ge_gerichte · ACJC/1062/2020 · 2020-09-14 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 14 septembre 
2020. 
 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/23011/2017 
ACJC/1062/2020 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU JEUDI 23 JUILLET 2020 
 
Entre 
Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 
15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2019, 
comparant 
par 
Me Cédric Lenoir, avocat, route de Malagnou 26, 1208 Genève, en l'étude duquel il fait 
élection de domicile, 
et 
Monsieur B______ et Madame C______, ______, 
intimés, comparant tous deux par Me Lucio Amoruso, avocat, rue Jean-Gabriel- 
Eynard 6, 1205 Genève, en l'étude duquel ils font élection de domicile. 
 


- 2/23 - 
 
C/23011/2017 
EN FAIT 
A. 
Par jugement JTPI/16097/2019 du 14 novembre 2019, notifié le 18 du même 
mois, le Tribunal de première instance a déclaré recevables la demande formée 
par A______ le 21 mars 2018 ainsi que les conclusions nouvelles prises par ce 
dernier dans son mémoire de réplique du 30 novembre 2018 (chiffre 1 du 
dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée par B______ 
et C______ le 16 août 2018 à l'encontre de A______ (ch. 2), débouté A______ 
des fins de sa demande dirigée contre B______ et C______ (ch. 3), débouté ces 
derniers des fins de leur demande reconventionnelle (ch. 4), arrêté les frais 
judiciaires à 13'240 fr., compensés intégralement avec les avances versées par les 
parties, mis à la charge de A______ à hauteur de 12'240 fr. et de B______ et 
C______, pris conjointement et solidairement, à raison du solde de 1'000 fr. (ch. 
5), condamné A______ à payer à B______ et C______ un montant de 15'000 fr. 
TTC à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions 
(ch. 7). 
B. 
a. Par acte déposé le 17 décembre 2019 au greffe de la Cour, A______ a formé 
appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 à 7 de son 
dispositif. Cela fait, il conclut principalement à ce que B______ et C______ 
soient condamnés à lui fournir les plans des installations liés à l'ouvrage 
(sanitaire-plombier, chauffage, ingénierie civile, CVSE et acousticien), sous la 
menace des peines prévues par l'art. 292 CP, et à lui payer la somme de 65'121 fr. 
75 (correspondant à la différence entre le coût final des travaux demandés et le 
budget maximal qu’il estimait avoir fixé) plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 
2015, à ce que la mainlevée définitive des oppositions formées contre les 
commandements 
de 
payer, 
poursuites 
n° 1______ et n° 2______, soit prononcée à due concurrence, avec suite de frais et 
dépens de première instance et d'appel. 
Subsidiairement, il a requis l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du 
jugement susvisé et qu'il soit dit que les frais et dépens de première instance sont 
répartis de manière égale entre lui et ses parties adverses, solidairement entre 
elles, avec suite de frais et dépens d'appel. 
Plus subsidiairement encore, il a demandé l'annulation des chiffres 2, 3 et 5 à 7 du 
dispositif du jugement querellé et le renvoi de la cause au Tribunal pour 
éventuelle instruction complémentaire et nouvelle décision. 
b. B______ et C______ ont principalement conclu à l'irrecevabilité de l'appel, 
avec suite de frais et dépens. Subsidiairement, ils ont demandé que A______ soit 
débouté de toutes ses conclusions. Ils ont en outre requis que les allégués figurant 
sous ch. 2, 7 et 28 du mémoire d'appel soient déclarés irrecevables, au motif qu'ils 
n'avaient pas été invoqués en première instance. 


- 3/23 - 
 
C/23011/2017 
 
c. Les parties ont ensuite répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions 
respectives. 
d. Par avis du greffe de la Cour du 27 mars 2020, les parties ont été avisées de ce 
que la cause était gardée à juger. 
C. 
Les éléments suivants résultent du dossier : 
a. A______ et sa sœur, D______, sont propriétaires d'une ancienne demeure du 
19ème siècle, édifiée sur une parcelle d'environ 1500 m2, à 3______ à E______ 
[GE] (ci-après : la villa de E______). 
b. Le bureau d'architectes F______, sis 4______ à Genève, est exploité sous la 
forme d'une société simple par B______ et C______ (ci-après également : 
F______). 
c. En 2013, A______ et sa sœur ont engagé F______ en vue de concevoir la 
restructuration et la rénovation intégrale de la villa de E______, notamment sa 
subdivision en deux habitations séparées, étant précisé qu'aucun contrat écrit n'a 
été établi. 
A______ a expliqué avoir chargé F______ de la supervision et de la gestion des 
travaux de rénovation et de garantie dans leurs parties respectives de la villa ainsi 
que du contrôle des coûts. Les plans des travaux ont été établis par le bureau 
d'architectes G______; les autorisations de construire, rédigées par F______, ont 
été signées par A______ et sa sœur. 
A______ a allégué - tout en étant contredit par F______ - que les parties avaient 
alors fixé un budget maximal autorisé de 800'000 fr. pour les travaux le 
concernant. 
F______ a affirmé que la norme SIA 102 (Règlement concernant les prestations et 
les honoraires des architectes) avait été intégrée à leurs rapports contractuels, 
A______ ayant toutefois contesté ce qui précède. 
d.a D'après la lettre accompagnant la demande d'autorisation de construire, datée 
du mois d'avril 2014, le coût global des travaux était estimé à 1'422'345 fr. TTC. 
d.b Le 16 septembre 2014, F______ a transmis à A______ un devis général de 
chantier comportant la liste initiale des travaux que A______ et sa sœur 
entendaient réaliser dans leur demeure. Ce devis répartissait les coûts en trois 
catégories : "travaux A______", "travaux D______" et "travaux communs". Le 
montant global indiqué dans ce devis, soit 1'427'648 fr., était réparti entre 
A______ 
et 
sa 
sœur 
à 
hauteur 
de 
879'029 
fr. 
(y compris 139'403 fr. d'honoraires d'architectes et 16'700 fr. de frais d'"ingénieur 
diagnostic amiante") pour le premier, et 548'619 fr. (y compris 16'700 fr. de frais 


- 4/23 - 
 
C/23011/2017 
d'"ingénieur diagnostic amiante" et 16'500 fr. de frais de désamiantage) pour la 
seconde. 
F______ a affirmé que conformément au devoir d'information de l'architecte, et 
afin de clarifier autant que possible le déroulement du mandat, la marge de 
tolérance à appliquer au devis avait été expliquée à A______ et à sa sœur, ce qui a 
été contredit par ce dernier. 
d.c Par courriel du 17 septembre 2014, A______ a fait savoir à B______ qu'après 
réflexion, il souhaitait malgré tout que le devis final se monte à 850'000 fr. au lieu 
d'environ 880'000 fr., rappelant que cette somme conséquente dépassait largement 
le budget qu'il s'était initialement fixé. 
d.d F______ a exposé qu’en cours de travaux, A______ avait souhaité diverses 
modifications, non prévues dans le devis initial du 16 septembre 2014, notamment 
d'importantes modifications concernant la rénovation de la chambre parentale, 
impliquant l'abattement de faux plafonds et la rénovation des importantes surfaces 
libérées par cet abattement. 
Par courriel du 15 juin 2015, A______ a demandé à B______ qu'il lui fournisse 
un devis général actualisé, afin de connaître le montant qu'il allait devoir 
débourser, pour autant que cela reste dans des proportions raisonnables, comme 
initialement demandé. 
d.e A______ a allégué avoir dû renoncer à des travaux qui auraient coûté 46'060 
fr. au total (menuiserie intérieure), en raison des dépassements du devis. 
Sur ce point, il résulte d'un courriel du 19 mars 2015 que A______ a notamment 
fait savoir à C______ que le prix demandé pour la réalisation de l'aménagement 
de sa chambre était trop élevé et qu'il faudrait trouver des économies pour 
compenser la plus-value du gros œuvre, de sorte qu'il proposait de prendre des 
meubles provenant de chez H______. 
Il a par ailleurs affirmé avoir renoncé à certains autres aménagements et 
prestations (totalisant 11'307 fr.) avant même l'établissement du premier devis, 
afin de limiter les frais au maximum. 
Il estimait donc avoir dû renoncer à 57'367 fr. de travaux pour compenser le 
dépassement de devis de F______. 
d.f Au vu des modifications apportées par A______ au projet initial, F______ a 
actualisé son devis le 16 juin 2015. 
Dans ce second devis du 16 juin 2015, le montant total des frais relatifs aux 
travaux 
demandés 
par 
A______ 
se 
montait 
toujours 
à 
879'029 fr. (comme dans le 1er devis), mais la répartition des différents postes 


- 5/23 - 
 
C/23011/2017 
composant le devis a été modifiée, certains montants ayant été revus à la hausse, 
d’autres à la baisse. Par exemple, le poste peinture, qui ascendait initialement à 
77'572 fr., totalisait alors 96'304 fr., y compris un montant de 10'000 fr. à titre de 
frais divers imprévus. Le poste menuiserie intérieure est passé de 75'505 fr. à 
41'841 fr. A noter (bien que cela ne soit pas invoqué par les parties) que le total de 
879'029 fr. qui ressort du devis est manifestement erroné, puisque les coûts des 
travaux listés totalisent 693'059 fr. (cf. sous-total indiqué sous le poste 17 du 
devis), auxquels s'ajoutent 16'700 fr. de frais d'ingénieur diagnostic amiante, 8% 
de TVA et les honoraires d'architectes de 139'403 fr., de sorte que le devis aurait 
dû indiquer un total de 905'942 fr. 
Par courriel du 22 juin 2015, A______ a indiqué qu'il souhaitait que les 10'000 fr. 
provisionnés pour la peinture/plâtre ne soient pas utilisés, car il pensait que le 
montant de quasiment 100'000 fr. suffisait. Par ailleurs, il convenait de déduire 
16'700 fr. pour le désamiantage, car ces frais devaient être imputés à sa sœur. Par 
conséquent, cela faisait près de 27'000 fr. à déduire de sa part personnelle. Il 
souhaitait vraiment que le montant de 850'000 fr. (voire moins) soit atteint pour la 
rénovation et demandait donc l'établissement d'un nouveau devis tenant compte de 
ce qui précède. 
e. Le 16 décembre 2015, F______ a fait parvenir à A______ un document intitulé 
"Restructuration 3______ [à] E______ M. A______ ", comprenant deux colonnes 
distinctes intitulées "DEVIS GENERAL 16-06-2015" et "DEVIS GENERAL 16-
11-2015". Dans la première colonne les travaux correspondant à l'habitation de 
A______ totalisaient 907'735 fr. 05. Dans la seconde, les mêmes travaux se 
montaient à 915'121 fr. 75. 
Il est admis que le "DEVIS GENERAL 16-11-2015" n'est en réalité pas un devis, 
mais correspond au décompte final des travaux adressés par F______ à A______. 
f. Quand bien même le coût total des travaux est désormais litigieux, A______ a 
admis avoir validé les divers devis qui lui ont été soumis par F______ (cf. ch. 75 
de la demande du 21 mars 2018). 
g. Le 16 décembre 2015, F______ a également remis sa facture finale (pièce n° 
165 déf.) à A______, étant précisé que ladite facture comporte la mention 
"décompte final" et "documentation de l'ouvrage". F______ soutient que cela 
signifie que toute la documentation relative aux travaux aurait été remise à 
A______ à cette occasion, ce que l'intéressé conteste, faisant en particulier valoir 
que les plans des nombreuses installations (sanitaire-plombier, chauffage, 
ingénierie civile, CVSE et acousticienne) feraient défaut. 
h. Sur la base des allégués de A______ (cf. ch. 139, 140, 148, 159 et 160 de la 
réplique du 30 novembre 2018, résumés ci-après), le Tribunal a retenu que 


- 6/23 - 
 
C/23011/2017 
l’intéressé avait commandé des travaux supplémentaires totalisant environ 78'000 
fr., ce qui est remis en question par celui-ci. 
A______ 
a 
affirmé 
avoir 
commandé 
uniquement 
pour 
18'383 fr. 20 de travaux (de charpente) supplémentaires auprès de I______ SA. 
Cette société lui avait par ailleurs facturé 30'360 fr. pour des escaliers en bois, 
mais ces frais ne lui seraient pas imputables, car ce serait, selon ses dires, 
F______ qui aurait opté pour des escaliers en bois, en lieu et place des escaliers en 
acier prévus dans une offre d'une autre entreprise datée de décembre 2014. Par 
ailleurs, 
il 
a 
expliqué 
que 
les 
entreprises 
I______ 
SA 
et 
J______ SA avaient facturé 6'960 fr. pour des travaux de menuiserie, 
respectivement 15'388 fr. environ pour des travaux de peinture, ajoutés au fur et à 
mesure de l’avancement du chantier, prestations qui seraient imputables à 
F______, qui avait oublié de les intégrer dans le devis initial, alors que lui-même 
n’avait rien commandé. L’entreprise K______ SA avait également facturé des 
prestations supplémentaires à hauteur de 5'555 fr., dont il avait partagé les coûts 
par moitié avec sa sœur. 
Toutes les factures des diverses entreprises qui sont intervenues sur le chantier, y 
compris celles comportant le coût des travaux supplémentaires, de même que les 
honoraires de F______ ont été payés par A______, du moins jusqu'au mois de 
décembre 2015, sans aucune protestation de l'intéressé. 
i. Plusieurs défauts sont apparus après la fin du chantier, auxquels il a été remédié 
par la suite par les divers artisans qui avaient œuvré sur ledit chantier, hormis les 
entreprises L______ SA et M______ SARL (plâtrerie-peinture), qui auraient 
refusé d'intervenir. 
j. Le 3 mars 2016, A______ et D______ ont requis de F______ la production de 
divers documents relatifs au projet de rénovation de la villa de E______. 
Huit mois plus tard, le 3 novembre 2016, le conseil commun de A______ et 
D______ a signé un reçu accusant réception de deux classeurs fédéraux 
comprenant: "toutes les soumissions initiales des entreprises retenues", "toutes les 
soumissions des entreprises non retenues", "la soumission et la lettre 
d'adjudication de l'entreprise M______ SÀRL" ainsi que "le devis complémentaire 
de l'entreprise N______ du 8 décembre 2014". 
k. Le 26 août 2017, respectivement le 30 août 2017, A______ a fait notifier 
séparément à C______ et B______ deux commandements de payer, poursuites n° 
1______, respectivement 2______, pour le montant de 211'250 fr., lesquels ont 
été frappés d'opposition. 
l. Par acte déposé en vue de conciliation le 3 octobre 2017 au greffe du Tribunal 
de première instance, A______ a assigné B______ et C______, solidairement 


- 7/23 - 
 
C/23011/2017 
entre eux, en paiement (sous réserve d’amplifications) de 89'000 fr. à titre de 
créance en réparation des défauts et de 122'250 fr. à titre de réparation du 
préjudice, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2015. 
Subsidiairement, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ et 
C______ à lui verser, solidairement entre eux, un montant "symbolique" de 
50'000 fr. correspondant au préjudice subi, pour solde de tout compte. 
B______ et C______ n'ayant pas comparu à l'audience de conciliation, 
l'autorisation de procéder a été délivrée le 4 décembre 2017. 
m. Par action en reconnaissance de dette déposée au greffe du Tribunal le 21 mars 
2018, A______ a conclu à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de 
l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite n° 1______ 
notifié le 26 août 2017, condamne B______ et C______, solidairement entre eux, 
à lui payer 122'134 fr. 98 pour le dommage subi en lien avec la confiance déçue, 
650 fr. à titre de créance en réparation des défauts (sous réserve d'amplification), 
20'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat hors procédure (sous réserve 
d'amplification), 
2'250 fr. pour des frais d'expertise, le tout avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 
2015. 
Par la suite, il a également demandé que le Tribunal prononce la mainlevée 
définitive de l'opposition formée contre le commandement de payer, poursuite 
n° 2______, notifié à B______ le 30 août 2017. 
Préalablement, il a requis que le Tribunal ordonne à B______ et C______, sous la 
menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP, de lui communiquer toute une liste 
de documents dans un délai de 30 jours, notamment les plans des installations 
(sanitaire-plombier, chauffage, ingénierie civile, CVSE et acousticienne). 
En substance, il a fait valoir que F______ avait ignoré les instructions qu'il lui 
avait données concernant le respect d'un plafond financier, le coût global de 
l'ouvrage ayant finalement excédé de plus de 100'000 fr. son budget, "sans 
justification 
d'éventuelles 
plus-values 
et/ou 
commandes 
supplémentaires 
majeures" (cf. p. 6 demande du 21 mars 2018). Cette différence de coût résultait 
essentiellement de "dépassements de devis"/"incohérences consistantes dans les 
devis" ainsi que d'erreurs dans les factures de certains artisans, que F______ 
n'avait manifestement pas vérifiées avec la diligence requise. A aucun moment, 
F______ n'avait été transparente sur les montants exacts d'adjudication et/ou de 
facturation des divers artisans. Lui-même n'avait pas été en mesure de contrôler 
l'exactitude des divers devis et de prendre d'éventuelles dispositions en 
conséquence, puisque F______ ne lui avait communiqué les documents concernés 
qu'à fin 2016. Ignorant l'inexactitude des devis litigieux et faisant entièrement 
confiance à F______, il avait pris des dispositions qui lui avaient porté préjudice, 


- 8/23 - 
 
C/23011/2017 
validant les divers devis et acceptant d'augmenter son budget de 50'000 fr., alors 
qu'il aurait pu économiser plus de 100'000 fr. si F______ avait retranscrit 
correctement les chiffres dans les devis, et si lui-même avait pu vérifier les 
factures des artisans et les choisir en fonction de ses intérêts pécuniaires. 
Pour établir son dommage lié à la confiance déçue, A______ a notamment calculé 
la différence entre les montants relatifs à divers postes du devis du 16 septembre 
2014 et ceux résultant du décompte final du 16 décembre 2015, tout en tenant 
compte également de la différence entre les tarifs proposés par certaines 
entreprises et ceux pratiqués par celles auxquelles les travaux ont été adjugés. 
n. B______ et C______ ont conclu à ce que l'action en reconnaissance de dette 
formée à leur encontre soit déclarée irrecevable, subsidiairement à son rejet. 
Sur demande reconventionnelle, ils ont requis que le Tribunal condamne A______ 
à leur verser, conjointement et solidairement, la somme de 4'312 fr. 15 avec 
intérêts à 5% dès le 31 janvier 2016. 
Ils ont fait valoir que malgré les travaux de plus-value réalisés tant sur l'extérieur 
de la villa qu'en son intérieur, en particulier dans la chambre parentale, la part des 
coûts imputables à A______ n'avait varié, entre le devis initial du 16 septembre 
2014 (879'029 fr.) et le devis/décompte final du 16 novembre 2015 (915'121 fr.), 
que 
de 
4% 
(alors 
que 
la 
marge 
de 
tolérance 
selon 
la 
norme 
SIA 102 est de 10%). Ils ont soutenu qu'ils avaient toujours accompli leurs 
obligations contractuelles avec la diligence requise, en établissant des devis 
complets, en surveillant fréquemment le chantier et en informant régulièrement 
A______ de ce suivi. 
Pour le surplus, les documents demandés dans le cadre de la reddition de comptes 
avaient d’ores et déjà tous été remis à A______, les 16 décembre 2015 et 
3 novembre 2016. 
o. Dans sa réplique, A______ a amplifié ses conclusions à un montant total de 
224'787 fr. 40 et a requis la production de diverses autres pièces. 
Il a par ailleurs conclu au rejet de la demande reconventionnelle de ses parties 
adverses. 
Dans leur duplique, B______ et C______ ont persisté dans leurs conclusions 
principales et reconventionnelles, et dans le rejet de la demande visant à ce qu’ils 
produisent des documents complémentaires. 
p. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 30 septembre 2019. 
 
 


- 9/23 - 
 
C/23011/2017 
EN DROIT 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai utile et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 
131, 142 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première 
instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au 
dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 
al. 2 CPC), l'appel est recevable, sous réserve de la question de la motivation, qui 
sera examinée ci-après. 
1.2.1 L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). L'appelant doit ainsi démontrer 
le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit tenter de démontrer que sa 
thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Sa motivation doit être 
suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, 
ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le 
recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique 
(ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il ne saurait se borner à 
simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en 
première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur 
les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée 
d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en 
mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts du Tribunal fédéral 
4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2; 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 
consid. 3.2.1). 
Une motivation succincte ou sommaire peut, suivant les circonstances, être 
suffisante (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung (ZPO), 2016, n. 37s. ad art. 311 CPC; ACJC/144/2018 consid. 2.1.3; 
ACJC/569/2012 consid. 1.2.2; ACJC/672/2011 consid. 2). Il faut toutefois qu'il y 
ait au moins un reproche par conclusion contre le jugement querellé, reproche que 
l'instance de recours doit pouvoir comprendre, sans avoir à rechercher des griefs 
par elle-même (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 
2ème éd., 2019, n. 3a ad art. 311 CPC; REETZ/THEILER, op. cit., n. 12 et 38 ad 
art. 311 CPC). 
1.2.2 Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel pour cause d'absence de 
motivation. Ils font valoir que l'appelant n'indique pas en quoi la motivation du 
Tribunal sur la reddition de comptes ou la question du dépassement du devis serait 
erronée ou contraire au droit, qu'il ne critique pas la décision querellée et qu'il ne 
désigne pas les passages de la décision qu'il entend attaquer. 
Cela étant, hormis le chef de conclusion de l'appelant visant à l'annulation du 
chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, qui est irrecevable, car aucun grief 
n'est formulé à son encontre, l'appelant critique des passages précis du jugement 


- 10/23 - 
 
C/23011/2017 
attaqué et fait valoir des griefs détaillés, en relation avec ces questions, du moins 
une partie d'entre elles (cf. ch. 4.2.2 ci-après). 
L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable en tant qu'il vise le chiffre 2 du 
dispositif du jugement querellé et sera déclaré recevable pour le surplus. 
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle 
applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 
al. 1 CPC). 
2. 
2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont 
pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard 
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première 
instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 
2.2 En l'occurrence, le fait que ce serait déjà avant l’établissement du premier 
devis que l’appelant aurait mentionné son budget initial de 800'000 fr. ne résulte 
pas du dossier de première instance et est donc irrecevable en appel. En revanche, 
les allégués figurant aux ch. 7 et 28 de l'acte d'appel ressortent de l'action en 
reconnaissance de dette du 21 mars 2018 (cf. allégués n° 10 et 11), de sorte qu'ils 
ne sont pas nouveaux, contrairement à ce que soutiennent les intimés. 
3. 
L'appelant invoque une violation de son droit à la reddition de comptes. 
3.1 Le Tribunal a retenu que les parties avaient été liées par un contrat d'architecte 
global - par lequel l’architecte se charge au moins de l'établissement des plans 
(esquisses et projets de construction, plans d'exécution et de détail) et de la 
direction des travaux, avec ou sans l'adjudication de travaux (arrêt du Tribunal 
fédéral 4A_471/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.3.2) -, soit un contrat mixte, 
qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, soit aux règles du 
mandat, soit à celles du contrat d'entreprise (ATF 134 III 361 consid. 5.1 et 6.2.2; 
127 III 543 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_89/2017 du 2 octobre 2017 
consid. 4), ce qui n'a pas été remis en cause par l'appelant. 
La qualification retenue par le Tribunal peut demeurer indécise, dès lors qu'il n'est 
pas contesté que les règles du mandat sont applicables à la reddition de comptes. 
3.2 Selon l'art. 400 al. 1 CO, le mandataire est tenu, à la demande du mandant, de 
lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu'il a reçu 
de ce chef, à quelque titre que ce soit. Le mandataire doit toujours être en mesure 
de renseigner le mandant en rapport avec l'exécution du mandat. Il doit présenter 
un compte-rendu suffisamment clair et détaillé afin de tenir le mandant au courant 
des actes accomplis et de certains faits importants; il doit notamment indiquer de 
manière précise les recettes et les dépenses et fournir les pièces justificatives. Le 
devoir de présenter des comptes offre au mandant la possibilité d'exercer un 


- 11/23 - 
 
C/23011/2017 
contrôle sur l'action du mandataire; l'information permet au mandant de vérifier la 
bonne exécution du mandat et, le cas échéant, de réclamer des dommages-intérêts 
(WERRO, Commentaire Romand, CO I, 2012, n. 4, 7 et 8 ad art. 400 CO). 
L'obligation de restituer a pour objet tout ce que le mandataire peut avoir acquis, 
créé ou reçu et qui présente un lien intrinsèque avec l'exécution du mandat; il peut 
s'agir de ce qu'il a lui-même reçu du mandant (par ex. le dossier judiciaire ou 
médical, la correspondance, etc.), de ce qu'il a reçu de tiers, ou de ce qu'il a lui-
même créé par l'exécution du mandant (par ex. des rapports, des plans, des 
radiographies, etc.; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 2009, n. 5170, p. 775). 
L’obligation de rendre compte trouve ses limites dans l’application des règles de 
la bonne foi. Selon la jurisprudence, il y a violation de la bonne foi si le client ne 
s’est jamais plaint durant des années des notes d’honoraires et qu’il estime 
soudain que celles-ci sont insuffisamment détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 
4A_144/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.2.2). La demande peut être 
qualifiée d'abusive et rester sans suite également lorsque l'exercice de la 
prétention en reddition de compte ne repose sur aucun intérêt légitime de la part 
du demandeur, notamment parce qu'il paraît chicanier ou inopportun. Tel est 
notamment le cas si le demandeur possède déjà les informations nécessaires ou 
qu'il serait en mesure de les obtenir en consultant ses propres documents, alors 
que le mandataire ne pourrait les fournir qu'avec les plus grandes difficultés ou 
bien si le demandeur n'a formé aucune requête durant des années, sans émettre de 
réserve et sans qu'apparaisse un élément nouveau justifiant des explications. Le 
point de savoir si la demande en reddition de compte peut ou non être considérée 
comme abusive dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (arrêt du 
Tribunal fédéral 4C.206/2006 du 12 octobre 2006 consid. 4.3.1). 
L’obligation de rendre compte se prescrit par dix ans (art. 127 CO) dès la fin du 
mandat. Le mandant qui agit en reddition de compte plusieurs années après la fin 
du contrat pourrait toutefois ne plus avoir un intérêt digne de protection au sens de 
l’art. 59 al. 2 let. a CPC. L’intérêt digne de protection du mandant doit être 
examiné au cas par cas, en fonction du contenu du mandat et de sa portée, de 
l’écoulement du temps depuis son terme ainsi que sur le détail des informations 
requises auprès du mandataire. Dans le délai de prescription de dix ans, le 
mandant devrait en principe toujours être en droit d’obtenir de simples copies de 
documents de son dossier (BROQUET, L’action en reddition de comptes et en 
restitution de l’art. 400 al. 1 CO, in Quelques actions en exécution, 2011, p. 82). 
3.3 En l’occurrence, en seconde instance, l'appelant persiste uniquement à requérir 
que les intimés lui fournissent les plans des installations (sanitaire-plombier, 
chauffage, ingénierie civile, CVSE et acousticien). 


- 12/23 - 
 
C/23011/2017 
Sur ce point, le Tribunal a retenu que l'appelant, en conflit avec les intimés depuis 
fin 2015, avait réclamé à ces derniers toute une série de documents, qui lui ont par 
la suite été transmis, comme en témoignait le reçu signé par son conseil (en 
novembre 2016). A la suite de cela, ayant visiblement obtenu tous les documents 
qui lui manquaient, l'appelant n'avait plus formulé aucune demande en reddition 
de documents. Ce n'était que bien plus tard, dans la demande déposée devant le 
Tribunal le 21 mars 2018, qu'il avait sollicité pour la première fois la remise des 
plans des installations susmentionnées. Or, il était patent que si ces documents 
importants avaient réellement manqué à l'appelant, il les aurait réclamés bien plus 
tôt. Par ailleurs, la facture versée par les intimés sous pièce n°165 mentionnait une 
remise de la "documentation de l'ouvrage". Or, à réception de cette facture, 
l'appelant ne s'était pas plaint auprès des intimés de ne pas avoir reçu les plans des 
installations en question. 
Contestant l'opinion du Tribunal, l'appelant fait valoir, sans preuve à l'appui, qu’il 
a spécifiquement sollicité ces documents dès la fin du chantier et qu’il ne les a 
jamais reçus. Selon lui, les intimés n’avaient au demeurant pas établi qu’ils les lui 
auraient remis et aucun élément du dossier ne venait confirmer leurs dires. 
L'appelant soutient pour le surplus que la documentation technique liée à un 
ouvrage et établie par les artisans est essentielle pour son exploitation et les 
éventuelles réparations à effectuer, étant relevé que, indépendamment de ce qui 
précède, la jurisprudence n'impose aucune démonstration d'intérêts en lien avec la 
demande de reddition de comptes. 
Cela étant, comme retenu par le Tribunal, il paraît douteux que les documents 
litigieux ne soient pas déjà en possession de l'appelant. En effet, celui-ci s'est 
plaint de plusieurs défauts de l'ouvrage avant même d'introduire la présente 
procédure, auxquels il a été remédié par les diverses entreprises qui avaient 
travaillé sur le chantier, sous réserve notamment de l'entreprise chargée des 
installations sanitaires. Or, l'appelant n'a pas allégué, par exemple, qu'il avait dû 
faire appel à une autre entreprise d'installation de sanitaires qui n'aurait pas été en 
mesure de réparer les défauts au motif qu'elle n'avait pas pu disposer des plans des 
installations sanitaires. Par ailleurs, lorsque l'appelant, représenté par un avocat, a 
réclamé toute une liste de documents manquants aux intimés au mois de mars 
2016, il n'a pas mentionné les plans des installations susmentionnées. Enfin, la 
circonstance que l'appelant ait contesté le montant de la facture finale produite 
sous pièce n°165 et ne s'en soit pas acquitté n'est pas de nature à prouver l'allégué 
selon lequel la documentation de l'ouvrage qui y est mentionnée ne lui aurait pas 
été remise. 
La Cour se rallie donc intégralement à l'analyse du Tribunal, de sorte que c'est à 
bon droit que la demande de reddition de comptes portant sur les plans des 
installations susvisées a été rejetée. 


- 13/23 - 
 
C/23011/2017 
L'appel sera par conséquent rejeté sur ce point. 
4. 
Invoquant une constatation inexacte des faits, l’appelant reproche au Tribunal 
d'avoir retenu qu’aucune limite de budget n’avait été fixée et que même si tel avait 
été le cas, le dépassement du devis restait dans la limite autorisée. 
 
4.1 En droit suisse, l'élaboration du devis des coûts de construction par l'architecte 
global est soumise aux règles du mandat (art. 394 ss CO). En effet, l'architecte 
établit un devis non pour sa propre prestation, mais pour les prestations fournies 
par des tiers entrepreneurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de garantir un 
résultat qui serait mesurable selon des critères objectifs; il subsiste toujours une 
certaine marge d'incertitude. Le devis est une estimation (ou une évaluation, un 
pronostic) que l'architecte est tenu d'élaborer avec diligence, vu l'influence que 
l'information qu'il fournit aura sur les décisions successives du mandant (arrêt du 
Tribunal fédéral 4A_210/2015 du 2 octobre 2015 consid. 4.1 et les réf. citées). 
L'architecte mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle 
exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L'art. 398 al. 1 CO renvoie aux règles 
régissant la responsabilité du travailleur dans les rapports de travail, soit à 
l'art. 321e CO. Il en découle que la responsabilité de l'architecte mandataire 
suppose la réunion de quatre conditions qui sont cumulatives: une violation d'un 
devoir de diligence, une faute, un dommage et une relation de causalité (naturelle 
et adéquate) entre la violation fautive du devoir de diligence et le dommage 
survenu. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve des faits permettant de 
constater que chacune de ces conditions est remplie (art. 8 CC), sauf pour la faute 
qui est présumée (art. 97 al. 1 CO) (ibidem). 
4.1.1 Pour satisfaire à son devoir de diligence, l'architecte doit établir le devis 
avec soin, donner au mandant toutes les informations nécessaires sur les coûts, en 
particulier sur le degré d'exactitude de son devis, et effectuer un contrôle continu 
des coûts afin de pouvoir lui signaler rapidement les éventuels dépassements de 
devis (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 précité consid. 4.2 et les réf. citées). 
Lorsque les coûts de construction prévus sont dépassés, l'architecte en répond 
différemment, selon la cause du dépassement. La jurisprudence distingue entre les 
coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat et le 
dépassement de devis proprement dit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 
précité consid. 4.2.1 et les réf. citées). 
Les coûts supplémentaires causés par l'architecte en violation du contrat sont ceux 
qui auraient pu être épargnés au mandant par une conduite correcte du chantier (et 
qui résultent souvent d'une planification défectueuse, d'une adjudication 
défavorable des travaux, de mauvaises instructions ou encore d'un défaut de 
direction du chantier [par exemple en cas de contrôle insuffisant des coûts, 
comme c’est le cas si l’architecte approuve le paiement des factures des 


- 14/23 - 
 
C/23011/2017 
entrepreneurs ou accepte des revendications qui n’existent pas à proprement dit; 
cf. FEROLLES, Le dépassement du devis de l'architecte, 2017, p. 182]). Ils sont 
indépendants de l'établissement du devis en tant que tel. L'architecte doit 
indemniser le mandant du dommage que représentent ces coûts supplémentaires 
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 précité consid. 4.2.1.1 et les réf. citées). 
Le dépassement de devis proprement dit, c'est-à-dire l'inexactitude de l'estimation 
du montant indiqué dans le devis, peut résulter de l'oubli de certains postes, d'une 
erreur de calcul, d'une connaissance insuffisante du terrain, voire de l'évaluation 
défectueuse de la quantité des prestations nécessaires, de l'étendue des travaux en 
régie ou encore des prix entrant en ligne de compte. L'architecte qui évalue mal 
les coûts donne une information erronée à son mandant au sujet du coût de 
construction prévisible et répond, en cas de faute, de la mauvaise exécution du 
contrat. De même, l'architecte qui ne procède pas au contrôle continu des coûts 
durant le chantier en répond, parce qu'il donne en réalité une fausse information 
sur les coûts à son mandant, qui déduit du silence de l'architecte sur l'évolution 
des coûts que le devis sera respecté (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 
précité consid. 4.2.1.2 et les réf. citées). 
Le devis devra être accompagné d’indications sur son degré d’exactitude. 
L’absence de toute clause, respectivement l’absence d’une information précise à 
ce sujet, pourrait, en cas de litige, conduire le juge à admettre : 1) suivant les 
données du cas d’espèces, l’existence d’une marge de tolérance qui est inhérente à 
toute estimation et cela, suivant le type de construction. Une marge plus élevée 
devrait être admise pour les ouvrages du génie civil, pour les travaux de 
transformation et/ou de rénovation, etc. ou 2) que le maître est en droit de retenir 
le pronostic de l’architecte comme absolu. Dans cette hypothèse, l’estimation sur 
les coûts pourrait être interprétée comme une véritable limite des coûts: ce qui 
revient à exclure toute marge de tolérance et en cas de faute de l’architecte, à le 
rendre responsable du dommage résultant de tout dépassement des coûts 
(PEDRAZZINI, Le dépassement du devis: où en est-on ? - La responsabilité de 
l’architecte et de l’ingénieur en cas de violation de l’obligation d’informer sur les 
coûts de l’ouvrage, in Journées suisses du droit de la construction 2013, 2012, 
p. 193 et les réf. citées). 
Le juge doit examiner quelle confiance concrète le mandant pouvait accorder au 
calcul des coûts de l'architecte, selon le principe de la confiance. Différentes 
marges d'incertitude (dites marges de tolérance) ont été admises par la doctrine et 
la jurisprudence, en fonction de la nature de la construction. Ainsi, pour les 
nouvelles constructions, une marge de tolérance de 10% est admise; celle-ci 
correspond au degré d'exactitude admis par la Norme SIA 102 (Il peut arriver que 
le maître d'ouvrage doive accepter un degré d'inexactitude plus élevé. C'est 
notamment le cas, selon la doctrine et la jurisprudence, pour les transformations, 
rénovations ou les travaux d'assainissement [FEROLLES, Le dépassement du devis 


- 15/23 - 
 
C/23011/2017 
de l'architecte, 2017, p. 258 et les réf. citées]). La marge de tolérance est destinée 
à compenser les incertitudes qui sont liées à l'estimation des coûts, à la réalisation 
des travaux de construction et aux changements de circonstances qui peuvent 
survenir en cours de réalisation. Si la marge de tolérance n'est pas dépassée, il est 
admis que l'architecte n'a pas violé la confiance placée en lui, qu'il n'a pas commis 
de violation contractuelle. En cas de dépassement de la marge de tolérance, il y a 
violation du devoir de diligence et l'architecte doit réparer le dommage résultant 
de la confiance déçue (Vertrauensschaden) qu'a subi le mandant en tenant 
l'estimation pour exacte et en prenant ses dispositions en conséquence. Ce 
dommage résulte de ce que le mandant aurait pris des décisions différentes s'il 
avait reçu une estimation exacte, par exemple en s'assurant un financement plus 
avantageux, en passant commande d'un ouvrage plus économique ou en renonçant 
totalement à son projet, parce que la plus-value était sans utilité pour lui ou que 
l'investissement exigé dépassait ses moyens financiers. Il n'y a aucun dommage 
s'il apparaît que le mandant aurait de toute manière, même s'il avait disposé d'une 
estimation exacte, fait exécuter l'ouvrage sans modification et en en assumant 
volontairement les coûts réels. En principe, il incombe au mandant de prouver 
que, s'il avait obtenu une estimation exacte, il aurait pris des décisions différentes 
et aurait donc épargné certains frais (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 
précité consid. 4.2.2.1-4.2.2.3). 
Seul un dépassement du devis pour les coûts globaux peut donner lieu à une 
responsabilité de l'architecte. Le mandant doit, en d'autres termes, pouvoir se fier, 
avec la marge de tolérance correspondante, à la somme globale indiquée, mais pas 
à chacun des postes sur lesquels se base le calcul de cette somme (FEROLLES, 
op. cit., n. 577 ss. et 804). 
4.1.2 Pour éviter d'avoir à assumer le risque d'un surcoût de la construction, y 
compris dans les limites de la marge de tolérance, le mandant peut soit imposer à 
l'architecte une limite du coût de construction lors de la conclusion du contrat ou 
en cours de planification, soit convenir avec lui d'une garantie du coût de 
construction (arrêt du Tribunal fédéral 4A_210/2015 précité consid. 4.3 et les 
réf. citées). 
La limite du coût de construction consiste en une instruction du mandant, en vertu 
de laquelle les coûts de la construction ne doivent pas dépasser un certain 
montant. Savoir si le mandant a imposé une limite de coût est une question 
d'interprétation de sa volonté. L'instruction de limite de coût donnée par le 
mandant est contraignante pour l'architecte qui l'accepte; celui-ci doit veiller à ce 
que le coût de la construction ne dépasse pas cette limite. Si l'architecte remarque 
ou doit remarquer que la limite de coût ne pourra pas être tenue ou s'il doute 
qu'elle puisse l'être, il doit suspendre immédiatement les travaux, investiguer et 
informer le mandant de façon à ce que des mesures pour maintenir la limite de 
coût puissent être prises. S'il ne remplit pas ces devoirs de manière diligente et 


- 16/23 - 
 
C/23011/2017 
qu'il cause un dépassement des coûts, il doit indemniser le maître pour le 
dommage ainsi subi, lequel correspond aux coûts supplémentaires que le maître 
voulait précisément éviter avec son instruction de limite de coût. En effet, la 
limite du coût de construction est une instruction contraignante. Si l'architecte 
viole cette instruction, il commet une violation du contrat, soit une inexécution ou 
une mauvaise exécution du contrat au sens des art. 97 ss et 398 CO; il répond 
donc du dommage qu'il cause au mandant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune 
faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 
4A_210/2015 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). 
Le maître de l’ouvrage ne peut pas imposer unilatéralement une limite des coûts à 
l’architecte par le biais d’une instruction. Au contraire, une limite des coûts ne 
trouve application au contrat que si l’architecte a donné son consentement et que 
les parties sont tombées d’accord (ZEHNDER, Über Prognosen, Toleranzen und die 
Haftung der Architekten, DC 2010 p. 50). 
L’architecte ne s’exonère pas de sa responsabilité en faisant valoir que les travaux 
ne sont pas objectivement réalisables dans la limite budgétaire fixée par le maître 
de l’ouvrage. En effet, si l’architecte omet de partager ses doutes sur la faisabilité 
d’un projet, il accepte d’exécuter le mandat dans la limite des coûts fixés par le 
maître de l’ouvrage (FEROLLES, op. cit., p. 190 et les réf. citées). 
C’est au maître de l’ouvrage qui invoque une violation du devoir de diligence de 
l’architecte de prouver qu’il lui a donné des instructions concernant une limite 
impérative du coût du projet envisagé et que l’architecte ne les a pas respectées ou 
a omis de l’informer à temps de l’impossibilité d’exécuter le projet pour ce prix 
(FEROLLES, op. cit., p. 190 et les réf. citées). 
4.2 En l'occurrence, les relations contractuelles entre les parties n'ont pas été 
concrétisées par écrit. Les divers éléments du dossier ne permettent par ailleurs 
pas de déterminer si les parties ont valablement intégré des conditions générales, 
en particulier la Norme SIA 102 (régissant les honoraires et prestations des 
architectes) à leurs relations contractuelles. Il n’est cependant pas contesté que les 
prétentions que fait valoir l’appelant sont fondées sur les règles du mandat. 
4.2.1 L'appelant reproche au Tribunal de n'avoir pas retenu que les coûts avaient 
été plafonnées à 850'000 fr. et que les architectes étaient responsables du montant 
de 65'121 fr. 75 dépassant cette limite. 
Sur ce point, il y a lieu de relever que si l'appelant avait certes évoqué une limite 
de 850'000 fr. devant le premier juge, il n'a pas plaidé, comme il le fait 
nouvellement, que son dommage correspondrait à la différence entre cette limite 
et le coût final de l'ouvrage. A noter que l’argument selon lequel les montants 
reportés dans le devis ne correspondaient pas aux soumissions, pour autant qu’il 


- 17/23 - 
 
C/23011/2017 
soit suffisamment motivé, est dépourvu de pertinence pour l’examen de la 
question d’un éventuel plafonnement des coûts. 
Il résulte du dossier que, par courriel du 17 septembre 2014, l'appelant a fait 
savoir aux intimés qu'après réflexion, il souhaitait malgré tout que le devis final se 
monte à 850'000 fr. au lieu d'environ 880'000 fr., rappelant que cette somme 
conséquente dépassait largement le budget qu'il s'était initialement fixé. Dans le 
courriel en question, l'appelant fait cependant référence au budget qu'il s'était fixé 
à lui-même, et non pas à un budget que les parties auraient convenu (ou qu’il 
aurait imposé), étant rappelé qu'il résulte des principes rappelés ci-dessus qu'une 
limite de coûts ne peut être fixée unilatéralement par le mandant, mais qu'elle doit 
être acceptée par l'architecte, pour devenir contraignante. 
Or, les divers éléments du dossier ne permettent pas de conclure que les 
architectes auraient accepté une limite de coûts. Au contraire, une fois que 
l'appelant a indiqué qu'il souhaitait que les travaux ne dépassent pas 850'000 fr., 
les intimés lui ont fait parvenir un nouveau devis, faisant toujours état d'un 
montant de près de 880'000 fr. (recte : 904'000 fr., puisqu'il y a une erreur 
manifeste dans le montant total pris en compte après l'addition des divers postes 
du devis pour y ajouter la TVA), tenant compte de certains changements souhaités 
par l'appelant. 
Les architectes ont d’ailleurs satisfait à leur devoir de diligence en établissant un 
devis permettant à l'intéressé de se rendre compte que le budget souhaité ne 
pourrait être respecté pour réaliser tous les travaux envisagés. Il ne peut leur être 
reproché de n’avoir pas respecté des instructions déraisonnables de leur mandant. 
Par ailleurs, l’allégation d’une fixation d’une limite contraignante de coûts paraît 
contredite par le fait qu’à réception du premier devis, l’appelant n’a pas indiqué à 
quels postes il comptait renoncer afin de rester dans le cadre de son budget de 
850'000 fr. Par la suite, dans son courriel du 22 juin 2015, il a certes demandé à 
l’un des architectes de déduire 27'000 fr. du second devis le concernant, soit 
10'000 fr. provisionnés pour la peinture car les 100'000 fr. prévus seraient 
suffisants et 16'700 fr. pour les frais de désamiantage, car il considérait que c’était 
sa sœur qui devait les prendre à sa charge. Cela étant, si l’on se réfère au devis 
établi au mois de juin 2015, on constate que le poste peinture totalisait 96'304 fr., 
soit un montant déjà inférieur aux 100'000 fr. indiqués par l’appelant et qu’il ne 
fallait pas dépasser. Par ailleurs, aucun frais de désamiantage n’était mis à la 
charge de l’appelant. Un montant de 16'700 fr. correspondant à la moitié des frais 
d'ingénieur diagnostic amiante figurait bien parmi les charges imputées à 
l’appelant, mais celui-ci n’a ni allégué ni démontré (que ce soit à l’époque ou au 
cours de la présente procédure) que sa sœur aurait été d’accord de prendre en 
charge l’intégralité de ces frais. L’on peine dès lors à discerner en quoi les 
instructions du mandant auraient permis de réduire les coûts des travaux relatifs à 
sa partie de la maison, en vue de respecter une prétendue limite. 


- 18/23 - 
 
C/23011/2017 
Même en déduisant les 27'000 fr. susvisés du devis du mois de juin 2015, le 
budget souhaité de 850'000 fr. ne pouvait toujours pas être respecté, compte tenu 
des commandes supplémentaires de l’appelant, dont les coûts n’étaient pas 
compensés par sa renonciation à quelques travaux de menuiserie intérieure pour 
un montant de 33'664 fr. (le poste menuiserie intérieure étant passé de 75'505 fr. à 
41'841 fr. entre le premier et le second devis). 
Concernant les travaux supplémentaires, lesquels totalisent plus de 73'000 fr. 
(18'383 fr. 20 + 30'360 fr. + 6'960 fr. + 15'388 fr. + [5'555 fr./2] ; cf. partie EN 
FAIT let. C.h), l'appelant n'est guère crédible lorsqu'il soutient, par des arguments 
dont on peine à comprendre la cohérence, que ceux-ci (hormis pour un montant de 
18'383 fr. 20) ne lui seraient pas imputables parce qu'il ne les aurait soi-disant pas 
commandés, tout en reprochant aux architectes d'avoir omis de les intégrer dans 
leurs devis. Quoi qu'il soit, l'appelant ne parvient pas à prouver que les prestations 
complémentaires qui ont été facturées (par exemple la pose d'un escalier en bois 
plutôt qu'un escalier en métal) auraient été commandées par les architectes sans 
instruction et approbation de leur mandant. Cela est d’ailleurs contredit par le fait 
que les factures, qui comportaient le coût desdits travaux supplémentaires, ont été 
payées par l’appelant sans aucune protestation, du moins jusqu’en décembre 2015. 
A noter que bien que l’appelant ait admis avoir commandé pour plus de 18'000 fr. 
de travaux supplémentaires en cours de chantier, il n’a pas allégué avoir donné 
pour instruction que les travaux en question devaient également entrer dans le 
budget de 850'000 fr. 
L’appelant ne peut par ailleurs être suivi lorsqu'il prétend n'avoir eu aucun moyen 
de connaître l'évolution des coûts du chantier entre la réception des premier et 
second devis, puisqu'il a justement allégué avoir dû renoncer à certains travaux de 
menuiserie intérieure afin de limiter les frais en raison des dépassements du devis, 
ce qui suppose qu'il a été dûment informé par les architectes. Ce point est 
d'ailleurs confirmé par le courriel que l'appelant a adressé le 19 mars 2015 à l'un 
des architectes, indiquant que le prix demandé pour la réalisation de 
l'aménagement de sa chambre était trop élevé et qu'il faudrait trouver des 
économies pour compenser la plus-value du gros œuvre. 
Compte tenu de ce qui précède, l'on ne voit pas sur quelle base l'appelant aurait 
pu, de bonne foi, s'attendre à ce que les coûts des travaux le concernant ne 
dépasseraient pas 850'000 fr., puisqu'aucun devis n'a pronostiqué ce montant ou 
un montant inférieur et que l’intéressé a par ailleurs commandé d’importantes 
prestations supplémentaires en cours de travaux. 
L'appelant ne peut dès lors être suivi lorsqu'il plaide qu'une limite de coûts 
contraignante de 850'000 fr. aurait été convenue entre les parties. La thèse de 
l’appelant paraît d’autant plus insoutenable que devant le premier juge, il a calculé 


- 19/23 - 
 
C/23011/2017 
son dommage sur la base du devis établi au mois de septembre 2014 (et non sur la 
base de la soi-disant limite de 850'000 fr.), étant relevé qu'il a admis avoir validé 
ce devis (et le suivant) à l'époque. 
L'argumentation relative au dépassement d'un prétendu plafond financier doit, par 
conséquent, être rejetée. 
4.2.2 Pour le cas où son argumentation relative à un plafonnement des coûts au 
montant de 850'000 fr. ne serait pas suivie, l'appelant fait valoir que les architectes 
ne peuvent se prévaloir d'aucune marge de tolérance relative au devis initial qu'ils 
lui ont soumis, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge. 
En tant que la motivation de l’appelant sur ce point, fort succincte, n’a été 
développée qu’au sujet de la marge de tolérance, il ne sera pas entré en matière 
sur les griefs émis - sans aucune motivation - sur le fait que les montants indiqués 
dans le premier devis ne correspondraient pas au montant des adjudications et que 
certains postes auraient évolué entre le premier et le second devis sans aucune 
explication ou facture des artisans. Par ailleurs, la critique de l’appelant selon 
laquelle aucune information ne lui a été donnée en cours de chantier au sujet de 
l’évolution des coûts a d’ores et déjà été rejetée ci-dessus, puisqu’il a été retenu 
que l’intéressé avait au contraire été régulièrement informé de l’évolution de 
ceux-ci, ce qui l’avait notamment amené à prendre certaines décisions concernant 
les travaux de menuiserie intérieure. 
L’appelant fait principalement valoir que les architectes ne l’ont pas correctement 
informé au sujet d’une éventuelle marge de tolérance applicable au devis. 
Il a cependant cité une jurisprudence dont il résulte que, même en l’absence 
d’indications au sujet d’une marge de tolérance, l’usage permettait sans doute de 
dire qu’une certaine marge d’erreur était tolérée, en ce sens qu’un léger 
dépassement ne constituait pas encore une violation du devoir de diligence de 
l’architecte (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 
consid. 2.4). 
Le premier juge a retenu qu’en l’occurrence, le dépassement du devis avait 
représenté environ 4%, ce qui était bien en deçà du taux admissible pour des 
travaux de rénovation, pour lesquels on admettait généralement une marge de 
tolérance encore plus élevée que les 10% reconnus par la jurisprudence pour de 
nouvelles constructions. 
L’appelant n’a émis aucun grief à l’égard de cette appréciation du Tribunal. En 
particulier, il n’a pas fait valoir que le taux de 4% dépasserait ce qui pourrait être 
admissible sur la base de l’usage selon lequel un « dépassement léger » serait 
tolérable, même en l’absence d’indications au sujet d’une marge d’erreur. 


- 20/23 - 
 
C/23011/2017 
Par ailleurs, l’appelant n’a pas non plus critiqué l’appréciation du Tribunal selon 
laquelle ce dépassement de 4% était plus théorique que réel, au vu des travaux 
complémentaires commandés par l’intéressé, pour un total de 78'000 fr. 
(recte : 73'000 fr. environ). 
L’appelant n’ayant pas remis en question ces points de manière suffisamment 
motivée, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ces questions. 
Pour le surplus, dans la mesure où l’appelant a demandé un devis actualisé au 
mois de juin 2015, il paraît contradictoire de désormais soutenir que le devis du 
mois de septembre 2014 établissait un prix fixe, non susceptible de subir des 
variations. 
Le jugement sera dès lors confirmé en tant qu’il retient que les prétentions émises 
par l’appelant au titre du dépassement du devis sont infondées. 
5. 
A supposer que le jugement de première instance soit confirmé sur le fond, 
l’appelant conteste néanmoins, à titre subsidiaire, la répartition des frais et dépens 
de première instance. 
5.1 Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs 
valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 96 
al. 2 CPC). Les demandes principale et reconventionnelle s'excluent lorsqu'il 
serait contradictoire d'admettre l'une, en tout ou en partie, sans rejeter l'autre. Il 
n'apparaît pas exclu d'admettre les prétentions en responsabilité contre un 
mandataire tout en accueillant, ne serait-ce que partiellement, la demande 
reconventionnelle formée par celui-ci tendant au paiement de ses honoraires (arrêt 
du Tribunal fédéral 4A_190/2019 du 8 octobre 2019 consid. 2.1 et 2.4.2). 
Selon l'article 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à charge de la partie succombante. 
Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont 
répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). 
Le demandeur succombe lorsque sa demande est rejetée. Peu importe à cet égard 
que certains de ses arguments juridiques aient été admis. Que la question de la 
qualité pour défendre eût pu faire l'objet d'un jugement sur incident n'est pas non 
plus déterminante si une telle procédure n'a pas été ouverte (arrêt du Tribunal 
fédéral 5A_583/2012 du 6 décembre 2012 consid. 4.2). 
Pour déterminer quelle est la partie qui succombe et quelle est celle qui obtient 
gain de cause, il convient de tenir compte aussi bien du sort des conclusions du 
demandeur que des conclusions, libératoires ou reconventionnelles, du défendeur. 
Il faut donc déterminer dans quelle proportion chacune des parties obtient gain de 
cause respectivement succombe, et répartir les dépens en conséquence entre les 


- 21/23 - 
 
C/23011/2017 
parties, les créances en dépens pouvant se compenser entièrement ou partiellement 
(arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2008 du 19 juin 2008). 
5.2 En l’espèce, le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de première instance à 
13'240 fr., répartis à raison de 12'240 fr. à la charge de l’appelant et 1'000 fr. à la 
charge des intimés, solidairement entre eux, afin de tenir compte du fait que le 
premier avait succombé dans une très large mesure, soit l’intégralité de sa 
demande, et n’ayant obtenu gain de cause que concernant les prétentions 
reconventionnelles de ses parties adverses. Il a ainsi considéré qu’une telle 
répartition était équitable, au regard des montants respectifs des prétentions 
soulevées à tort par les parties. Par ailleurs, le premier juge a condamné l’appelant 
à verser 15'000 fr. de dépens à ses parties adverses, pour tenir compte de l’issue 
de la procédure, en se référant aux art. 95 al. 3 et 106 al. 2 CPC ainsi que 
23 LaCC. 
L’appelant soutient que les frais et dépens de première instance auraient dû être 
répartis par moitié entre lui et les intimés, solidairement entre eux, faisant valoir 
que ceux-ci ont succombé sur l’intégralité de leurs prétentions reconventionnelles 
et qu’ils ont également causé des frais importants en contestant sa légitimation 
active devant le Tribunal. Par ailleurs, il reproche au premier juge de ne pas avoir 
détaillé la manière dont les dépens ont été fixés et répartis en fonction du sort de 
la cause, de sorte qu’il n’était pas en mesure de savoir si ceux-ci avaient été fixés 
de manière équitable. 
En l’occurrence, les prétentions de l’appelant devant le Tribunal, qui totalisaient 
en dernier lieu près de 225’000 fr., ont été intégralement rejetées. Les prétentions 
reconventionnelles des intimés, qui s’élevaient à 4'312 fr., ont suivi le même sort. 
Compte tenu de l'issue de la cause, demeurée inchangée au terme de la procédure 
d’appel, et du fait que les prétentions de l’appelant représentaient 98% de la valeur 
litigieuse totale, la répartition des frais judiciaires de première instance à raison 
d’environ 92% à charge de l’appelant et 8% à charge des intimés ne prête pas le 
flanc à la critique. 
En ce qui concerne les dépens, quand bien même le Tribunal n’a pas précisé la 
manière dont ils avaient été calculés, il suffit de se référer aux art. 84 et 85 
RTFMC, qui fixent les bases du défraiement de l’avocat en fonction de la valeur 
litigieuse. Ainsi, pour une valeur litigieuse située entre 160'000 fr. et 300'000 fr. - 
soit dans le cas d’espèce 229'312 fr. (225'000 fr. + 4'312 fr.) -, l’art. 85 RTFMC 
prévoit que les dépens s’élèvent en principe, sous réserve d’autres paramètres 
pouvant entrer en ligne de compte, à 14'500 fr. plus 3.5% de la valeur litigieuse 
dépassant 160'000 fr. Ainsi, cela donne un montant total de dépens de 16'926 fr. 
environ (14'500 fr. + 3.5% de 69'312 fr.), hors débours et TVA, pour une partie 
qui aurait pleinement obtenu gain de cause. 


- 22/23 - 
 
C/23011/2017 
Suivant la clé de répartition retenue par le Tribunal pour les frais, cela signifie que 
l’appelant avait droit à 1'350 fr. de dépens, tandis que les intimés pouvaient 
prétendre, solidairement entre eux, à 15'572 fr. environ. Après compensation, les 
intimés ont droit à 14'222 fr. Par conséquent, le Tribunal n’a pas excédé son 
pouvoir d’appréciation en allouant aux intimés, solidairement entre eux, des 
dépens arrêtés au montant arrondi de 15'000 fr., débours et TVA compris, 
représentant 10.7%, ce montant paraissant équitable au regard de la valeur 
litigieuse et de l’issue de la cause. 
 
L’appel sera dès lors rejeté sur ces points et les chiffres 5 et 6 du dispositif du 
jugement entrepris seront confirmés. 
6. 
Les frais judiciaires de seconde instance seront fixés à 6'000 fr. (art. 13, 17 et 
35 RTFMC). Ils seront compensés avec l'avance de frais du même montant qui a 
été fournie par l’appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 
al. 1 CPC). 
Les dépens d'appels dus par l'appelant aux intimés, solidairement entre eux, seront 
fixés à 5'000 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85 et 90 RTFMC, 25 et 26 LaCC). 
* * * * * 


- 23/23 - 
 
C/23011/2017 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable l'appel interjeté le 17 décembre 2019 par A______ contre les chiffres 
3 et 5 à 7 du dispositif du jugement JTPI/16097/2019 rendu le 14 novembre 2019 par le 
Tribunal de première instance dans la cause C/23011/2017-15. 
Déclare ledit appel irrecevable en tant qu'il vise à l'annulation du chiffre 2 du dispositif 
dudit jugement. 
Au fond : 
Confirme le jugement entrepris. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête les frais judiciaires d'appel à 6'000 fr., les met à la charge de A______ et les 
compense avec l'avance de frais du même montant qu’il a fournie, qui reste acquise à 
l'Etat de Genève. 
Condamne A______ à verser 5'000 fr. à B______ et C______, solidairement entre eux, 
à titre de dépens d'appel. 
Siégeant : 
Madame 
Jocelyne 
DEVILLE-CHAVANNE, 
présidente; 
Mesdames 
Verena 
PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica 
ATHMOUNI, greffière. 
La présidente : 
Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE 
 
La greffière : 
Jessica ATHMOUNI 
 
 
Indication des voies de recours : 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.