elcom · widerruf-der-kostendeckenden-einspeiseverguetung-kev-ueberspitzter-formalismus-NWduR9 · 2014-06-11 · de
Widerruf der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) / überspitzter Formalismus
Elektrizitätsrecht


Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom




Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom
Effingerstrasse 39, CH-3003 Bern
Tel. +41 58 46 258 33, Fax +41 58 46 202 22
info@elcom.admin.ch
www.elcom.admin.ch
COO.2207.105.2.127670
\\adb.intra.admin.ch\Userhome$\Reginfra-01\u80817259\config\Desktop\221-00017_941-12-073_20140612_VE_KEV KW Schiffmühle_für Publikation.docx


Referenz/Aktenzeichen: 221-00017 (alt: 941-12-073)
Bern, 12.06.2014

V E R F Ü G U N G
der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom
Zusammensetzung:
Carlo Schmid-Sutter (Präsident), Brigitta Kratz (Vizepräsidentin), Antonio
Taormina (Vizepräsident), Anne Christine d'Arcy, Christian Brunner, Aline Clerc,
Matthias Finger
in Sachen:
Limmatkraftwerke AG, Haselstrasse 15, 5401 Baden

vertreten durch Alexander Rey, Rechtsanwalt, Binder Rechtsanwälte, Lang-
haus, 5401 Baden
(Gesuchstellerin)
und
Swissgrid AG, Dammstrasse 3, Postfach 33, 5070 Frick
(Verfahrensbeteiligte)
betreffend
Widerrufsbescheid Swissgrid AG vom 13. November 2012 betreffend kos-
tendeckende Einspeisevergütung (KEV)





2/16


Inhaltsverzeichnis
I
Sachverhalt .................................................................................................................................. 3
II Erwägungen ................................................................................................................................. 6
1 Formelles ....................................................................................................................................... 6
1.1
Zuständigkeit der ElCom ........................................................................................................... 6
1.2
Parteien .................................................................................................................................... 6
1.3
Rechtliches Gehör ..................................................................................................................... 7
2 Materielles ..................................................................................................................................... 7
2.1
Vorbringen der Gesuchstellerin ................................................................................................. 7
2.1.1
Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes (SuG), Anspruch auf rechtliches Gehör und
Verhältnismässigkeitsgrundsatz .............................................................................................. 7
2.1.2
Verstoss gegen das Rechtsverweigerungsverbot (überspitzter Formalismus) sowie gegen
Treu und Glauben ................................................................................................................... 7
2.2
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten ........................................................................................ 8
2.3
Beurteilung ................................................................................................................................ 9
2.3.1
Rechtliche Grundlagen und Rechtsnatur der Fristen in der KEV .............................................. 9
2.3.2
Verstoss gegen das Rechtsverweigerungsverbot (Verbot des überspitzten Formalismus) ..... 10
3 Gebühren ..................................................................................................................................... 13
4 Parteientschädigung .................................................................................................................... 13
III Entscheid.................................................................................................................................... 15
IV Rechtsmittelbelehrung............................................................................................................... 16






3/16


I
Sachverhalt
A.
1
Mit Datum vom 10. September 2008 (Poststempel) meldete die Gesuchstellerin ein Kleinwasserkraft-
werk (Projekt « KW-Schiffmühle Dotier KW») für die kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) bei
der Verfahrensbeteiligten an. Mit Bescheid vom 30. September 2008 teilte die Verfahrensbeteiligte der
Gesuchstellerin mit, dass das Projekt (KEV-Projekt 14776) die Voraussetzungen für die KEV erfülle.
Auch wies die Verfahrensbeteiligte darin auf die Frist für die Projektfortschrittsmeldung (4. Oktober
2012) und die Frist für die Inbetriebnahmemeldung (6. Oktober 2014) gemäss Anhang 1.1 Energie-
verordnung vom 7. Dezember 1998 (EnV; SR 730.01) hin (act. 1, Beilage 5).
2
Das Dotierkraftwerk Schiffmühle weist gemäss Anschlussgesuch vom 16. November 2012 eine
maximale Leistung von 385 kW auf. Die Konzession für die Nutzung der Wasserkraft der Limmat im
Kraftwerk Schiffmühle wurde am 13. Juli 2011 auf den 1. Juli 2013 und mit Gültigkeit bis zum 31. De-
zember 2074 in Kraft gesetzt (act. 1, Beilagen zu Beilage 3).
3
Mit Bescheid vom 13. November 2012 widerrief die Verfahrensbeteiligte den positiven Bescheid vom
10. September 2008 mit der Begründung, die Gesuchstellerin habe innert Frist (d.h. bis zum 4. Okto-
ber 2012) weder eine Projektfortschrittsmeldung noch ein Gesuch um Erstreckung der ablaufenden
Frist eingereicht (act. 1, Beilage 2).
B.
4
Am 30. November 2012 nahm die Gesuchstellerin eine vorsorgliche Neu- bzw. Wiederanmeldung des
Kleinwasserkraftwerks Schiffmühle zum Bezug der KEV vor (act. 1, Beilage 4).
5
Mit Eingabe vom 4. Dezember 2012 stellte die Gesuchstellerin bei der Eidgenössischen Elektrizitäts-
kommission ElCom folgende Rechtsbegehren (act. 1):
«1. Der Widerruf des Bescheids der swissgrid ag vom 30. September 2008 durch den Bescheid der swissgrid
ag vom 13. November 2012 sei aufzuheben.
2. Es sei festzustellen, dass das Dotierkraftwerk KW Schiffmühle (KEV-Projekt14776) die Voraussetzungen für
die kostendeckende Einspeisevergütung gemäss Art. 7a EnG erfüllt und der Bescheid vom 30. September 2008
verbindlich bleibt.
3. Eventualiter sei swissgrid ag anzuweisen, die eingereichte Projektfortschrittsmeldung zu prüfen, und bei Vor-
liegen der Voraussetzungen gemäss Anhang 1.1 EnV, Ziff. 5.2 habe sie festzustellen, dass der Bescheid vom
30. September 2008 weiterhin verbindlich sei.
4. Subeventualiter sei zu verfügen, dass die Frist zur Meldung des Projektfortschritts wiederherzustellen ist.
5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.»
6
Die Gesuchstellerin reichte gleichzeitig ein Fristwiederherstellungsgesuch mit folgenden Rechtsbegeh-
ren bei der Verfahrensbeteiligten ein (act. 1, Beilage 3):
«1. Der Widerrufsbescheid vom 13. November 2012 sei zurückzunehmen und die Frist zur Meldung des Pro-
jektfortschritts des KEV-Projekts 14776 (Dotierkraftwerk KW Schiffmühle, Baden) gemäss Anhang 1.1 EnV, Ziff.
5.2 sei wiederherzustellen.





4/16


2. Es sei festzustellen, dass das Dotierkraftwerk KW Schiffmühle (KEV-Projekt 14776) die Voraussetzungen für
die kostendeckende Einspeisevergütung gemäss Art. 7a EnG erfüllt und der Bescheid vom 30. September 2008
verbindlich bleibt.»
7
In der Folge eröffnete die ElCom mit Schreiben vom 18. Dezember 2012 ein formelles Verfahren und
sistierte dieses von Amtes wegen, bis ein Entscheid der Verfahrensbeteiligten zum Fristwiederherstel-
lungsgesuch vorliegen würde (act. 3 und 4). Mit Schreiben vom 16. Januar 2013 teilte die Gesuchstel-
lerin mit, dass gegen die Sistierung keine Einwände erhoben würden (act. 5).
C.
8
Mit Entscheid vom 28. Januar 2013 wies die Verfahrensbeteiligte das Fristwiederherstellungsgesuch
der Gesuchstellerin ab, soweit sie darauf eintrat. Ferner stellte die Verfahrensbeteiligte fest, dass das
Dotierkraftwerk KW Schiffmühle (KEV-Projekt 14776) die Voraussetzungen für die kostendeckende
Einspeisevergütung nach Artikel 7a des Energiegesetzes vom 26. Juni 1998 (EnG; SR 730.0) wegen
der verpassten Frist nicht erfülle (act. 6).
9
Die Verfahrensbeteiligte begründete ihren Entscheid im Wesentlichen damit, dass ein Gesuch um
Verlängerung der Frist für die Projektfortschrittsmeldung zwingend hätte gestellt werden müssen. Arti-
kel 3hbis Absatz 2 EnV sehe nämlich nur die Möglichkeit einer Fristerstreckung, nicht aber das Anset-
zen einer Nachfrist vor. In Bezug auf die Verfügungsfähigkeit der Verfahrensbeteiligten im Bereich der
KEV, der Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes (Bundesgesetz über Finanzhilfen und Abgeltungen
vom 5. Oktober 1990; SR 616.1), des Anspruchs auf rechtliches Gehör, der Verhältnismässigkeit, des
Rechtsverweigerungsverbotes und des Verstosses gegen Treu und Glauben verwies die Verfahrens-
beteiligte auf die ElCom.
10
In der Folge nahm die ElCom das Verfahren wieder auf und räumte der Verfahrensbeteiligten die
Gelegenheit ein, zur Eingabe der Gesuchstellerin Stellung zu nehmen (act. 7 und 8).
D.
11
Mit Eingabe vom 26. Februar 2013 gelangte die Gesuchstellerin betreffend den Entscheid der
Verfahrensbeteiligten über das Fristwiederherstellungsgesuch an die ElCom und stellte folgende
Rechtsbegehren (act. 9):
«1. Der Entscheid der swissgrid ag vom 28. Januar 2013 bzw. der Bescheid der swissgrid ag vom 13. Novem-
ber 2012 seien aufzuheben bzw. es sei die Frist zur Meldung des Projektfortschritts des KEV-Projekts 14776
(Dotierkraftwerk KW Schiffmühle, Baden) gemäss Anhang 1.1 EnV, Ziff. 5.2 wiederherzustellen.
2. Es sei festzustellen, dass das Dotierkraftwerk KW Schiffmühle (KEV-Projekt14776) die Voraussetzungen für
die kostendeckende Einspeisevergütung gemäss Art. 7a EnG erfüllt und der Bescheid vom 30. September 2008
verbindlich bleibt.
3. Das vorliegende Verfahren sei mit dem bereits vor der ElCom hängigen Verfahren 941-12-073 zu vereinigen.
4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.»
12
In der Folge stellte die ElCom der Verfahrensbeteiligten die Eingabe der Gesuchstellerin vom
26. Februar 2013 unter Verlängerung der Frist zur Stellungnahme zu (act. 10).
E.
13
Mit Stellungnahme vom 1. März 2013 stellte die Verfahrensbeteiligte folgende Anträge (act. 11):





5/16


«Die Beschwerde / das Feststellungsbegehren vom 4. Dezember 2012 sei vollumfänglich abzuweisen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.»
14
Am 11. März 2013 reichte die Verfahrensbeteiligte eine zweite Stellungnahme ein, worin sie ihr
Einverständnis zur Vereinigung der Verfahren erklärte, an der Stellungnahme vom 1. März 2013 fest-
hielt und den dort gestellten Antrag wie folgt erweiterte (act. 13):
«Die Beschwerden / Feststellungsbegehren vom 4. Dezember 2012 bzw. 26. Februar 2013 seien vollumfänglich
abzuweisen.
Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen.»
15
Die Gesuchstellerin reichte in der Folge mit Datum vom 8. April 2013 eine Replik ein, worin sie an den
Anträgen vom 4. Dezember 2012 und 26. Februar 2013 festhielt. Ferner wies sie darauf hin, dass das
Dotierkraftwerk Schiffmühle per 1. April 2013 in Betrieb gegangen und der Verfahrensbeteiligten mit
dem Inbetriebnahmeformular gemeldet worden sei (act. 15).
16
Die Verfahrensbeteiligte reichte am 8. Mai 2013 eine Duplik ein. Darin wies sie in Bezug auf die
Erinnerung vom 4. September 2012 auf die Beweislastverteilung im Verwaltungsverfahren und in Be-
zug auf die Projektfortschrittsmeldung auf die Mitwirkungspflicht hin (act. 17).
F.
17
Mit Schreiben vom 20. März 2014 ersuchte die ElCom das Bundesamt für Energie BFE um
Beantwortung von Fragen in Bezug auf die Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes (SuG) auf KEV-
Verfahren (act. 19). Mit Schreiben vom 9. Mai 2014 nahm das BFE zu den Fragen Stellung und hielt
insbesondere fest, dass die Frage, ob die KEV eine Subvention gemäss Artikel 3 SuG ist, seines Er-
achtens für die Beurteilung des vorliegenden Sachverhalts nicht ausschlaggebend sei. Für das BFE
müsse der Antragsteller vor dem Widerruf eines positiven Bescheids angehört werden (act. 22).
18
Zur Stellungnahme des BFE liess sich die Gesuchstellerin nicht mehr vernehmen.
G.
19
Auf Einzelheiten des Sachverhalts wird im Rahmen der Erwägungen eingegangen.





6/16


II
Erwägungen
1
Formelles
1.1
Zuständigkeit der ElCom
20
Die ElCom beurteilt gemäss Artikel 25 Absatz 1bis EnG Streitigkeiten im Zusammenhang mit den
Anschlussbedingungen für Energieerzeugungsanlagen und den Zuschlägen auf die Übertragungskos-
ten (vgl. Art. 7, 7a, 15b und 28a EnG).
21
Vorliegend ist unter anderem die Frage zu klären, ob das Dotierkraftwerk KW Schiffmühle (KEV-
Projekt 14776) die Voraussetzungen für die kostendeckende Einspeisevergütung gemäss Artikel 7a
EnG erfüllt bzw. ob der Widerruf des positiven KEV-Bescheids durch die Verfahrensbeteiligte zu Recht
erfolgt ist. Dabei handelt es sich um eine Streitigkeit im Zusammenhang mit den Anschlussbedingun-
gen für Energieerzeugungsanlagen nach Artikel 25 Absatz 1bis EnG. Gleiches gilt in Bezug auf den
Entscheid der Verfahrensbeteiligten vom 28. Januar 2013 (act. 6) zum Fristwiederherstellungsgesuch
der Gesuchstellerin vom 4. Dezember 2012 (act. 1, Beilage 3), der von der Gesuchstellerin mit Be-
schwerde bzw. Feststellungsbegehren vom 26. Februar 2013 bei der ElCom angefochten wurde.
22
Die Zuständigkeit der ElCom zur Beurteilung des vorliegenden Gesuchs wird von der Verfahrensbetei-
ligten ausdrücklich anerkannt (act. 11, Ziff. I, B).
23
Die Gesuchstellerin geht demgegenüber davon aus, dass der angefochtene Widerruf eine Verfügung
im Sinne von Artikel 5 VwVG darstellt. Damit stellt sich für die Gesuchstellerin die Frage, ob im vorlie-
genden Fall bei enger Auslegung von Artikel 25 Absatz 1bis EnG nicht direkt das Bundesverwaltungs-
gericht zuständig ist. Die Gesuchstellerin beantragt für diesen Fall gestützt auf Artikel 8 VwVG eine
Überweisung an das Bundesverwaltungsgericht (act. 1, Rz. 4; act. 9, Rz. 6).
24
Im Zusammenhang mit der KEV hat die ElCom in der Vergangenheit festgestellt, dass der nationalen
Netzgesellschaft keine Verfügungsbefugnis in Bezug auf die Zulassung zur KEV zusteht und die El-
Com Streitigkeiten als verfügende Behörde erstinstanzlich beurteilt (siehe statt vieler Verfügung der
ElCom 941-09-037 vom 12. Mai 2011, Rz. 22 ff., abrufbar unter: www.elcom.admin.ch  Dokumenta-
tion  Verfügungen 2011). Das Bundesverwaltungsgericht hat in seinem Urteil A-265/2012 vom
4. Juli 2013 bestätigt, dass der Verfahrensbeteiligten keine Verfügungskompetenz in Sachen KEV
zukommt (siehe insbesondere E. 3.1.2).
25
Die ElCom ist deshalb zuständig, die vorliegende Streitigkeit zu beurteilen.
1.2
Parteien
26
Als Parteien gelten gemäss Artikel 6 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom
20. Dezember 1963 (VwVG; SR 172.021) Personen, deren Rechte und Pflichten die Verfügung berüh-
ren soll, und andere Personen, Organisationen oder Behörden, denen ein Rechtsmittel gegen die
Verfügung zusteht.
27
Die Gesuchstellerin ersuchte die ElCom um Beurteilung der vorliegenden Streitigkeit. Sie ist
Verfügungsadressatin und ihr kommt Parteistellung gemäss Artikel 6 VwVG zu.





7/16


28
Die Verfahrensbeteiligte ist mit der Abwicklung der KEV betraut (Art. 3g ff. EnV) und damit in ihrer
Rechtsstellung berührt. Zudem war sie bereits in der streitigen Angelegenheit involviert. Sie verfügt
daher ebenfalls über Parteistellung nach Artikel 6 VwVG.
1.3
Rechtliches Gehör
29
Die Parteien haben sich im Verfahren wiederholt vernehmen lassen. Der Anspruch auf rechtliches
Gehör wurde damit gewahrt.
2
Materielles
2.1
Vorbringen der Gesuchstellerin
2.1.1
Anwendbarkeit des Subventionsgesetzes (SuG), Anspruch auf recht-
liches Gehör und Verhältnismässigkeitsgrundsatz
30
Die Gesuchstellerin bestreitet in ihren Eingaben vom 4. Dezember 2012 und 26. Februar 2013 die
Richtigkeit der Praxis der ElCom, wonach im System der KEV keine der Handlungen der Verfahrens-
beteiligten eine Verfügung darstellen würde (act. 1, Rz. 15 ff.; act. 9, Rz. 25 ff.).
31
Sie macht insbesondere geltend, dass die in der Energieverordnung gewählte Lösung oder zumindest
die Auslegung der entsprechenden Bestimmungen durch die ElCom dem Subventionsgesetz wider-
spreche. Das Subventionsgesetz finde auf alle im Bundesrecht vorgesehenen Finanzhilfen und Abgel-
tungen Anwendung. Die kostendeckende Einspeisevergütung sei offenkundig eine Subvention des
Bundes, genauer eine Finanzhilfe im Sinne von Artikel 6 ff. SuG. Ferner enthielten weder das Strom-
versorgungsgesetz (StromVG) noch das Energiegesetz eine Bestimmung, welche die KEV von der
Anwendung des Subventionsgesetzes ausnehmen würde (act. 1, Rz. 22 ff.; act. 9, Rz. 27 ff.; act. 15,
Rz. 10). Die Gesuchstellerin schlägt in der Folge eine subventionsgesetz- und verfassungskonforme
Auslegung der Energieverordnung vor (act. 1, Rz. 30 ff.; act. 9, Rz. 35 ff.).
32
Zu den gleichen Schlüssen gelange man gemäss Gesuchstellerin, wenn Artikel 3hbis EnV unter dem
Blickwinkel des Anspruchs auf rechtliches Gehör und des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes verfas-
sungskonform ausgelegt würde (act. 1, Rz. 55). Dem Widerruf eines positiven Bescheids müsse näm-
lich die Anhörung des Betroffenen vorausgehen (act. 1, Rz. 50). Ferner bestehe ein offensichtliches
Missverhältnis zwischen dem Interesse an einem möglichst reibungslosen Ablauf des KEV-Verfahrens
und dem öffentlichen Interesse an der Durchführung der mit der Subvention angestrebten Aufgabe
(act. 1, Rz. 54).
2.1.2
Verstoss gegen das Rechtsverweigerungsverbot (überspitzter For-
malismus) sowie gegen Treu und Glauben
33
Eventualiter macht die Gesuchstellerin geltend, es sei überspitzt formalistisch, zwingend eine
Projektfortschrittsmeldung zu verlangen, wenn feststehe, dass der tatsächliche Projektfortschritt den
im Anhang 1.1, Ziffer 5.2 EnV geforderten minimal zu erreichenden Projektstand weit überschritten
habe. Das Instrument der Projektfortschrittsmeldung diene dazu, sicherzustellen, dass Projekte, die
einen langfristigen Realisierungshorizont aufweisen, innerhalb dieser langen Frist zeitgerecht umge-
setzt werden und nicht unnötig Fördergelder blockieren. Im vorliegenden Fall erweise sich der Wider-
ruf trotz des offensichtlich vorhandenen Projektfortschritts als überspitzt formalistisch, insbesondere
angesichts der langen Zeitdauer, die zwischen Fristsetzung und Fristablauf liegt. Zweck der Projekt-
fortschrittsmeldung sei es zu verhindern, dass Fördergelder durch Projekte blockiert werden, bei de-





8/16


nen absehbar ist, dass sie nicht innert Frist in Betrieb genommen werden können (act. 1, Rz. 59 ff.;
act. 9, Rz. 61 ff.). Die Anlage der Gesuchstellerin sei weit vor Ablauf der Frist in Betrieb gegangen und
habe den notwendigen Projektfortschritt offensichtlich erzielt (act. 15, Rz. 19 ff.).
34
Ferner habe sich die Verfahrensbeteiligte widersprüchlich verhalten und somit gegen Treu und
Glauben verstossen, indem sie praxisgemäss die Gesuchstellerin per E-Mail auf den Fristablauf auf-
merksam gemacht habe, ohne dabei sicherzustellen, dass die entsprechende Benachrichtigung den
Empfänger auch erreicht, bzw. indem sie die Fehlermeldung als Antwort auf ihre E-Mail vom 4. Sep-
tember 2012 einfach ignoriert habe (act. 1, Rz. 59 ff.; act. 9, Rz. 61 ff.). Dass die Verfahrensbeteiligte
routinemässig eine automatisch generierte E-Mail versende, zeige, dass die Verfahrensbeteiligte
selbst eine solche Erinnerung als notwendig erachtet (act. 15, Rz. 5).
2.2
Vorbringen der Verfahrensbeteiligten
35
Die Verfahrensbeteiligte macht geltend, die EnV schreibe eine Erinnerung vor einem Widerruf eines
Bescheids nicht vor. Ferner sei sie darauf angewiesen, dass ihr Wechsel in der Ansprechperson
rechtzeitig mitgeteilt werden (act. 11, Ziff. II, A, dritter Absatz).
36
Den Ausführungen der Gesuchstellerin zum Subventionsgesetz entgegnet die Verfahrensbeteiligte,
die ElCom habe ihrem Entscheid vom 12. Mai 2011 im Verfahren 941-09-037 in Bezug auf die Frage,
ob die Bescheide der Verfahrensbeteiligten Verfügungen darstellen, kaum eine gesetzeswidrige Aus-
legung des Subventionsgesetzes zugrunde gelegt. Gemäss Artikel 16 Absatz 4 SuG könnten Leistun-
gen an eine grosse Zahl von Empfängern formlos gewährt werden. Für die Ablehnung von Gesuchen
sei aber nach Artikel 16 Absatz 5 SuG eine Verfügung nötig. Damit könne das Subventionsgesetz
nicht ohne Weiteres auf die KEV anwendbar sein. Mit dem Energiegesetz und der Energieverordnung
habe der Gesetzgeber ferner neueres Recht gesetzt, auf welches das Subventionsgesetz nicht an-
wendbar sein könne (act. 11, Ziff. II, B, b).
37
In Bezug auf den Anspruch auf rechtliches Gehör führt die Verfahrensbeteiligte an, dieser sei mit dem
Versand der elektronischen Erinnerung gewahrt – sofern ein solcher Anspruch überhaupt bestehe.
Die Gesuchstellerin habe es selber zu vertreten, wenn sie die Erinnerung vom 4. September 2012
nicht erhalten hat. Die Gesuchstellerin habe die Frist für die Projektfortschrittsmeldung schlicht nicht
unverschuldeterweise verpasst. Bei Vorliegen von Gründen, für die ein Gesuchsteller nicht einzuste-
hen hat, müsse zwingend ein Gesuch um Fristverlängerung gestellt werden. Es sei aber fraglich, ob
ein solches Gesuch hätte gutgeheissen werden können (act. 11, Ziff. II, B, c).
38
In Bezug auf die Verhältnismässigkeit macht die Verfahrensbeteiligte geltend, dass vom Bundesamt
für Energie und der Politik ein schlanker Vollzug der KEV gefordert werde. Bei über 7'200 positiven
Förderbescheiden und weiteren fast 25'000 ausgestellten Wartelistenbescheiden sei eine Mahnung
per Einschreiben unverhältnismässig. Die meisten KEV-Gesuchsteller könnten die rechtlich vorgege-
benen Fristen erfahrungsgemäss einhalten (act. 11, Ziff. II, B, d).
39
In Bezug auf das Rechtsverweigerungsverbot bestreitet die Verfahrensbeteiligte, dass die Gesuchstel-
lerin inhaltlich den Vorgaben der Energieverordnung jederzeit nachgekommen sei. Eine vollständige
Projektfortschrittsmeldung umfasse auch die Stellungnahme des Netzbetreibers. Um eine solche habe
sich die Gesuchstellerin nachweislich erst nach Ablauf der Frist für die Projektfortschrittsmeldung be-
müht. Deshalb könne nicht von überspitztem Formalismus die Rede sein (act. 11, Ziff. II, B, e).
40
In Bezug auf Treu und Glauben führt die Verfahrensbeteiligte schliesslich aus, dass sie keine
Fehlermeldung bezüglich ihrer E-Mail vom 4. September 2012 erhalten habe. Die Vermutung spreche





9/16


dafür, dass die E-Mail bei der Gesuchstellerin angekommen und von ihr nicht beachtet worden sei
(act. 11, Ziff. II, B, f).
2.3
Beurteilung
2.3.1
Rechtliche Grundlagen und Rechtsnatur der Fristen in der KEV
41
Wer die kostendeckende Einspeisevergütung erhalten will, hat sein Projekt gemäss Artikel 3g Absatz
1 EnV bei der nationalen Netzgesellschaft anzumelden. Gemäss Artikel 3h Absatz 1 EnV hat der An-
tragsteller innerhalb der Fristen nach den Anhängen 1.1-1.5 der nationalen Netzgesellschaft den Pro-
jektfortschritt zu melden.
42
In einer Verfügung vom 14. November 2013 im Verfahren 941-12-059 (abrufbar unter:
www.elcom.admin.ch  Dokumentation  Verfügungen 2013; nachfolgend: «Verfügung vom 13.
November 2013») betreffend die für Grossverbraucher im Energiegesetz vorgesehene Möglichkeit,
einen Teil der bezahlten Zuschläge auf den Übertragungskosten rückerstattet zu erhalten, hat sich die
ElCom mit der Frist in Artikel 3 Absatz 4 EnV auseinandergesetzt und dabei festgehalten, dass es
sich bei den Fristen in der KEV grundsätzlich um Verwirkungsfristen handelt, deren Nichteinhaltung
zum Untergang des Anspruchs führe (Verfügung vom 13. November 2013, Rz. 36 ff.). Dies gilt auch
für die Fristen für die Projektfortschritts- und Inbetriebnahmemeldung.
43
Die ElCom hielt darin weiter fest, dass eine Verlängerung bzw. Wiederherstellung nicht eingehaltener
Verwirkungsfristen in ausserordentlichen Ausnahmefällen denkbar ist. Für die Rückerstattung der
Zuschläge auf den Übertragungskosten besteht keine entsprechende Regelung. In solchen Fällen ist
die zuständige Behörde gemäss Artikel 24 Absatz 2 VwVG innert 30 Tagen nach Wegfall des Grun-
des, der die Einhaltung der Frist verhindert hat, um Wiederherstellung der Frist zu ersuchen. Eine
Verlängerungsmöglichkeit bei Gründen, für welche der Antragsteller nicht einzustehen hat, ist für die
Projektfortschritts- und Inbetriebnahmemeldung hingegen in der Energieverordnung selbst vorgese-
hen (Verfügung vom 13. November 2013, Rz. 44 ff.).
44
Nach Artikel 3hbis Absatz 1 Buchstabe b EnV fällt die Verbindlichkeit des Bescheids dahin, wenn der
Antragsteller die in den Anhängen 1.1-1.5 festgelegten Fristen für die Meldung des Projektfortschritts
nicht einhält. Gemäss Artikel 3hbis Absatz 2 EnV widerruft die nationale Netzgesellschaft den Be-
scheid, es sei denn, es liegen Gründe vor, für die der Antragsteller nicht einzustehen hat. Kann aus
einem solchen Grund eine Frist nicht eingehalten werden, so kann die nationale Netzgesellschaft sie
auf Gesuch hin verlängern.
45
Das Bundesamt für Energie (BFE) hat in der Richtlinie «Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV),
Art. 7a EnG, Allgemeiner Teil» vom 01.01.2014 («Richtlinie KEV»; abrufbar unter: www.bfe.admin.ch
 Themen  Stromversorgung  Strom aus erneuerbaren Energien  Kostendeckende Einspeise-
vergütung  Richtlinien) festgehalten, dass der Bescheid nicht widerrufen wird, wenn der Gesuchstel-
ler Gründe geltend machen kann, welche er nicht selbst verschuldet hat und die für ihn trotz professi-
oneller Planung nicht vorhersehbar waren. Für die Gewährung der Fristverlängerung hat der An-
tragsteller bei Swissgrid vor Ablauf der Frist ein schriftlich begründetes Gesuch einzureichen. Mögli-
che Fristverlängerungsgründe werden nicht abschliessend in einem Anhang aufgeführt (S. 10 und
Anhang 1 der Richtlinie).
46
Vorliegend steht fest, dass die Projektfortschrittsmeldung für das KEV-Projekt 14776 nicht innert der
im Anhang 1.1, Ziffer 5.2.2 EnV vorgeschriebenen vierjährigen Frist erfolgt ist. Dieser Umstand wird
von der Gesuchstellerin selbst bestätigt (siehe act. 1, Rz. 12). Auch steht fest, dass die Gesuchstelle-





10/16


rin vor Ablauf der Frist für die Projektfortschrittsmeldung kein Gesuch um Verlängerung dieser Frist bei
der Verfahrensbeteiligten gestellt hat. Die Gesuchstellerin hat den Projektfortschritt zusammen mit
ihrem an die Verfahrensbeteiligte gerichteten Fristwiederherstellungsgesuch vom 4. Dezember 2012
gemeldet (siehe act. 1, Beilage 3).
47
Im Folgenden ist zu klären, ob die Verfahrensbeteiligte den positiven Bescheid vom 30. September
2008 für das KEV-Projekt 14776 zu Recht widerrufen hat.
2.3.2
Verstoss gegen das Rechtsverweigerungsverbot (Verbot des über-
spitzten Formalismus)
48
Gemäss Artikel 29 Absatz 1 der Schweizerischen Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV; SR 101)
hat jede Person in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und ge-
rechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. Aus dieser Verfassungsnorm
wird auch das Verbot des überspitzten Formalismus abgeleitet.
49
Überspitzter Formalismus liegt vor, wenn die strikte Anwendung von Verfahrensregeln exzessiv
erscheint, durch kein schutzwürdiges Interesse gerechtfertigt ist und zum blossen Selbstzweck wird,
sodass der Zugang zur Rechtspflege und die Verwirklichung des materiellen Rechts in unhaltbarer
Weise erschwert oder gar verhindert werden (KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Rz. 206). Überspitzter Forma-
lismus liegt mit anderen Worten vor, wenn für ein Verfahren rigorose Formvorschriften aufgestellt wer-
den, ohne dass die Strenge sachlich gerechtfertigt wäre, oder wenn die Behörde formelle Vorschriften
mit übertriebener Strenge handhabt (BGE 115 Ia 12, 17). Tragender Gedanke des Verbots des über-
spitzten Formalismus ist die dienende Funktion des Prozessrechts (RENÉ RHINOW/HEINRICH KOL-
LER/CHRISTINA KISS/DANIELA THURNHERR/DENISE BRÜHL-MOSER, Öffentliches Prozessrecht, 2. Auflage,
Basel 2010, N 296).
50
Seit dem 1. Januar 2014 sieht die EnV in Artikel 3h Absatz 2bis vor, dass die Netzgesellschaft auf den
Widerruf des positiven Bescheids verzichten oder auf einen bereits erfolgten Widerruf zurückkommen
kann, wenn die Inbetriebnahme fristgerecht erfolgt und nur deren Meldung unterblieben ist. Dies dient
dazu, dass ein Projekt, das rechtzeitig in Betrieb genommen wurde, seinen Anspruch auf die KEV
nicht nur deshalb verliert, weil die Formalien – das heisst das In-Kenntnis-Setzen der Netzgesellschaft
über die Inbetriebnahme – nicht eingehalten wurden. Artikel 3h Absatz 2bis EnV stellt in Bezug auf die
Inbetriebnahmemeldung somit eine Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Verbots des über-
spitzten Formalismus dar. Eine analoge Regelung für die Projektfortschrittsmeldung besteht zwar
nicht. Dieser Umstand schliesst jedoch nicht aus, dass überspitzter Formalismus auch in Bezug auf
die Projektfortschrittsmeldung vorliegen kann. Dies ist nachfolgend auf den vorliegenden Fall bezogen
zu prüfen.
51
Das EnG bezweckt unter anderem die verstärkte Nutzung von einheimischen erneuerbaren Energien
(Art. 1 Abs. 2 Bst. c EnG). In Bezug auf die Erhöhung der Produktion von Elektrizität speziell aus
Wasserkraftwerken setzt Artikel 1 Absatz 3 EnG ein Mindestziel fest. Mit der Projektfortschrittsmel-
dung wird der Netzgesellschaft ein Zwischenstand des Projektes mitgeteilt. Damit soll unter anderem
sichergestellt werden, dass nur diejenigen Projekte im KEV-System verbleiben, die innert der vorge-
gebenen Frist realisiert werden können. Mit anderen Worten soll bei jenen Projekten der positive Be-
scheid widerrufen werden, die den vorgeschriebenen Projektfortschritt verschuldeterweise (andernfalls
wäre eine Fristverlängerung möglich) nicht erzielt haben und damit ungebührlich einen Platz in der
KEV besetzen, was dem gesetzlichen Zweck der Förderung von erneuerbaren Energien gerecht wird.





11/16


52
Gemäss Anhang 1.1, Ziffer 5.2.2 EnV hat die Projektfortschrittsmeldung nach vier Jahren mindestens
folgende Angaben zu enthalten:
-
Baubewilligung, Konzession;
-
Stellungnahme des Netzbetreibers zur Einspeisung der produzierten Elektrizität;
-
Änderungen gegenüber der ursprünglichen Anmeldung;
-
geplantes Inbetriebnahmedatum.

53
Die Konzession für das Kleinwasserkraftwerk Schiffmühle wurde am 13. Juli 2011 mit Wirkung ab
1. Juli 2013 in Kraft gesetzt (siehe act. 1, Beilage 3, «Konzession»). Grundlage für die Inkraftsetzung
bildete die Projektgenehmigung vom 24. Januar 2011, die unter anderem aufgrund der fischereirecht-
lichen Bewilligung, der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung sowie der Bewilligung für Bauten aus-
serhalb von Bauzonen erteilt wurde (siehe act. 1, Beilage 3, Entscheiddispositiv 3 der Projektgeneh-
migung). Am 4. Oktober 2012 (Frist für die Projektfortschrittsmeldung) lag mit der Konzession und den
ihr zugrunde liegenden übrigen Bewilligungen somit ein wesentlicher Bestandteil der in Anhang 1.1,
Ziffer 5.2.2 EnV verlangten Angaben vor.
54
In Bezug auf Kleinwasserkraftwerke hält das BFE in einem «Wording zum Thema Kleinwasserkraft-
projekte und kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)» vom 20. Januar 2009 (abrufbar unter:
www.bfe.admin.ch  Themen  Stromversorgung  Strom aus erneuerbaren Energien  Kosten-
deckende Einspeisevergütung) fest, dass die Projektfortschrittsmeldung die Garantie dafür sei, dass
mit den Umweltbestimmungen nicht vereinbare Projekte aus der KEV herausfallen. Deshalb müssten
mit der Projektfortschrittsmeldung alle notwendigen Bewilligungen gemäss Raumplanungs-, Wasser-
bau-, Gewässer-, Natur-, Umweltschutz- und Baugesetzgebung eingereicht werden. Für das Klein-
wasserkraftwerk Schiffmühle liegen die entsprechenden Bewilligungen vor, womit die genannten Vor-
schriften eingehalten sind.
55
Die Gesuchstellerin hat zwar erst nach dem Widerruf der Verfahrensbeteiligten die erforderliche
Stellungnahme zum Anschlussgesuch beim zuständigen Netzbetreiber eingeholt und die Projek-
fortschrittsmeldung eingereicht. Die Gesuchstellerin hat aber die Einholung der Stellungnahme des
Netzbetreibers am 16. November 2012 (d.h. drei Tage nach dem Widerruf des positiven Bescheids)
umgehend in die Wege geleitet und die Projektfortschrittsmeldung mit Angabe der Änderungen ge-
genüber dem ursprünglichen Projekt (z.B. 385 kWp statt 300 kWp Gesamtleistung) sowie des geplan-
ten Inbetriebnahmedatums Anfang Dezember bei der Verfahrensbeteiligten eingereicht (siehe act. 1,
Beilage 3). Zudem erscheinen diese Elemente (Stellungnahme des Netzbetreibers und Projektfort-
schrittsmeldung) im Vergleich zur Baubewilligung und Konzession, insbesondere in Bezug auf ihre
Tauglichkeit, den erreichten Projektfortschritt zu messen, vorliegend gerade nicht wesentlich.
56
Bedeutsam ist schliesslich auch, dass das Kleinwasserkraftwerk Schiffmühle am 1. April 2013, das
heisst über ein Jahr vor Ablauf der Frist für die Inbetriebnahmemeldung (6. Oktober 2014), in Betrieb
genommen wurde. Auch hat die Gesuchstellerin nach eigenen Aussagen am 1. April 2013 der Verfah-
rensbeteiligten die Inbetriebnahme gemeldet (act. 15, Rz. 20), was von der Verfahrensbeteiligten in
der Folge nicht bestritten wurde. Dieser Umstand ist ein zusätzliches Indiz für den damals vorliegen-
den Projektfortschritt bzw. dafür, dass aus damaliger Sicht die Anlage innert Frist fertiggestellt würde.
57
Unter Berücksichtigung des vorliegend zum massgeblichen Zeitpunkt tatsächlich erreichten
Projektfortschritts ist das automatische Dahinfallen der Verbindlichkeit des Bescheids (Art. 3hbis Abs. 1
Bst. a EnV) bzw. die strikte Anwendung des Widerrufs (Art. 3hbis Abs. 2 EnV) Selbstzweck und stellt
somit einen reinen Formalismus dar, der nichts zur Verwirklichung des materiellen Rechts beiträgt. Im
Gegenteil würde dadurch vorliegend eine Anlage, die eine gemäss EnG zu fördernde Technologie





12/16


aufweist und den vorgeschriebenen Reifegrad tatsächlich erreicht hat, durch den Widerruf ihren KEV-
Anspruch verlieren.
58
Die ElCom hat sich in der Vergangenheit in drei Fällen mit der Frage der Zulässigkeit des Widerrufs
eines positiven KEV-Bescheids wegen verpasster Frist für die Projektfortschrittsmeldung auseinan-
dergesetzt. Im Fall 941-10-013 (siehe Verfügung der ElCom vom 18.08.2011) wurde die Baubewilli-
gung erst nach Ablauf der Frist für die Projektfortschrittsmeldung erteilt. Streitig war die Frage, ob ein
Gesuch um Fristverlängerung erfolgt war und in Bezug auf den Projektfortschritt Verzögerungsgründe
vorlagen, für welche der Produzent nicht einzustehen hatte. Beides wurde von der ElCom verneint. Im
Fall 941-10-027 (siehe Verfügung der ElCom vom 17.11.2011) lag bei Ablauf der Frist für die Projekt-
fortschrittsmeldung die Baubewilligung ebenfalls nicht vor. Das Gesuch um Fristverlängerung wurde
von der nationalen Netzgesellschaft abgewiesen, weil der Produzent die Projektverzögerung selbst
verschuldet hatte. Der Widerruf der KEV wurde von der ElCom bestätigt. Diese zwei Fälle sind auf-
grund der fehlenden Baubewilligung mit dem vorliegenden Fall nicht vergleichbar.
59
Im Fall 941-11-003 wurde gegen die Verfügung der ElCom vom 17.11.2011, die den Widerruf der KEV
bestätigt, Beschwerde erhoben. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerde gutgeheissen,
unter anderem mit der Begründung, die nationale Netzgesellschaft habe gegen Treu und Glauben
verstossen sowie überspitzt formalistisch gehandelt, indem sie den Produzenten in ihrer Korrespon-
denz nicht auf die unvollständige Projektfortschrittsmeldung hingewiesen habe (siehe Urteil A-
265/2012 vom 4. Juli 2013). Auch diesem Fall liegt eine andere Konstellation zugrunde. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat aber in seinem Urteil die Schwelle für die Annahme des überspitzten Forma-
lismus eher tief angesetzt.
60
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die in der EnV festgelegten Fristen für die Projektfortschritts-
und Inbetriebnahmemeldung grundsätzlich Verwirkungsfristen sind. Ist jedoch innert Frist der Projekt-
fortschritt erzielt bzw. die Inbetriebnahme erfolgt und bleibt nur die fristgerechte Einreichung der ent-
sprechenden Dokumentation aus, ist im Einzelfall zu prüfen, ob ein Widerruf gerechtfertigt ist. In die-
sem Sinne hat die Verfahrensbeteiligte allfällige Einwände gegen einen Widerruf zu berücksichtigen
und muss gegebenenfalls auf ihren Widerruf zurückzukommen.
61
Vorliegend ist der Widerruf aufgrund des Gesagten überspitzt formalistisch. Der durch die Verfahrens-
beteiligte gestützt auf Artikel 3hbis Absatz 2 EnV vorgenommene Widerruf vom 13. November 2012 des
positiven Bescheids vom 30. September 2008 ist deshalb aufzuheben. Damit bleibt der Bescheid der
Swissgrid AG vom 30. September 2008 zum KEV-Projekt 14776 betreffend das Dotierkraftwerk KW
Schiffmühle verbindlich.
62
Die Gesuchstellerin stellt auch den Antrag um Feststellung, dass das KEV-Projekt 14776 die
Voraussetzungen für die KEV erfüllt sowie um Wiederherstellung der Frist zur Meldung des Projekt-
fortschritts.
63
Nachdem der Widerruf der Verfahrensbeteiligten aufgehoben wurde, gilt die Frist für die Projektfort-
schrittsmeldung als eingehalten. Das Begehren um Wiederherstellung der Frist ist in diesem Sinne
gegenstandslos geworden.
64
Die definitive Beurteilung, ob das KEV-Projekt die Voraussetzungen für die KEV erfüllt, ist nicht
Gegenstand des Widerrufsbescheids vom 13. November 2012 sowie des Entscheids vom 28. Januar
2013 der Verfahrensbeteiligten und damit nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens. Diese Be-
urteilung wird die Verfahrensbeteiligte im Rahmen der Prüfung der Inbetriebnahmemeldung vorneh-
men. Auf den ersten Teil von Antrag 2 der Gesuchstellerin vom 26. Februar 2013 wird deshalb nicht
eingetreten. Es obliegt der Verfahrensbeteiligten, im Rahmen des KEV-Verfahrens das KEV-Projekt





13/16


unter Berücksichtigung der inzwischen vorliegenden Projektfortschritts- und Inbetriebnahmemeldung
ordnungsgemäss weiterzubehandeln und zu beurteilen, ob das KEV-Projekt die Voraussetzungen für
die KEV nach wie vor erfüllt.
65
Bei diesem Verfahrensausgang ist auf die übrigen Vorbringen der Parteien nicht einzugehen. Die
übrigen Anträge der Gesuchstellerin sind gegenstandslos geworden.
3
Gebühren
66
Die ElCom erhebt für Verfügungen im Bereich der Stromversorgung Gebühren (Art. 21 Abs. 5
StromVG, Artikel 13a der Verordnung über Gebühren und Aufsichtsabgaben im Energiebereich vom
22. November 2006 [GebV-En; SR 730.05]). Die Gebühren werden nach Zeitaufwand berechnet und
betragen je nach Funktionsstufe des ausführenden Personals 75 bis 250 Franken pro Stunde (Art. 3
GebV-En).
67
Die ElCom hat die Gesamtkosten nach Aufwand ermittelt: Für die vorliegende Verfügung sind
folgende Gebühren angefallen: […] anrechenbare Stunden zu einem Gebührenansatz von 250 Fran-
ken pro Stunde (ausmachend […] Franken), […] anrechenbare Stunden zu einem Gebührenansatz
von 200 Franken pro Stunde (ausmachend […] Franken) und […] anrechenbare Stunden zu einem
Gebührensatz von 180 Franken pro Stunde (ausmachend […] Franken). Dadurch ergibt sich in der
Summe eine Gebühr von […] Franken.
68
Die Gebühr hat zu bezahlen, wer eine Verfügung veranlasst (Art. 1 Abs. 3 GebV-En i.V.m. Art. 2 Abs.
1 der Allgemeinen Gebührenverordnung vom 8. September 2004 [AllgGebV; SR 172.041.1]).
69
Die Gesuchstellerin ist mit ihrem Gesuch durchgedrungen. Ihr sind deshalb keine Gebühren
aufzuerlegen.
70
Die Verfahrensbeteiligte bringt vor, es sei von der Sachlage und ihrer Stellung her nicht gerechtfertigt,
wenn sie beim Vollzug von Aufgaben im öffentlichen Interesse kostenpflichtig wird. Sie macht ferner
geltend, unter gewissen Umständen könne (ganz oder teilweise) auf die Gebührenerhebung verzichtet
werden, namentlich wenn die Auferlegung von Verfahrenskosten unverhältnismässig erscheint oder
ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Verfügung besteht. In Bezug auf die Verfahrensbetei-
ligte, die nach bestem Wissen und Gewissen KEV-Bescheide ausstellt, sei es zum einen unverhält-
nismässig, wenn sie kostenpflichtig werde, sofern eine höhere Instanz einen Sachverhalt anders be-
wertet. Zum anderen rechtfertige das öffentliche Interesse an der Abklärung einer Streitsache bezüg-
lich der KEV den Verzicht auf eine Kostenerhebung (act. 11, Ziff. II, B, g).
71
In seinem Urteil A-265/2012 vom 4. Juli 2013 (s. Rz. 59) hat das Bundesverwaltungsgericht die
Verfahrensbeteiligte als unterliegende Partei betrachtet und ihr die Verfahrenskosten auferlegt (E. 8).
In Anlehnung an diese Rechtsprechung ist die Verfahrensbeteiligte auch vorliegend unterliegende
Partei. Gründe für einen (ganzen oder teilweisen) Verzicht auf die Gebührenerhebung sind vorliegend
keine ersichtlich.
72
Die Gebühr von 5'450 Franken wird deshalb vollumfänglich der Verfahrensbeteiligten auferlegt.
4
Parteientschädigung
73
Sowohl die Gesuchstellerin als auch die Verfahrensbeteiligten stellen den Antrag auf Parteientschädi-
gung (act. 1, act. 11).





14/16


74
Wie bereits unter Ziffer 1.1 ausgeführt entscheidet die ElCom vorliegend erstinstanzlich und nicht als
Beschwerdeinstanz. Weder die Stromversorgungsgesetzgebung noch das VwVG sehen im erstin-
stanzlichen Verwaltungsverfahren die Ausrichtung einer Parteientschädigung vor. Für eine analoge
Anwendung von Artikel 64 VwVG, welcher das Beschwerdeverfahren betrifft, besteht kein Raum, da
es sich beim Ausschluss von Parteientschädigungen im erstinstanzlichen Verfahren nicht um eine
echte Lücke handelt, sondern dies vom Gesetzgeber bewusst so vorgesehen wurde (m.w.H.: BGE
132 II 47 E. 5.2). Aus diesem Grund wird vorliegend keine Parteientschädigung gesprochen.
75
Die entsprechenden Anträge der Parteien sind deshalb abzuweisen.





15/16


III
Entscheid

Gestützt auf diese Erwägungen wird verfügt:
1.
Der Widerruf der Swissgrid AG vom 13. November 2012 des Bescheids der Swissgrid AG vom
30. September 2008 wird aufgehoben.
2.
Es wird festgestellt, dass der Bescheid der Swissgrid AG vom 30. September 2008 zum KEV-
Projekt 14776 betreffend das Dotierkraftwerk KW Schiffmühle verbindlich bleibt. Die Frist für die
Projektfortschrittsmeldung gilt als eingehalten.
3.
Die Kosten für das vorliegende Verfahren betragen […] Franken und werden vollumfänglich der
Swissgrid AG auferlegt.
4.
Parteientschädigungen werden keine gesprochen.
5.
Diese Verfügung wird den Parteien mit eingeschriebenem Brief eröffnet.

Bern, 12.06.2014

Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom
Carlo Schmid-Sutter
Präsident
Renato Tami
Geschäftsführer ElCom
Versand:
Zu eröffnen mit eingeschriebenem Brief:
- Limmatkraftwerke AG, Haselstrasse 15, 5401 Baden
vertreten durch Alexander Rey, Rechtsanwalt, Binder Rechtsanwälte, Langhaus, 5401 Baden
- Swissgrid AG, Dammstrasse 3, Postfach 22, 5070 Frick
Mitzuteilen an:
- Bundesamt für Energie BFE, Sektion Energierecht und Allgemeines Recht, 3003 Bern





16/16


IV
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerde ist beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, einzureichen. Die Frist steht
still:
a)
vom 7. Tag vor Ostern bis und mit dem 7. Tag nach Ostern;
b)
vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;
c)
vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.
Die Beschwerde hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unter-
schrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten. Die angefochtene Verfügung und
die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Hän-
den hat.