# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 963547b4-57d7-5126-abde-509964969c56
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2014-12-11
**Language:** de
**Title:** Zürich Handelsgericht 11.12.2014 HG140134
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_HG_001_HG140134_2014-12-11.pdf

## Full Text

Handelsgericht des Kantons Zürich 
    
 
 

Geschäfts-Nr.: HG140134-O U/ei 

 

 

Mitwirkend: die Oberrichter Peter Helm, Präsident, und Prof. Dr. Alexander 

Brunner, die Handelsrichter Patrik Howald, Dr. Thomas Lörtscher 

und Jakob Frei sowie die Gerichtsschreiberin Kerstin Habegger 

 

Urteil vom 11. Dezember 2014 

 

in Sachen 

 

A._____ GmbH,  
Klägerin 

 

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. X._____ 

 

gegen 

 

B._____ AG,  
Beklagte 

 

betreffend Forderung 
 

- 2 - 

Rechtsbegehren: 
(act. 1 S. 2) 

" 1. Die Beklagte sei zu verurteilen, CHF 45'549.– zu bezahlen, zu-
züglich Verzugszins von 5%  

- auf CHF 41'850.– seit 11. Februar 2014 
- auf CHF 3'699.– seit 24. Mai 2014. 

2. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Be-
klagten." 

Das Gericht zieht in Erwägung: 

1. Sachverhaltsübersicht 

1.1. Parteien 

Die Klägerin ist eine im Handelsregister eingetragene Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung, die in C._____/ZH domiziliert ist (act. 3/5). Sie bezweckt im Wesentli-

chen die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie 

und Erstellung von audiovisuellen Produkten jeder Art sowie die Erbringung aller 

damit zusammenhängenden Dienstleistungen (act. 3/5).  

Die Beklagte hingegen ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in D._____/… . Ihr sta-

tutarischer Zweck besteht im Wesentlichen im Betrieb einer Dienstleistungsge-

sellschaft zwecks Planung, Organisation und Durchführung von Events sowie Er-

bringung von Dienstleistungen in den Bereichen Internet, Multimedia und Fotogra-

fie (act. 3/7).  

1.2. Prozessgegenstand 

Die Klägerin wurde von der Beklagten beauftragt, die Homepage 

www.E._____.com neu zu errichten. Trotz Erfüllung des vereinbarten Leistungs-

katalogs durch die Klägerin - so die Klage -, leistete die Beklagte lediglich eine 

Teilzahlung. Mit vorliegender Klage verlangt die Klägerin die Bezahlung der Rest-

schuld in der Höhe von CHF 45'549.–. 

- 3 - 

2. Prozessverlauf 

Mit Eingabe vom 23. Juli 2014 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage 

beim hiesigen Gericht ein (act. 1). Den mit Verfügung vom 28. Juli 2014 vom Ge-

richt geforderten Vorschuss für die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 5'200.– 

bezahlte sie fristgerecht (Prot. S. 2; act. 6). Mit Verfügung vom 21. August 2014 

wurde der Beklagten Frist zur Erstattung der Klageantwort angesetzt (Prot. S. 4). 

Nachdem die Beklagte diese Frist unbenutzt verstreichen liess, wurde mit Verfü-

gung vom 30. Oktober 2014 eine kurze Nachfrist angesetzt, mit der Androhung, 

dass bei Säumnis das Gericht entweder – sollte die Angelegenheit spruchreif  

sein – einen Endentscheid fällen oder zur Hauptverhandlung vorladen werde 

(Prot. S. 5).  

Da die Beklagte die Klageantwort auch innert der ihr angesetzten Nachfrist nicht 

eingereicht hat und sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist androhungs-

gemäss ein Endentscheid zu fällen. 

3. Formelles 

3.1. Versäumte Klageantwort 

Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageant-

wort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die 

Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzun-

gen nicht eingetreten oder sie durch Sachurteil erledigt werden kann. Steht dem 

Eintreten auf die Klage nichts entgegen, bedeutet Spruchreife, dass der Klage-

grund im Hinblick auf die anwendbaren Rechtsnormen hinreichend substantiiert 

ist und – darüber hinaus – dass das Gericht an der Richtigkeit der klägerischen 

Tatsachenbehauptungen keine erheblichen Zweifel hat (Art. 153 Abs. 2 ZPO). Un-

ter den gegebenen Umständen ist, wenn es die klägerische Sachdarstellung er-

laubt, nach dem Klagebegehren zu erkennen, andernfalls ist die Klage abzuwei-

sen. Dabei hat das Gericht rechtshemmende, rechtshindernde und rechtsaufhe-

bende Tatsachen zu berücksichtigen, soweit sie in der Klage selbst angeführt 

sind. Andere Tatsachen, die aus den Akten ersichtlich sind, dürfen nur insoweit 

berücksichtigt werden, als es für das Vorhandensein der von Amtes wegen zu 

- 4 - 

prüfenden Prozessvoraussetzungen von Bedeutung ist (Art. 60 ZPO). An der er-

forderlichen Spruchreife fehlt es – zur Hauptsache –, wenn das Klagebegehren 

oder die Begründung der Klage (noch) unklar, unbestimmt oder offensichtlich un-

vollständig ist (Art. 56 ZPO) oder dem Gericht die Klagebegründung in erhebli-

chem Mass als unglaubhaft erscheint und es darüber Beweis erheben will 

(Art. 153 Abs. 2 ZPO; BSK ZPO-FREI/WILLISEGGER, Art. 223 N 13 m.w.H.). 

3.2. Prozessvoraussetzungen 

Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind 

(Art. 60 Abs. 1 ZPO). Die Prozessvoraussetzungen beinhalten insbesondere die 

sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO). 

Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich – nach unbestritten gebliebener Darstellung 

der Klägerin – aus der Gerichtsstandsvereinbarung, die im Rahmen der Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen zum streitgegenständlichen Vertrag geschlossen 

worden ist (act. 1 Rz 2). Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Vertrags-

bestandteil der am 17. Oktober 2012 und 14. März 2013 von der Beklagten unter-

zeichneten und damit anerkannten Auftragsbestätigungen geworden, indem diese 

der Beklagten am 28. März 2013 in den Büroräumlichkeiten der Klägerin überge-

ben worden sind (act. 1 Rz 39, act.  3/3 und 3/4). Sie beinhalten in Ziffer 14 einen 

Gerichtsstand zugunsten der Gerichte in Horgen/ZH. 

Die Gerichtsstandsvereinbarung entspricht der formellen Voraussetzung der 

Schriftlichkeit gemäss Art. 17 Abs. 2 ZPO.  

In sachlicher Hinsicht ist das Handelsgericht zuständig, da die vorliegende Strei-

tigkeit die gewerbliche Tätigkeit der Parteien betrifft, der Streitwert höher als 

CHF 30'000.– ist und beide Parteien im Handelsregister eingetragen sind  

(§ 44 lit. b GOG i.V.m. Art. 6 Abs. 2 ZPO). 

Somit ist das Handelsgericht des Kantons Zürich in örtlicher wie in sachlicher Hin-

sicht für das vorliegende Verfahren zuständig. Auch die weiteren Prozessvoraus-

setzungen sind vorliegend erfüllt. 

- 5 - 

4. Unbestrittener Sachverhalt 

Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren Richtig-

keit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Übereinstim-

mung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/2-49), ist von folgendem 

Sachverhalt auszugehen: 

Die Klägerin programmierte, gestaltete und konzipierte bereits im Jahr 2010 die 

frühere Website der damals noch durch die F._____ GmbH betriebene Seite 

www.E._____.com. Am 6. September 2012 wurde sodann durch den einzigen 

Verwaltungsrat der F._____ GmbH, G._____, die Beklagte gegründet. Sie wurde 

sodann auch zur Betreiberin der genannten Website (act. 1 Rz 15 ff.).  

Im August 2012 wurde die Klägerin von G._____ kontaktiert, mit dem Wunsch 

nach einer Zusammenarbeit zur Neuerrichtung der besagten Homepage. Auf-

grund des Hinzutretens eines zahlungskräftigen Investors seitens der Beklagten, 

liess sich die Klägerin sodann auf eine Zusammenarbeit mit der Beklagten ein 

(act. 1 Rz 20). 

Die Parteien einigten sich auf eine Aufteilung des Projekts in zwei Phasen, wobei 

die Projektphase 1 die grundsätzliche Konzeption und das visuelle Design der 

künftigen Seite beinhalten sollte. Ziel der Projektphase 1 war es, dass der Beklag-

ten basierend auf der Bedürfnisanalyse ein Konzept der Website inklusive Com-

munity zur Verfügung gestellt würde, damit diese eine konkrete Vorstellung über 

deren Design und Funktionsweise erhalte (act. 1 Rz 23). So wurden der Beklag-

ten mit Auftragsbestätigung vom 6. November 2012 diverse Leistungen offeriert 

bzw. von der Beklagten unterschriftlich bestätigt (act. 1 Rz 23). 

In der Folge wurden ab Oktober 2012 durch die Klägerin die Arbeiten der Pro-

jektphase 1 in Angriff genommen. Es wurden Interviews und Umfragen durchge-

führt, Workshops mit Stakeholdern organisiert und Ergebnisse ausgewertet. Auf 

dieser Basis wurde dann das Webdesign erstellt, welches der Beklagten zur Ver-

fügung gestellt wurde (act. 1 Rz 27). 

- 6 - 

Mit E-Mail vom 15. Februar leitete die Klägerin der Beklagten die Umfrageresulta-

te und die erste Designshots weiter. Mit E-Mail vom 14. März 2013 teilte die Klä-

gerin der Beklagten mit, dass die Projektphase 1 grundsätzlich abgeschlossen sei 

und nun die Umsetzungsphase, also die Projektphase 2, in Angriff zu nehmen sei. 

Dieser E-Mail angefügt waren u.a. die wichtigsten Wireframes, die Design-Bilder 

der wichtigsten Seiten, eine Kostenaufstellung der wichtigsten Funktionalitäten 

und die Auftragsbestätigung für die Projektphase 2 (act. 1 Rz 28). Aus dieser  

E-Mail geht sodann hervor, dass nach einer weiteren Besprechung über einige 

Design-Fragen die Projektphase 1 beendet und, nach Unterzeichnung der Auf-

tragsbestätigung für die Projektphase 2, diese beginnen sollte (act. 1 Rz 28).  

Die Rechnung für die Projektphase 1 über CHF 41'850.– wurde der Beklagten am 

15. November 2012 zugestellt und von dieser bezahlt. Das Projekt wurde von der 

Beklagten auch nie beanstandet (act. 1 Rz 29). 

Basierend auf dem der Beklagten zugestellten Resultat der Projektphase 1 und 

der Supplementary Specification wurde die "Auftragsbestätigung E._____ Com-

munity & Eventsystem, Entwicklungskosten" vom 14. März 2013 für die Pro-

jektphase 2 generiert, mit den act. 1 Rz 34 zu entnehmenden, detailliert um-

schriebenen 34 Leistungspositionen. Die Leistungen wurden der Beklagten zu ei-

nem Totalbetrag von CHF 103'488.85 offeriert (act. 1 Rz 32). Diese Auftragsbe-

stätigung wurde von der Beklagten am 28. März 2013 unterzeichnet und damit 

akzeptiert (act. 3/4). 

Ab Ende März 2013 begann die Klägerin mit der Umsetzung des Projekts gemäss 

Projektphase 2 (act. 1 Rz 40). In der Folge äusserte die Beklagte diverse Ände-

rungswünsche, welchen die Klägerin entsprach. Daraus resultierten jedoch zeitli-

che Verzögerungen (act. 1 Rz 41). Diese Umstände der Zusammenarbeit führten 

sodann zu einem erheblichen Mehraufwand, und der Zeitplan des Onlinegangs 

der Website verzögerte sich immer weiter. Für verschiedene Änderungswünsche 

wurden sodann Zusatzaufwände vereinbart (vgl. Aufstellung in act. 1 Rz 48  

lit. a -e). Sodann folgte ab 27. September 2013 eine einmonatige Testphase der 

Website (act. 1 Rz 49). Nach einer CMS-Schulung des Geschäftsführers der Be-

klagten wurden die Homepage schliesslich am 2. Dezember 2013 online geschal-

- 7 - 

tet und in den darauffolgenden zwei Wochen diverse Anpassungsarbeiten von der 

Klägerin erbracht (act. 1 Rz 51). Zum Zeitpunkt der Onlinestellung bzw. des Ab-

schlusses der Verbesserungsphase waren die von der Klägerin gemäss Auftrags-

bestätigung offerierten Leistungen erbracht (act. 1 Rz 52).  

Die vereinbarten Leistungen der Projektphase 2 von insgesamt CHF 103'488.85 

inkl. Mehrwertsteuer sowie die vereinbarten Mehraufwendungen von insgesamt 

CHF 7'604.05 (Leistung a: CHF 3'581.05, Leistung b: CHF 162.–; Leistung c:  

CHF 162.–, Leistung d: CHF 3'375.– und Leistung e: CHF 324.–) ergibt einen To-

talbetrag von CHF 111'092.90 (inkl. Mehrwertsteuer). Die Klägerin stellte der Be-

klagten ihre Aufwendungen in verschiedenen Raten in Rechnung (Rechnungen 

vom 31. März 2013 über CHF 31'050.–, 31. Juli 2013 über CHF 35'543.90,  

6. Januar 2014 über CHF 41'850.– sowie Schreiben vom 12. Mai 2014 über  

CHF 3'699.–, act. 1 Rz 55, act. 3/35, act. 3/45).  

Die Beklagte bezahlte am 23. Mai 2013 CHF 30'000.– sowie am 24. Oktober 

2013 weitere CHF 35'543.90, somit insgesamt CHF 65'543.90. Die Klägerin for-

dert nun die Bezahlung der noch ausstehenden Restschuld der Beklagten in der 

Höhe von CHF 45'549.– (act. 1 Rz 57).  

5. Materielles 

5.1. Pflicht zur Leistung des Werklohns 

Mit Unterzeichnung der Auftragsbestätigungen vom 16. Oktober 2012 und  

14. März 2013 kamen zwei Verträge zustande, wobei die Allgemeinen Geschäfts-

bedingungen durch deren Übergabe in den Büroräumlichkeiten der Klägerin am 

28. März 2013 der Beklagten zu Kenntnis gebracht und somit Vertragsbestandteil 

wurden (act. 1 Rz 39). 

Der Vertrag über die Herstellung von Individualsoftware wird als Vertrag eines un-

körperlichen Werks qualifiziert und untersteht den Regeln des Werkvertragsrechts 

(PETER GAUCH, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, N 34). Dies hat analog für 

die Herstellung einer Homepage mit benutzerdefinierten Anwendungen zu gelten. 

Das gesamte Leistungspaket, wie es von der Klägerin erbracht wurde, beinhaltete 

- 8 - 

jedoch auch Leistungen, die nicht in einem konkreten werkvertraglichen Erfolg 

bestanden, sondern ein sorgfältiges Tätigwerden schuldeten (z.B. Durchführung 

von Workshops, Umfragen, Benutzeranalysen). Die auftragsrechtlichen Elemente 

beschlagen jedoch weitgehend die Projektphase 1. Die Leistungen der Projekt-

phase 2 beinhalten überwiegend werkvertragliche Leistungen. Der vorliegend 

noch ausstehende Betrag resultiert nach Darstellung der Klägerin ausschliesslich 

aus der Projektphase 2, weshalb zur Prüfung ihres Anspruches die Regeln über 

den Werkvertrag heranzuziehen sind. 

Art. 363 OR hält fest, dass sich durch den Werkvertrag der Unternehmer zur Her-

stellung eines Werkes, der Besteller hingegen zur Leistung einer Vergütung ver-

pflichtet. Daher hat die Klägerin Anspruch auf die von den Parteien für die Her-

stellung der Homepage vereinbarte Entschädigung. Eine solche wurde in der Auf-

tragsbestätigung vom 14. März 2013 vereinbart und auf insgesamt 

CHF 103'488.85 beziffert. Zusätzlich wurden nachträglich Vergütungen für die 

Änderungswünsche der Beklagten in der Höhe von insgesamt CHF 7'604.05 ver-

einbart. Zwar wurde seitens der Klägerin insofern falsch fakturiert, als die einzel-

nen Rechnungen insgesamt einen Totalbetrag von CHF 112'142.90 aufweisen 

(Rechnungen vom 31. März 2013 über CHF 31'050.–, 31. Juli 2013 über  

CHF 35'543.90, 6. Januar 2014 über CHF 41'850.– sowie Schreiben vom 12. Mai 

2014 über CHF 3'699.–, act. 1 Rz 55, act. 3/35, act. 3/45). Die Klägerin fordert 

aber schliesslich den richtigen, ihr zustehenden Betrag, da sie die bezahlten 

CHF 65'543.90 richtigerweise vom vereinbarten Totalbetrag von CHF 111'092.90 

in Abzug bringt. Insgesamt resultiert für die Leistungen aus der Projektphase 2 ei-

ne noch ausstehende Restschuld in der Höhe von CHF 45'549.–.  

5.2. Fälligkeit der Forderung 

Zur Frage der Fälligkeit hält Ziff. 7 der Allgemeinen Vertragsbedingungen fest, 

dass die Leistung der Entschädigung binnen 14 Tagen nach Beendigung des Auf-

trages zu erfolgen hat (act. 3/2). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der 

Klägerin wurden die vereinbarten Arbeiten am 21. Dezember 2013 beendet, so 

dass die Zahlung bis spätestens am 4. Januar 2014 hätte erfolgt sein müssen. 

- 9 - 

Spätestens in diesem Zeitpunkt wurde die heute geltend gemachte Forderung fäl-

lig im Sinne von Art. 75 OR. 

5.3. Verzugszinsen 

Die Klägerin fordert Verzugszins von 5% auf den Betrag von CHF 41'850.– seit 

dem 11. Februar 2014 und auf den Betrag von CHF 3'699.– ab dem 24. Mai 2014 

(act. 1 Rz 78).  

Ein Verzugszins kann gefordert werden, wenn der Schuldner mit der Zahlung ei-

ner fälligen Geldleistung in Verzug ist, wobei ein Zins von 5% für das Jahr zu be-

zahlen ist (Art. 104 Abs. 1 OR). Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuld-

ner durch Mahnung des Gläubigers in Verzug gesetzt (Art. 102 Abs. 1 OR). Wur-

de für die Erfüllung ein bestimmter Verfalltag verabredet, kommt der Schuldner 

schon mit Ablauf dieses Tages in Verzug (Art. 102 Abs. 2 OR). Ein Verfalltag wird 

verabredet, indem genau festgelegt wird, an oder bis zu welchem Tag die ge-

schuldete Leistung zu erbringen ist (GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, Schweizeri-

sches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl., Bd. II, Rz 2711 ff.). 

Der Verzugseintritt gilt als Beginn der Zinsdauer. Dabei gilt je nach Grund des 

Verzugseintritts ein anderer Zeitpunkt als Beginn der Zinsdauer. Dabei gilt Art. 77 

Abs. 1 Ziff. 1 OR analog, so dass bei einer Mahnung der Verzug am Tag nach ih-

rem Eintreffen eintritt (BSK OR I-WIEGAND, Art. 104 N 3). Die Klägerin legt dar, 

dass sie mit E-Mail vom 10. Februar 2014 die Bezahlung der Rechnung über 

CHF 41'850.– gemahnt habe (act. 1 Rz 78). Da davon auszugehen ist, dass die 

E-Mail noch am gleichen Tag bei der Beklagten eingetroffen ist, ist der Verzugs-

zins wie beantragt ab dem 11. Februar 2014 geschuldet. Bezüglich der weiteren 

CHF 3'699.– wurde die Beklagte mit Schreiben vom 12. Mai 2014 gemahnt, wobei 

ihr eine Zahlungsfrist bis zum 23. Mai 2014 eingeräumt wurde (act. 1 Rz 78). Ent-

sprechend fiel die Beklagte mit unbenutztem Verstreichen dieser Frist in Verzug, 

so dass der Verzugszins ab dem 24. Mai 2014 geschuldet ist. 

- 10 - 

6. Fazit 

Aus der Zusammenarbeit der Parteien zur Neuerrichtung der Homepage 

www.E._____.com schuldet die Beklagte der Klägerin den Restwerklohn in der 

Höhe von CHF 45'549.– zuzüglich des beantragten Verzugszinses, in welchem 

Umfang sie zur Bezahlung zu verpflichten ist. 

7. Prozesskosten 

Da die Beklagte im vorliegenden Verfahren unterliegt, sind ihr die Gerichtskosten 

aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt 

sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 

Abs. 1 GOG) und richtet sich in erster Linie nach dem Streitwert bzw. nach dem 

tatsächlichen Streitinteresse (§ 2 Abs. 1 lit. a GebV OG). Vorliegend beträgt der 

Streitwert CHF 45'549.– (act. 1 S. 2). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und 2 GebV 

OG ist die Gerichtsgebühr auf CHF 3'900.– festzusetzen. 

Die Parteientschädigung ist nach Ermessen festzusetzen (SUTTER/VON HOLZEN, IN: 

SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zi-

vilprozessordnung, Art. 95 N 30). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 

der Verordnung über die Anwaltsgebühren vom 8. September 2010 (AnwGebV) 

rechtfertigt es sich, der Klägerin eine volle Grundgebühr in der Höhe von  

CHF 6'600.– als Parteientschädigung zuzusprechen. 

Das Gericht erkennt: 

1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 45'549.– nebst Zins zu 5% 

auf CHF 41'850.– seit dem 11. Februar 2014 und auf CHF 3'699.– seit dem 

24. Mai 2014 zu bezahlen.  

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'900.–. 

3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt, jedoch aus dem von der Kläge-

rin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. In diesem Umfang wird der Kläge-

rin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt. 

- 11 - 

4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von 

CHF 6'600.– zu bezahlen. 

5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien. 

6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb 

von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 

1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be-

schwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder Art. 

113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 und 

90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Der Streitwert 

beträgt CHF 45'549.–. 

 
Zürich, 11. Dezember 2014 

 
Handelsgericht des Kantons Zürich 

 
Der Präsident: 

 
 
 

Peter Helm 

Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

Kerstin Habegger 
 

	Urteil vom 11. Dezember 2014
	
	Rechtsbegehren: (act. 1 S. 2)
	Das Gericht zieht in Erwägung:
	1. Sachverhaltsübersicht
	1.1. Parteien
	Die Klägerin ist eine im Handelsregister eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die in C._____/ZH domiziliert ist (act. 3/5). Sie bezweckt im Wesentlichen die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Informationstechnologie und Erst...
	Die Beklagte hingegen ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in D._____/… . Ihr statutarischer Zweck besteht im Wesentlichen im Betrieb einer Dienstleistungsgesellschaft zwecks Planung, Organisation und Durchführung von Events sowie Erbringung von Diens...
	1.2. Prozessgegenstand
	Die Klägerin wurde von der Beklagten beauftragt, die Homepage www.E._____.com neu zu errichten. Trotz Erfüllung des vereinbarten Leistungskatalogs durch die Klägerin - so die Klage -, leistete die Beklagte lediglich eine Teilzahlung. Mit vorliegender ...

	2. Prozessverlauf
	Mit Eingabe vom 23. Juli 2014 (Datum Poststempel) reichte die Klägerin die Klage beim hiesigen Gericht ein (act. 1). Den mit Verfügung vom 28. Juli 2014 vom Gericht geforderten Vorschuss für die Gerichtskosten in der Höhe von CHF 5'200.– bezahlte sie ...
	Da die Beklagte die Klageantwort auch innert der ihr angesetzten Nachfrist nicht eingereicht hat und sich die Angelegenheit als spruchreif erweist, ist androhungsgemäss ein Endentscheid zu fällen.

	3. Formelles
	3.1. Versäumte Klageantwort
	Gemäss Art. 223 Abs. 2 ZPO trifft das Gericht bei definitiv versäumter Klageantwort einen Endentscheid, sofern die Angelegenheit spruchreif ist. Hierzu muss die Klage soweit geklärt sein, dass darauf entweder mangels Prozessvoraussetzungen nicht einge...
	3.2. Prozessvoraussetzungen
	Das Gericht prüft von Amtes wegen, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 60 Abs. 1 ZPO). Die Prozessvoraussetzungen beinhalten insbesondere die sachliche und örtliche Zuständigkeit (Art. 59 Abs. 2 lit. b ZPO).
	Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich – nach unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin – aus der Gerichtsstandsvereinbarung, die im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen zum streitgegenständlichen Vertrag geschlossen worden ist (act. 1 ...
	Die Gerichtsstandsvereinbarung entspricht der formellen Voraussetzung der Schriftlichkeit gemäss Art. 17 Abs. 2 ZPO.
	In sachlicher Hinsicht ist das Handelsgericht zuständig, da die vorliegende Streitigkeit die gewerbliche Tätigkeit der Parteien betrifft, der Streitwert höher als CHF 30'000.– ist und beide Parteien im Handelsregister eingetragen sind  (§ 44 lit. b GO...
	Somit ist das Handelsgericht des Kantons Zürich in örtlicher wie in sachlicher Hinsicht für das vorliegende Verfahren zuständig. Auch die weiteren Prozessvoraussetzungen sind vorliegend erfüllt.

	4. Unbestrittener Sachverhalt
	Gemäss der unbestritten gebliebenen Darstellung der Klägerin, an deren Richtigkeit zu zweifeln kein Anlass besteht (Art. 153 Abs. 2 ZPO), und in Übereinstimmung mit den von ihr eingereichten Urkunden (act. 3/2-49), ist von folgendem Sachverhalt auszug...
	Die Klägerin programmierte, gestaltete und konzipierte bereits im Jahr 2010 die frühere Website der damals noch durch die F._____ GmbH betriebene Seite www.E._____.com. Am 6. September 2012 wurde sodann durch den einzigen Verwaltungsrat der F._____ Gm...
	Im August 2012 wurde die Klägerin von G._____ kontaktiert, mit dem Wunsch nach einer Zusammenarbeit zur Neuerrichtung der besagten Homepage. Aufgrund des Hinzutretens eines zahlungskräftigen Investors seitens der Beklagten, liess sich die Klägerin sod...
	Die Parteien einigten sich auf eine Aufteilung des Projekts in zwei Phasen, wobei die Projektphase 1 die grundsätzliche Konzeption und das visuelle Design der künftigen Seite beinhalten sollte. Ziel der Projektphase 1 war es, dass der Beklagten basier...
	In der Folge wurden ab Oktober 2012 durch die Klägerin die Arbeiten der Projektphase 1 in Angriff genommen. Es wurden Interviews und Umfragen durchgeführt, Workshops mit Stakeholdern organisiert und Ergebnisse ausgewertet. Auf dieser Basis wurde dann ...
	Mit E-Mail vom 15. Februar leitete die Klägerin der Beklagten die Umfrageresultate und die erste Designshots weiter. Mit E-Mail vom 14. März 2013 teilte die Klägerin der Beklagten mit, dass die Projektphase 1 grundsätzlich abgeschlossen sei und nun di...
	Die Rechnung für die Projektphase 1 über CHF 41'850.– wurde der Beklagten am 15. November 2012 zugestellt und von dieser bezahlt. Das Projekt wurde von der Beklagten auch nie beanstandet (act. 1 Rz 29).
	Basierend auf dem der Beklagten zugestellten Resultat der Projektphase 1 und der Supplementary Specification wurde die "Auftragsbestätigung E._____ Community & Eventsystem, Entwicklungskosten" vom 14. März 2013 für die Projektphase 2 generiert, mit de...
	Ab Ende März 2013 begann die Klägerin mit der Umsetzung des Projekts gemäss Projektphase 2 (act. 1 Rz 40). In der Folge äusserte die Beklagte diverse Änderungswünsche, welchen die Klägerin entsprach. Daraus resultierten jedoch zeitliche Verzögerungen ...
	Die vereinbarten Leistungen der Projektphase 2 von insgesamt CHF 103'488.85 inkl. Mehrwertsteuer sowie die vereinbarten Mehraufwendungen von insgesamt CHF 7'604.05 (Leistung a: CHF 3'581.05, Leistung b: CHF 162.–; Leistung c:  CHF 162.–, Leistung d: C...
	Die Beklagte bezahlte am 23. Mai 2013 CHF 30'000.– sowie am 24. Oktober 2013 weitere CHF 35'543.90, somit insgesamt CHF 65'543.90. Die Klägerin fordert nun die Bezahlung der noch ausstehenden Restschuld der Beklagten in der Höhe von CHF 45'549.– (act....

	5. Materielles
	5.1. Pflicht zur Leistung des Werklohns
	Mit Unterzeichnung der Auftragsbestätigungen vom 16. Oktober 2012 und  14. März 2013 kamen zwei Verträge zustande, wobei die Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch deren Übergabe in den Büroräumlichkeiten der Klägerin am 28. März 2013 der Beklagten zu...
	Der Vertrag über die Herstellung von Individualsoftware wird als Vertrag eines unkörperlichen Werks qualifiziert und untersteht den Regeln des Werkvertragsrechts (Peter Gauch, Der Werkvertrag, 5. Aufl., Zürich 2011, N 34). Dies hat analog für die Hers...
	Art. 363 OR hält fest, dass sich durch den Werkvertrag der Unternehmer zur Herstellung eines Werkes, der Besteller hingegen zur Leistung einer Vergütung verpflichtet. Daher hat die Klägerin Anspruch auf die von den Parteien für die Herstellung der Hom...
	5.2. Fälligkeit der Forderung
	Zur Frage der Fälligkeit hält Ziff. 7 der Allgemeinen Vertragsbedingungen fest, dass die Leistung der Entschädigung binnen 14 Tagen nach Beendigung des Auftrages zu erfolgen hat (act. 3/2). Nach unbestritten gebliebener Darstellung der Klägerin wurden...
	5.3. Verzugszinsen
	Die Klägerin fordert Verzugszins von 5% auf den Betrag von CHF 41'850.– seit dem 11. Februar 2014 und auf den Betrag von CHF 3'699.– ab dem 24. Mai 2014 (act. 1 Rz 78).
	Ein Verzugszins kann gefordert werden, wenn der Schuldner mit der Zahlung einer fälligen Geldleistung in Verzug ist, wobei ein Zins von 5% für das Jahr zu bezahlen ist (Art. 104 Abs. 1 OR). Ist eine Verbindlichkeit fällig, so wird der Schuldner durch ...
	Der Verzugseintritt gilt als Beginn der Zinsdauer. Dabei gilt je nach Grund des Verzugseintritts ein anderer Zeitpunkt als Beginn der Zinsdauer. Dabei gilt Art. 77 Abs. 1 Ziff. 1 OR analog, so dass bei einer Mahnung der Verzug am Tag nach ihrem Eintre...

	6. Fazit
	Aus der Zusammenarbeit der Parteien zur Neuerrichtung der Homepage www.E._____.com schuldet die Beklagte der Klägerin den Restwerklohn in der Höhe von CHF 45'549.– zuzüglich des beantragten Verzugszinses, in welchem Umfang sie zur Bezahlung zu verpfli...

	7. Prozesskosten
	Da die Beklagte im vorliegenden Verfahren unterliegt, sind ihr die Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 106 Abs. 1 und 3 ZPO). Die Höhe der Gerichtsgebühr bestimmt sich nach der Gebührenverordnung des Obergerichts (Art. 96 ZPO i.V.m. Art. 199 Abs. 1 GOG)...
	Die Parteientschädigung ist nach Ermessen festzusetzen (Sutter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Art. 95 N 30). In Anwendung von § 4 Abs. 1 und § 11 Abs. 1 der Verordnung über die A...

	Das Gericht erkennt:
	1. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin CHF 45'549.– nebst Zins zu 5% auf CHF 41'850.– seit dem 11. Februar 2014 und auf CHF 3'699.– seit dem 24. Mai 2014 zu bezahlen.
	2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 3'900.–.
	3. Die Kosten werden der Beklagten auferlegt, jedoch aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. In diesem Umfang wird der Klägerin ein Rückgriffsrecht auf die Beklagte eingeräumt.
	4. Die Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin eine Parteientschädigung von CHF 6'600.– zu bezahlen.
	5. Schriftliche Mitteilung an die Parteien.
	6. Eine bundesrechtliche Beschwerde gegen diesen Entscheid ist innerhalb von 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff...