ge_gerichte · ACJC/1542/2025 · 2025-11-03 · fr


Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 3 novembre 
2025. 
 
REPUBLIQUE ET 
 
CANTON DE GENEVE 
POUVOIR JUDICIAIRE 
C/24772/2020 
ACJC/1542/2025 
ARRÊT 
DE LA COUR DE JUSTICE 
Chambre civile 
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025 
 
Entre 
A______ SARL, sise ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème 
Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 novembre 2024, 
représentée par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, NOMOS Avocats, 
boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, 
Et 
1) Messieurs B______ et C______, p.a D______ SA, ______ [GE], intimés, 
représentés par Me Malek ADJADJ, avocat, rue du Rhône 18, case postale, 1211 
Genève 3, 
Et 
2) Monsieur et Madame E______ et F______, domiciliés ______ [GE], autres 
intimés, représentés par Me Michel SCHMIDT, avocat, SJA AVOCATS SA, rue Jean-
Sénebier 20, 1205 Genève. 
 
 


- 2/20 - 
 
C/24772/2020 
EN FAIT 
A. 
Par jugement JTPI/14904/2024 du 25 novembre 2024, le Tribunal de première 
instance (ci-après: le Tribunal) a, sur demande principale, condamné B______ et 
C______, pris conjointement et solidairement, à verser à E______ et F______, 
pris conjointement et solidairement, la somme de 99'578 fr. avec intérêts à 5% dès 
le 30 novembre 2019 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires de l'action 
principale à 6'748 fr. en les mettant à la charge solidaire de B______ et C______ 
(ch. 2), condamné ces derniers à verser le montant de 15'000 fr. à E______ et 
F______ à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres 
conclusions (ch. 4). 
Statuant sur appel en cause, le Tribunal a condamné la société A______ SARL à 
verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 
99'578 fr. avec intérêts à 5% dès le 30 novembre 2019 (ch. 5), arrêté les frais 
judiciaires de l'appel en cause à 16'324 fr. en les mettant à la charge de A______ 
SARL (ch. 6), condamné cette dernière à verser le montant de 15'000 fr. à 
B______ et C______ à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes 
autres conclusions (ch. 8). 
B. 
a. Par acte déposé le 8 janvier 2025 au greffe universel, A______ SARL forme 
appel contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 5, 6, 7 et 8 du 
dispositif. 
 
Cela fait, elle conclut à ce que B______ et C______ soient déboutés de leurs 
conclusions prises à son encontre dans le cadre de l’appel en cause. 
 
b. Dans leur réponse, B______ et C______ concluent au rejet de l'appel et à la 
confirmation du jugement entrepris. 
 
c. E______ et F______ s'en sont rapportés à justice, considérant que l'appel 
concernait uniquement la relation interne de leurs parties adverses. 
 
d. A______ SARL ainsi que B______ et C______ ont répliqué et dupliqué, 
persistant dans leurs conclusions respectives. 
 
e. Par avis de la Cour du 10 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la 
cause était gardée à juger. 
C. 
Les faits pertinents suivants résultent de la procédure. 
 
a. B______ et C______ (ci-après également: les frères B______/C______) sont 
copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la [commune de] G______ (Vaud), 
sur laquelle est érigé un immeuble d'habitation, sis rue 2 ______ no. ______, 
[code postal] G______ [VD]. 


- 3/20 - 
 
C/24772/2020 
 
b. E______ et F______ (ci-après également : les époux E______/F______) sont 
copropriétaires des parcelles nos 3______ et 4______ de G______, lesquelles sont 
contiguës à la parcelle des frères B______/C______ ; deux immeubles 
d’habitation comprenant des appartements loués y sont bâtis. 
 
c. Début 2019, B______ et C______ ont entrepris des travaux de rénovation et de 
surélévation de leur immeuble, consistant en la transformation des combles et 
création de sur-combles. 
 
Au préalable, ils ont requis et obtenu une autorisation de construire n° 4______ 
(n° 5______) délivrée le 23 avril 2018 par la Municipalité de G______. 
L'autorisation de construire accordée aux frères B______/C______ne prévoyait 
aucun empiétement sur les immeubles des époux E______/F______. 
 
Le chantier des frères B______/C______ était dirigé par ces derniers, ainsi que 
par leur architecte. 
 
d. Les frères B______/C______ ont mandaté plusieurs entreprises, dont 
l’entreprise A______ SARL pour la réalisation des travaux de toiture. Cette 
entreprise est spécialisée dans la ferblanterie, la charpente et la couverture. 
 
Selon un devis du 18 janvier 2019, l'entreprise A______ SARL s’est notamment 
engagée à prendre en charge les travaux de toiture, comprenant des travaux de 
dépose, de charpente, de couverture, de ferblanterie et d'étanchéité. 
La première section de ce devis, intitulée « dépose et travaux préparatoires », 
comprenait un poste « Dépose de tuiles et débarras », ainsi qu’un poste 
« Etanchéité provisoire pendant les travaux » et « petites interventions pour 
étanchéité provisoire ». Une surface de 126 m2 était indiquée en lien avec 
l’étanchéité. 
 
e. Au cours des travaux, la toiture de l’immeuble a été démontée, puis rehaussée 
et reconstruite en totalité. 
La cheminée du bâtiment sis sur la parcelle n° 3______ appartenant aux époux 
E______/F______ a été surélevée en raison de la surélévation du toit de 
l'immeuble appartenant aux frères B______/C______, ces travaux n’étant 
cependant pas compris dans l’autorisation de construire délivrée à ces derniers. 
 
Il ressort également des enquêtes que durant les travaux, des tuiles ont été 
enlevées de la toiture de l’immeuble appartenant aux époux E______/F______ et 
qu’une bâche provisoire a été posée afin d’en assurer l’étanchéité. 
 
f. Lors du week-end du 29 novembre au 1er décembre 2019, de fortes pluies se 
sont abattues sur la [commune de] G______ et des dégâts d'eau sont survenus 
dans l’un des immeubles appartenant aux époux E______/F______. 


- 4/20 - 
 
C/24772/2020 
 
g. Le lundi 2 décembre 2019, un locataire du 1er étage de cet immeuble s’est plaint 
auprès de la régie, soit H______ SA, du fait que de l'eau coulait de son plafond 
depuis la veille et qu'il avait dû appeler les pompiers. 
 
h. Le même jour, I______ de la régie susmentionnée ainsi qu’un collaborateur de 
l'entreprise J______ SARL, qui s'occupait des sanitaires du bâtiment sinistré, se 
sont rendus sur place. 
 
Le collaborateur de J______ SARL a notamment pu constater qu'aucune conduite 
d'eau n'était rompue dans le bâtiment et a indiqué à I______ que le problème 
venait des travaux en toiture. Il avait constaté la présence d'une bâche sur le toit et 
avait pris des photos. Selon l'entreprise J______ SARL, la fuite provenait des 
travaux exécutés entre les bâtiments des frères B______/C______ et des époux 
E______/F______. 
i. Le lendemain matin, soit le 3 décembre 2019, l'entreprise K______ SARL, en 
charge de l’entretien du toit de l’immeuble des époux E______/F______, s'est 
rendue sur place. 
Selon son rapport journalier, K______ SARL a constaté que la sous-couverture du 
toit des frères B______/C______ ainsi qu'un raccordement à un encaissement 
avaient été posés. L'eau s'écoulait ainsi du toit surélevé des frères 
B______/C______ dans l’encaissement et, ensuite, de l'encaissement sur le toit 
des époux E______/F______ lequel était couvert par une bâche verte. Toutefois, 
la bâche, posée à cet endroit tout au début des travaux, n'était plus posée 
correctement et l'eau s'écoulait à l'intérieur de l'immeuble des époux 
E______/F______. A cela s'ajoutait le fait que des tuiles étaient manquantes sous 
la bâche. L’encaissement avait, selon le rapport de l’entreprise, été posé sans se 
soucier de ce qu’il se passerait en cas de pluie et la bâche n’avait pas été remise en 
place, ni raccordée à l’encaissement, même provisoirement. 
L'entreprise K______ SARL a pris des photographies et a ensuite refixé la bâche 
et raccordé celle-ci à l'encaissement, en fixant l'ensemble avec des lattes trouvées 
sur place, afin d'éviter de trop grosses infiltrations en attendant les décisions de la 
gérance sur la suite des travaux à effectuer. 
L______, gérant de l’entreprise K______ SARL, entendu comme témoin devant 
le Tribunal, a confirmé avoir été contacté par I______ le 2 décembre 2019, afin 
d’intervenir sur un sinistre au nos. ______ - ______ rue 6______ à G______. Il 
s’était rendu sur place le lundi matin 3 décembre 2019 et avait constaté qu’il y 
avait un immeuble en transformation à côté. Il avait constaté que l’eau s’écoulait 
du toit surélevé dans un encaissement et ensuite, de l’encaissement, sur le toit 
voisin sur lequel les tuiles avaient été enlevées. L’eau devait être réceptionnée sur 
une bâche qui couvrait le toit détuilé, mais la bâche n’était pas bien fixée et l’eau 
s’écoulait à l’intérieur. Il l'avait alors fixée avec des lattes pour faire une sorte de 


- 5/20 - 
 
C/24772/2020 
déviation de l'eau. Il ignorait comment la bâche avait été posée et si elle avait été 
déplacée par quelqu'un ou par le vent. Il était toutefois possible de fixer une bâche 
de manière à ce qu’elle ne bouge pas. 
Il ressort également du rapport journalier de L______ qu’il avait par ailleurs 
discuté avec les charpentiers (à savoir des employés de A______ SARL, ce qui 
n’est pas contesté) qui lui avaient affirmé que jusqu’au jeudi 28 novembre 2019 
les plaques de sous-couverture n'étaient pas posées « sur la dernière rangée » du 
toit des frères B______/C______. Ils avaient en effet laissé la dernière rangée 
vide pour que l'eau s'écoule sur la dalle et non dans l'encaissement. Ils avaient 
reçu l'ordre de poser les plaques et de faire le raccordement le vendredi 
29 novembre 2019, malgré leur doute concernant l'évacuation de l'eau, tout en 
précisant que leur patron leur avait répondu à ce sujet: « on verra plus tard ». 
L______ a enfin confirmé lors de son audition devant le Tribunal que son 
entreprise intervenait à raison d'une ou deux fois par année sur la toiture des 
époux E______/F______ pour son entretien. La toiture était vieille, mais en bon 
état. Depuis qu'il s'occupait du toit des époux E______/F______, il y avait eu de 
petites infiltrations en cas d'intempéries, lorsqu'une tuile était cassée ou déplacée 
par le vent. Il s'agissait toutefois d'événements assez rares, qui n'arrivaient pas 
chaque année et lors desquels il intervenait et procédait aux réparations utiles. 
j. A la suite du constat de K______ SARL, les frères B______/C______ ont fait 
réaliser des travaux d’urgence et ont demandé à ce titre à l’entreprise 
A______ SARL de poser un caisson pour récolter l’eau de pluie. K______ SARL 
a, quant à elle, été mandatée pour vérifier que ces travaux soient en mesure de 
garantir l’étanchéité en toiture. 
k. K______ SARL, soit pour elle L______, s’est ainsi rendue sur place avec 
I______ les 4, 5 et 6 décembre 2019. 
Lors de leur passage, I______ est montée sur le toit du bâtiment des époux 
E______/F______ et a pu constater la présence d'une bâche retenue avec une 
grande pièce en bois contre le mur surélevé en construction, posée à un endroit où 
des tuiles du toit avaient été déposées. 
Par ailleurs, des ouvriers étaient en train d'effectuer des travaux entre le mur du 
bâtiment en rénovation des frères B______/C______ et le toit des époux 
E______/F______. Interrogés par L______, les ouvriers avaient expliqué qu'ils 
réalisaient un caisson/encaissement pour récolter l'eau de pluie provenant des 
deux toitures. Selon L______, cette discussion avait eu lieu le 6 décembre 2019. 
 
L______ a également contrôlé l'étanchéité des travaux que les ouvriers avaient 
effectués et leur a fait rajouter du silicone ainsi que du scotch afin d’étancher la 
ferblanterie contre le mur. Selon L______, les travaux étaient corrects dans leur 


- 6/20 - 
 
C/24772/2020 
ensemble pour des travaux d'urgence, mais des travaux de finition devaient être 
entrepris dès la fin des travaux de façade pour garantir une étanchéité totale. 
L'ouvrier responsable des travaux de ferblanterie lui avait par ailleurs annoncé ne 
pas être ferblantier et avoir appris "sur le tas". Selon L______, les soudures 
n'étaient pas faites correctement. Elles étaient étanches, mais auraient une durée 
de vie réduite en raison de la dilatation du cuivre. Les découpes de la tôle 
laissaient en outre à désirer et le pliage de la pièce ainsi que les recouvrements 
étaient "potables", mais pas effectués dans les règles de l'art. 
l. La société M______ SA a également été mandatée par les époux 
E______/F______ afin de déterminer l’origine des infiltrations d’eau ; elle s’est 
rendue sur place les 4 et 5 décembre 2019. 
Dans son rapport daté du 16 janvier 2020, M______ SA a notamment relevé que 
la mise en place de la bâche provisoire, telle qu'elle avait été posée, n’était pas 
optimale car la configuration entre la jonction de la toiture en pente de l'immeuble 
et la nouvelle construction ne le permettait pas. Ainsi, pendant le weekend du 
29 novembre au 1er décembre 2019, les précipitations s’étaient infiltrées par cet 
endroit. 
M______ SA est ainsi arrivée à la conclusion que la dépose des tuiles et du 
chéneau existant pendant le chantier, puis la mise en place d'une bâche provisoire 
non conforme, avaient créé un point faible sur la toiture du bâtiment des époux 
E______/F______, la rendant ainsi perméable à l'eau. 
Le témoin N______, architecte EPFL de formation et responsable du département 
de la direction des travaux pour le bureau M______ SA, a expliqué devant le 
Tribunal que le « détuilage » sur le toit de l’immeuble des époux 
E______/F______ était nécessaire pour poser un chéneau. La protection du toit 
pouvait être obtenue par la pose d’une bâche fixée de manière étanche, étant 
précisé qu’une bâche bien fixée pouvait tenir même en cas de grandes 
intempéries. 
m. Par la suite, le bureau d’ingénierie et d’architecture O______ SA a été mandaté 
par les frères B______/C______ pour déterminer l'origine des infiltrations d'eau. 
P______, directeur de la société et ingénieur civil diplômé de l'école d'ingénieurs 
de Genève, s’est rendu sur les lieux en date des 30 juillet 2020 et 10 mai 2021 et a 
rencontré I______, ainsi que la représentante de M______ SA. 
Aux termes de son rapport du 16 septembre 2021, O______ SA a relevé, sur la 
base des photos qui lui avaient été transmises, ainsi que de celles du rapport de 
M______ SA, qu’aucune tuile n’avait été retirée de la toiture du bâtiment des 
époux E______/F______ avant le 4 décembre 2019, comme en attestait une 
photographie prise le 3 décembre 2019, à 11h55, soit le lendemain du constat des 


- 7/20 - 
 
C/24772/2020 
dégâts. Le retrait de quelques tuiles ne pouvait par conséquent pas être la cause 
des inondations, contrairement à ce que mentionnait le rapport de M______ SA. Il 
en a conclu que l’entreprise A______ SARL avait bien mis en place les mesures 
d’étanchéité nécessaires, conformément à son contrat. Par ailleurs, la vétusté du 
bâtiment et son entretien étaient des critères importants. La présence de 
moisissures préexistantes, qu’il avait constatées dans les appartements, laissait 
supposer que le bâtiment était déjà sujet à des infiltrations d’eau avant la 
survenance du sinistre et, partant, permettait de retenir une responsabilité des 
propriétaires. 
Toutefois, à teneur du procès-verbal d’audience du 26 avril 2023, P______, auteur 
du rapport précité et entendu comme témoin devant le Tribunal, a fourni des 
explications contradictoires avec son rapport, affirmant que les mesures n'avaient 
pas été prises pour assurer l'étanchéité du toit au niveau de la ferblanterie qui se 
trouvait sous les tuiles, dans les points bas où l'eau descendait. Il lui aurait 
néanmoins fallu disposer de photos avant les travaux pour pouvoir être totalement 
affirmatif à ce sujet. 
Concernant 
les taches de moisissures dans le bâtiment des époux 
E______/F______, si la vétusté du toit permettait de soupçonner l'existence 
d'infiltrations lentes et anciennes, il ne pouvait toutefois pas exclure qu'il y ait eu 
des infiltrations pendant le chantier, s'il n'y avait pas eu de protection provisoire 
de celui-ci. Il avait d'ailleurs constaté des infiltrations récentes, dues à un 
événement soudain. 
Au sujet des tuiles, il lui a été fait remarquer que l’entreprise K______ était 
intervenue le matin du 3 décembre 2019, de sorte que ce qui figurait sur la photo 
de ce jour était le résultat de la « réparation » provisoire faite par cette dernière. 
n. Entendu comme témoin, Q______, maçon et associé-gérant de la société 
R______ SARL, a déclaré que son entreprise avait, notamment, rehaussé les murs 
et appliqué le crépi sur les façades. 
Il a estimé avoir construit les murs au mois de mars et quitté le chantier au mois 
de mai. Le charpentier était intervenu après lui pour monter toute la structure. Une 
fois la structure montée, il était venu réaliser le crépissage, fin juin-début juillet, et 
était resté sur place jusqu’en septembre-octobre. 
Il a expliqué que lui-même et ses ouvriers n'avaient pas été gênés par le toit de 
l'immeuble voisin. Ils avaient uniquement dû rehausser la cheminée du toit des 
époux E______/F______ et n'étaient pas intervenus d'une quelconque autre façon 
sur ce toit. Il n’avait jamais touché les tuiles du voisin. 
Lorsque son entreprise avait quitté le chantier après le crépissage, il fallait 
reprendre l'étanchéité de la toiture du voisin. Pour cela, il fallait démonter 


- 8/20 - 
 
C/24772/2020 
l'échafaudage et le ferblantier devait déposer les tuiles pour pouvoir faire la 
ferblanterie et ensuite remettre les tuiles. Le toit de l’immeuble des frères 
B______/C______ était quant à lui complètement terminé. Tout cela avait eu lieu 
avant l'inondation, dont il avait eu connaissance alors qu’il avait quitté le chantier 
depuis trois ou quatre semaines. 
Selon Q______, la ferblanterie était en place lorsqu'il avait quitté le chantier. Elle 
se trouvait sous le platelage et la bande de serrage en métal qui remontait contre le 
mur était encore visible. Il était convenu qu'une nouvelle ferblanterie allait être 
posée sur le toit des époux E______/F______ avec une bande de serrage en métal 
qui remonterait plus haut lorsque l'échafaudage et le platelage seraient enlevés. Ce 
travail devait être effectué par un ferblantier. Selon Q______, il s'agissait de 
l'entreprise A______ SARL. 
Q______ a précisé que la bâche visible sur la photographie figurant en page 11 du 
rapport de O______ SA était celle du ferblantier, qui avait dû intervenir pour 
« faire quelque chose », puisqu'on voyait que le lattage tenait la bâche. On voyait 
par ailleurs sur les photographies qu'une nouvelle ferblanterie avait été installée, 
sans doute par le ferblantier, pour assurer l'étanchéité. 
o. S______ et T______, entendus comme témoins, ont déclaré avoir travaillé pour 
A______ SARL sur le chantier des frères B______/C______. 
Lorsqu'ils avaient quitté une première fois le chantier parce qu'ils ne pouvaient 
plus travailler sans l'intervention du maçon, ils avaient étanché le dernier étage. 
Une fois la maçonnerie terminée, ils étaient revenus après trois mois d'arrêt. Les 
maçons avaient déjà terminé leur intervention lorsque A______ SARL avait repris 
son activité. 
Lors du week-end des inondations, ils étaient en train d'intervenir sur le chantier et 
n'avaient pas terminé. Ils étaient arrivés un jour sur le chantier et avaient constaté 
une inondation, en raison d'un très gros orage survenu durant le week-end. Ils 
étaient également présents le vendredi avant le week-end des inondations. 
T______ a expliqué qu’il y avait un échafaudage sur le toit du voisin avec « un 
petit bout de bâche en bas ». Cet échafaudage et la bâche avaient toujours été là 
depuis qu'il était arrivé sur le chantier en septembre. Selon lui, ce n'était pas une 
bâche appartenant à A______ SARL, car elle était de couleur marron ou verte, 
alors que les bâches de A______ SARL étaient quadrillées. Selon lui, le toit d’à 
côté était vétuste et sans sous-toiture. Il avait vu que le toit était vieux et savait 
qu’à l’époque on ne mettait pas de sous-toiture. 
p. Le sinistre survenu lors du week-end du 29 novembre 2019 a causé 
d’importants dégâts dans les trois appartements situés dans l’immeubles des 


- 9/20 - 
 
C/24772/2020 
époux E______/F______, endommageant les parquets, plafonds, murs, ainsi que 
les cloisons de séparation, avec porte et armoire intégrées. 
q. Divers échanges sont intervenus entre les époux E______/F______ et les frères 
B______/C______ ; aucun accord n’est intervenu. 
D. 
a. Par acte déclaré non concilié et introduit le 7 mai 2021 par-devant le Tribunal, 
E______ et F______ ont formé une demande en paiement à l'encontre de 
C______ et B______. 
Ils ont principalement conclu à ce qu’il soit ordonné aux frères B______/C______ 
de supprimer les installations empiétant sur leur immeuble, d’entreprendre à leurs 
frais des travaux de remise en état de la cheminée située sur leur immeuble et à ce 
qu’ils soient condamnés à leur payer la somme de 180'600 fr. avec intérêts à 5% 
dès le 30 novembre 2019 à titre de dommages-intérêts. 
A l'appui de leur demande, E______ et F______ ont expliqué qu’une partie des 
travaux de rénovation des frères B______/C______ impactant leurs propres 
bâtiments avait été réalisée à leur insu et sans leur consentement. Par ailleurs, de 
l'eau de pluie s'était infiltrée dans leur immeuble sis sur la parcelle n° 4______ de 
de G______, provoquant d'importantes inondations dans trois appartements. Les 
dégâts ainsi causés avaient nécessité des interventions urgentes de plusieurs 
entreprises. 
Les époux E______ et F______ ont chiffré leur dommage à un montant total 
arrondi de 180'600 fr., qui comprenait 45'530 fr. de frais de mandataires, 
14'609 fr. pour des travaux urgents, 92'294 fr. pour des travaux de réfection des 
appartements inondés, ainsi que 28'251 fr. de dommages et intérêts pour les 
locataires. 
b. Dans leur réponse du 30 septembre 2021, B______ et C______ ont 
principalement conclu au déboutement de E______ et F______ de l'intégralité de 
leurs conclusions et ont, par ailleurs, formé une demande d’appel en cause à 
l’encontre de A______ SARL, concluant, subsidiairement, à ce que cette dernière 
soit condamnée à les relever de tout éventuel montant qu’ils pourraient être 
condamnés à payer envers les époux E______/F______. 
A l'appui de leur réponse, B______ et C______ ont contesté tout défaut de 
protection lors du chantier, ainsi que le montant des dégâts allégués par les époux 
E______/F______. En tout état, si un défaut de protection devait être retenu, 
celui-ci devait être imputé à la société A______ SARL. 
A cet égard, ils ont expliqué que cette entreprise avait été en charge des travaux de 
toiture et de la direction du chantier en rapport avec la surélévation de leur 
immeuble. A______ SARL avait ainsi posé une bâche sur le toit de leur 


- 10/20 - 
 
C/24772/2020 
immeuble, qui devait servir d'étanchéité provisoire pendant les travaux. Toutefois, 
la bâche en question avait cédé lors des pluies intervenues durant le week-end du 
29 novembre au 1er décembre 2019, ce qui avait provoqué des dégâts d'eau dans 
l'immeuble des époux E______/F______ sis sur la parcelle contiguë. 
c. Par pli du 15 novembre 2021, la société A______ SARL a conclu au rejet de la 
demande d’appel en cause, en expliquant notamment qu'elle n'avait pas été en 
charge de la direction des travaux et qu'elle s'était uniquement occupée de 
l'étanchéité du plancher du dernier étage de l'immeuble des frères 
B______/C______. Elle n'avait pas posé la bâche litigieuse qui se serait déchirée 
durant le week-end du 29 novembre 2019. 
 
d. Par courrier du 26 novembre 2021, B______ et C______ ont contesté les 
allégations de la société A______ SARL et persisté dans leurs conclusions sur 
appel en cause. 
e. Par jugement du 10 janvier 2022, le Tribunal a admis la demande d'appel en 
cause formée par les frères B______/C______ à l’encontre de la société 
A______ SARL. 
f. Dans sa réponse déposée le 11 mai 2022, A______ SARL a principalement 
conclu à ce que B______ et C______ soient déboutés de leurs conclusions prises 
à son encontre. 
A______ SARL a confirmé avoir été en charge des travaux de toiture et de 
surélévation, mais a derechef argumenté qu'elle n'avait été en charge ni de la 
direction des travaux, ni de l'étanchéité de la toiture. Elle n'avait notamment pas 
posé la bâche de protection litigieuse. 
A______ SARL a par ailleurs expliqué qu'elle avait dû abruptement quitter le 
chantier à la fin du mois de juin 2019, en raison du fait que les frères 
B______/C______ n'avaient toujours pas choisi l'entreprise de maçonnerie en 
charge de la surélévation. Elle était ensuite retournée sur le chantier en novembre 
2019 et avait alors constaté que la surélévation avait été exécutée entre-temps et 
qu'une bâche provisoire avait été posée sur la toiture. 
g. Dans leur réplique, les époux E______/F______ ont persisté dans leurs 
conclusions. 
 
h. Le Tribunal a tenu plusieurs audiences les 19 septembre et 30 novembre 2022, 
15 février, 26 avril, 7 juin et 18 septembre 2023, ainsi que le 29 janvier 2024 au 
cours desquelles il a entendu les parties et de nombreux témoins, dont les 
déclarations ont été reprises ci-dessus, dans la mesure utile. 


- 11/20 - 
 
C/24772/2020 
 
i. Par ordonnance du 24 avril 2023, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire 
aux fins de déterminer la cause des inondations intervenues entre le 29 novembre 
et le 1er décembre 2019 dans l’immeuble propriété des époux E______/F______ 
et a nommé U______ en qualité d’expert. 
 
Aux termes de son rapport du 31 octobre 2023, l’expert a, notamment, relevé que 
l'immeuble des époux E______/F______ était un immeuble ancien assaini. Les 
sols, les murs et les plafonds étaient réhabilités à neuf, mais les installations 
techniques n'étaient pas récentes. 
 
La toiture avait été réalisée dans les règles de l'art de l'époque. Le bâtiment ne 
comportait pas de sous-toiture sous les tuiles et la majorité des tuiles étaient 
marquées par l'âge avec des lichens. Les ferblanteries n'étaient pas fraîches et 
composées de matériaux qui n'étaient plus utilisés à l'heure actuelle. La toiture 
pouvait être qualifiée d'entretenue, mais a minima. 
 
Selon l’expertise, le sinistre survenu lors du week-end du 29 novembre 2019 était 
consécutif 
aux 
travaux 
de 
surélévation 
de 
l’immeuble 
des 
frères 
B______/C______. L’origine des dégâts était un défaut d’étanchéité de la toiture 
(point 3.2.1). Le plus probable était que le raccordement entre les éléments de 
l’ancienne ferblanterie et la maçonnerie avait fui, plus particulièrement vers la 
jonction des « caissons nord et ouest » en direction de la cheminée. Il ne pouvait 
cependant pas être exclu qu’il y ait eu une bâche de protection souple ayant été 
mal fixée, réduisant ainsi la capacité d’évacuation des eaux météorites pendant 
l’orage. Selon l’expert, il n’était pas possible d'attribuer la pose de la bâche en 
question à l'une ou l'autre des entreprises ayant participé aux travaux. Il n'était pas 
non plus possible de déterminer avec exactitude si les travaux de l'entreprise 
A______ SARL étaient à l'origine des dégâts d’eau. Si celle-ci était la seule 
entreprise sur place au moment des faits, les fournitures et installations d'autres 
entreprises se trouvaient aussi sur les lieux (point 4.2). 
 
Enfin, l’expert a estimé le coût des dégâts provoqués par le sinistre à 98'798 fr. 
 
j. A l’issue de l’administration des preuves, les parties ont déposé leurs plaidoiries 
finales écrites, persistant dans leurs conclusions respectives. 
E. 
a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que l’inondation survenue dans 
l’immeuble des époux E______/F______ avait été causée par les travaux entrepris 
par les frères B______/C______ sur leur parcelle et que ces derniers devaient, en 
leur qualité de propriétaires, répondre du dommage, arrêté à 99'578 fr. Le 
Tribunal a ensuite considéré que la responsabilité du sinistre devait être imputée à 
l’entreprise A______ SARL en charge des travaux de ferblanterie, charpente et de 
couverture, dans la mesure où le sinistre en question faisait suite à une 
modification dans le système d’évacuation des eaux pluviales que celle-ci avait 
réalisée. La bâche litigieuse, qui avait servi de protection provisoire permettant de 


- 12/20 - 
 
C/24772/2020 
rediriger l’écoulement des eaux de pluie durant le chantier, avait été mal fixée, 
laissant par conséquent s’infiltrer l’eau des fortes pluies du week-end du 
29 novembre 2019. 
 
b. Devant la Cour, l’appelante conteste toute responsabilité. Se fondant sur 
l’expertise judiciaire, elle soutient qu’il n’est pas possible de déterminer quels 
travaux ont causé le sinistre et, partant, de lui en imputer la responsabilité. Par 
ailleurs, elle affirme ne pas avoir posé la bâche litigieuse et explique ne pas avoir 
été responsable de l’étanchéité intégrale du chantier, mais seulement du plancher 
du dernier étage, dans l’attente de la surélévation. Elle considère avoir réalisé tous 
les travaux qui lui incombaient dans les règles de l’art, sans qu’aucune violation 
de son devoir de diligence ne puisse lui être reprochée. 
EN DROIT 
1. 
1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 
2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure 
(art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application 
immédiate énumérées à l'art. 407f CPC. 
 
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté, en temps utile et selon la forme 
prévue par la loi (art. 145 al. 1 let. b et 311 CPC), contre une décision finale de 
première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) rendue dans une cause patrimoniale 
dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 
 
1.3 Dans la mesure où la procédure d’appel oppose exclusivement l’appelante aux 
intimés B______/C______, ces derniers seront désignés comme les « intimés », 
les époux E______/F______ étant désignés comme tels. 
1.4 La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables 
(art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC). 
1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans 
la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 
2. 
Au stade de l’appel, il n’est plus contesté que l’inondation survenue dans 
l’immeuble des époux E______/F______ a été causée par le chantier entrepris par 
les intimés B______/C______ et que ces derniers répondent en conséquence du 
dommage causé en leur qualité de propriétaires du bâtiment, source des 
dégradations. La seule question qui demeure litigieuse est celle de savoir si une 
responsabilité peut être imputée à la société appelante, appelée en cause sur ce 
point. 


- 13/20 - 
 
C/24772/2020 
3. 
L’appelante reproche au Tribunal de s’être livré à une mauvaise appréciation des 
preuves, avec pour conséquence de l’avoir tenue responsable du sinistre survenu 
durant le week-end du 29 novembre 2019. 
 
3.1.1 En vertu de l’art. 364 al. 1 CO, la responsabilité de l’entrepreneur est 
soumise, d’une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans 
les rapports de travail. 
Ce renvoi institue un devoir général de diligence et de fidélité de l'entrepreneur 
(art. 321a al. 1 CO). Ainsi, toute violation de l'obligation de diligence de 
l'entrepreneur avant la livraison de l'ouvrage ou après la fin du contrat, ou 
simplement à l'occasion de l'exécution ou de la livraison de l'ouvrage, équivaut à 
une inexécution ou à une mauvaise exécution du contrat (art. 97 al. 1 CO et 
364 al. 1 CO; ATF 111 II 170 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_531/2022 
du 20 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; 4A_273/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.3.1). 
Malgré la référence au contrat de travail, le niveau de diligence de l’entrepreneur 
est supérieur à celui du travailleur. Au contraire du travailleur, l’entrepreneur 
n’exécute en effet pas l’ouvrage sur les instructions précises du maître, mais de 
manière autonome. De plus, il apparaît souvent, par rapport au maître, comme la 
partie la plus expérimentée et la mieux informée sur le plan technique. Sa 
responsabilité est donc accrue. Il en découle que l’entrepreneur doit exécuter et 
livrer l’ouvrage de manière soignée et consciencieuse. Il lui incombe également 
d’éviter toute négligence susceptible de mettre en péril la bonne exécution du 
contrat. Le niveau concret de diligence dépend des circonstances propres à chaque 
cas d’espèce. L’entrepreneur doit au moins faire preuve de la diligence que l’on 
peut attendre en affaires d’un partenaire contractuel consciencieux qui accepte de 
réaliser un tel ouvrage dans des circonstances données (CHAIX, in Commentaire 
romand, CO I, 3ème éd., 2021, n. 3 ad art. 364 CO et les références citées ; 
cf. ATF 129 III 604 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_273/2017 du 
14 mars 2018 consid. 3.3.1). 
L'entrepreneur répond de toute violation du devoir de diligence, par lui-même ou 
ses auxiliaires, qui cause un dommage au maître de l'ouvrage, conformément aux 
art. 97 ss, 101 et 364 al. 1 CO (arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 
20 octobre 2023 consid. 3.1.3). 
 
3.1.2 Selon la jurisprudence, le degré de la preuve nécessaire pour établir la 
violation du devoir de diligence est celui de la preuve certaine (Gewissheit; 
 arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 consid. 3.1.4 et les 
références citées). 
La preuve d'un fait est certaine si le juge a acquis, en se fondant sur des éléments 
objectifs, la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue ne peut pas 
être exigée. Il suffit que le juge n'ait plus de doutes sérieux quant à l'existence du 


- 14/20 - 
 
C/24772/2020 
fait allégué ou que les doutes qui subsistent semblent légers (ATF 130 III 321 
consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_531/2022 du 20 octobre 2023 
consid. 3.1.4 et les références citées). 
 
3.1.3 Selon l’art. 183 al. 1 CPC, le juge peut ordonner une expertise judiciaire. On 
ne peut soumettre à un expert que des questions de fait, non des questions de 
droit, dont la réponse incombe impérativement au juge, qui ne peut pas déléguer 
cet examen à un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_910/2021 du 8 mars 2023 
consid. 6.2.6 et les références citées). 
Comme tout moyen de preuve, une expertise est sujette à la libre appréciation des 
preuves par le juge. Sur les questions qui relèvent de l’expertise, le Tribunal ne 
peut cependant s’écarter d’une expertise judiciaire que pour des motifs pertinents. 
Il doit examiner si les autres moyens de preuve et les allégués des parties 
imposent des objections sérieuses quant au caractère concluant de l’exposé de 
l’expert. Si le caractère concluant d’une expertise lui semble douteux sur des 
points essentiels, le Tribunal doit au besoin administrer des preuves 
complémentaires afin de lever ce doute (ATF 145 II 70, consid. 5.5; 138 III 193, 
consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 
consid. 2.1.2). 
En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à 
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut 
pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce 
dernier par le juge (arrêts du Tribunal fédéral 8C_616/2023 du 1er mai 2024 
consid. 3.2; 8C_443/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2). 
 
3.2 En l’espèce, l’appelante conteste être à l’origine des travaux défectueux, à plus 
d’un titre. 
 
3.2.1 Dans un premier moyen, elle soutient ne pas avoir été responsable de 
l’étanchéité intégrale du chantier, mais seulement du plancher du dernier étage. 
 
A teneur du devis établi le 18 janvier 2019, l’appelante était chargée de refaire la 
toiture et d’assurer son étanchéité durant les travaux. Elle s’est en particulier 
engagée à assurer une étanchéité provisoire et également à intervenir par des petits 
travaux lorsque l’étanchéité provisoire n’était plus garantie. Il en découle un 
devoir général non seulement d’assurer, mais également de maintenir l’étanchéité 
durant toute la durée des travaux. 
Contrairement à ce qu’elle soutient, l’étanchéité provisoire telle que prévue par le 
devis ne se limitait pas à une partie spécifique des travaux à réaliser, telle que le 
plancher du dernier étage, mais s’inscrivait dans le cadre des travaux 
préparatoires, valables pour l’ensemble du chantier. Le fait qu’une surface de 
126 m2 soit indiquée en lien avec l’étanchéité dans le devis ne permet pas de 


- 15/20 - 
 
C/24772/2020 
retenir que son intervention se limitait au plancher du dernier étage, ce d’autant 
moins que sa mission portait sur la réfection de l’intégralité de la toiture. De plus, 
selon les enquêtes, l’appelante était la seule entreprise chargée de l’étanchéité du 
chantier et la seule entreprise spécialisée dans la ferblanterie-couverture, à qui ce 
type de travail revient, à intervenir sur le chantier. 
Il y a ainsi lieu de retenir que l’appelante était bien en charge de l’étanchéité 
provisoire du chantier et devait par conséquent prendre toutes les mesures de 
précaution nécessaires en la matière. 
Ses griefs tendant à s’exonérer de ses obligations en lien avec l’étanchéité du 
chantier, infondés, doivent être rejetés. 
3.2.2 Dans un deuxième moyen, l’appelante soutient, en se fondant sur l’expertise 
judiciaire, qu’il n’est pas possible de déterminer quels travaux ont causé 
l’inondation et, partant, de lui en imputer la responsabilité. Par ailleurs, elle 
affirme ne pas avoir posé la bâche litigieuse. 
Il ressort des enquêtes, notamment des expertises privées et des constats rapportés 
par les premières entreprises intervenues sur les lieux immédiatement après le 
sinistre, que l’eau s’est infiltrée lors du changement du système d’évacuation des 
eaux pluviales, un encaissement ayant été posé pour récolter l’eau de pluie et la 
diriger sur le toit des époux E______/F______, couvert par une bâche provisoire 
mal fixée. Le témoin N______ a relevé par ailleurs que le « détuilage » du toit 
s’inscrivait dans le cadre de ces travaux puisque cette mesure était nécessaire pour 
pouvoir poser le nouveau chéneau. 
A cet égard, on ne saurait suivre les conclusions de l’entreprise O______, qui 
retient que le retrait des tuiles ne pouvait pas être la cause de l’inondation en 
raison du fait qu’elles n’auraient été enlevées que le 4 décembre 2019, soit après 
la survenance du sinistre. D’une part, ce constat, réalisé plusieurs mois après la 
survenance des faits, est contredit par les témoignages directs, clairs et 
concordants de L______ de K______ SARL, I______ et l’entreprise 
M______ SA, qui ont tous confirmé, en tant que premières personnes étant 
intervenues sur les toits durant les jours ayant suivi le sinistre, que le toit des 
époux E______/F______ était alors déjà détuilé. D’autre part, les conclusions de 
O______ se basent sur une photo du 3 décembre 2019 à 11h 55, qui aurait 
toutefois pu être prise après les réparations provisoires effectuées par 
K______ SARL le matin-même. De plus, lors de son audition devant le Tribunal, 
le représentant de O______ a fourni des explications divergentes des conclusions 
contenues dans son rapport, confirmant que les mesures d’étanchéité n’avaient pas 
été prises au niveau de la ferblanterie qui se trouvait sous les tuiles. 
Au vu de ces éléments, et en particulier des témoignages des premières personnes 
intervenues sur le chantier et spécialisées dans le domaine de la construction, il 


- 16/20 - 
 
C/24772/2020 
peut être tenu pour établi que les infiltrations sont intervenues au niveau des 
installations liées à l’évacuation des eaux pluviales et que le « détuilage » d’une 
partie du toit des époux E______/F______ et la pose de la bâche litigieuse ont 
joué un rôle causal et déterminant dans la survenance du sinistre. Comme l’a à 
juste titre relevé le Tribunal, ce constat est corroboré par le fait que les dégâts 
causés à l’immeuble des époux E______/F______ sont survenus du côté de la 
partie détuilée de leur toit. 
L’expertise judiciaire ne parvient en réalité pas à une autre conclusion. Selon 
l’expert, le sinistre est en effet la conséquence d’un défaut d’étanchéité. Le plus 
probable serait, selon lui, que le raccordement entre les éléments de l’ancienne 
ferblanterie et la maçonnerie a fui, plus particulièrement au niveau « des caissons 
nord et ouest ». Cependant, il ne peut être exclu que la bâche de protection 
provisoire posée à cet endroit ait été mal posée, sans que l’on sache par qui, du 
maçon ou de l’entreprise de ferblanterie-couverture. 
L’une comme l’autre de ces hypothèses se rapporte toutefois aux travaux confiés à 
l’appelante, dès lors qu’elles portent toutes deux sur un problème d’étanchéité que 
celle-ci était tenue de garantir. 
Par ailleurs, en sa qualité de ferblantier-couvreur, les travaux en lien avec le 
système d’évacuation des eaux de pluie, que ce soit au niveau des chéneaux, pose 
de caissons, raccordements ou tout autre intervention permettant l’évacuation des 
eaux, relevaient de sa compétence. D’ailleurs, dès que les intimés ont eu 
connaissance du sinistre et de sa cause, ils ont aussitôt fait appel à l’appelante 
pour prendre des mesures d’urgence, ce qui confirme qu’elle était en charge de cet 
aspect du chantier. 
S’agissant en particulier du raccordement entre les éléments de l’ancienne 
ferblanterie et la maçonnerie, il ressort en outre des témoignages recueillis en 
cours de procédure, en particulier ceux des ouvriers ayant travaillé sur le chantier, 
que l’entreprise de maçonnerie avait terminé le crépissage et quitté le chantier au 
mois de septembre-octobre 2019 et qu’il incombait par la suite au ferblantier, soit 
en l’occurrence à l’appelante, d’intervenir pour poser la nouvelle ferblanterie sur 
le toit des époux E______/F______. 
C’est en vain que l’appelante tente de soutenir qu’elle n’était pas en charge des 
travaux de ferblanterie en lien avec le caisson nord et son étanchéité, lieu de 
l’infiltration des eaux, faute d’être compris dans son devis. En effet, il ressort de 
l’expertise que le caisson nord a été réalisé immédiatement après le sinistre, de 
sorte qu’il s’agit d’une mesure urgente effectuée a posteriori pour remédier à la 
situation et qui ne pouvait par conséquent être anticipée dans le devis. Cela ne 
signifie pas pour autant que l’appelante n’était pas tenue des travaux de 
ferblanterie à l’endroit où le caisson a par la suite été réalisé. 


- 17/20 - 
 
C/24772/2020 
S’agissant de la seconde hypothèse relative à la bâche de protection provisoire, le 
témoin Q______, de l’entreprise de maçonnerie, a confirmé qu’il revenait à 
l’appelante de déposer les tuiles pour pouvoir exécuter les travaux de ferblanterie 
puis de les remettre et que la bâche litigieuse était bien celle de l’appelante. Lui-
même n’était pas intervenu d'une quelconque autre façon sur le toit des époux 
E______/F______ et n’avait jamais touché aux tuiles qui s’y trouvaient. 
Ainsi, dans la mesure où la bâche litigieuse a été posée dans le cadre des travaux 
de ferblanterie exécutés par l’appelante, on peine à comprendre quelle autre 
entreprise aurait pu la poser. 
A cela s’ajoute le fait que les ouvriers de l’appelante ont expliqué à L______, de 
l’entreprise K______ SARL, qu’ils étaient en train de travailler sur les plaques de 
sous-couverture les jours ayant précédé le week-end du 29 novembre 2019 et 
qu’ils avaient émis des doutes quant à l’évacuation de l’eau ; leur patron leur avait 
dit qu’il verrait cela plus tard, ce qui tend à démontrer, là encore, que l’appelante 
était bien en charge de cet aspect-là du chantier. 
Enfin, il ressort de la chronologie des faits que l’appelante était la seule entreprise 
sur place et active sur le chantier pour réaliser les travaux de ferblanterie les jours 
ayant précédé le week-end du 29 novembre 2019, étant relevé que l’entreprise de 
maçonnerie avait quitté les lieux depuis plusieurs semaines déjà. 
En définitive, les enquêtes ont permis de démontrer que l’appelante est intervenue 
sur le chantier pour effectuer les travaux de ferblanterie-couverture et assurer 
l’étanchéité provisoire du chantier et que l’origine du sinistre relève d’un défaut 
d’étanchéité de la toiture, au niveau des travaux qui lui incombaient. Partant, il lui 
revenait de vérifier la bâche litigieuse et de contrôler que l’étanchéité était 
garantie, et ce quand bien même elle n’aurait pas posé ladite bâche elle-même. 
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Tribunal a retenu que le sinistre a 
été causé par un manque d’étanchéité imputable à l’appelante. 
3.2.3 Dans un troisième moyen, l’appelante reproche au Tribunal de s’être écarté, 
sans motif, de l’expertise judiciaire. 
L’expertise judiciaire porte sur des éléments de fait que le juge n’est pas en 
mesure d’établir lui-même - tels qu’en l’occurrence déterminer l’origine du 
sinistre, l’éventuel lien avec les travaux entrepris par les divers intervenants, 
exposer les règles professionnelles ou le déroulement du chantier. En revanche, 
les conséquences juridiques qui en découlent - dont la question de savoir si 
l’appelante peut être tenue responsable ou a manqué à son devoir de diligence, 
relèvent du droit et du seul pouvoir d'examen du juge. 


- 18/20 - 
 
C/24772/2020 
L’expertise a permis de confirmer que l’origine du sinistre était un problème 
d’étanchéité au niveau du raccordement des éléments de ferblanterie et 
éventuellement de la pose de la bâche litigieuse. Le Tribunal, respectivement la 
Cour de céans, ne s’écartent pas de ces constatations et ne retiennent pas une autre 
source du sinistre. 
Concernant les travaux réalisés par l’appelante, l’expert a certes relevé que ceux 
mentionnés sur le devis du 18 janvier 2019 ont été effectués, ce qui n’est en soi 
pas contesté. Il n’a cependant pas déterminé si lesdits travaux ont été réalisés 
selon les règles de l’art. Or, le grief imputé à l’appelante est précisément de savoir 
si les travaux confiés ont été réalisés avec toute la diligence requise. 
A cet égard, l’expertise judiciaire retient un défaut au niveau de l’étanchéité et il a 
été confirmé par l’entreprise K______ SARL ainsi que par l’architecte N______ 
que la bâche aurait pu être fixée de façon à ce qu’elle tienne même en cas 
d’intempérie, ce qui n’a, en l’occurrence, pas été fait. L’entreprise M______ SA a 
ajouté quant à elle que le système mis en place avec la bâche n’était pas optimal 
au vu de la configuration de la nouvelle construction. 
La question de savoir si l’appelante a elle-même posé la bâche litigieuse importe 
peu au final. La question déterminante est de savoir si l’appelante doit répondre 
des travaux défectueux, tels qu’exposés par l’expert, question qui relève du droit 
et qui ne peut être déléguée à l’expert. Sur ce point, le Tribunal, respectivement la 
Cour, répondent par l’affirmative eu égard au domaine d’expertise de l’appelante, 
de la mission qui lui a été confiée, de l’appréciation des preuves administrées et 
au vu des motifs précédemment exposés au considérant 3.2.2 ci-dessus. 
Il s’ensuit que le Tribunal a correctement apprécié la portée de l’expertise 
judicaire et que la décision entreprise doit être confirmée. 
3.3 Au vu des considérants qui précèdent, le jugement sera confirmé dans son 
intégralité. 
4. 
Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe 
(art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 8’000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et 
partiellement compensés avec l'avance de frais fournie par ses soins en 5’400 fr., 
laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L’appelante sera en 
conséquence condamnée à verser 2'600 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui les 
Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires. 
Elle sera également condamnée à verser des dépens d'appel à l'intimée, fixés à 
5'000 fr. débours et TVA compris, tenant compte notamment de la brièveté des 
écritures déposées devant la Cour (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). 
* * * * * 


- 19/20 - 
 
C/24772/2020 
PAR CES MOTIFS, 
La Chambre civile : 
A la forme : 
Déclare recevable l'appel interjeté le 8 janvier 2025 par A______ SARL contre le 
jugement JTPI/14904/2024 rendu le 25 novembre 2024 par le Tribunal de première 
instance dans la cause C/24772/2020. 
Au fond : 
Confirme le jugement entrepris. 
Déboute les parties de toutes autres conclusions. 
Sur les frais : 
Arrête les frais judiciaires à 8'000 fr., les met à la charge de A______ SARL et dit qu’ils 
sont partiellement compensés avec l’avance fournie. 
Condamne A______ SARL à verser la somme de 2'600 fr. aux Services financiers du 
Pouvoir judiciaire à titre de solde des frais judiciaires d’appel. 
Condamne A______ SARL à verser la somme de 5'000 fr. à B______ et C______, pris 
solidairement, à titre de dépens d’appel. 
Siégeant : 
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame 
Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


- 20/20 - 
 
C/24772/2020 
Indication des voies de recours : 
 
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa 
notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal 
fédéral par la voie du recours en matière civile. 
 
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. 
 
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 
30'000 fr.