# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 1be25942-4ff5-5fa1-97ad-6823b820cd7e
**Source:** Graubünden (GR)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2014-09-15
**Language:** de
**Title:** Graubünden Kantonsgericht II. Zivilkammer 15.09.2014 ZK2 2013 46
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/GR_Gerichte/GR_KG_007_ZK2-2013-46_2014-09-15.pdf

## Full Text

Kantonsgericht von Graubünden
Dretgira chantunala dal Grischun
Tribunale cantonale dei Grigioni

Ref.: Chur, 15. September 2014 Schriftlich mitgeteilt am:
ZK2 13 46 24. September 2014

Urteil 
II. Zivilkammer

Vorsitz Pritzi
RichterInnen Hubert und Schnyder
Aktuarin Thöny

In der zivilrechtlichen Berufung

der X._____, Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Diego F. 
Schwarzenbach, Via Maistra 7, 7500 St. Moritz, 

gegen

das Urteil des Bezirksgerichts Maloja vom 12. Dezember 2012, mitgeteilt am 
16. August 2013, in Sachen der Y . _ _ _ _ _ S A , Berufungsbeklagte, vertreten 
durch Rechtsanwalt lic. iur. Marco B. Biancotti, Via Stredas 3, 7500 St. Moritz, ge-
gen die Berufungsklägerin,

betreffend Forderung,

hat sich ergeben:

Seite  2 — 17

I. Sachverhalt

A. Am 23. September 2008 schloss X._____ mit der A._____ einen General-
unternehmervertrag betreffend Umbau- und Erneuerungsarbeiten an der Casa 
B._____ in O.1_____ zum Pauschalbetrag von Fr. 700'000.-- ab. Die A._____ 
vergab daraufhin die auszuführenden Arbeiten an verschiedene Subunternehmer, 
darunter auch die Y._____SA. Diese begann anfangs Oktober 2008 mit der Um-
setzung. Im Verlaufe der Umbauarbeiten verlangte X._____ verschiedene Zusatz-
leistungen, welche die Y._____SA ausführte und sodann direkt bei der Bauherrin 
in Rechnung stellte. Diese verweigerte jedoch die Zahlung mit der Begründung, es 
handle sich um Arbeiten, welche im Zusammenhang mit dem Generalunterneh-
mervertrag stünden und daher als Bestellungsänderung zu qualifizieren seien. Die 
Y._____SA stellte in der Folge ihre Arbeiten ein.

B. Mit Vermittlungsbegehren vom 30. Dezember 2009 gelangte die 
Y._____SA an das Vermittleramt des Kreises Oberengadin. Gemäss Leitschein 
vom 17. Februar 2010 stellten die Parteien anlässlich der Sühneverhandlung vom 
19. Januar 2010 die folgenden Begehren:

„Klägerisches Rechtsbegehren:

1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 118'239.55 zuzüg-
lich 5% Verzugszins auf CHF 95'438.55 seit 26. Juni 2009 und 5% Ver-
zugszins auf CHF 22'801.00 seit 6. Januar 2010 zu bezahlen.

2. Unter vermittleramtlicher, gerichtlicher und aussergerichtlicher Kosten- 
und Entschädigungsfolge zuzüglich Mehrwertsteuer zulasten der Be-
klagten.

Beklagtisches Rechtsbegehren

1. Die Klage sei vollumfänglich abzuweisen.

2. Unter gesetzlicher Kosten- und Entschädigungsfolge (inkl. 7.6% 
MWST) zu Lasten der Klägerin."

C. Nachdem die Parteien anlässlich der Sühneverhandlung keine Einigung 
erzielen konnten, prosequierte die Y._____SA den Leitschein mit Eingabe vom 
9. März 2010 an das Bezirksgericht Maloja. Dabei hielt sie an den von ihr anläss-
lich der Sühneverhandlung gestellten Rechtsbegehren fest. Mit Prozessantwort 
vom 10. Mai 2010 hielt auch X._____ an ihren bisherigen Rechtsbegehren fest. 
Auch in der Replik vom 22. Juni 2010 sowie in der Duplik vom 3. September 2010 
blieben die von den Parteien gestellten Anträge unverändert.

Seite  3 — 17

D. Mit Beweisverfügung vom 11. Oktober 2010 ordnete das Bezirksgericht Ma-
loja unter anderem die Einholung einer Expertise über die geleistete Arbeit und 
deren Wert an. Diese ging am 24. November 2011 ein. Die Y._____SA stellte dar-
aufhin am 18. Januar 2012 Zusatzfragen, X._____ verzichtete innert Frist darauf. 
Das Bezirksgericht Maloja führte zudem am 9. Oktober 2012 in Anwesenheit der 
Parteien sowie des Experten einen Augenschein auf der fraglichen Liegenschaft 
durch.

E. Nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung erkannte das Be-
zirksgericht Maloja mit Urteil vom 12. Dezember 2012, mitgeteilt am 16. August 
2013, wie folgt:

"1. Die Klage wird teilweise gutgeheissen und die Beklagte wird verpflich-
tet, der Klägerin CHF 92'429.80, zuzüglich 5% Verzugszinse ab 26. 
Juni 2009 bis 30. Dezember 2009 auf CHF 70'363.45, sodann auf 
CHF 66'792.25 sowie 5% Verzugszinse ab 6. Januar 2010 auf CHF 
25'637.55, zu bezahlen.

2. Die Verfahrenskosten, bestehend aus einer Gerichtsgebühr von CHF 
10'000.--, einem Streitwertzuschlag von CHF 2'500.--, Schreibgebühren 
von CHF 500.-- sowie den Gutachterkosten von CHF 19'150.--, werden 
zu drei Vierteln der Beklagten und zu einem Viertel der Klägerin aufer-
legt. 

3. Die Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin mit CHF 21'350.-- ausser-
amtlich zu entschädigen.

4. (Rechtsmittelbelehrung).

5. (Mitteilung)."

F. Gegen dieses Urteil liess X._____ am 18. September 2013 Berufung an 
das Kantonsgericht von Graubünden erklären, wobei sie das folgende Rechtsbe-
gehren stellte:

"1. Die Ziff. 1 des angefochtenen Urteils sei aufzuheben und die Klage der 
Berufungsbeklagten in der Höhe von CHF 118'239.55 zuzüglich Ver-
zugszinsen sei vollumfänglich abzuweisen.

2. Die Ziff. 2 des angefochtenen Urteils sei aufzuheben und die Verfah-
renskosten des Bezirksgerichtes Maloja seien im Verhältnis des Ob-
siegens den Parteien aufzuerlegen.

3. Die Ziff. 3 des angefochtenen Urteils sei aufzuheben und die ausser-
amtliche Entschädigung sei im Verhältnis des Obsiegens der Parteien 
festzusetzen.

4. Unter voller Kosten- und Entschädigungsfolge zuzüglich 8% MWST zu 
Lasten der Berufungsbeklagten."

G. In ihrer Berufungsantwort vom 21. Oktober 2013 liess die Y._____SA die 
folgenden Anträge stellen:

Seite  4 — 17

"1. Die Berufung vom 18. Oktober 2013 sei abzuweisen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Berufungskläge-
rin."

H. Mit Schreiben vom 5. November 2013 teilte der Vorsitzende der II. Zivil-
kammer des Kantonsgerichts von Graubünden den Parteien mit, dass weder ein 
weiterer Schriftenwechsel noch eine mündliche Verhandlung vorgesehen sei.

Auf die Begründung der Anträge sowie auf die Ausführungen im angefochtenen 
Urteil wird, soweit erforderlich, in den nachstehenden Erwägungen eingegangen.

II. Erwägungen

1. Das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Maloja vom 12. Dezember 
2012 wurde den Parteien am 16. August 2013, somit nach Inkrafttreten der 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO; SR 272) am 1. Januar 2011, mitge-
teilt. Damit ist im Gegensatz zum vorinstanzlichen Verfahren, welches sich noch 
nach der bündnerischen Zivilprozessordnung richtete (Art. 404 Abs. 1 ZPO), auf 
das Rechtsmittelverfahren die schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar 
(Art. 405 Abs. 1 ZPO).

2. Beim angefochtenen Urteil, welches eine vermögensrechtliche Angelegen-
heit mit einem Streitwert über Fr. 10‘000.-- zum Gegenstand hat, handelt es sich 
um einen erstinstanzlichen Endentscheid, welcher mit Berufung angefochten wer-
den kann (vgl. Art. 308 Abs. 1 lit. a ZPO). Die Zuständigkeit des Kantonsgerichts 
von Graubünden ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (EGzZPO; BR 320.100). Gemäss Art. 311 
ZPO ist die Berufung unter Beilage des angefochtenen Entscheids innert 30 Ta-
gen seit Zustellung des begründeten Entscheids beziehungsweise seit der 
nachträglichen Zustellung der Entscheidbegründung schriftlich und begründet ein-
zureichen. Das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Maloja vom 12. Dezember 
2012 wurde X._____ am 16. August 2013 zugestellt und von dieser am 19. August 
2013 in Empfang genommen. Ihre Berufung erfolgte mit Eingabe vom 18. Sep-
tember 2013 und somit fristgerecht. Da die Rechtsschrift zudem den übrigen 
Formerfordernissen entspricht, ist auf die Berufung einzutreten.

3. Das Bezirksgericht Maloja gelangte nach Würdigung der Akten und der an-
gebotenen Beweismittel zunächst zum Ergebnis, dass die Y._____SA Arbeiten 
ausgeführt habe, die vom Generalunternehmer-Vertrag (nachfolgend: GU-Vertrag) 

Seite  5 — 17

nicht erfasst gewesen seien. X._____ habe zudem zugestanden, diese Aufträge 
direkt der Y._____SA erteilt zu haben. Demnach sei hinreichend erstellt, dass 
X._____ dieser neben den unter den GU-Vertrag fallenden Arbeiten weitere ei-
genständige Aufträge erteilt habe. Demgegenüber bestreitet die Berufungskläge-
rin, Zusatzaufträge im Sinne eines Werkvertragsabschlusses an die Berufungsbe-
klagte erteilt zu haben. Allfällige Weisungen oder Änderungswünsche seien im 
Zusammenhang mit den im GU-Vertrag festgehaltenen Baumeisterarbeiten ge-
standen und hätten als Bestellungsänderung gegolten. Der Geschäftsinhaber der 
Berufungsbeklagten wäre verpflichtet gewesen, die gegenüber seinen Mitarbeitern 
geäusserten Bauherrenwünsche dem Generalunternehmer weiterzuleiten, damit 
diese hätten koordiniert werden können und der Generalunternehmer für kosten-
pflichtige Änderungen hätte Offerten unterbreiten können. Der verantwortliche Ge-
neralunternehmer habe als Zeuge ausgesagt, dass er über erteilte Weisun-
gen/Zusatzaufträge an Subunternehmer-Mitarbeiter Kenntnis gehabt habe. 
Gemäss seinen Aussagen seien gewisse zusätzliche Arbeiten im GU-Vertrag nicht 
mitenthalten gewesen, weil die Vertragspartner im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses darüber noch keine Kenntnisse gehabt hätten. Hinzu komme, dass der 
GU-Vertrag den Baubeschrieb recht knapp gehalten habe und keine Baupläne 
vorgelegen hätten. Der Generalunternehmer habe daher gewusst, dass noch Be-
stellungsänderungen folgen würden. Daraus könne der Schluss gezogen werden, 
dass diese zwingend noch in den GU-Leistungen Berücksichtigung finden müss-
ten. Nachfolgend ist somit in einem ersten Schritt zu prüfen, ob die von der Beru-
fungsbeklagten erbrachten Leistungen unter den GU-Vertrag fallen oder auf ei-
genständigen Werkverträgen zwischen der Berufungsklägerin und der Berufungs-
beklagten basieren.

4. Beim traditionellen Bauen schliesst der Bauherr mit verschiedenen Unter-
nehmern einzelne Werkverträge für die Errichtung eines Bauwerks ab. In diesem 
Fall ist der Bauherr beziehungsweise der von ihm beauftragte Architekt für die Ko-
ordination der verschiedenen Unternehmer verantwortlich. Je grösser und je kom-
plizierter die auszuführende Baute ist, desto schwieriger wird es für den Bauherrn, 
die Arbeiten verschiedener Nebenunternehmer zu koordinieren. Damit wächst sein 
Bedürfnis, sich von der Aufgabe der Koordination ganz zu befreien. Am besten 
erreicht er dies, wenn er sämtliche Arbeiten nur einem Bauunternehmer, einem 
Generalunternehmer, überträgt. Beim Generalunternehmervertrag schliesst der 
Bauherr nur einen einzigen Werkvertrag ab. Der Generalunternehmer übernimmt 
die gesamte Ausführung eines Bauwerks. Damit wird der Bauherr von der Aufga-
be der Koordination entlastet. Zieht der Generalunternehmer für die Erfüllung sei-

Seite  6 — 17

ner vertraglichen Pflichten weitere Unternehmer (Subunternehmer) bei, trifft ihn 
die Koordinationspflicht der am Werk beteiligten Unternehmer. Da der Generalun-
ternehmer grundsätzlich einziger Vertragspartner des Bauherrn bei der Aus-
führung des Werks ist, obwohl sich allenfalls mehrere Unternehmer am Bau des 
Werks beteiligen, übernimmt der Generalunternehmer gegenüber dem Bauherrn 
die vollständige Verantwortung und im Regelfall auch das Kostenrisiko. Diese 
Konzentration der Verantwortung auf den Generalunternehmer ist primärer Zweck 
des GU-Vertrags (vgl. Gauch, Der Werkvertrag, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 
2011, N. 222 ff.; Huber/Schwendener, Der Generalunternehmervertrag des Ver-
bands Schweizerischer Generalunternehmer, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2005, 
N. 1). Der GU-Vertrag ist ein Werkvertrag im Sinne von Art. 363 OR (BGE 114 II 
53 E. 2 S. 54 f.). Ein reiner Werkvertrag bleibt der Vertrag sogar dann, wenn der 
Generalunternehmer die übernommenen Bauarbeiten nicht selber (mit eigenen 
Arbeitskräften) ausführt, sondern sämtliche Arbeiten an Subunternehmer weiterlei-
tet (Gauch, a.a.O., N. 230). Der Werkvertrag wird in den Art. 363-379 OR geregelt. 
Diese gesetzliche Regelung gilt nur subsidiär, das heisst wenn die Parteien keine 
anderslautende Vereinbarung getroffen haben (Huber/Schwendener, a.a.O., 
N. 18.). Im vorliegenden Fall enthält der GU-Vertrag vom 23. September 2008 
(act. III/2) lediglich den Baubeschrieb, den Werkpreis, Terminfestlegungen sowie 
Zahlungskonditionen, jedoch keine darüber hinausgehenden Vertragsbedingun-
gen. Insbesondere wurden weder die SIA-Norm 118 noch die allgemeinen Ver-
tragsbedingungen des VSGU (Verband Schweizerischer Generalunternehmer) in 
den Vertrag aufgenommen. Es gelangen somit lediglich die vorstehend genannten 
Bestimmungen des OR zur Anwendung. 

a) Aus dem Gutachten vom 24. November 2011 geht hervor, dass die 
Y._____SA verschiedene Arbeiten verrichtete, die weder vom Kostenvoranschlag 
(act. II/5) noch vom GU-Vertrag (act. III/2) erfasst waren. Die Aufträge hierfür er-
teilte die Berufungsklägerin unmittelbar an die vom Generalunternehmer einge-
setzten Subunternehmer. Dies geht aus verschiedenen Zeugenaussagen hervor. 
So bestätigte F._____, Geschäftsführer der Y._____SA, dass X._____ in seiner 
Anwesenheit mehrere zusätzliche Arbeiten direkt bei den einzelnen Handwerkern 
in Auftrag gegeben habe. Es seien auch noch andere Firmen beteiligt gewesen. 
Die Berufungsklägerin habe gesagt, sie werde alle Rechnungen bei der 
Y._____SA begleichen, welche sodann die einzelnen Beträge an die jeweiligen 
Firmen weiterzuleiten habe (act. V/1 Frage 5). Auch C._____, Geschäftsführer der 
A._____ sagte aus, X._____ habe ohne sein Wissen bei den Handwerker auf der 
Baustelle Arbeiten in Auftrag gegeben, welche nicht vom GU-Vertrag erfasst ge-

Seite  7 — 17

wesen seien. Dadurch sei ein Chaos entstanden. An einem gewissen Punkt habe 
er mit X._____ und den beteiligten Firmen Klarheit schaffen und festlegen wollen, 
welche Arbeiten vom GU-Vertrag erfasst und welche Arbeiten unter die direkte 
Verantwortung der Berufungsklägerin fallen würden und folglich auch von ihr zu 
bezahlen seien. X._____ habe jedoch nicht anerkannt, kostenpflichtige Zusatzauf-
träge erteilt zu haben, weshalb die Firma ihre Tätigkeiten eingestellt habe (act. V/2 
Fragen 6 und 8). Die Berufungsklägerin selbst bestreitet nicht, Aufträge an die 
Handwerker erteilt zu haben. Sie vertritt jedoch die Auffassung, F._____ als Ver-
antwortlicher und Geschäftsinhaber wäre verpflichtet gewesen, diese Bauherren-
wünsche dem Generalunternehmer weiterzuleiten, damit diese hätten koordiniert 
werden können und der Generalunternehmer für kostenpflichtige Änderungen Of-
ferten hätte unterbreiten können (vgl. act. A.1 Seite 6). Mit anderen Worten stellt 
sich die Berufungsklägerin auf den Standpunkt, es habe eine Bestellungsände-
rung des GU-Vertrages stattgefunden. Sie habe gewollt, dass weiterhin sämtliche 
Arbeiten, so auch die an die Handwerker erteilten Zusatzarbeiten, unter dem GU-
Vertrag mit der A._____ fallen sollten, wie dies ja der Zweck der Zusammenarbeit 
zwischen Generalunternehmer und Bauherrin gewesen sei. Es gilt demzufolge 
nachstehend zu prüfen, ob tatsächlich eine rechtsgültige Bestellungsänderung 
zwischen dem Generalunternehmer und der Bauherrin zustande gekommen ist. 

b) Der Unternehmer schuldet seinem Besteller die Herstellung (und Abliefe-
rung) des Werkes (Art. 363 OR), zu dessen Ausführung er sich durch den Ab-
schluss des Werkvertrags verpflichtet hat. Möglich ist jedoch, dass der vertragliche 
Leistungsinhalt des fortbestehenden Werkvertrages durch Rechtsgeschäft geän-
dert wird. Diese rechtsgeschäftliche Änderung des Vertragsinhalts wird als Bestel-
lungsänderung bezeichnet. Sie verändert die vereinbarte Herstellungspflicht in der 
Weise, dass der Unternehmer beispielsweise zusätzliche oder zum Teil andere 
Arbeiten zu leisten, bestimmte Arbeiten wegzulassen oder das Werk anders als 
vereinbart auszuführen hat. Die Bestellungsänderung kommt in verschiedenen 
Erscheinungsformen vor. Im Vordergrund steht die Unterscheidung zwischen der 
vereinbarten und der einseitigen Bestellungsänderung (vgl. Gauch, a.a.O., N. 
768). 

ba) Die einseitige Bestellungsänderung beruht auf einer einseitigen Willenser-
klärung des Bestellers, die mit ihrem Zugang beim Unternehmer wirksam wird, 
ohne dass sie der Zustimmung des Unternehmers bedarf. Rechtlich setzt sie vor-
aus, dass der Besteller ein entsprechendes Gestaltungsrecht und damit die Macht 
hat, die vertragliche Leistungspflicht des Unternehmers im gewünschten Sinne 
abzuändern. Dieses Änderungsrecht des Bestellers kann sich ergeben aus Ge-

Seite  8 — 17

setz, aus Vereinbarung oder aus dem hypothetischen Parteiwillen der Vergleichs-
parteien. Das OR gibt dem Besteller kein allgemeines Recht zur einseitigen Be-
stellungsänderung. Er ist in sinngemässer Anwendung von Art. 377 OR lediglich 
zu einem Teilrücktritt berechtigt. Ein weitergehendes (einseitiges) Änderungsrecht 
des Bestellers lässt sich weder auf Art. 377 OR noch auf eine andere Gesetzes-
bestimmung des Werkvertragsrechts abstützen (vgl. Huber/Schwendener, a.a.O., 
N 315). Da es sich im vorliegenden Fall unbestrittenermassen nicht um einen sol-
chen Teilrücktritt handelt, fällt ein einseitiges Änderungsrecht durch Gesetz ausser 
Betracht. Bleibt zu prüfen, ob im konkreten Fall eine entsprechende Vereinbarung 
geschlossen wurde. Dem Werkvertrag kann diesbezüglich nichts entnommen 
werden. Auch aus den Aussagen der Vertragsparteien geht nicht hervor, dass die 
Absicht bestanden hatte, eine solche Abrede zu treffen. Schliesslich liegt entge-
gen der Auffassung der Berufungsklägerin auch kein hypothetischer Parteiwille 
vor. Von einem hypothetischen Parteiwillen kann gemäss Lehre und Rechtspre-
chung dann ausgegangen werden, wenn es sich um eine unvermeidbare, behörd-
lich verlangte oder um eine für die einwandfreie Ausführung des Bauwerks erfor-
derliche Änderung der Bauleistung handelt (vgl. Gauch, a.a.O., N. 779). Vorlie-
gend wird weder belegt noch behauptet, dass die von X._____ gewünschten Än-
derungen in irgendeiner Form für den Fortgang der Arbeiten erforderlich gewesen 
wären. Insofern kann sie sich auch nicht auf den hypothetischen Parteiwillen beru-
fen. Das Bestehen eines einseitigen Abänderungsrechts seitens der Berufungs-
klägerin ist demzufolge ausgeschlossen. 

bb) Die vereinbarte Bestellungsänderung beruht auf einem Abänderungsver-
trag, worin die Parteien des Werkvertrags übereinkommen, die Herstellungspflicht 
des Unternehmers und damit den Werkvertrag in dieser oder jener Hinsicht ab-
zuändern, allenfalls auch um einen Teil der noch ausstehenden Arbeiten zu redu-
zieren. Der Antrag zur Vereinbarung einer Bestellungsänderung kann vom Unter-
nehmer oder Besteller ausgehen. Sie kann auch stillschweigend vereinbart wer-
den, indem sich beispielsweise der Unternehmer durch sein Verhalten der Ände-
rung tatsächlich unterzieht (vgl. Gauch, a.a.O., N. 770). Stillschweigend vereinbar-
te Bestellungsänderungen sind jedoch nicht leichthin anzunehmen (Urteil des 
Bundesgerichts 4C.385/2005 vom 31. Januar 2006 E. 9). Im vorliegenden Fall 
steht fest, dass die Berufungsklägerin und die Generalunternehmerin keine schrift-
liche Vereinbarung getroffen haben. Wie bereits ausgeführt wurde, geht aus den 
Zeugenaussagen hervor und wird von der Berufungsklägerin nicht bestritten, dass 
diese ihre Änderungswünsche direkt gegenüber den Handwerkern geäussert hat-
te. Mit der Generalunternehmerin selber ist sie somit zu keinem Zeitpunkt in Ver-

Seite  9 — 17

tragsverhandlungen getreten. Von einem stillschweigenden Akzept der Generalun-
ternehmerin kann ebenfalls nicht ausgegangen werden, zumal diese - was eben-
falls unbestritten geblieben ist - bereits während laufenden Bauarbeiten ein 
klärendes Gespräch führen wollte, welche Arbeiten noch vom GU-Vertrag erfasst 
seien und welche separat entschädigt werden müssen, was von der Berufungs-
klägerin jedoch abgelehnt wurde. Aus ihrem Verhalten kann demzufolge nicht ab-
geleitet werden, sie sei mit der Auffassung der Bauherrin, sämtliche Änderungen 
würden unter den GU-Vertrag fallen, einverstanden gewesen. Die Berufungskläge-
rin bringt weiter vor, der Geschäftsinhaber der Berufungsbeklagten wäre verpflich-
tet gewesen, die gegenüber seinen Mitarbeitern geäusserten Bauherrenwünsche 
der Generalunternehmerin weiterzuleiten, damit die Arbeiten hätten koordiniert 
werden können und die Generalunternehmerin für kostenpflichtige Änderungen 
hätte Offerten unterbreiten können. Die Frage, ob die Subunternehmer als Hilfs-
personen verpflichtet gewesen wären, die Änderungswünsche der Bauherrin an 
die Generalunternehmerin weiterzuleiten, kann letztlich jedoch offen gelassen 
werden. Die Generalunternehmerin hätte in jedem Fall einer Vertragsänderung 
zustimmen und die Bauherrin darüber in Kenntnis setzen müssen, welche Auswir-
kungen die gewünschten Änderungen auf den Fortgang der Bauarbeiten gehabt 
hätten, zumal sowohl der Preis wie auch der Termin für die Fertigstellung des 
Werkes klar definiert waren. Eine Zustimmung der Generalunternehmerin - weder 
ausdrücklich noch stillschweigend - liegt aber gerade nicht vor. Somit ist auszu-
schliessen, dass X._____ mit der A._____ im Verlaufe der Bauarbeiten eine Be-
stellungsänderung vereinbart hat. 

c) Nach dem Gesagten steht fest, dass die von X._____ bei der Berufungsbe-
klagten in Auftrag gegebenen zusätzlichen Arbeiten nicht unter den mit der 
A._____ abgeschlossenen GU-Vertrag fielen, zumal der Bauherrin kein Recht auf 
einseitige Bestellungsänderung zukam und kein Abänderungsvertrag mit der Ge-
neralunternehmerin abgeschlossen wurde. Damit muss davon ausgegangen wer-
den, dass für die zusätzlich angeordneten Arbeiten separate Werkverträge mit den 
Subunternehmern geschlossen wurden. Dafür spricht auch der Umstand, dass 
weitere beteiligte Unternehmen, wie beispielsweise die D._____ oder die 
E._____S.A. die von ihnen erbrachten Leistungen direkt bei der Y._____SA und 
nicht bei der Generalunternehmerin in Rechnung stellten (vgl. act. II/15, 27.1), wie 
dies gemäss Aussage des Zeugen F._____ auch mit der Bauherrin abgesprochen 
gewesen sei (vgl. V/1 Frage 5). Die Schlussfolgerung der Vorinstanz, wonach hin-
reichend erstellt sei, dass X._____ der Y._____SA neben den unter den GU-

Seite  10 — 17

Vertrag fallenden Arbeiten weitere eigenständige Aufträge erteilt hatte, ist demzu-
folge nicht zu beanstanden. 

5. Steht fest, dass zwischen den Prozessparteien ein Werkvertrag über die 
zusätzlich zum GU-Vertrag zu errichtenden Arbeiten geschlossen wurde, ist in 
einem nächsten Schritt zu prüfen, ob diese Arbeiten gegen ein Entgelt zu verrich-
ten waren und wenn ja, in welcher Höhe dieses festzulegen ist.

a) Die Berufungsklägerin wendet ein, es sei nie die Rede von einer Ver-
gütungspflicht gewesen, geschweige denn von einer Abrechnung nach Regie. 
Auch habe sie weder eine Offerte noch die täglich erstellten Regierapporte vorge-
legt erhalten. Es erscheine doch eigenartig, dass keine schriftliche Korrespondenz 
zwischen den Prozessparteien für die angeblichen Zusatzleistungen in der Höhe 
von über Fr. 100'000.-- geführt worden sei. Von den anderen Handwerksunter-
nehmungen seien keine Forderungen an die Bauherrin gestellt geworden. Die 
Frage der Entgeltlichkeit sei zudem ein objektiv wesentlicher Punkt des Werkver-
tragsinhaltes. Hätten sich die Parteien nicht auf die Entgeltlichkeit oder Unentgelt-
lichkeit der Werkleistung geeinigt, so sei der Vertrag nicht zustande gekommen. 
Die Beweislast für eine Entgeltlichkeit trage zudem der Unternehmer. Die blosse 
Tatsache, dass eine Vergütung üblich sei, reiche für die Begründung eines Ver-
gütungsanspruchs nicht aus. Die von der Vorinstanz angesprochene Vermutung 
einer stillschweigenden Vergütungsabrede, weil die Arbeitsausführungen der Sub-
unternehmerin nur gegen Vergütung zu erwarten gewesen seien, habe die Beru-
fungsbeklagte nachzuweisen. 

b) Gemäss Art. 363 OR verpflichtet sich der Unternehmer zur Herstellung ei-
nes Werkes und der Besteller zur Leistung einer Vergütung. Die Vergütungspflicht 
des Bestellers ist also notwendiger Inhalt des Werkvertrages. Das bedeutet ent-
gegen der Auffassung der Berufungsklägerin aber nicht, dass die Höhe der Ver-
gütung zum vornherein festgelegt sein muss. Dies ergibt sich aus Art. 374 OR, 
wonach der Preis, welcher zum Voraus entweder gar nicht oder nur ungefähr be-
stimmt worden ist, nach Massgabe des Wertes der Arbeit und der Aufwendungen 
des Unternehmers festgesetzt wird. Die Vergütung muss auch nicht ausdrücklich 
versprochen werden; eine stillschweigende Vereinbarung genügt (vgl. Zin-
del/Pulver in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 5. Auflage, Basel 2011, N. 4 
zu Art. 363). Im konkreten Fall fielen die zusätzlich geforderten Arbeitsleistungen - 
wie aus dem Gutachten hervorgeht - weitgehend nicht unter den GU-Vertrag. Da-
mit durfte die Bauherrin auch nicht davon ausgehen, dass diese unter den im GU-
Vertrag festgelegten Pauschalpreis fallen würden. Die Erbringung dieser Arbeits-

Seite  11 — 17

leistungen war unter diesen Umständen nur gegen eine Vergütung zu erwarten, 
zumal sie bei Fachleuten im Rahmen ihrer Berufsausübung eingefordert wurden. 
Insofern besteht gemäss bundesgerichtlicher Praxis eine natürliche Vermutung 
einer (stillschweigenden) Vergütungsabrede, welche nicht weiter zu beweisen ist 
(vgl. hierzu das Urteil des Bundesgerichts 4C.109/ 2002 vom 6. September 2002 
E. 3.1 mit Verweis auf BGE 119 II 40 E. 2.a S. 43 und E. 2d S. 44 f.; Zindel/Pulver, 
a.a.O., N 5 zu Art. 363 mit zahlreichen Hinweisen). Damit gelangt, da die Parteien 
die Höhe der Vergütung nicht geregelt haben, Art. 374 OR zur Anwendung. 

c) Bei überhaupt nicht oder nur ungefähr bestimmten Preisen bemisst sich die 
Höhe der Vergütung gemäss Art. 374 OR nach Massgabe des Wertes der Arbeit 
und der Aufwendungen des Unternehmers. Diese Vergütung ist unabhängig vom 
Wert des vollendeten Werkes, der noch durch andere Faktoren als den Aufwand 
des Unternehmers (beispielsweise durch die Marktlage, die Qualität des Werkes 
oder die Leistungen eines vom Besteller beigezogenen Architekten) mitbestimmt 
wird. Deshalb ist es für die Bemessung der nach Art. 374 OR festzulegenden Ver-
gütung auch unerheblich, ob das vollendete Werk wertvermindernde Mängel auf-
weist oder nicht. Solche Mängel wirken sich auf die geschuldete Vergütung erst 
dann aus, wenn der Besteller von einem allfälligen Minderungsrecht (Art. 368 Abs. 
2 OR) Gebrauch macht (vgl. Gauch, a.a.O., N. 947). Insofern trifft die Behauptung 
der Berufungsklägerin, schlechte Arbeit und defekte Materialien hätten unabhän-
gig von einer Mängelrüge einen Minderwert, für die Festlegung der Höhe der Ver-
gütung nicht zu. Dass die Bauherrin gegenüber der Y._____SA einen Minde-
rungsanspruch nach Art. 368 Abs. 2 OR geltend gemacht hätte, geht aus den Ak-
ten nicht hervor und wird auch nicht behauptet. Damit ist die Frage, ob die von der 
Berufungsbeklagten ausgeführten Arbeiten bauliche Mängel aufweisen, im vorlie-
genden Verfahren nicht relevant. Auf die Rügen der Berufungsklägerin zu den Po-
sitionen 23 und 33 ist daher nicht näher einzugehen. Daran vermag auch nicht zu 
ändern, dass der Experte in seinem Gutachten gewisse Mängel als wertmindernd 
berücksichtigte. Ohne entsprechende Mängelrüge sind diese Feststellungen - wie 
vorstehend ausgeführt - für die Festlegung des Werklohnes unerheblich. Demge-
genüber zu prüfen sind jedoch die Vorwürfe der Berufungsklägerin, wonach nicht 
sämtliche in den Rechnungen aufgeführten Arbeiten auch tatsächlich ausgeführt 
worden sind. 

ca) Bezüglich Position 35 rügt die Berufungsklägerin, der Experte habe festge-
stellt, dass nicht alle in der Rechnung der Berufungsbeklagten aufgeführten Arbei-
ten geleistet worden seien. Anlässlich des Augenscheins habe F._____ das Ge-
genteil behauptet. Die Vorinstanz habe die Behauptungen der Berufungsbeklagten 

Seite  12 — 17

als gegeben erachtet, ohne darüber Beweis abgenommen zu haben. Dies ist nicht 
zutreffend. Wie die Vorinstanz im angefochtenen Urteil ausführt, habe die Beru-
fungsbeklagte anlässlich des Augenscheins im Oktober 2012 aufzeigen können, 
dass der ihrerseits in Rechnung gestellte, vom Experten aber gestrichene Auf-
wand angefallen sei. Entsprechend habe sie Anspruch auf die verlangte Ver-
gütung. Sowohl gemäss bündnerischer (Art. 196 ff. ZPO-GR) wie auch gemäss 
schweizerischer ZPO (Art. 181 ZPO) ist der Augenschein und damit die unmittel-
bare Wahrnehmung von Tatsachen ein zulässiges Beweismittel. Zudem geht aus 
dem Protokoll der Augenschein-Verhandlung vom 9. Oktober 2012 hervor, der 
Experte habe ausgeführt, er habe auf dem entsprechenden Arbeitsrapport vom 5. 
März 2009 acht Arbeitsstunden gestrichen, weil diese nichts mit Elektroarbeiten zu 
tun gehabt hätten. F._____ hätte demgegenüber ausgesagt, dass umfangreiche 
Arbeiten ausgeführt worden seien. So hätten sie fünf Steckdosen eingebaut, 
Staubwände montiert, usw.. Das Gericht folgte, nachdem es die entsprechenden 
Arbeiten in Augenschein genommen hatte, den Ausführungen von F._____ re-
spektive der Berufungsbeklagten. Es ist nicht ersichtlich, inwieweit diese Vorge-
hensweise zu beanstanden sein soll. Des Weiteren unterlässt es die Berufungs-
klägerin in ihrer Eingabe darzulegen, welche der in Rechnung gestellten Arbeiten 
ihrer Ansicht nach nicht durchgeführt worden sind und legt hierfür auch keine Be-
weismittel ins Recht. Dementsprechend kann ihr in diesem Punkt auch nicht ge-
folgt werden.

cb) Gleiches gilt für die Position 36. Auch hier rügt die Berufungsklägerin, die 
Vorinstanz sei ohne Beweis vom behaupteten Wert gemäss Rechnung ausgegan-
gen. Gemäss Protokoll der Augenschein-Verhandlung erklärte F._____ den ver-
rechneten Aufwand damit, dass im WC-Raum sowie im Vorraum keine Heizkörper 
vorhanden gewesen seien. Sie hätten die Sanitär-Firma bei der Montage dieser 
Heizkörper unterstützt. Dies geht im Übrigen bereits aus dem entsprechenden Ar-
beitsrapport hervor (act. II/18). Die Vorinstanz folgte dieser Begründung und aner-
kannte die in Rechnung gestellte Vergütung. Inwieweit dies unangemessen oder 
willkürlich sein soll, vermag die Berufungsklägerin nicht darzulegen. 

cc) Was die Position 45 anbelangt, führt die Berufungsklägerin aus, anlässlich 
des Augenscheins habe die Berufungsbeklagte behauptet, sie habe bei den Fens-
tern Beton schneiden müssen. Diese unbewiesene Behauptung habe die Vorin-
stanz als zutreffend erachtet und haben den behaupteten Wert gemäss Rechnung 
als korrekt qualifiziert. Die Berufungsklägerin rügt diese Vorgehensweise, verweist 
dabei aber lediglich auf die Ausführungen des Experten, welcher jedoch nur das 
vollendete Werk bewerten konnte und von allfälligen Schwierigkeiten, die im Ver-

Seite  13 — 17

laufe der Bauarbeiten auftraten, keine Kenntnis hatte. Die Erklärung der Beru-
fungsbeklagten, weshalb der gemäss Experte übliche Aufwand für die strittige Ar-
beit überschritten wurde, erscheint plausibel und wird von der Berufungsklägerin 
auch nicht wiederlegt. Daher kann ihr auch in diesem Punkt nicht gefolgt werden.

cd) Zu Position 51 führt die Berufungsklägerin aus, der Experte habe den Wert 
für die Arbeitsleistung gekürzt mit der Begründung, die Berufungsbeklagte habe 
für die Arbeitsausführung einen Tag weniger Arbeit gehabt als in der Rechnung 
aufgeführt. Die Vorinstanz begründete ihren Entscheid, die Reduktion nicht anzu-
rechnen, damit, dass die Berufungsbeklagte anlässlich des Augenscheins aufge-
zeigt habe, es seien Maurerarbeiten an unterschiedlichen Orten, auf der Veranda 
sowie im zweiten Stockwerk, und an verschiedenen Tagen ausgeführt worden. 
Eine Werklohnherabsetzung sei deswegen nicht gerechtfertigt. Der Einwand über-
zeuge, so dass die verlangte Vergütung zuzusprechen sei. Auch unter dieser Po-
sition führt die Berufungsklägerin nicht auf, inwiefern die Auffassung der Vorin-
stanz unangemessen sein soll. Auf eine Korrektur des angefochtenen Entscheids 
kann daher auch in diesem Punkt verzichtet werden. 

ce) Bezüglich Position 68 weist die Berufungsklägerin darauf hin, dass die Be-
rufungsbeklagte anlässlich des Augenscheins behauptet habe, sie habe mehr 
Zeitaufwand gehabt als vom Experten geschätzt. Laut Experte würde sich dies 
plausibel anhören, sofern die angegebenen Arbeiten überhaupt ausgeführt worden 
seien. Hierfür sei jedoch kein Beweis angegeben und abgenommen worden. Den-
noch sei die Vorinstanz von den Behauptungen der Berufungsbeklagten ausge-
gangen. Die Vorinstanz führte diesbezüglich aus, die Y._____SA habe erläutert, 
dass sie neben den Blumentrögen ein Wasserbecken mit einem Wasserfall errich-
tet habe. Sämtliche Wände hätten verschalt werden müssen. Wegen der nicht 
leicht zugänglichen Örtlichkeit sei alles mit viel Handarbeit verbunden gewesen. 
Der Experte habe daraufhin den geltend gemachten Zeit- und Materialaufwand als 
plausibel erachtet. Dies geht auch ausdrücklich aus dem Protokoll der Augen-
schein-Verhandlung hervor, wonach der Experte dies insbesondere auch mit der 
Menge des rapportierten Materials begründete. Eine Anpassung des vorinstanzli-
chen Urteils fällt daher auch in diesem Punkt ausser Betracht, zumal die Beru-
fungsklägerin keine Gründe vorbringt, die zu einem anderen Ergebnis führen wür-
den.

cf) Schliesslich rügt die Berufungsklägerin die Kosten des Fahrzeugs und die 
Aufwendungen des Geschäftsleiters F._____. Der Experte habe den Wert der ge-
leisteten Arbeiten unter Berücksichtigung sämtlicher Kostenfaktoren geschätzt. 

Seite  14 — 17

Weitere Entschädigungen habe er nicht zugesprochen. Die Vorinstanz habe je-
doch die Auffassung vertreten, dass diese geltend gemachten Zusatzkosten ge-
schuldet seien mit der Begründung, die Berufungsklägerin habe diese behaupte-
ten Kosten und Aufwendungen nicht ausdrücklich bestritten. Dies sei unzutreffend. 
Sie habe von Anfang an bestritten, irgendeinen der geltend gemachten Beträge zu 
schulden. Zudem habe für das erstinstanzliche Verfahren die Bestimmungen der 
bündnerischen ZPO gegolten, wonach auch nicht bestrittene Tatsachen beweis-
bedürftig gewesen seien. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass dem Experten 
keine Kompetenzen zukamen, irgendwelche Kosten zuzusprechen. Das Gericht 
war und ist nicht an dessen Feststellungen gebunden. Der Experte hatte lediglich 
die Aufgabe zu überprüfen, ob der von der Y._____SA für ihre Arbeiten verrechne-
te Stundenaufwand unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse und Gege-
benheiten angemessen war. Neben dem Zeit- und Materialaufwand kann ein Wer-
klohn aber noch weitere Positionen wie beispielsweise die Vergütungen an Subun-
ternehmer, die Kosten für die Benützung der Maschinen, einen Zuschlag für Ge-
neralunkosten wie allgemeine Geschäfts- und Verwaltungskosten sowie einen Zu-
schlag für angemessenen Unternehmensgewinn umfassen (vgl. zum Ganzen Zin-
del/Pulver, a.a.O., N. 12 zu Art. 374). Im vorliegenden Fall wurden von der 
Y._____SA weitere Aufwendungen des Geschäftsleiters in Höhe von Fr. 2'940.-- 
sowie Fahrzeugkosten in Höhe von Fr. 7'055.-- geltend gemacht. Dass die Vorin-
stanz Aufwendungen wie diese als Bestandteil des Werklohnes qualifizierte, ist 
demnach nicht zu beanstanden. Jedoch hat es die Y._____SA unterlassen, diese 
Aufwendungen in den Rechtsschriften näher zu begründen. Es wurde weder dar-
gelegt, wann und wofür die Arbeitsleistungen des Geschäftsführers erbracht wur-
den, noch wofür und bei wem die Transportleistung beansprucht worden sein soll. 
Auch die Rechnung selbst ist in keiner Weise substantiiert. Die Y._____SA ist in 
diesem Punkt ihrer Behauptungs- und Beweislast nicht in ausreichender Weise 
nachgekommen, weshalb ihr dieser Teilbetrag auch nicht zugesprochen werden 
kann. In diesem Punkt ist das vorinstanzliche Urteil zu korrigieren und die Forde-
rung der Y._____SA um den Betrag von Fr. 9'995.-- zuzüglich Mehrwertsteueran-
teil von Fr. 759.60, total somit Fr. 10'754.60, zu kürzen.

d) Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Berufungsklägerin 
verpflichtet ist, die Berufungsbeklagte für deren Arbeiten zu entschädigen, wobei 
sich die Höhe der Vergütung gemäss Art. 374 OR nach Massgabe des Wertes der 
Arbeit und der Aufwendungen des Unternehmers richtet. Dabei ist aufgrund der 
fehlenden Mängelrüge unerheblich, ob die von der Berufungsbeklagten geleisteten 
Arbeiten Mängel aufweisen. Die von der Vorinstanz vorgenommene Bewertung ist 

Seite  15 — 17

einzig mit Bezug auf die geltend gemachten Aufwendungen des Geschäftsleiters 
sowie die Fahrzeugkosten zu beanstanden. Im Übrigen ist die Berufung von 
X._____ abzuweisen. Somit ist Ziff. 1 des angefochtenen Urteils entsprechend 
anzupassen und die Berufungsklägerin ist zu verpflichten, der Y._____SA Fr. 
81'675.20, zuzüglich 5% Verzugszins ab 26. Juni 2009 bis 30. Dezember 2009 auf 
Fr. 70'363.45, sodann auf Fr. 66'792.25 sowie 5% Verzugszins ab 6. Januar 2010 
auf Fr. 14'882.95, zu bezahlen.

6. Die Berufungsklägerin erachtet die erstinstanzliche Honorarnote der Ge-
genpartei als unangemessen und der in Rechnung gestellte Aufwand des gegneri-
schen Anwalts als zu hoch. Zudem vermisst sie eine inhaltliche Auseinanderset-
zung seitens der Vorinstanz mit der nicht detaillierten Honorarnote. Nicht ange-
fochten wird demgegenüber die Aufteilung der Verfahrenskosten und der Ent-
schädigung. Die Berufungsbeklagte rechtfertigt ihren deutlich höheren Aufwand 
mit ihrer detaillierteren und umfassenderen Darstellung der Streitsache einsch-
liesslich rechtlicher Ausführungen. Mit der Berufungsklägerin ist festzuhalten, dass 
die Vorinstanz die Honorarnote der Berufungsbeklagten ohne entsprechende Aus-
führungen akzeptiert hat, obwohl diese mit Fr. 42'700.-- deutlich höher ausgefallen 
ist als jene der Berufungsklägerin (Fr. 27'445.95). Auffällig ist insbesondere der 
deutlich höhere zeitliche Aufwand, welcher der Rechtsvertreter der Berufungsbe-
klagten geltend gemacht hat. Im Gegensatz zur Berufungsklägerin, welche 96 
Stunden in Rechnung stellte, bezifferte er seinen Aufwand mit 138 Stunden. Zwar 
trifft es zu, dass die Rechtsschriften der Berufungsbeklagten vor Vorinstanz um-
fangreicher und detaillierter ausgefallen sind. Eine Differenz von 42 Stunden er-
scheint dennoch unverhältnismässig. Da aufgrund der rudimentären Honorarnote 
die Zusammensetzung und Ausgewiesenheit der Aufwendungen nicht geprüft 
werden kann, erscheint eine hälftige Streichung, sprich von 21 Stunden, als an-
gemessen. Dies ergibt unter Anrechnung von Interessenwertzuschlag, Mehrwert-
steuer und Barauslagen ein Honorar von rund Fr. 37'000.--. Der Vollständigkeit 
halber sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass gewisse Aufwendungen noch 
vor Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 7.6% auf 8% entstanden sein dürf-
ten, diesbezüglich jedoch keine Unterscheidung getroffen wurde. Die Berufungs-
klägerin hat die Berufungsbeklagte für das vorinstanzliche Verfahren demzufolge - 
nach Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche - mit Fr. 18'500.-- zu entschädi-
gen. In diesem (Neben-)Punkt ist die Berufung somit teilweise gutzuheissen und 
Ziff. 3 des angefochtenen Urteils entsprechend abzuändern. 

7. Abschliessend sind die Prozesskosten des Berufungsverfahrens (Gerichts-
kosten und Parteientschädigung; Art. 95 Abs. 1 ZPO) zu verlegen. Es hat sich vor-

Seite  16 — 17

liegend gezeigt, dass die Berufung einzig hinsichtlich der Aufwendungen des Ge-
schäftsleiters und der Fahrzeugkosten sowie bezüglich der Höhe der von der Vor-
instanz zugesprochenen ausseramtlichen Entschädigung gutzuheissen ist. In allen 
anderen Punkten ist sie abzuweisen. Damit findet auf die Verteilung der Prozess-
kosten Art. 106 Abs. 2 ZPO Anwendung. Die Berufungsklägerin ist im Hauptpunkt, 
nämlich der Frage nach dem gültigen Zustandekommen eines Werkvertrags und 
der Höhe der zu leistenden Vergütung, nur in geringfügigem Umfang durchge-
drungen. Es rechtfertigt sich daher, ihr die Prozesskosten von Fr. 8'000.-- im Um-
fang von 4/5 zu überbinden. Bezüglich der Parteientschädigung für das Beru-
fungsverfahren ist festzustellen, dass die Parteien keine Honorarnote eingereicht 
haben. Die II. Zivilkammer des Kantonsgerichts hat die ausseramtliche Entschädi-
gung somit nach pflichtgemässem Ermessen festzusetzen. Angesichts der sich 
stellenden Sach- und Rechtsfragen und unter Berücksichtigung der eingereichten 
Rechtsschrift sowie in Anwendung der vorstehend festgelegten Kostenverteilung 
erscheint der II. Zivilkammer des Kantonsgerichts ein Aufwand von Fr. 3'000.-- 
(inklusive Barauslagen und Mehrwertsteuer) als angemessen. Die Berufungsklä-
gerin wird daher verpflichtet, die Berufungsbeklagte für das Berufungsverfahren 
mit Fr. 3'000.-- ausseramtlich zu entschädigen.

Seite  17 — 17

III. Demnach wird erkannt:

1. Die Berufung wird teilweise gutgeheissen und die Ziffern 1 und 3 des ange-
fochtenen Urteils werden aufgehoben. 

2. X._____ wird verpflichtet, der Y._____SA Fr. 81'675.20 zuzüglich 5% Ver-
zugszinse ab 26. Juni 2009 bis 30. Dezember 2009 auf Fr. 70'363.45, so-
dann auf Fr. 66'792.25 sowie 5% Verzugszinse ab 6. Januar 2010 auf Fr. 
14'882.95, zu bezahlen.

3. X._____ wird verpflichtet, die Y._____SA für das vorinstanzliche Verfahren 
mit Fr. 18'500.-- aussergerichtlich zu entschädigen.

4. Die Kosten des Berufungsverfahrens von Fr. 8000.-- gehen zu 4/5 
(Fr. 6'400.--) zu Lasten von X._____ und zu 1/5 (Fr. 1'600.--) zu Lasten der 
Y._____SA. Sie werden mit dem von X._____ geleisteten Kostenvorschuss 
von insgesamt Fr. 8'000.-- verrechnet und die Y._____SA wird verpflichtet, 
X._____ den Betrag von Fr. 1'600.-- direkt zu ersetzen.

5. X._____ hat die Y._____SA für das Berufungsverfahren ausseramtlich mit 
Fr. 3'000.-- (inkl. Barauslagen und Mehrwertsteuer) zu entschädigen.

6. Gegen diese, einen Streitwert von mindestens CHF 30'000.– betreffende 
Entscheidung kann gemäss Art. 72, Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG Beschwerde in 
Zivilsachen an das Schweizerische Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, ge-
führt werden. Die Beschwerde ist dem Bundesgericht schriftlich, innert 30 
Tagen seit Eröffnung der vollständigen Ausfertigung der Entscheidung in 
der gemäss Art. 42 f. BGG vorgeschriebenen Weise einzureichen. Für die 
Zulässigkeit, die Beschwerdelegitimation, die weiteren Voraussetzungen 
und das Verfahren der Beschwerde gelten die Art. 29 ff., 72 ff. und Art. 90 
ff. BGG.

7. Mitteilung an: