge est 
lié par les conclusions des parties. La possibilité pour le Tribunal d'allouer davan-
tage pour l'un des éléments d'un dommage et moins pour un autre est réservée au 
cas où les différents postes concernés reposent sur la même cause. 
Or tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les conclusions formulées en euros par 
l'appelante concernaient le gain manqué qu'elle alléguait avoir subi du fait de 
l'inexécution par l'intimée de son obligation de produire du lait infantile à teneur 
du Manufacturing and Supply Agreement et les conclusions formulées en francs 
suisses le gain manqué en relation avec ses allégations de violation par 
B______AG des dispositions de la LCD. Ces conclusions avaient par conséquent 
un objet différent et le Tribunal ne pouvait pas d'office s'en écarter. 
Enfin, contrairement à ce qu'affirme l'appelante, l'article 84 CO est également ap-
plicable à une prétention fondée sur la LCD. Du fait du renvoi de l'art. 9 
al. 3 LCD, les actions en dommages-intérêts et remise du gain sont en effet régies 
par les dispositions du CO. En outre, comme cela ressort de l'ATF 137 III 158 
précité, l'art. 84 CO s'applique à toutes les dettes d'argent, quel que soit leur fon-
dement. 
Le Tribunal était ainsi fondé à débouter l'appelante de ses conclusions en paie-
ment relatives à des violations par l'intimée de la LCD. 
5.5 Compte tenu de ce qui précède, les mesures probatoires (production de docu-
ments et expertise portant sur la composition des laits infantiles produits par l'in-
timée) requises par l'appelante, qui visent à établir ses allégations selon lesquelles 
l'intimée aurait violé les dispositions de la LCD, sont inutiles et ne seront par 
conséquent pas ordonnées. 
5.6 Au vu des considérants qui précèdent, l'appel principal doit être rejeté. 
6. 
L'intimée relève dans son appel joint que c'est à tort que le Tribunal l'a déboutée 
de ses prétentions en paiement de trois factures, à savoir deux factures datées du 


- 34/38 - 
 
C/27257/2009 
28 septembre 2007 en 31'753,10 euros ("Dienstleisung/ Trialcosts April 2007") et 
273,90 euros ("Freight costs for 5 pal./ delivery 09.06.06") et une datée du 
12 décembre 2007 en 6'477 euros ("Dienstleistung"). Elle fait valoir que ces frais 
étaient à charge de A______SAS sans que cela ne soit subordonné à la réussite du 
projet. 
L'art. 3.1.4 du contrat prévoit à cet égard que les services fournis par B______AG 
durant la phase de test et de développement seront payés par A______SAS selon 
leur coût réel, étant précisé que A______SAS devait préalablement approuver le 
budget correspondant aux tests. Le contrat ne contient par contre aucune 
disposition spécifique relative aux coûts de transport. 
Lors de la réunion du 29 juin 2007, il a été convenu que, pour la seconde série 
d'essais, les factures relatives au coût des essais devaient être divisées par moitié 
entre les parties, étant précisé que les coûts de développement ne devaient pas être 
inclus dans ces factures. 
En ce qui concerne les deux factures de prestations de services, l'intimée ne pro-
duit pas de budget approuvé par A______SAS, de sorte que c'est à juste titre que 
le Tribunal l'a déboutée de ses prétentions à cet égard. B______AG n'a pas droit 
non plus au remboursement de la facture de frais de transport pour la livraison du 
9 juin 2006, car d'une part cette date est antérieure à la conclusion du contrat du 
26 novembre 2006 et, d'autre part, ce contrat ne prévoit rien concernant la prise en 
charge des frais de transport. 
Le jugement querellé doit par conséquent être confirmé sur ce point également. 
7. 
Enfin, l'intimée critique la compensation des dépens effectuée par le Tribunal, 
relevant que la valeur litigieuse de la demande principale était considérablement 
plus élevée que celle de la demande reconventionnelle et que l'instruction de cette 
demande a nécessité un travail plus important que l'instruction de celle de la 
demande reconventionnelle. 
7.1 L'art. 176 al. 1 aLPC prévoit que les dépens sont mis à charge de la partie qui 
succombe. Cependant, la partie qui a obtenu gain de cause peut être condamnée à 
une partie des dépens, si elle a provoqué des frais inutiles ou si ses conclusions 
sont exagérées (art. 176 al. 2 aLPC). 
Il est également des situations où la partie qui obtient gain de cause peut être con-
damnée en tous les dépens lorsque, par son attitude, elle a inutilement provoqué 
l'intentat de l'action soit, en d'autres termes, lorsqu'elle a adopté un comportement 
ou omis fautivement d'adopter un comportement qui aurait été de nature à éviter 
que l'action ne soit introduite (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., 
n° 7 ad art. 176 LPC). 


- 35/38 - 
 
C/27257/2009 
Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le juge décide 
si elles doivent se rembourser leurs dépens et, dans l'affirmative, dans quelle pro-
portion (art. 178 aLPC). 
Cette disposition vise également le cas de la demande reconventionnelle. Dans 
cette hypothèse, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la répar-
tition des dépens et il en fera application en choisissant la solution la plus équi-
table eu égard à l'issue de la cause. Il tiendra compte en particulier des frais ex-
posés pour l'instruction des différents postes du litige. La liberté ainsi reconnue au 
juge lui permet notamment de compenser les dépens si l'équité l'exige (BERTOSSA/ 
GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n° 1 ad art. 178 LPC). 
7.2 Le Tribunal a justifié la compensation des dépens par le fait que l'attitude de 
l'intimée à la fin des relations contractuelles n'était pas exempte de tout reproche; 
en reportant à plusieurs reprises des dates prévues pour des tests ou des réunions 
et en indiquant à sa cocontractante que ses chaînes de production étaient com-
plètes pour 2008, vu l'absence de commandes de sa part, elle avait contribué à la 
perte de confiance de la demanderesse et à l'introduction de la procédure. 
Ces considérations sont conformes aux critères posés par les articles 176 et 
178 aLPC, étant rappelé que le juge dispose à cet égard d'un large pouvoir d'ap-
préciation. Contrairement à ce que relève l'intimée dans son appel joint, il n'est 
pas établi que les retards pris dans l'exécution des tests aient été imputables à 
A______SAS, ni que sa demande ait été "particulièrement abusive". Le fait que 
A______SAS ait attendu un certain temps avant d'engager la procédure n'est pas 
non plus un élément pertinent. L'on relèvera par ailleurs que la compensation des 
dépens implique que l'émolument d'introduction de la demande principale, en 
96'003 fr., soit un montant beaucoup plus élevé que l'émolument relatif à la 
demande reconventionnelle en 3'400 fr., reste exclusivement à charge de 
A______SAS de sorte que c'est à tort que l'intimée soutient que la répartition des 
dépens décidée par le premier juge ne tient pas compte des différences de valeur 
litigieuse. 
8. 
En définitive, le jugement querellé devra être intégralement confirmé. 
9. 
Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante 
(al. 1). 
L'art. 106 al. 2 CPC précise que lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement 
gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette règle vaut, 
mutatis mutandis, en cas d'appel joint (TAPPY, Code de procédure civile com-
menté, 2011, n° 23 ad art. 106 CPC). 


- 36/38 - 
 
C/27257/2009 
Compte tenu du fait que les parties succombent toutes deux dans leurs appels res-
pectifs, les frais relatifs à ceux-ci seront laissés à charge de chacune des appe-
lantes. 
Les frais judiciaires de l'appel principal seront arrêtés à 15'000 fr. (art 17 et 35 
RTFMC), compensés avec l'avance en 23'000 fr. versée par A______SAS qui 
reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de 15'000 fr. (art. 111 al. 1 CPC), le 
solde étant restitué à l'appelante. 
Les frais judiciaires de l'appel joint seront quant à eux arrêtés à 3'400 fr. (art 17 et 
35 RTFMC), entièrement compensés avec l'avance versée par B______AG qui 
reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 
Un montant de 15'000 fr. débours et TVA compris sera alloué à titre de dépens à 
l'intimée dans le cadre de l'appel principal, montant calculé en fonction de la va-
leur litigieuse de l'appel de 14'276'100 fr., réduit en application de l'art. 23 LaCC 
pour tenir compte du travail effectif de l'avocat (art. 85 et 90 RTFMC). 
Les dépens alloués à A______SAS pour l'appel joint seront quant à eux fixés à 
5'000 fr., débours et TVA compris, au vu de la valeur litigieuse de 46'434 fr. de 
l'appel joint (art. 85 et 90 RTFMC). 
* * * * * 


- 37/38 - 
 
C/27257/2009 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevables l'appel interjeté par A______SAS et l'appel joint formé par 
B______AG contre le jugement JTPI/2410/2014 rendu le 14 février 2014 par le 
Tribunal de première instance dans la cause C/27257/2009-16. 
Au fond : 
Confirme le jugement précité. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête à 15'000 fr. les frais judiciaires de l'appel et les laisse à charge de A______SAS. 
Dit qu'ils sont compensés à hauteur de 15'000 fr. avec l'avance versée par cette dernière, 
laquelle reste acquise à l'État de Genève. 
Ordonne la restitution à A______SAS du solde de l'avance de frais en 8'000 fr. 
Condamne A______SAS à verser à B______AG 15'000 fr. au titre des dépens d'appel. 
Arrête à 3'400 fr. les frais judiciaires de l'appel joint et les laisse à charge de 
B______AG. 
Dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance versée par cette dernière, laquelle 
reste acquise à l'État de Genève. 
Condamne B______AG à verser à A______SAS 5'000 fr. au titre des dépens d'appel 
joint. 
Siégeant : 
Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN et Madame 
Fabienne GEISINGER-MARIÉTHOZ, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière. 
 
Le président : 
Jean-Marc STRUBIN 
 
La greffière : 
Anne-Lise JAQUIER 


- 38/38 - 
 
C/27257/2009 
 
Indication des voies de recours : 
 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.