# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 46c31ac4-319b-5d60-95b9-3b471d4bcd35
**Source:** Vaud (VD)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2001-08-31
**Language:** fr
**Title:** Vaud Tribunal cantonal Cour de droit administratif et public 31.08.2001 AF.2000.0016
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/VD_Omni/VD_TC_031_AF-2000-0016_2001-08-31.html

## Full Text

CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Arrêt

du 31 août 2001

sur le recours interjeté par Pierre OULEVEY,
dont le conseil est l'avocat Laurent Gilliard, à Yverdon-les-bains,

contre

la décision rendue le 29 novembre 2000 par la commission
de classification du Syndicat d'améliorations foncières de
Corcelles-près-Payerne (projet d'exécution des travaux collectifs; étapes
d'exécution).

* * * * * * * * * * * * * * * *

Composition de la section: M. Pierre
Journot, président; MM. Pierre-Paul Duchoud et M. André Vallon, assesseurs.

Vu les faits suivants:

A.                     Dans le nouvel état
dont le transfert de propriété a eu lieu le 1er novembre 1999, le recourant est
l'attributaire de la parcelle 3228 d'environ 8 hectares, située en zone
agricole à la sortie nord de Corcelles-près-Payerne. Cette parcelle est bordée
au nord par le Fossé de l'Eparse.

                        S'agissant des accès,
la parcelle 3228 est délimitée à l'ouest par la route cantonale quittant
Corcelles-près-Payerne.

                        L'avant-projet des
travaux collectifs du syndicat, mis à l'enquête en 1993, prévoit la création de
chemins sur les trois autres côtés de la parcelle:

-   au nord de la parcelle, soit le long du
fossé de l'Eparse, est prévu un chemin herbé (no 68 He);

-   à l'est de la parcelle est prévu un
chemin bétonné (no 65 Be) qui relie le chemin longeant le Fossé de l'Eparse à
un autre chemin bétonné prévu, plus au sud, le long de la voie de chemin de fer
Lausanne-Lyss;

-   En limite sud de la parcelle est prévu un
chemin herbé (no 115 He) qui s'embranche à son extrémité est sur le chemin no
65 Be. A son extrémité ouest, le chemin no 115 He s'interrompt, à une centaine
de mètres environ de la route cantonale qui longe la limite ouest de la
parcelle. Le plan de l'avant-projet des travaux collectifs montre toutefois la
présence d'un chemin herbé existant entre l'extrémité ouest du chemin no 115 He
et la route cantonale. Il faut préciser que ce chemin herbé existant longe la
limite du périmètre du syndicat. Les parcelles qui sont situées sur son côté
sud, hors du périmètre, sont en partie construites de bâtiments industriels. 

B.                    Du 21 août au 21
septembre 2000, le syndicat a mis à l'enquête le projet d'exécution des travaux
collectifs.

a)                     D'après les plans mis à
l'enquête (dont la consultation est malaisée car la parcelle est à cheval sur deux
plans élaborés selon des techniques différentes, l'une manuelle et l'autre
informatique, seule cette dernière faisant ressortir les travaux prévus en
couleur), la parcelle 3228 du recourant est entourée par les diverses voies
décrites ci-dessus. Le long de sa limite sud, un examen attentif permet de
comprendre que la parcelle est bordée par le domaine public sur toute sa
longueur: il s'agit du chemin no 115 He dans la partie est et, dans la partie
ouest, du chemin existant déjà décrit qui rejoint la route cantonale.

b)                     Le rapport de la
Commission de classification mis à l'enquête (rapport technique, Payerne, mai
2000) indique que les travaux à exécuter se répartissent en quatre lots
successifs. Ce rapport précise ce qui suit :

"En application de la NORME AF 102, c'est
le Comité de Direction du Syndicat qui a déterminé les lots des travaux à
exécuter.

Le Service des Améliorations foncières a préconisé la réalisation des ouvrages
en 4 lots et l'attribution d'un montant maximum d'environ Fr. 2,5 millions par
lot.

Le présent dossier d'enquête sur le projet
d'exécution des travaux collectifs met en évidence, à titre indicatif,
la répartition des travaux par lots (voir d'une part le tableau "Devis
détaillé par lot des travaux" à la page no 19 et d'autre part le document
"Devis détaillé").

Cette répartition n'est pas un objet de
l'enquête publique."

                        Le rapport de la
Commission de classification indique encore que le troisième lot des travaux
comprend notamment ceux du secteur "Rombosson" où se trouve notamment
la parcelle du recourant 3228.

C.                    Le recourant est
intervenu durant l'enquête par lettre du 21 septembre 2000, notamment au sujet
du secteur de Rombosson. Il demandait que le chemin 115 He soit réalisé en
béton et que les travaux soient exécutés dans la première étape, y compris le
chemin 65 Be.

D.                    Par décision du 29
novembre 2000, la Commission de classification a statué sur les différents
objets soulevés dans la réclamation. En particulier, elle a maintenu le chemin
no 115 herbé conformément à l'avant-projet des travaux collectifs. Cette
décision contient en outre le passage suivant :

"La composition des différents lots
d'exécution des travaux est de la compétence du Comité de Direction. C'est
seulement à titre indicatif que le dossier met en évidence la répartition
des travaux à l'intérieur des lots. L'exécution de ce secteur est prévue dans
le 3ème lot."

E.                    Par acte de son conseil
du 19 décembre 2000, le recourant a contesté cette décision en concluant à son
annulation et au renvoi du dossier à la Commission de classification pour
qu'elle modifie le projet en tenant compte de ses observations concernant les
deux chemins.

                        En bref, le recourant
se plaint de ce que le chemin no 115 He, qui s'embranche sur le chemin no 65
Be, ne serait pas relié à la route cantonale à son autre extrémité. En outre,
le recourant, exposant que le syndicat prévoit de ne réaliser le chemin 65 Be
que dans une dizaine d'années, fait valoir qu'il est impératif de le réaliser
le plus rapidement possible parce que depuis de nombreuses années, il a fait
part de son intention d'installer une ferme de colonisation sur ses parcelles,
précisant que son emplacement n'est pas encore décidé.

                        Par lettre du 9
janvier 2001, la Municipalité de Corcelles-près-Payerne s'est déterminée sur le
recours en soutenant la décision des organes du syndicat de maintenir le chemin
65 en 3ème étape d'exécution des travaux.

                        La commission de
classification a fourni diverses pièces mais ne s'est pas déterminée sur le
recours.

                        Rendu attentif au fait
que les démarches auprès de la commune qu'il invoquait (en relation avec le
plan général d'affectation communal) ne ressortaient pas du dossier, le
recourant a produit trois pièces la veille de l'audience.

F.                     Le Tribunal
administratif a tenu audience à Corcelles-près-Payerne le 24 avril 2001. Ont
participé à cette audience le recourant accompagné de son fils Laurent, les
représentants de la Commission de classification (MM. Philippe Jaton,
président, Gaston Pichonnaz, Alex Gavillet et Pierre Saugy; Marc Miéville,
ingénieur ETS du bureau du secrétaire de la commission de classification), les
représentants du comité de direction du syndicat (MM. Roger Rapin, président,
et Jean-Marc Coucet), ainsi que deux représentants de la commune de
Corcelles-près-Payerne (MM. Alain Monney, municipal de l'aménagement du
territoire, et Eric Fischer, municipal des domaines).

                        Le tribunal a procédé
à une inspection locale en examinant la situation de la parcelle depuis le
chemin existant le long des voies de chemin de fer, ainsi que depuis la route
cantonale qui la borde à l'ouest, à l'emplacement du chemin herbé existant déjà
décrit.

                        L'audience ayant fait
apparaître que le recours pourrait être retiré s'il s'avérait que le recourant
pourrait obtenir, en cas de fait nouveau, le réexamen de la définition des
étapes de travaux, le comité de direction du syndicat a été interpellé sur le
fondement légal ou réglementaire de sa décision et les voies de droit y
relatives, ainsi que sur la possibilité d'un réexamen des étapes.

                        Par lettre du 21 mai
2001, le comité de direction a confirmé que la description des lots de travaux
a été fournie aux propriétaires lors de l'assemblée générale du 8 septembre
2000 (celle-ci avait été invoquée en audience). Il a précisé que selon le
Service des améliorations foncières, c'est au comité de direction que revient
la compétence de fixer les étapes de travaux, qui ne sont pas un objet de
l'enquête publique. Il ajoutait ce qui suit :

"L'enveloppe financière d'un lot de
travaux, définie par le service des AF, ne peut pas être augmentée.

A l'intérieur de ce montant, une permutation de
chemins à exécuter peut être, dans la mesure du possible, discutée, toutefois,
ce réexamen est subordonné d'une part à l'octroi du permis de construire et du
début des travaux et d'autre part à l'autorisation de la Commission de
Classification conformément à l'art. 54 LAF."

                        Le comité de direction
a versé au dossier le procès-verbal de l'assemblée générale, du 8 septembre
2000, où l'on constate notamment que Chef du Service cantonal des améliorations
foncières, interpellé sur la durée des travaux, a précisé que l'échelonnement
de ceux-ci dépend des disponibilités des autorités fournissant les subsides
(Confédération et cantons) et des demandes des divers syndicats qui ouvrent des
chantiers.

                        Le recourant a déposé
des déterminations du 18 juin 2001, contestant l'absence de recours contre la
fixation des étapes d'exécution et relevant que les conditions d'une
expropriation matérielle paraissent remplies puisque le terrain serait
pratiquement inconstructible jusqu'à ce que la troisième étape des travaux soit
réalisée. Le recourant expose en outre que le chemin devrait supporter le
passage de camions de 40 tonnes.

                        Les ayant interpellés
à nouveau, le tribunal a recueilli les déterminations du Service des
améliorations foncières, du 4 juillet 2001, et de la Commission de
classification, du 12 juillet 2001, sur lesquelles on reviendra dans les
considérants en droit.

                        Les déterminations du
Service des améliorations foncières du 4 juillet 2001, auxquelles étaient
jointe la Norme AF 103, ont pour l'essentiel la teneur suivante:

"1) En règle générale, un syndicat doit
réaliser l'ensemble des travaux en un certain nombre d'étapes, fixées par le
Service des améliorations foncières. Le nombre d'étapes dépend essentiellement
du montant du devis des travaux à réaliser. Le comité de direction et la
commission de classification sont informés du nombre d'étapes avant l'enquête
sur le projet d'exécution. 

Le nombre d'étapes étant fixé, le comité de
direction et la commission de classification déterminent la composition de
celles-ci. Le choix est généralement fait en concertation avec les communes. 

Il est évident que certains travaux, de par
leur nature, seront exécutés en priorité. Tel est le cas par exemple des collecteurs
principaux qui, pour certains, se trouveront sous les chemins à construire
ultérieurement. 

D'autres critères sont pris en compte tel
l'urgence des besoins pour certains propriétaires. Il est tenu compte des
ouvrages existants pouvant encore être utilisés jusqu'à la réalisation des
ouvrages prévus. 

Le fait que ce soit les organes du syndicat,
proches des propriétaires et connaissant le terrain, qui déterminent la
composition des étapes est un avantage certain pour tous les propriétaires. 

Dans le dossier mis à l'enquête, le nombre
d'étapes et leur réalisation peuvent être mentionnés à titre indicatif. 

Pour le surplus, notre service n'est
généralement pas opposé à une modification de la composition d'une étape,
demande formulée par le Comité de direction, généralement à condition qu'une
rocade soit proposée avec une étape ultérieure. 

2) Ceci étant, nous répondons aux questions
posées. 

Les compétences du comité de direction ne sont
pas prévues expressément par la loi, ni par le règlement d'application. Elles
sont en général définies par les statuts comme étant la direction
administrative et financière du syndicat (prononcé de la Commission centrale
des améliorations foncières du 31.10.1977, Lidwine Pittet contre décision de la
commission de classification du syndicat de Villars-Ie- Terroir). 

La loi ne prévoit pas de recours contre les
décisions du comité de direction. Cette répartition des étapes n'a pas été
considérée comme une décision. "

                        Le comité de direction
a encore écrit au Tribunal le 17 juillet 2001 pour indiquer qu'il se ralliait à
la position du Service des améliorations foncières.

Considérant en droit:

1.                     Dans son recours du 19
décembre 2000, le recourant se plaint de ce que le chemin He 115 partirait du
chemin Be 65 sans être relié à la route cantonale. Cette contestation procède
d'une mauvaise lecture (celle-ci est toutefois malaisée, il est vrai) des plans
: comme le relevait le juge instructeur dans le courrier adressé aux parties le
lendemain de l'audience, les plans montrent que le domaine public qui
correspond au tracé du chemin He 115 (qui borde au sud la parcelle 3228 du
recourant), se poursuit, sous la forme d'un chemin existant, jusqu'à la route
cantonale (qui borde la parcelle 3228 à l'ouest). L'inspection locale a par
ailleurs montré que le débouché de ce chemin (qui correspond à la limite du
périmètre à cet endroit) sur la route cantonale est goudronné sur une longueur
qui correspond approximativement à la largeur de la parcelle où se trouve le
bâtiment industriel situé à ce débouché.

                        C'est donc à tort
finalement que le recourant se plaint de l'impossibilité de rallier la route
cantonale à partir du chemin He 115. 

2.                     Dans ses déterminations
du 18 juin 2001, le recourant invoque la nécessité que le passage de camions de
40 tonnes soit supporté par le chemin litigieux (il s'agit du chemin 65 Be qui
dessert sa parcelle le long de sa limite est). 

                        La question a
effectivement été évoquée en audience mais à supposer qu'on puisse y voir une
conclusion du recourant tendant à faire modifier le revêtement du chemin en
question, elle devrait être déclarée irrecevable. En effet, seules sont
recevables les conclusions formulées avant l'échéance du délai de recours (AC
98/065 du 10 décembre 1998).

3.                     Enfin, le recourant se
plaint de ce que le chemin 65 Be, qui dessert sa parcelle le long de sa limite
est, fait partie de la troisième étape d'exécution des travaux , ce qui a pour
effet d'en différer la réalisation d'une dizaine d'années, alors que le
recourant souhaite pouvoir édifier une construction agricole sur une de ses
parcelles.

                        Sur le plan des faits,
il est exact que l'intention du recourant d'édifier une construction agricole
sur une de ses parcelles a déjà été évoquée, notamment dans l'arrêt rendu par
le Tribunal administratif à la suite de la contestation portant sur le nouvel
état (AF 97/008 du 1er octobre 1997). Le Service de l'aménagement du territoire
a pris position sur la nature des constructions susceptibles d'être autorisées
(voir sa lettre du 11 septembre 1997 citée dans cet arrêt). Le recourant a
présenté à l'audience un croquis d'implantation sur la parcelle 3228, mais
comme l'ont relevé les représentants de la commune de Corcelles-près-Payerne,
aucun projet n'a encore été présenté à l'autorité communale.

                        Toujours sur les faits,
on relèvera que le délai de dix ans invoqué par le recourant est une
appréciation de sa part, mais il est assez vraisemblable, surtout si l'on tient
compte du resserrement des crédits dédiés aux améliorations foncières.

                        Enfin, on observera
que les propriétaires n'ont eu connaissance des étapes d'exécution,
c'est-à-dire de l'ordre d'exécution prévu pour les travaux, qu'à travers les
indications figurant dans le dossier d'enquête (déposé du 21 août au 21
septembre 2000), ainsi que par les explications qui ont été fournies lors de
l'assemblée générale du syndicat qui a eu lieu durant l'enquête en date du 8
septembre 2000. A supposer que les étapes d'exécution puissent être contestées
par les propriétaires, la contestation soulevée par le recourant dans sa réclamation
du 21 septembre 2000 ne serait pas tardive en regard du délai de 20 jours de
l'art. 31 LJPA.

4.                     Saisie de la
réclamation du recourant qui contestait le délai d'exécution du chemin
litigieux, la Commission de classification s'est contentée de déclarer que la
composition des différents lots d'exécution des travaux est de la compétence du
comité de direction et qu'elle ne figure qu'à titre indicatif dans le dossier
d'enquête. Elle paraît ainsi considérer que la fixation des étapes d'exécution
des travaux n'est pas susceptible de recours. Tel paraît également l'avis du
Service des améliorations foncières, qui expose dans ses déterminations du 4
juillet 2001 que la loi ne prévoit pas de recours contre des décisions du
comité de direction et que la répartition des étapes n'est pas considérée comme
une décision.

                        Comme on le verra plus
ci-dessous, le bien-fondé de ce point de vue ne s'impose pas d'emblée. On peut
se demander si la Commission de classification n'aurait pas dû se saisir de la
contestation, la transmettre à l'organe compétent du syndicat pour qu'il
statue, voire la transmettre comme recours destiné au Tribunal administratif.

a)                     On observera tout
d'abord que le point de vue Service des améliorations foncières selon lequel la
loi ne prévoit pas de recours contre les décisions du comité de direction ne
peut pas être suivi.

                        En effet, il résulte
de l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure
administratives (LJPA) que le recours au Tribunal administratif est ouvert contre
toutes les décisions administratives communales ou cantonales (y compris celles
des organes des syndicats d'amélioration foncière, qui sont des corporations de
droit public cantonal, art. 26 LAF) à moins qu'une autre autorité de recours ne
soit désignée par la loi ou que celle-ci précise que l'autorité statue
définitivement  (art. 4 al. 1 et 2 LJPA). Aucune de ces exceptions n'est
réalisée pour ce qui concerne les décisions du comité de direction. Par
conséquent, le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les
décisions du comité de direction. De tels recours ont d'ailleurs été traités à
plusieurs reprises par le Tribunal (AF 93/0014 et AF 93/0026, Syndicat AR18
Belmont, des 6 et 9 septembre 1996, s'agissant de décisions du comité appliquant
le barème des versements anticipés). On observera au passage qu'aucune
disposition de la LAF ne prévoit non plus de recours contres les décisions de
la commission de classification (les art. 102 ss LAF sur le recours à la
Commission centrale sont abrogés depuis l'entrée en fonction du Tribunal
administratif) mais aucune des parties ne semble contester la compétence
correspondante (fondée directement sur l'art. 4 LJPA) du Tribunal
administratif. Ce dernier est également compétent pour statuer sur recours contre
les décisions de l'assemblée générale des propriétaires (voir par exemple AF
99/0001, Syndicat AF de Vufflens-la-Ville/Aclens, du 1er juillet 1999).

                        On retiendra de ce qui
précède que le recours au Tribunal administratif est ouvert contre les mesures
prises par les organes du syndicat. Encore faut-il que ces mesures soient
constitutives d'une décision au sens de l'art. 29 LJPA, question qui sera
examinée plus loin sous lettre c ci-dessous. 

b)                     Se pose tout d'abord la
question de savoir quel est l'organe compétent pour fixer les étapes
d'exécution des travaux.

                        Le programme
d'exécution des travaux n'est pas mentionné par la loi si ce n'est à l'art. 43
al. 2 LAF qui précise que le barème des versements anticipés (arrêté par
l'assemblée générale, art. 43 al. 1 LAF) peut en tenir compte (v. aussi l'art.
30 in fine RAF). La loi ne désigne pas l'organe du syndicat qui est compétent
pour fixer les étapes d'exécution. On pourrait songer à la compétence de la
commission de classification, qui est chargée de préparer l'exécution des
travaux en les mettant à l'enquête publique (art. 33 LAF) et dont l'art. 99 al.
2 LAF prévoit qu'elle statue non seulement sur les réclamations à l'enquête
publique mais également sur les réclamations portant sur les objets qui sont de
son ressort, en vertu de la loi, du règlement ou des statuts, mais qui ne font
pas l'objet d'une enquête publique. Il faut cependant déduire de cette dernière
disposition que les attributions de la commission de classification sont des
compétences spéciales qui doivent lui être conférées expressément (par la loi,
le règlement ou les statuts). Or aucune disposition légale ne prévoit que la
commission de classification fixe le programme des travaux. Sans doute la loi
mentionne-t-elle, pour les syndicats de remaniement de terrains à bâtir, une
compétence de la commission de classification lui permettant de définir des
"périmètres intéressés" lorsque les travaux sont différés en fonction
du développement de la construction (art. 90 LAF) mais ces périmètres servent à
la répartition des frais par tranche (art. 91 LAF), qui est de toute manière de
la compétence de la commission de classification (art. 44 et 63 al. 1 lit e
LAF).

                        Selon l'art. 30 al. 2
LAF, c'est l'assemblée générale des propriétaires qui est investie, en tant
qu'autorité supérieure du syndicat, de toutes les compétences que la loi, le
règlement ou les statuts ne placent pas dans la compétence d'un autre organe.
Selon l'art. 30 al. 3, l'assemblée générale approuve le devis des travaux et,
avec l'accord du Département cantonal, ordonne la mise en oeuvre de ceux-ci. En
l'espèce, l'art. 6 des statuts du syndicat intimé confirme la compétence de
l'assemblée générale, qui résulte déjà de l'art 30 al. 3 LAF, de mettre en
oeuvre les travaux. On devrait logiquement déduire de ces dispositions que
c'est à l'assemblée générale que revient la compétence de fixer les étapes
d'exécution, car ces étapes définissent précisément l'ordre de mise en oeuvre
des travaux.

                        Les organes du
syndicat, tout comme le Service cantonal des améliorations foncières, ne
paraissent pas de cet avis. Ils considèrent que la détermination du contenu des
étapes d'exécution appartient au comité de direction. De fait en l'espèce,
l'assemblée générale du 8 septembre 2000 a été simplement informée du contenu
des étapes (sous point 8 de l'ordre du jour: approbation du devis des travaux),
mais elle n'a pas été appelée à se prononcer sur ce point, même si elle a été
amenée à "autoriser la mise en chantier des travaux" (point 10 de
l'ordre du jour), sans indication de délai ou d'étape.

                        La loi prévoit
l'adjudication des travaux par le syndicat, qui est le maître de l'ouvrage
(art. 38 LAF) mais elle ne désigne par l'organe du syndicat compétent à cet
effet. Cependant, à la connaissance du Tribunal administratif, c'est toujours,
en pratique le comité de direction qui procède à cette adjudication. En
l'espèce, l'art. 15 des statuts du syndicat le prévoit expressément (les
statuts doivent contenir des dispositions sur les compétences des organes du
syndicat, art. 29 LAF). C'est également le comité de direction que la loi
charge de la vérification des travaux après leur exécution (art. 40 LAF; l'art.
15 des statuts le répète). Mais aucune disposition ne prévoit expressément que
le comité de direction arrête les étapes d'exécution des travaux. Le Service
des améliorations foncières se réfère à cet égard à la disposition des statuts
qui charge le comité de la direction administrative et financière du syndicat
(il s'agit bien, il est vrai, de gérer des ressources financières limitées).
Cet art. 15 al. 2 prévoit ce qui suit:

"Il [le comité
de direction] a pour attribution:

-    la
direction administrative et financière du syndicat

-    l'adjudication
des travaux collectifs, sous réserve de l'approbation du service des améliorations
foncières

-    le
contrôle de l'exécution des travaux collectifs

-    l'engagement
d'un surveillant local des travaux, sous réserve de l'approbation du service
des améliorations foncières

-    l'engagement
de toute dépense non prévue au devis, pour autant qu'elle ne dépasse pas fr.
20'000.--."

 

                        Quant à la norme AF
103 ( (elle a remplacé la norme 102 invoquée par le syndicat; sur la portée
d'une telle instruction administrative, v. ATF 121 II 473 consid. 2b) invoquée
par le Service des améliorations foncières, elle prévoit qu'une proposition de
répartition par étapes doit être préparée (apparemment par la commission de
classification en vue de la livraison du dossier au service cantonal) d'entente
avec le syndicat mais elle ne mentionne pas expressément le comité de
direction.

                        En l'état, le Tribunal
administratif laissera indécise la question de savoir si la fixation des étapes
d'exécution des travaux relève de la compétence de l'assemblée générale, comme
l'art. 30 LAF pourrait le faire penser, ou du comité de direction, comme cela
paraît résulter de l'avis des autorités concernées et apparemment de la
pratique généralisée dans le canton, fondée sur la règle générale confiant la
direction administrative et financière du syndicat au comité de direction.

c)                     Sur la question
soulevée plus haut sous lettre a), le Service des améliorations foncières
soutient précisément que la fixation des étapes d'exécution n'est pas
considérée comme une décision.

                        On rappellera tout
d'abord que l'art. 29 LJPA considère comme décision toute mesure prise par une
autorité dans un cas d'espèce pour créer, modifier ou annuler des droits ou des
obligations, constater leur existence ou refuser de le faire.

                        De manière générale en
matière de droit des constructions, la fixation d'un délai d'exécution, par
exemple pour un ordre de remise en état prononcé par une décision déjà passée
en force, est également une décision susceptible de recours (AC 00/131 du 11
octobre 2000), mais il est vrai qu'en tant qu'elle détermine dans le temps l'obligation
imposée au destinataire de l'ordre, on ne voit pas (puisqu'elle modifie la
situation juridique de ce destinataire) qu'on puisse contester qu'il s'agit
d'une décision.

                        S'agissant des travaux
collectifs d'un syndicat d'améliorations foncières, il n'est pas contesté que
c'est par voie de décision que se règlent les contestations qui peuvent
s'élever quant à la nature, à l'ampleur ou à la configuration des travaux à
exécuter. La jurisprudence considère même que l'avant-projet des travaux
collectifs équivaut à un plan d'affectation dont la procédure d'élaboration
doit respecter les exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
en matière de protection juridique (art. 33 LAT), notamment pour ce qui
concerne l'existence d'une voie de recours, la qualité pour recourir et
l'étendue du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF du 5 septembre
1988, RDAF 1989 p. 208). Si elle devait être considérée comme un élément
nécessaire des travaux collectifs (et par là d'un plan d'affectation), la fixation
des étapes d'exécution (et les délais qu'elle entraîne) pourrait tomber sous le
coup de l'art. 33 LAT qui exige une mise à l'enquête publique, ce qui
condamnerait la pratique du Service des améliorations foncières qui, d'après
les déclarations recueillies en audience, impose à la commission de
classification d'indiquer que les étapes "ne sont pas un objet de
l'enquête". Le fait que les étapes d'exécution puissent être fixées par
une autre autorité n'y changerait rien car selon le principe de la coordination,
applicable par analogie aux plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT),
l'autorité doit veiller à ce que toutes les pièces du dossier soient à
l'enquête publique en même temps et à ce que toutes les décisions concordent et
soient notifiées simultanément (art. 25a al. 2 lit. b et d LAT). Toutefois,
même le "programme d'équipement" désormais prévu par l'art. 19 al. 2
LAT pour les zones à bâtir n'est apparemment pas destiné à être mis à l'enquête
selon la procédure des plans d'affectation (BOCN 1995 II 1226, déclaration du
Conseiller fédéral Koller; v. AC 98/097 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 219).
Au reste, on ne se trouve pas ici en présence d'un avant-projet des travaux
collectifs, assimilé comme on l'a vu à un plan d'affectation, mais on a affaire
à un projet d'exécution des travaux collectifs dont il n'est pas certain qu'il
tombe dans le champ d'application de l'art. 33 LAT (AF 00/016 du 31 mai 2001,
concernant le syndicat intimé).

                        En outre, il faut bien
voir qu'en pratique, les mesures prises pour l'exécution (et le financement) de
travaux conformes à une planification entrée en force ne peuvent guère être
toutes considérées comme des décisions. Par exemple, la construction d'une
route prévue par un plan routier exécutoire nécessite, de la part de l'autorité
exécutive et de tiers exécutants, un certain nombre d'actes matériels (et par
conséquent l'écoulement d'un certain temps) qui ne peuvent pas être considérés
comme des décisions sujettes à recours. Pour ce qui concerne en particulier le
financement des ouvrages d'améliorations foncières, l'art. 13 LAF prévoit que
le département cantonal établit l'ordre dans lequel les entreprises
individuelles ou collectives peuvent bénéficier de subventions, en se fondant
sur l'urgence des travaux ou sur la date d'inscription. Il est douteux qu'un
propriétaire puisse contester l'attribution des subventions par l'autorité
cantonale. Reste à savoir s'il peut contester la répartition dans le temps
qu'en font les organes du syndicat, par exemple si cette répartition entraîne
des inégalités de traitement injustifiées entre les propriétaires.

                        En l'état, le Tribunal
administratif entend également laisser ouverte cette question sur laquelle la
pratique ne semble pas avoir encore été suffisamment confrontée aux règles juridiques
(les normes AF n'est sont pas, v. l'ATF 121 II 473 précité) applicables.

5.                     Le Tribunal n'ayant pas
à trancher des questions théoriques dont il peut laisser la solution à la
sagacité de la jurisprudence future, il tranchera pragmatiquement le litige à
l'aide des considérants qui suivent:

a)                     A supposer que la
fixation des étapes de travaux ne soit pas une décision susceptible d'être
déférée au Tribunal administratif, le recours devrait être déclaré irrecevable.

b)                     Le sort des conclusions
du recours ne serait pas différent si le Tribunal devait entrer en matière. En
effet, le Tribunal constate que la parcelle 3228 est bordée à l'ouest par la
route cantonale si bien qu'elle ne présente pas de problème d'accès de ce
côté-là. A son autre extrémité (elle est longue d'environ 320 à 400 mètres),
elle est effectivement dépourvue d'accès en dur du côté est tant que le chemin
65 Be ne sera pas construit. Certes, le recourant fait valoir qu'il pourrait
être contraint d'implanter la construction agricole projetée à cette
extrémité-là pour préserver le plus possible des odeurs (compte tenu de la
direction du vent dominant) les villas situées à proximité à la périphérie de
la localité. Il craint également que la commune n'objecte l'absence d'accès
suffisant à un éventuel projet mais les représentants de la municipalité
présents à l'audience ont déclaré que la commune ne soulèvera pas cette
objection si elle est saisie d'une demande de permis de construire, soulignant
que tel n'est pas encore le cas. Mais précisément, il faut bien admettre avec
la commune que les projets du recourant sont encore vagues. S'il a présenté en
audience un croquis d'implantation à cet endroit, il n'en reste pas moins qu'on
est loin d'un projet dont le dossier aurait déjà atteint un niveau minimum
d'élaboration. Certes, on ne saurait aller, comme le comité de direction semble
en manifester l'intention dans ses déterminations du 21 mai 2001, jusqu'à
subordonner le réexamen des étapes de travaux à la condition que le recourant
ait commencé la construction projetée. Cependant, même sans passer en revue par
le menu la manière dont les travaux ont été répartis entre les différentes
étapes, on ne peut pas considérer que le syndicat puisse être tenu d'exécuter
en priorité des travaux de bétonnage concernant une parcelle située au bord de
la route cantonale, en l'absence de besoin concret, alors que dans la partie
supérieure du périmètre (où le Tribunal s'est rendu en inspection locale pour
le dossier AF 00/017), les terres agricoles éloignées du village ne disposent
que d'une desserte précaire en terre battue. Ainsi, quoi qu'il en soit de la
recevabilité du recours et de la compétence de l'un ou l'autre des organes du
syndicat, le fait que le chemin 65 Be soit prévu dans la troisième étape des
travaux ne paraît pas, en l'état, constitutif d'un abus du pouvoir
d'appréciation au sens de l'art. 36 LJPA.

                        Le recours, supposé
recevable, doit donc être rejeté.

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arr¿e:

I.                      Le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                     La décision
rendue le 29 novembre 2000 par la commission de classification du Syndicat
d'améliorations foncières de Corcelles-près-Payerne est maintenue.

III.                     Un émolument
de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 31 août 2001/vz

                                                          Le
président:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint