# Swiss Caselaw Document

**Case Identifier:** 5ece0f5f-0939-5143-adf4-e8103f78d5cc
**Source:** Zürich (ZH)
**Court Level:** cantonal
**Decision Date:** 2023-02-08
**Language:** de
**Title:** Zürich Obergericht Zivilkammern 08.02.2023 LB200030
**Docket/Reference:** 
**URL:** https://entscheidsuche.ch/docs/ZH_Obergericht/ZH_OG_001_LB200030_2023-02-08.pdf

## Full Text

Obergericht des Kantons Zürich 
II. Zivilkammer    
 

 

Geschäfts-Nr.: LB200030-O/U 

 

Mitwirkend: Oberrichterin lic. iur. E. Lichti Aschwanden, Vorsitzende, 

Oberrichterin lic. iur. M. Stammbach und Oberrichterin lic. iur. 

R. Bantli Keller sowie Gerichtsschreiberin lic. iur. D. Tolic Hamming 

Beschluss und Urteil vom 8. Februar 2023 

 

in Sachen 

 

A._____ AG, 
Klägerin und Berufungsklägerin 

 

gegen 

 

B._____, 
Beklagte und Berufungsbeklagte 

 

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. X._____ 

 

betreffend Forderung, Architekturvertrag und Rückforderung / Sistierung  
 
Berufung gegen ein Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 8. Juli 2020; 
Proz. CG130041 
 

Rechtsbegehren: 
(act. 18) 

"1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin die in der Zeit von 
April 2002 bis Ende Juni 2004 bevorschussten, in act. 7/6 näher 
bezeichneten Rechnungsbeträge, zurückzuzahlen, insgesamt 
Fr. 1'056'291.35, zuzüglich Zins zu 5% ab Valutadatum der jewei-
ligen Zahlung bis 20. Dezember 2007, total Fr. 264'618.70, insge-

- 2 - 

samt Fr. 1'320'910.05, nebst Verzugszins von 5% seit 20. De-
zember 2007. 

 2. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin für die Projektent-
wicklung inklusive Modellbau in der Zeit von August 1997 bis Mai 
1999 die restliche Honorarsumme von Fr. 216'642.05 (inkl. Mehr-
wertsteuer) zu bezahlen, zuzüglich Zins zu 5% ab Februar 2000 
bis Februar 2008, total Fr. 80'536.10, insgesamt Fr. 297'178.15, 
nebst Verzugszins von 5% seit 25. Februar 2008. 

 3. Für den Fall, dass die Beklagte nicht verpflichtet wird, einen Zins 
von 5% auf die bevorschussten Rechnungen ab Valutadatum 
(Rechtsbegehren 1) sowie gestundete Resthonorarsumme 
(Rechtsbegehren 2) zu bezahlen, sei sie zu verpflichten, der Klä-
gerin das Honorar für die Projektentwicklung ohne den gewährten 
Rabatt zu bezahlen, insgesamt Fr. 269'106.25. 

 4. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Be-
klagten." 

 

Urteil des Bezirksgerichtes: 

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Die Entscheidgebühr des erstinstanzlichen Verfahrens wird festgesetzt auf 

CHF 65'000.00 ; die weiteren Kosten betragen: 

CHF 440.00   Kosten des Beweisverfahrens (Zeugenentschädigung) 

CHF 65'440.00   Gerichtskosten total. 

3. Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens werden der Klägerin 

auferlegt. 

Es wird davon Vormerk genommen, dass von den Gerichtskosten des erst-

instanzlichen Verfahrens CHF 45'000.– bereits getilgt sind. Darüber hinaus 

und soweit ausreichend werden sie aus den von den Parteien geleisteten 

Kostenvorschüssen für das Beweisverfahren von insgesamt CHF 6'300.– 

bezogen. 

Demgemäss wird die Klägerin verpflichtet, der Gerichtskasse noch einen 

Betrag von CHF 14'140.– zu bezahlen. 

- 3 - 

4. Die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von 

CHF 20'000.– werden der Klägerin auferlegt. 

Es wird davon Vormerk genommen, dass die Gerichtskosten des zweitin-

stanzlichen Verfahrens vollständig getilgt sind. 

5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten für das erstinstanzliche Verfah-

ren eine Prozessentschädigung von CHF 85'000.– (zzgl. 7.6 % MwSt. auf 

CHF 45'600.–, 8 % MwSt. auf CHF 19'700.– und 7.7 % MwSt. auf 

CHF 19'700.–) zu bezahlen. 

Es wird davon Vormerk genommen, dass von der Prozessentschädigung für 

das erstinstanzliche Verfahren CHF 57'000.– bereits getilgt sind. 

6. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten (für das zweitinstanzliche Ver-

fahren) eine Prozessentschädigung von CHF 16'000.– (zzgl. 8 % MwSt.) zu 

bezahlen. 

7. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten den von ihr geleisteten Kosten-

vorschuss für das Beweisverfahren von CHF 1'500.– zurückzuerstatten. 

8. Mitteilungssatz. 

9. Rechtsmittelbelehrung. 

 
  

- 4 - 

Berufungsanträge: 

der Klägerin und Berufungsklägerin (act. 264 S. 1, S. 26, S. 41, S. 42): 
 
"I. es sei das Urteil des Bez Ger Meilen vom 8. Juli 2020 aufzuheben und als nichtig 

zu erklären und die Kläger gemäss Klage vom … März 2008 wie folgt zu entschä-
digen: 

 
alpha  Betrag von Fr. 1'320'910.05 CHF zzgl Zinsen (5% ab 07/03) von 897'847.65 

CHF - total 2'218'757.70 CHF - valuta 07/20 
beta Betrag von 215'642.05 CHF zzgl Zinsen (5% ab 07/03 von 238'156.85 CHF - 

total 1'900'000 CHF - valuta 07/20 
 
 im Weiteren sei nach Kenntnisnahme des Urteils folgende unstatthafte 

Transaktion (S. ) betreffend einem (nie eingetretenen) Verspätungsschaden 
zurückzuerstatten 

 
gamma Betrag von 193'977.05 CHF zzgl Zins (5% seit 01/03) von 169'592.90 CHF to-

tal 363'709.95 - valuta 8.7.20 
 
delta Ferner sei der Klägerin die übliche Prozessentschädigung zulasten der Be-

klagten zuzusprechen. 
  
 eventualiter 
 
II. es sei das Urteil an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Auflage, die Beweismit-

telsätze aufgrund des heutigen Wissensstandes zu bereinigen, diese auch von der 
Klägerin und der Beklagten korrigieren und ergänzen zu lassen, das erneute Be-
weisverfahren sei unter Beizug von SIA-Hochbauexperten und Bautreuhändern zur 
neuen Beurteilung zu bringen.  

 
   subeventualiter 
 
III. es sei das 18 Jahre nach Bauvollendung (06/2003), 12 ½ Jahre nach Klageeinrei-

chung (03/08) und 7 ½ Jahre nach Rückweisungsentscheid des BGer (20/02/13) 
aus jedem verlässlichen Erinnerungshorizont geratene Verfahren, welches im Be-
weisverfahren ohne jeden konkreten Aktenbezug geführt wurde, einzustellen und 
es sei die Klägerin aus der Staatskasse angemessen zu entschädigen.  

 
   im Weiteren 
 
IV. es sei der Klägerin/dem Kläger die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und 

die unentgeltliche anwaltliche Verbeiständung einzuräumen, dieser/diesem alle 
Gebühren und Verfahrenskosten zu erlassen und diese zulasten der Staatskasse 
abzuschreiben.  

 
V. es sei der Klägerin/dem Kläger wegen eingeschränkter Aktenlage zwecks Ergän-

zung und erweiterter Substantiierung der Berufungsklage eine Nachfrist von 60 Ta-
gen zu gewähren. 

 
VI. alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten." 
 

- 5 - 

Erwägungen: 

I.  
(Unstrittiger Sachverhalt, Prozessgeschichte sowie Prozessuales) 

1. Die Berufungsklägerin und Klägerin (nachfolgend Klägerin) ist eine im Han-

delsregister des Kantons Zürich eingetragene Aktiengesellschaft, die primär die 

Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Städtebau und 

Raumplanung bezweckt. Ihr einziger noch amtierender Verwaltungsrat ist der 

namensgebende C._____. Die Berufungsbeklagte und Beklagte (nachfolgend Be-

klagte) ist die heute geschiedene Ehegattin von D._____, welcher in den Jahren 

des Ursprungs dieser Streitigkeit Verwaltungsratspräsident bzw. Verwaltungsrat 

der Klägerin war und auch verschiedentlich als Rechtsanwalt für die Klägerin tätig 

gewesen war. 

Im Rahmen einer beabsichtigten Erweiterung und Totalsanierung der Liegen-

schaft E._____-strasse … in F._____ (nachfolgend die "Liegenschaft") erbrachte 

die Klägerin in den Jahren 1997-1999 Architekturleistungen (Projektentwicklung). 

Von der damaligen Eigentümerin der Liegenschaft, der Beklagten, fordert die Klä-

gerin die Bezahlung des ausstehenden Architektenhonorars von CHF 216'642.05 

zzgl. 5% Zins (Honorarforderung, Rechtsbegehren Ziff. 2; nachfolgend E. II./3.1.-
3.8.).  

Bei der Ausführung der Erweiterung und Sanierung der genannten Liegenschaft 

habe sie, die Klägerin, sodann Handwerker- und Unternehmerrechnungen von 

über Fr. 1 Mio bevorschusst. Diese Auslagen von CHF 1'056'291.35 zzgl. 5% Zins 

verlangt die Klägerin ebenfalls von der Beklagten zurück (Rückzahlungsforde-

rung, Rechtsbegehren Ziff. 1; nachfolgend E. II./9.1.-9.11.).  

Zwischen der Bauherrschaft (also der Beklagten und D._____) und den damali-

gen Verwaltungsräten der Klägerin herrschte ein freundschaftliches Verhältnis, 

weshalb man sich vertraute und den Architekturvertrag mündlich verhandelt und 

verabredet hatte. Nach Durchführung der Projektierungsarbeiten von 1997 bis 

1999 und erfolgtem Umbau wurde im Juli 2003 die Bezugsbewilligung erteilt, aber 

- 6 - 

ein Bezug der Liegenschaft fand aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Tren-

nung der Ehe der Beklagten und D._____ nicht mehr statt. 

2.1. Am 13. Mai 2008 machte die Klägerin unter Einreichung der beiden Weisun-

gen des Friedensrichteramtes F._____ vom 11. Februar 2008 (act. 1 Prozess Nr. 

CG080021) und vom 11. März 2008 (act. 4 Prozess Nr. CG080021) die Klage 

beim Bezirksgericht Meilen (nachfolgend auch Vorinstanz) anhängig. Nach Durch-

führung des Hauptverfahrens wies die Vorinstanz mit Urteil vom 22. November 

2011 die Klage vollumfänglich ab, soweit sie nicht als durch Rückzug erledigt ab-

zuschreiben war (act. 111 Prozess Nr. CG080021). Die dagegen erhobene Beru-

fung der Klägerin wies die Kammer mit Urteil vom 27. August 2012 ab und bestä-

tigte das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Meilen (act. 125 Prozess Nr. 

LB120002 = act. 124/120). Das Bundesgericht hiess die von der Klägerin gegen 

das Urteil der Kammer erhobene Beschwerde teilweise gut, hob das angefochte-

ne Urteil der Kammer auf und wies die Sache zu neuer Entscheidfindung an die 

Kammer zurück (act. 124/136 = act. 125/139). Die Kammer wiederum wies mit 

Beschluss vom 27. Mai 2013 die Sache zur weiteren Behandlung im Sinne der 

Erwägungen des Bundesgerichts, insbesondere zur Durchführung eines Beweis-

verfahrens, an das Bezirksgericht Meilen zurück (act. 140 Prozess Nr. LB130021 

= act. 125/140). Es kann, um Wiederholungen zu vermeiden, auf die Ausführun-

gen zur Prozessgeschichte im (Rückweisungs-)Beschluss der Kammer (Prozess 

Nr. LB130021) verwiesen werden (act. 125/140).  

2.2. Mit der Aufhebung des bezirksgerichtlichen Urteils wurde das erstinstanzli-
che Verfahren in den Stand versetzt, in dem es sich vor der Entscheidfällung am 

22. November 2011 befunden hatte. Das Bezirksgericht führte ein Beweisverfah-

ren durch, in dem es u.a. zu umfangreichen Zeugeneinvernahmen kam (Prot. VI 

S. 6-494), nachdem zuvor das Bezirksgericht nach Massgabe der verbindlichen 

Erwägungen des Bundesgerichts Substantiierungshinweise bezüglich der Passiv-

legitimation der Beklagten gemacht hatte (act. 126, act. 127, act. 136, act. 137, 

act. 140, act. 147, act. 150).  

Am 8. Juli 2020 fällte das Bezirksgericht sein Urteil (act. 254 [= act. 253 = 

act. 243]; nachfolgend nur noch als act. 254 zitiert), dessen Dispositiv diesen Er-

- 7 - 

wägungen vorangestellt ist. Für Einzelheiten zum vorinstanzlichen Verfahren kann 

auf die Ausführungen zur Prozessgeschichte im angefochtenen Urteil verwiesen 

werden (vgl. a.a.O., insbes. S. 4–12). 

3.1. Die Klägerin erhob mit Schriftsatz vom 14. September 2020, am gleichen 

Tag der Post übergeben und einen Tag später bei der Kammer eingegangen 

(act. 264), Berufung gegen das Urteil des Bezirksgerichtes Meilen vom 8. Juli 

2020, beantragte im Hauptstandpunkt Aufhebung des Urteils des Bezirksgerichtes 

und Gutheissung der Klage und ersuchte gleichzeitig um Bewilligung der unent-

geltlichen Rechtspflege. Daraufhin wurden die vorinstanzlichen Akten, inklusive 

der Akten des ersten Berufungsverfahrens (Prozess Nr. LB120002; act. 124/113-

136) und der Akten des Verfahrens der Kammer, welches zur bereits erwähnten 

Rückweisung führte (Prozess Nr. LB130021, act. 125/137-150), von Amtes wegen 

beigezogen (act. 1-250).  

3.2. Mit Beschluss vom 20. Oktober 2020 wies die Kammer das Gesuch der Klä-

gerin um Bewilligung der unentgeltlichen Rechtspflege ab und auferlegte der Klä-

gerin gestützt auf Art. 98 ZPO einen Kostenvorschuss von Fr. 11'000.-- (act. 274). 

Das Bundesgericht bestätigte auf Beschwerde der Klägerin die Verweigerung der 

unentgeltlichen Rechtspflege (act. 289). Mit Beschluss vom 27. November 2020 

bewilligte die Kammer die ratenweise Bezahlung des Kostenvorschusses 

(act. 281). Die Klägerin bezahlte in der Folge innert Frist und in Raten den Vor-

schuss (act. 280, act. 287, act. 288, act. 290, act. 292, act. 293).  

4. Die Sache ist spruchreif. Der Beklagten ist zusammen mit diesem Entscheid 

ein Doppel des Schriftsatzes vom 14. September 2020 (act. 264) zuzustellen.  

5. Die Klägerin konnte das Urteil des Bezirksgerichtes nicht direkt entgegen 

nehmen, weshalb sie mit Abholungseinladung aufgefordert wurde, bei der Be-

stimmungspoststelle den Entscheid während einer siebentägigen Frist abzuholen. 

Die siebentägige Frist läuft ab Eingang der Sendung bei der Bestimmungspost-

stelle. Der Entscheid des Bezirksgerichts ging dort am 15. Juli 2020 ein (act. 

244/2). In der Folge holte die Klägerin das als GU versandte Urteil vom 8. Juli 

2020 nicht ab. Nach Art. 138 Abs. 3 lit. a ZPO gilt die Zustellung einer einge-

- 8 - 

schriebenen und nicht abgeholten Sendung am siebten Tag nach dem erfolglosen 

Zustellversuch als erfolgt, wenn die Adressatin, wie hier, mit einer Zustellung 

rechnen musste. Das massgebliche Zustelldatum ist in diesem Fall der 22. Juli 

2020 (der siebte Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch am 15. Juli 2020). Die 

Sendung wurde an das Bezirksgericht Meilen zurück spediert. Das Urteil des Be-

zirksgerichts gilt damit am 22. Juli 2020 als zugestellt. Die Berufungsfrist lief unter 

Berücksichtigung des Fristenstillstandes vom 15. Juli 2020 bis 15. August 2020 

(Art. 145 Abs. 1 lit. b ZPO) am 14. September 2020 ab. Die Berufung vom 14. 

September 2020 (act. 264) erweist sich somit als rechtzeitig. Die von der Klägerin 

mit Schriftsätzen vom 15. September 2020 (act. 265), vom 16. September 2020 

(act. 267), vom 22. September 2020 (act. 268, act. 269) und wiederum vom 22. 

September 2020 (act. 271/1-13) dem Gericht zugesandten Eingaben wurden nicht 

mehr innerhalb der Berufungsfrist eingereicht, sind verspätet und daher unbeacht-

lich.  

6. Die Beklagte wehrte sich ihrerseits mit einer Beschwerde gegen das Urteil 

der Vorinstanz vom 8. Juli 2020. Sie beanstandete die Liquidation der Prozess-

kosten in den Dispositivziffern 3 Abs. 2 (und 3), 5 (neu beantragt Abs. 3), 6 (neu 

beantragt Abs. 2) sowie 7 und machte unrichtige Rechtsanwendung geltend. Es 

wurde gestützt auf diese Beanstandung unter der Geschäfts-Nr. RB200022 ein 

Beschwerdeverfahren angelegt. Die Einwände der Beklagten gegen die von der 

Vorinstanz vorgenommene Liquidation der Prozesskosten wurden in jenem Ver-

fahren behandelt (vgl. Verfügung der Kammer vom 23. März 2021 im Prozess 

Geschäfts-Nr. RB200022, act. 291).  

II. 

(Zur Berufung im Einzelnen) 

1. Mit Berufung kann eine unrichtige Rechtsanwendung und eine unrichtige 

Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 310 ZPO). Die Beru-

fungsinstanz verfügt über unbeschränkte Kognition bezüglich Tat- und Rechtsfra-

gen, einschliesslich der Frage richtiger Ermessensausübung. Abgesehen von of-

fensichtlichen Mängeln hat sich das Berufungsgericht allerdings grundsätzlich auf 

- 9 - 

die Beurteilung der in der Berufung und Berufungsantwort gegen das erstinstanz-

liche Urteil erhobenen Beanstandungen zu beschränken. Die Parteien haben die 

von ihnen kritisierten Erwägungen des angefochtenen Entscheids wie auch die 

Aktenstücke, auf die sie ihre Kritik stützen, genau zu bezeichnen (BGE 138 III 374 

E. 4.3.1; BGer 4A_580/2015 vom 11. April 2016, E. 2.2). Rein appellatorische Kri-

tik hilft dabei nicht. Vielmehr muss vom Berufungskläger erwartet werden, dass er 

in seiner Begründung klar und nachvollziehbar darlegt, inwiefern der angefochte-

ne Entscheid nicht korrekt ist. Er muss sich mit der Begründung des angefochte-

nen Entscheides auseinandersetzen, dieser seine eigenen Überlegungen gegen-

überstellen und erklären, inwiefern anders zu entscheiden ist. Die Rügen des Be-

rufungsklägers (bzw. der Parteien) geben das Prüfungsprogramm der Berufungs-

instanz vor; der angefochtene Entscheid ist grundsätzlich nur auf die gerügten 

Punkte hin zu überprüfen. Die Berufungsinstanz ist dabei nicht verpflichtet, von 

sich aus den ganzen angefochtenen Entscheid auf Korrektheit zu überprüfen. In 

rechtlicher Hinsicht ist das Berufungsgericht bei dieser Prüfung jedoch weder an 

die Erwägungen der ersten Instanz noch an die mit den Rügen vorgetragenen Ar-

gumente der Parteien gebunden, sondern wendet das Recht von Amtes wegen 

an (Art. 57 ZPO).  

2. Die Berufung wurde schriftlich, mit Anträgen versehen und begründet bei der 

Kammer als zuständiger Berufungsinstanz erhoben. Die Berufungsschrift ist zwar 

lesbar, lässt aber die geforderte Auseinandersetzung mit dem vorinstanzlichen 

Entscheid in weiten Teilen vermissen. Allerdings gibt es Ausführungen der Kläge-

rin in der Berufung, die erkennbar machen, womit sie nicht einverstanden ist. Die-

se Ausführungen sind verständlich, sie lassen sich in Bezug setzen zu den Erwä-

gungen im vorinstanzlichen Urteil und erscheinen nicht gerade von Vornherein 

bedeutungslos (im Hinblick auf den Ausgang des Prozesses). Es ist deshalb mit 

Blick auf die milde Rechtsprechung betreffend Laienrechtsmitteleingaben auf die 

Berufung einzutreten.  

  

- 10 - 

Honorarforderung für die zweijährige Projektentwicklungsphase  

3.1. Die Klägerin macht unter dem Titel Honorarforderung ein Gesamthonorar 

von Fr. 276'340.20 geltend, bringt die von der Bauherrschaft geleisteten Zahlun-

gen von insgesamt Fr. 75'000.-- in Abzug (an anderer Stelle ist von Fr. 165'250.80 

(inkl. MwSt) die Rede [Prot. VI S. 489, act. 45 S. 37]) und stellt ein Resthonorar 

von Fr. 201'340.20, bzw. zusammen mit der Mehrwertsteuer, von total 

Fr. 216'642.05 in Rechnung (vgl. act. 18 S. 19).  

3.2. Das Bundesgericht kam im Urteil vom 20. Februar 2013 betreffend die Ho-

norarforderung zum Schluss, die Klägerin habe – unter dem Vorbehalt einer Kla-

geabweisung wegen fehlender bzw. nicht substantiierter Passivlegitimation der 

Beklagten – die Anspruchsgrundlagen genügend substantiiert (act. 124/136 

E. 3.2., E. 4).  

Gemäss Bundesgericht ist die Vertretbarkeit des Gesamtaufwandes strittig 

(act. 124/136 S. 9 E. 3.2.1.). Es ist nach Massgabe der bundesgerichtlichen Vor-

gabe demzufolge der vernünftige und akzeptable Aufwand ("= die Vertretbarkeit 

des Aufwandes") für die Projektentwicklung festzustellen, das heisst beweismäs-

sig abzuklären, ob der behauptete Aufwand tatsächlich geleistet worden war und 

zur korrekten Vertragserfüllung gehörte (act. 124/136 S. 11 E. 4). 

4.1. Das Bezirksgericht Meilen führte ein umfangreiches Beweisverfahren zu den 

Fragen durch, ob der behauptete Aufwand tatsächlich geleistet wurde und zur 

korrekten Vertragserfüllung gehörte (und ob die Beklagte für den entsprechenden 

Anspruch passivlegitimiert ist, d.h. ob sie als Partei des entsprechenden Vertrags 

über die Erstellung von Projektstudien zu betrachten ist). Das Bezirksgericht klär-

te die Vertretbarkeit des Gesamtaufwandes ab, indem es Sachverhaltskomplexe 

zu Beweisthemen zusammenfasste und entsprechende Beweissätze formulierte 

(z.B. "dass der Aufwand für die Architekturleistung für die Projektentwicklung im 

Jahr 1997 316 Stunden betrug"; vgl. Prot. VI S. 13-15, Beweissätze 68-96; 

act. 254 S. 29 ff.). Die Vorinstanz bejahte die Passivlegitimation der Beklagten 

(act. 254 S. 25). Insgesamt fiel das Beweisverfahren nach dem Dafürhalten des 

Bezirksgerichts aber zu Ungunsten der Klägerin aus, weil sie nicht beweisen 

- 11 - 

konnte, dass der für die Jahre 1997 bis 1999 noch zu entschädigende Aufwand 

für die Projektentwicklung und die diversen Modellbauten zur gehörigen Vertrags-

erfüllung notwendig und in seiner Gesamtheit von der Beklagten auch bestellt 

worden war (act. 253 S. 38 E. 6.1.).  

4.2. Das Bezirksgericht hielt fest, dass die Aussagen der Zeugen G._____, 

D._____ und C._____ aufzeigten, dass sie (G._____, D._____ und C._____) lau-

fend am Projekt gearbeitet und sich die Bauherrschaft laufend eingebracht habe, 

sich dieses gemeinsame und betont freundschaftliche Zusammenwirken aber 

noch nicht zu einer rechtsverbindlichen Abrede zur kostenpflichtigen Erstellung 

der zahlreichen Pläne und Modelle erhärtet habe (act. 254 S. 37 E. 5.19.). Dies 

würde umso mehr gelten, als der Zeuge D._____ seinen Unmut über ein spontan 

vorgebrachtes Modell geäussert habe und auch Zeuge C._____ selbst nicht dar-

tue, dass er mehr als vier Modelle gezeigt habe. Dies lasse doch die Frage offen, 

wofür der Rest dieser Modelle erstellt worden sei, wenn denn nicht zur Präsenta-

tion für die Bauherrschaft. Soweit es den Zeugen C._____ betreffe, der zwar klar 

geäussert habe, dass die Bauherrschaft alles bestellt habe, sei anzumerken, dass 

gerade seine Äusserungen grosse Zweifel daran wecken würden, ob die Klägerin 

über eine adäquate Bauorganisation verfüge, um Verantwortlichkeiten, Bestellun-

gen und Abmachungen klar und transparent zu erkennen (act. 254 S. 39 oben). In 

einer Gesamtwürdigung des Sachverhalts erscheine es zweifelhaft, dass formlose 

Besprechungen zwischen Freunden bereits die Intensität einer rechtsverbindli-

chen Bestellungsänderung erreicht hätten, für welche die Klägerin als Unterneh-

merin Pläne, Modelle und Arbeitsstunden habe verrechnen können, zumal offen-

sichtlich auch nie eine Abmahnung diesbezüglich durch die Klägerin erfolgt sei. 

Auch sei die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, dass diverse Anregungen 

und eine Überfülle an Ideen von C._____ ausgegangen seien, und dies scheine 

auch seinem Naturell keineswegs zu widersprechen (act. 254 S. 38).  

4.3. Die Klägerin kritisierte sinngemäss und zusammengefasst, die Vorinstanz 

habe der Doppelfunktion von D._____, einerseits als Verwaltungsrat der Klägerin 

und andererseits als Bauherr, nicht oder zu wenig Rechnung getragen bei der 

Würdigung von dessen Zeugenaussagen, dies insbesondere auch unter Hinweis 

- 12 - 

auf die Ausführungen des Zeugen G._____ (act. 264 S. 7, S. 12 unten, S. 35 ff., 

Prot. VI S. 189-219; nachstehend E. II./5.1.-5.3. und II./6.1.-6.4.). Der erste klar 

definierte und erteilte Auftrag eines Bauprojektes für ein Zweithaus (Atrium-

Typus) im Jahre 1997 sei effizient und zügig abgewickelt worden und der ausge-

wiesene Arbeitsaufwand sei nach Rabatt mit Fr. 42'884.60 verrechnet worden. Im 

Rahmen eines SIA-Werkvertrages würde dieser Aufwand bei einer damals ge-

schätzten Bausumme von Fr. 2.2 bis 2.4 Millionen bei rund Fr. 50'000.-- (bei drei 

effektiv erbrachten Vorprojekten noch höher) zu stehen kommen. Nach Aufgabe 

des Atriumhauses hätten dann die Bauherren eine unkontrollierbare zweijährige 

Zusatz-Alternativ-Projektierungs-Welle von nur vage bis undefinierten Raumpro-

grammen mit rund 90 generierten Alternativ-Projekten initiiert. Diese Alternativ-

Projektierungs-Welle habe im Mai 2019 mit dem Prototyp eines vorgelagerten 

Rundbaus geendet, aus dem dann die definitiven Vorprojekte A und B hervorge-

gangen seien (act. 264 S. 36). Diese 80-Wochen dauernde Alternativ-

Projektierungs-Welle, während welcher sich Rechtsanwalt D._____ als Co-

Architekt permanent eingebracht und alle Projektierungsregeln der Klägerin aus-

gehebelt habe, habe einen Aufwand von Fr. 182'405.45 (nach Rabatt inkl. MwSt) 

für rund 90 Alternativ-Projekte (also rund Fr. 2'000.-- pro Modell) verursacht (act. 

264 S. 37 f.). Klar sei, dass alle Modelle von Rechtsanwalt D._____ bestellt wor-

den seien, das Bibliotheksmodell zusätzlich auch auf Veranlassung von B._____ 

(act. 264 S. 38 oben). Der Baurechtler D._____ hätte aber wissen sollen, dass er 

in seiner Funktion als VR-Präsident im Entwurfs- und Modellbau-Macher-Prozess 

jeweils der Administration der Klägerin hätte schriftlich melden sollen, welche Pro-

jektalternativen, Plansätze und Modelle er nicht in seiner Funktion als Co-

Bauherr, sondern allenfalls als VR-Präsident bestellt habe (act. 264 S. 38). Hätte 

Rechtsanwalt D._____ je im Auftrag der Klägerin gehandelt, so hätte es einer Au-

torisierung durch die beiden weiteren Verwaltungsräte bedurft, denn die Klägerin 

habe nur eine Zwei-Unterschriften Regelung. Es habe jedoch für die Planung der 

Luxusvilla keine solche Autorisierung gegeben. Im Zweifelsfall habe Rechtsanwalt 

D._____ alle Architekturmodelle immer als Co-Bauherr bestellt, begleitet und ge-

nutzt. Deshalb seien diese korrekt verrechnet worden und immer noch geschuldet 

(act. 264 S. 38).  

- 13 - 

5. Die Klägerin spricht das Thema der Zurechnung von Wissen an (act. 264 

S. 38). Dazu Folgendes:  

5.1. D._____ zeichnete für die Bilanz per 31. Dezember 2002 als auch für das 

Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 20. Juni 2003 (act. 19/5-6) in seiner Ei-

genschaft als Verwaltungsrat der Klägerin. Die Bilanz per 31. Dezember 2002 der 

A._____ AG informiert unter dem Titel "Vorauszahlungen EFH D._____-B._____" 

über ein Aktivum im Betrag von Fr. 787'926.35 (act. 19/6). Das Bezirksgericht er-

wog in diesem Zusammenhang, es ergebe sich aus der fraglichen Bilanz kein 

ausdrückliches Leistungsversprechen zuhanden der Klägerin. D._____ habe 

nämlich sowohl die Bilanz als auch das Protokoll lediglich in seiner Eigenschaft 

als Verwaltungsrat der Klägerin unterzeichnet und allein daraus eine persönliche 

Schuldanerkennung oder eine Schuldanerkennung für die Beklagte abzuleiten, 

sei verfehlt (act. 253 S. 49, E. 3.12). Das Bezirksgericht nahm somit eine Art Wis-

sensspaltung vor. Dem ist entgegen zu halten, dass das, was D._____ als Ver-

waltungsrat(spräsident) der Klägerin zur Kenntnis genommen hat, er sich als 

Bauherr anrechnen lassen muss. Das Wissen lässt sich nicht auf zwei Personen 

aufteilen. Nimmt D._____ als Verwaltungsratspräsident eine in der Bilanz der Un-

ternehmung auf seinen Namen lautende Schuld zur Kenntnis und interveniert 

nicht, so hat dies zur Folge, dass er sich als Bauherr diese Kenntnis und Tatsa-

che anrechnen lassen muss. Auch als Bauherr hat sich D._____ im Folgenden 

nicht veranlasst gesehen, gegen diese Verpflichtung zu opponieren, obwohl dies 

von ihm als Bauherr hätte erwartet werden können, wenn er mit der in der Bilanz 

zu seinen Lasten aufgenommenen Verpflichtung nicht einverstanden gewesen 

wäre.  

5.2. Es muss aber auch der Klägerin das Wissen des Verwaltungsrats D._____ 

als ihr eigenes zugerechnet werden. Es kommt entgegen der Darstellung der Klä-

gerin nicht auf die Zeichnungsberechtigung an (act. 264 S. 38 oben). Als Wis-

sensvertreter kommen auch Personen in Frage, die nur kollektiv zeichnungsbe-

rechtigt sind (wie es der VR-Präsident D._____ war), oder über gar keine Zeich-

nungsberechtigung verfügen. Für die Wissenszurechnung kommt es (u.a.) auf die 

rechtliche und faktische Stellung bzw. Beziehung der wissenden natürlichen Per-

- 14 - 

son in bzw. zur Gesellschaft an (ZK OR-Jung, Art. 620 N 256). Die konkrete Inte-

ressenlage der Parteien ist zu berücksichtigen.  

Als Bauherr war D._____ an möglichst niedrigen Kosten, als Organ der Klägerin 

aber am Fakturieren von möglichst einträglichen Architekturleistungen interes-

siert. D._____ ist von Beruf Rechtsanwalt, und er war auf Seiten der A._____ AG 

in seiner Funktion als Verwaltungsrat (rechts-)beratend und forensisch für die 

Klägerin tätig. Er war nicht Geschäftsführer der Klägerin und hatte operativ keinen 

direkten Einfluss darauf, wie die in Auftrag gegebenen Architekturleistungen zu 

erbringen waren. C._____ wie auch der konkret mit dem streitgegenständlichen 

Projekt befasste und im Angestelltenverhältnis tätige Architekt G._____ waren die 

Fachpersonen und zeichneten verantwortlich für die Projektierungsarbeiten.  

Die Klägerin akzeptierte die (sinngemässen) Ausführungen der Vorinstanz nicht, 

wonach sie aufgrund mutmasslich fehlender ordnungsgemässer Organisation ih-

res Betriebes im Ergebnis hinnahm, dass ein massgeblicher Teil der erbrachten 

Projektierungsarbeiten auf freundschaftlicher Basis und damit als unentgeltlich 

erbracht worden anzusehen sei (act. 254 S. 38). Es wäre nach Darstellung der 

Klägerin vielmehr an D._____ gewesen, so sind jedenfalls die Ausführungen zu 

verstehen (vgl. act. 264 S. 38 oben [unter Ziff. 45.8]), der Unternehmung mitzutei-

len, dass ein beträchtlicher Teil des grossen Aufwandes für die Projektierungsar-

beiten zu Lasten der Unternehmung gehen würde. Es trifft im Grundsatz zu, dass 

die Wissenszurechnung die Pflicht des Wissensträgers (das heisst des Organs, 

des Vertreters, des Mitarbeiters) beinhaltet, diejenigen Informationen weiterzulei-

ten, welche für den Betrieb von Bedeutung sind (sog. "Zugriffsverantwortung" ZK 

OR-Jung, Art. 620 N 255, unter Hinweis auf höchstrichterliche Rechtsprechung). 

Nur, vorliegend ist unbestritten, dass der Firmeninhaber, C._____, aufgrund der 

überschaubaren Struktur der klägerischen Aktiengesellschaft und des stetigen 

Austausches zwischen ihm und dem Mitverwaltungsrat D._____ um den sich über 

zwei Jahre hinziehenden Projektierungsaufwand wusste. Zur Zeit des Hausbaus 

waren D._____, C._____ und H._____ Verwaltungsräte der Klägerin (Prot. VI S. 

336). C._____ bezeichnete sich selbst bezüglich des strittigen Bauobjektes als 

Hauptentwerfer (Prot. VI S. 336). Er war Verwaltungsratspräsident, Mehrheitsakti-

- 15 - 

onär und im Rahmen der ganzen Büro- und Projektbearbeitung überall involviert 

(Prot. VI S. 155 unten). C._____ war mit Unterbrüchen (von 2000 bis 2002) zu-

dem Geschäftsführer der Klägerin (Prot. VI S. 155, S. 336). Der Klägerin ist somit 

sämtliches Wissen über den "Sonderplanungsaufwand" (so die Klägerin in act. 

264 S. 8 [unter Ziff. 8.5.]) zuzurechnen, weil es innerhalb der Organisation verfüg-

bar und objektiv abrufbar war bzw. bei richtiger Organisation abrufbar gewesen 

wäre (vgl. BGer 5C.104/2001 vom 21. August 2001, E. 4c/bb).  

5.3. Zusammenfassend kann die Klägerin aus dem Konzept der Wissensvertre-

tung nichts zu ihren Gunsten ableiten. C._____ und damit die Klägerin wusste um 

den Aufwand der Projektierungsarbeiten.  

6. Das Beweisverfahren ergab bezüglich Vertretbarkeit des Gesamtaufwandes 

was folgt: 

6.1. Nach Ansicht der Klägerin sind die Ausführungen des Zeugen D._____ un-

zutreffende Behauptungen, die mit den wahren Gegebenheiten nichts zu tun ha-

ben (act. 264 S. 6 ff., S. 21 ff.).  

Der bis Juni 2003 als Verwaltungsrat (und bis 1993 als VR-Präsident) der 1988 

gegründeten Klägerin fungierende D._____ gab als Zeuge an, er habe immer 

noch Kontakt zu Herrn C._____ und sie hätten sich hin und wieder getroffen, er 

habe immer noch freundschaftliche Gefühle zu Herrn C._____ trotz des Prozes-

ses (Prot. VI S. 439). Auch mit der Beklagten, seine seit 2003 von ihm getrennte 

und seit 2005 von ihm geschiedene frühere Ehefrau, verstehe er sich sehr gut, es 

sei sogar eine enge Beziehung, und er habe sie am Samstag vor der Einvernah-

me anlässlich ihres Geburtstages gesehen (Prot. VI S. 440 f.). Sie würden nie 

vom Prozess sprechen, wenn sie sich sehen würden (Prot. VI S. 441). Der Zeuge 

D._____ weiss aber aus naheliegenden Gründen, und dies von Anfang an, um 

was es im Prozess geht (Prot. VI S. 442). Auch wenn D._____ nicht abzuspre-

chen ist, dass er zu beiden Seiten intakte Beziehungen unterhält, und seine 

Glaubwürdigkeit nicht grundsätzlich in Abrede zu stellen ist, ist doch objektiv ge-

sehen eine Befangenheit auf beiden Seiten erkennbar. Der Abgang von D._____ 

bei der Klägerin, mit damals schon vorbestandenem Streit (vgl. bspw. act. 46/11 

- 16 - 

[Rechnung für Verspätungsschaden von D._____ an die Klägerin vom 23. Januar 

2003 für Mietzinsausfall Liegenschaft I._____-strasse, F._____, vom 1. Januar 

2001 bis 31. Dezember 2002]), verlief nicht ohne Nebengeräusche und brachte 

u.a. auch mit sich, dass der langjährige (Gesamt-)Projektleiter, der Architekt 

J._____ die Unternehmung ("im Guten") verliess (Prot. VI S. 155). Die wirtschaft-

lichen und sonstigen Verflechtungen von D._____ und der klägerischen Unter-

nehmung trugen das ihre für den bis heute dauernden Streit bei bzw. sind der 

Grund der Auseinandersetzung (vgl. bspw. Prot. VI S. 337, S. 339). D._____ war 

überdies als Rechtsberater für die Klägerin tätig, insbesondere auch in der Sache 

K._____. Eigene Interessen von D._____ am Ausgang des Verfahrens sind er-

kennbar angesichts seiner jahrelangen Involvierung und der nach wie vor gege-

benen Nähe zur Beklagten und angesichts einer denkbaren internen Regelung 

zwischen ihm und der Beklagten hinsichtlich eines nachteiligen Prozessergebnis-

ses (vgl. bspw. Prot. VI S. 442, act. 19/9 S. 3 oben: "Vertragspartei mit A._____ 

AG ist meine Frau, sie müsste eingeklagt werden. Ich habe immer als ihr Vertreter 

gehandelt."; bspw. Prot. VI S. 454 unten f., S. 493, act. 19/10; anders der Zeuge 

in Prot. VI S. 494).  

6.2. Es fällt auf, dass bereits die Anfänge des Bauvorhabens nicht gewiss sind.  

Die Darstellung von D._____, wonach es anfänglich keine "Atrium-Variante" eines 

abtrennbaren Doppelhauses gegeben habe (Prot. VI S. 459 f., S. 463), deckt sich 

zwar mit der Darstellung der Beklagten, die festhielt, es habe kein Doppelhaus 

gegeben, nur der obere und untere Stock wären teilbar gewesen (Prot. VI S. 400, 

S. 416 f.), ein Doppelhaus hätte nicht funktioniert (Prot. VI S. 417). Diese Darstel-

lung der Bauherrschaft, wonach sie kein Doppelhaus für die Kinder bestellt hätten 

(Prot. VI S. 452), lässt sich aber nicht mit der Schilderung des mit dem Projekt be-

fassten Architekten G._____ in Übereinstimmung bringen, der in der Projektent-

wicklung von Anfang bis Ende Baueingabe tätig gewesen war (Prot. VI S. 191). Er 

erklärte als Zeuge, wie das zunächst in Angriff genommene Projekt eines Doppe-

leinfamilienhauses anlässlich der Sitzung vom 24. Dezember 1997 fallen gelas-

sen worden war (Prot. VI S. 196, S. 200 ff.).  

- 17 - 

Die Beklagte und der Zeuge D._____ wiesen nicht nur ein anfängliches Projekt 

eines Doppeleinfamilienhauses von sich, sondern sie schilderten auch eine ande-

re Ursprungsidee. Während die Beklagte das Bauvorhaben als Ablenkung von 

und Ersatz für berufliche Unterfangen ihres (damaligen) Ehemannes (D._____) 

sah (gemeint Insiderhandel "L._____"; Prot. VI S. 396; vgl. auch Prot. VI S. 442; 

vgl. auch act. 264 S. 7 oben), erklärte D._____ als Zeuge, die Idee des Umbaus 

habe im Grund mit der Situation in der Ehe zu tun gehabt, die unbefriedigend ge-

wesen sei. Es sei nicht schlimm gewesen, aber er sei nicht glücklich gewesen. 

Seine Idee sei gewesen, das Haus zu vergrössern, damit seine Frau oben ihre 

Musik hätte machen können, und er, D._____, unten seine Juristerei. So sei das 

eigentlich entstanden (Prot. S. 442 unten f.).  

Zusammenfassend ist auffällig, dass die (damaligen) Eheleute nicht nur über die 

Ursprungsidee für das Bauvorhaben uneinig waren, sondern (dies gemeinsam) 

von der ersten Projektphase ("Atrium-Variante") nichts wissen wollten. Dies kon-

trastiert mit der Darstellung des mit dem Projekt befassten Architekten G._____ 

und der recht detaillierten Beschreibungen der Planungsphasen durch den Zeu-

gen C._____ (Prot. VI S. 342 ff., S. 347 f., S. 361). Der Zeuge G._____ konnte 

den Hergang des anfänglichen Projektes begründen, was für die Plausibilität sei-

ner Darstellung spricht. Die ursprüngliche Idee sei nämlich gewesen, dass die 

Tochter in das alte Haus und Herr D._____ und Frau B._____ in den neuen Teil 

einziehen würden. Dieses Projekt sei mehrmals überarbeitet worden, damit es 

dem Raumprogramm und den vielen Bedürfnissen der Bauherrschaft entsprechen 

würde (Prot. VI S. 191 f., S. 201, S. 212). Die Tochter habe sich dann aber ent-

schieden, nicht in das Haus einzuziehen. Das Ehepaar D._____B._____ habe 

sich dann entschlossen, nur das alte Haus zu behalten und dieses alte Haus um 

die Räume, die sie noch brauchen würden, zu erweitern (Prot. VI S. 201).  

6.3. Es sind die Bauherren, die die Erwartungen an den Planungsprozess formu-

lieren und ihre mit dem Bauprojekt verfolgten Ziele dem Architekten gegenüber 

kundtun. Die Bauherren geben das Projekt, den Kosten- und Zeitrahmen vor. Es 

ist mit der Klägerin (act. 264 S. 37) nicht auszuschliessen, dass die Beklagte und 

D._____ ihren Anteil an der rollenden und aufwändigen Projektierung aus nach-

- 18 - 

vollziehbaren Gründen relativeren wollen. Die Beklagte wies in ihrer Befragung 

darauf hin, ihr Mann habe das mit Herrn C._____ gemacht, das ganze habe sie 

nicht gross beschäftigt, und sie habe gedacht, sie mache etwas Gutes für ihn (ih-

ren Ehemann) (Prot. VI S. 396 ff., S. 417 unten f). Die Ausführungen von D._____ 

geben Hinweise darauf, dass die Bauherrschaft zunächst keine detaillierte Vor-

stellung vom Bauvorhaben hatte. Gibt die Bauherrschaft die wesentlichen und 

notwendigen Entscheide nicht vor, führt dies auf der Seite des Architekten zu ei-

nem Aufwand, der nicht zielgerichtet, aber grundsätzlich trotzdem zu entschädi-

gen ist.  

So erklärte der Zeuge D._____, er habe Herrn C._____ gesagt, was er ungefähr 

wolle, nämlich das Haus vergrössern, ohne aber konkrete Vorstellungen gehabt 

zu haben (Prot. VI S. 443). Herr C._____ habe dann Ideen ausgearbeitet, so sei 

er einmal mit einem Modell zu ihnen nach Hause gekommen (Prot. VI S. 443, S. 

460). Dies habe ihn insofern gestört, da es nicht normal sei, Modelle zu bauen, 

ohne dass Pläne vorgelegen seien. Das Modell habe er (D._____) sofort abge-

lehnt, weil es ihm gar nicht gefallen habe (Prot. VI S. 443). Man müsse doch zu-

erst die Pläne anschauen, bevor man Modelle baue. Es sei die Bauherrschaft, die 

Modelle verlange, weil das ja koste (Prot. VI S. 460). Von angeblich der Beklagten 

(und/oder ihm) übergebenen Modellen will der Zeuge D._____ nichts wissen 

(vgl. Prot. VI S. 466 f., S. 468 unten f.). Es habe sicher keine Modelle gegeben für 

den Zwischenbau (Bau zwischen Alt- und Neubau; Prot. VI S. 472, S. 487) und 

Herr C._____ habe die Modelle aus eigenem Antrieb gemacht. Weder die Beklag-

te noch er (D._____) hätten die Modelle bestellt (Prot. VI S. 493). Er (D._____) 

habe nur das grosse Modell für das Schlussprojekt verlangt (Prot. VI S. 487). Es 

habe verschiedene weitere Versuche gegeben, teilweise habe er (D._____) mit 

Herrn G._____ zusammen selber im Büro C._____ bis mitten in der Nacht am 

Computer gezeichnet (Prot. VI S. 443). Das seien vermutlich die verschiedenen 

Projektvarianten, die Herr C._____ aufgezählt habe (Prot. VI S. 465). Das seien 

aber nicht Varianten gewesen, sondern nur Skizzen, die dem Finden einer Lö-

sung hätten dienen sollen (Prot. VI S. 443). Irgendwann hätte es ihm dann den 

Hut gelupft, und er habe Herrn C._____, der allerdings durch das K._____ Projekt 

sehr belastet gewesen sei, gesagt, er sei zu ihm als Architekten gegangen, und er 

- 19 - 

(C._____) und nicht Herr G._____ solle ihm das Projekt machen. Dann sei der 

Vorschlag für den Rundbau, das heisst den Annexbau, gekommen, der ihm 

(D._____) wahnsinnig gut gefallen habe (Prot. VI S. 443 f.).  

6.4. Der Zeuge G._____ bestätigte die vom Zeugen D._____ ausgeführten lan-

gen Entscheidungswege und hielt fest, anlässlich der Sitzung vom 24. Dezember 

1997 habe es dann das erste Projekt gegeben, wo man gesagt habe, es gebe nur 

noch ein Haus und nicht mehr ein Doppeleinfamilienhaus (Prot. VI S. 201). Die 

Idee des Doppeleinfamilienhauses ("Atriumhaus") sei Ende 1997 aufgegeben 

worden, und es sei zu einer zweijährigen Projektphase gekommen.  

Das bestehende Haus sollte demnach von nun an durch einen U-förmigen Anbau 

erweitert werden (Prot. VI S. 202, S. 213). Zeuge G._____ erklärte, sie hätten 

nichts vorgenommen, was vorher mit D._____ nicht besprochen worden sei (Prot. 

VI S. 212), und schilderte den Ablauf und die weiteren Phasen des Projektes. 

Zeuge G._____ wies während der Befragung mehr als einmal darauf hin, dass es 

zwei Modelle gegeben habe (gemeint wohl das "Atriumhaus" und den "Annex-

bau"), die immer wieder angepasst worden seien (Prot. VI S. 194, S. 196, S. 198 

f., S. 210), weshalb es insgesamt 91 Varianten gegeben habe (Prot. VI S. 213), 

bei zwei Mal im Monat stattfindenden Besprechungen mit Herrn D._____ (Prot. VI 

S. 208). Es kann bezüglich Aufwand und "rollende Planung" auf die zusammen-

gefassten Ausführungen des Zeugen G._____ im vorinstanzlichen Entscheid ver-

wiesen werden (act. 254 S. 32 f.). 

Für die Sitzung vom 10. April 1998 über die Erweiterung des Altbaus hielt der 

Zeuge G._____ fest: "Wir haben faktisch nochmals von vorne begonnen" (Prot. VI 

S. 203, S. 213). Die Bauherrschaft habe sich drei Bereiche gewünscht: Biblio-

thek/Büro; Gästetrakt; neue Schlafräume; mehr Nasszellen und Privatsphäre 

(Prot. VI S. 201, S. 207). Der grosse Wechsel sei dann im Juni 1999 gekommen, 

weil das Projekt nochmals massiv umgekrempelt worden sei (Prot. VI S. 208). 

Frau B._____ habe sich in der Lücke zwischen Alt- und Erweiterungsbau einen 

Wintergarten, eine Orangerie sowie einen Terra Cotta Boden gewünscht (Prot. VI 

S. 209), und die Nasszellen seien mehrmals und auch auf Feng Shui angepasst 

worden (Prot. VI S. 203). Die erste Baueingabe habe vom 3. September 1999 und 

- 20 - 

die zweite Baueingabe vom 11. Oktober 1999 datiert (Prot. VI S. 208). Der Zeuge 

G._____ betonte, dass an den Sitzungen (bspw. fanden Sitzungen statt am 3. 

September 1998, am 23. September 1998, am 8. Oktober 1998, am 7. Dezember 

1998, am 5. Januar 1999, am 16. Januar 1999, am 2. Februar 1999, am 1. März 

1999) immer wieder Modelle vorgeführt worden seien (Prot. VI S. 204, S. 209 f.).  

Das vorinstanzliche Gericht hielt dem Zeugen G._____ abschliessend vor, die 

Klägerin beanspruche für die Zeit von 1997 bis 1999 1'410.25 Stunden Architek-

turleistungen für die Entwicklung des Projektes "Umbau Haus an der E._____-

strasse … in F._____". Zeuge G._____ hielt dazu fest, wenn man die klassische 

Aufgabe betrachte, beispielsweise den Bau eines Einfamilienhauses, dann sei 

das eher viel. Wenn man jedoch den Prozess anschaue, wie das Haus entstan-

den sei, dann sei der Aufwand plausibel (Prot. VI S. 216). Auf Frage, was er, der 

Zeuge, mit "plausibel" meine, hielt G._____ fest: "Im Hinblick darauf, dass man 

ein freundschaftliches Verhältnis hatte und das Haus mehrmals überarbeitet wur-

de und neue Ideen eingeflossen sind, hat sich das so ergeben. Wir haben diese 

aufgewendeten Stunden auch benötigt". Er könne aber nicht sagen, wie der gel-

tend gemachte Aufwand von 1'410.25 Stunden im Vergleich zu einem Aufwand 

bei einem Durchschnittshaus zu veranschlagen sei, er sei nie für die Finanzen 

verantwortlich gewesen (Prot. S. 216 unten).  

7.1. Das Honorar des Architekten bestimmt sich nicht nach dem tatsächlichen 

Aufwand, sondern nach dem Aufwand, der bei sorgfältigem Vorgehen des Archi-

tekten zur Planung und Ausführung des Bauprojektes genügt hätte. Gemäss 

Bundesgericht ist die Aufteilung des Aufwandes auf die einzelnen Modelle nicht 

nötig, weil der Aufwand generell bestritten werde. Der Vorwurf, es sei ein unan-

gemessener Aufwand betrieben worden, beschlage die Frage, ob die von der 

Klägerin behaupteten Arbeiten bei sorgfältiger Auftragserfüllung überhaupt hätten 

ausgeführt werden dürfen, wenn sie mit dem behaupteten Aufwand verbunden 

waren. Auch daraus ergebe sich keine Notwendigkeit der Zuordnung des Auf-

wandes zu einzelnen Projekten, so das Bundesgericht. Streitig ist die Vertretbar-

keit des Gesamtaufwands (124/136 S. 9 E. 3.2.1.; E. 3.2. vorne). 

- 21 - 

Der Auftrag ist massgebend. Es muss der behauptete Aufwand erstellt werden. 

Dazu gehört, vertrauenstheoretisch (weil sich der übereinstimmende wirkliche Wil-

le der Parteien hinsichtlich des Vertragsinhaltes nicht feststellen lässt) den Ver-

tragsinhalt herauszufinden ("Was wollte die Bauherrschaft zu welchem Preis?"). 

Dazu gehört auch die Beurteilung der Frage, wie viel Aufwand ein durchschnittlich 

umsichtiger Architekt zur korrekten Vertragserfüllung aufgewendet hätte 

(act. 124/136 S. 9 E. 3.2.1.). Wie sich der Aufwand auf die einzelnen Modelle 

bzw. Projekte verteilt, ist gemäss Erwägungen des Bundesgerichts irrelevant für 

die Frage der korrekten Vertragserfüllung.  

7.2. Mit der Klägerin und unter Hinweis auf das Beweisergebnis ist davon auszu-

gehen, dass der Aufwand, auch zufolge Änderungswünschen der Bauherrschaft, 

gross war und tatsächlich geleistet worden war (bspw. Prot. VI S. 469: Feinvarian-

ten Rundbau). Die Projektierung wurde auf hohem fachlichen Niveau betrieben, 

der optimalen Raumordnung Rechnung tragend, mit Rücksicht auf Form- und Ma-

terialvollendung. So führte auch der Zeuge D._____ aus, er könne Besuche von 

Herrn C._____ in F._____ mit Modellen nicht ausschliessen, Herr C._____ habe 

oft Fragen oder Wünsche gehabt oder er habe einfach etwas zeigen wollen (Prot. 

VI S. 455 unten f.). Wahr ist auch, dass die Bauherrschaft ausgesuchte Wünsche 

hatte. Die Bauherrschaft wollte bspw. für den Rundbau die Metallfassade eines 

berühmten Architekten aus Amerika (Prot. VI S. 444). Die Klägerin wies sodann 

konkret darauf hin, es sei unbestritten, dass die Eheleute D._____B._____ auf der 

Terrasse ihres Altbaus einen seltenen bordeauxroten Schieferbelag gehabt hät-

ten. Es sei auch unbestritten, dass D._____ beim Rundbau und der dortigen Ter-

rasse die gleichen Schieferplatten hätten haben wollen (act. 264 S. 22, Prot. VI 

S 446). Entgegen den Ausführungen von D._____ sei der Aufwand aber nicht un-

sinnig, vielmehr geboten gewesen, weil der Schiefer extrem selten sei und prak-

tisch an keinem Ort mehr abgebaut werde (act. 264 S. 22). Schliesslich habe er, 

C._____, nach langer Suche mit Hilfe eines Mineralogen der ETH eine abbaubare 

Ader eines bordeauxfarbenen Schiefers in Ardennen-Güte in Saint John in Neu-

fundland gefunden und den Stein kostengünstig gebrochen, geliefert und in 

F._____ versetzt (act. 264 S. 22 unten f.). Weder der ETH Mineraloge noch er, 

C._____, hätten den Suchaufwand und die Reisekosten in Rechnung gestellt (act. 

- 22 - 

264 S. 23). Die Kosten seien nicht unsinnig gewesen, vielmehr sei zu betonen, 

dass ein Orthogneis aus dem Bergell doppelt so teuer gewesen wäre (act. 264 S. 

23).  

Die streitgegenständliche Liegenschaft wurde im Zeitpunkt der güterrechtlichen 

Auseinandersetzung (also vor 2005) zu einem Preis von Fr. 6.3 Mio verkauft 

(Prot. VI S. 442, S. 451, S. 453). Nur Jahre später soll die Liegenschaft nach Dar-

stellung der Klägerin für mehr als Fr. 10 Mio weiterverkauft und wenig später er-

neut zu einem Richtpreis von Fr. 13-15 Mio auf den Markt gebracht worden sein 

(act. 264 S. 18). Neben der geografischen Lage widerspiegeln die objektspezifi-

schen Merkmale (Wohn-, Grundstückfläche, Zustand der Zimmer, Grundrisse wie 

zweigeschossiger Bibliothekrundbau etc.) die Erlesenheit der Liegenschaft. Die 

Architektur der Klägerin trägt zum Charakter der Liegenschaft als nachgefragte 

Luxusimmobilie bei. Die Klägerin versuchte den Ansprüchen der Bauherrschaft 

und ihrem eigenen hohen Anspruch engagiert gerecht zu werden (bspw. Prot. VI 

S. 383, S. 352, S. 355).  

7.3. Die Beantwortung der Frage, ob der behauptete, tatsächlich geleistete Auf-

wand aber auch vertretbarer und damit rechtserheblicher und zu entschädigender 

Aufwand war (act. 124/136 S. 9 E. 3.2.1), ist schwierig.  

7.4. Konkret wehrte sich die Klägerin gegen die Auffassung der Vorinstanz, wo-

nach nicht bewiesen sei, dass die Bauherrschaft die zahlreichen Pläne und Mo-

delle bestellt habe (act. 254 S. 38 unten). Sie führte zur Begründung an, C._____ 

als ehemaliger Zimmermann, Schreiner und Modellbauer brauche keine Modelle, 

um sich in Projekte hineinzuversetzen. Im Übrigen sei die A._____-Modellbau in 

den Jahren 1997 bis 2000 zu mehr als 100% mit anderen, wichtigeren Gleisüber-

bauungs-Studien ausgelastet gewesen. Die Modelle für die B._____-Villa seien in 

Sonderschichten erstellt worden. Es sei klar, dass alle Modelle von Rechtsanwalt 

D._____ initiiert und bestellt worden seien, das Bibliotheksmodell zusätzlich auch 

auf Veranlassung der Beklagten (act. 264 S. 7 unten f., S. 37 unten f.). Sodann 

beanstandete die Klägerin, dass das Bezirksgericht die Ausführungen der Zeugin 

M._____ nicht gewürdigt habe (act. 264 S. 10).  

- 23 - 

7.5.1. Das Beweisergebnis lässt sich dahingehend zusammenfassen, dass (be-

reits) die Anfänge der Projektierung unklar sind. C._____ hielt als Zeuge fest, die 

Planung habe gegen seinen Willen begonnen. Herr D._____ habe dies direkt ei-

nem Mitarbeiter in Auftrag gegeben, er, C._____, habe dem Auftrag nicht zuge-

stimmt. Danach habe D._____ einen "Privatzug" gefahren (Prot. VI S. 432). Es ist 

dann aber, wie gesehen, zum Projekt gekommen und C._____ wies darauf hin, 

dass insgesamt 80 Sitzungen stattgefunden hätten (Prot. VI S. 343). Die Ent-

scheide wurden in der Folge immer wieder umgestossen. Der Zeuge G._____ 

hielt fest: "Es ist schwierig zu sagen, wann welcher Entscheid getroffen oder wel-

che Forderung gestellt wurde." (Prot. VI S. 205; vgl. auch Prot. VI S. 196). Die 

Projektierung wurde zeitintensiv, weil die Ideen und Vorstellungen der Bauherr-

schaft unklar waren und sich veränderten (bspw. Prot. VI S. 350; E. 6.3.-6.4.). Der 

Zeuge C._____ hielt auf Frage, was anlässlich der Besprechungen mit der Be-

klagten besprochen worden sei, fest, man könne nicht genau definieren, was man 

bei solchen Sitzungen bespreche. Es sei wie eine Redaktionssitzung. Meistens 

könne man das Besprochene gar nicht festhalten, man versuche dann, den Bau 

anzupassen (Prot. VI S. 350).  

Diese während rund 2 ½ Jahren getätigte rollende Planung, bei welcher die Ge-

fahr bestand, die Fragen der Kosten aus den Augen zu verlieren, kann nur ver-

standen werden vor dem Hintergrund der unternehmerischen Involvierung von 

D._____ bei der Klägerin und der freundschaftlichen Beziehung, welche damals 

C._____ mit D._____ und der Beklagten verband (Prot. VI S. 337). Der Zeuge 

G._____ hielt fest, das Problem sei gewesen, dass sie ein freundschaftliches 

Verhältnis gehabt hätten, da er unser VR-Präsident gewesen sei, es hätten also 

auch private Besprechungen mit Herrn C._____ stattgefunden (Prot. VI S. 210). 

Es ist zu unterscheiden zwischen dem aus Freundschaft geleisteten Aufwand und 

dem aufgrund professioneller Beratung getätigten Aufwand. In diesem Zusam-

menhang führte der Zeuge G._____ Folgendes aus: "Es gab eine lange Pro-

jektphase, in der man sich für die Entwicklung Zeit genommen hat. Dies hat dazu 

geführt, dass neue Inputs von der Bauherrschaft eingeflossen sind. Je mehr Zeit 

man hat, desto mehr Ideen hat man. Man hinterfragt auch stärker, was man be-

stellt. Mit dem Finanziellen hatte ich überhaupt nichts zu tun, ich kann das des-

- 24 - 

halb nicht beurteilen. Es ist jedoch eine andere Art, mit einem Freund zusammen 

ein Haus zu entwickeln, als mit einer anonymen Bauherrschaft. Man will am Ende 

ja immer noch Freunde sein" (Prot. VI S. 214). Der Zeuge D._____ hielt in diesem 

Zusammenhang fest, es habe nie einen sauberen Kostenvoranschlag gegeben. 

Herr C._____ habe gesagt, er, der Zeuge D._____, solle den Vertrag machen, 

was er mangels Kenntnisse der einschlägigen SIA-Vorschriften nicht habe tun 

wollen. Herr C._____ habe dann den Vertrag nicht gemacht. Er, der Zeuge, ma-

che sich heute einen Vorwurf, nicht auf einem Vertragstext beharrt zu haben. Die 

Kosten seien dann aus dem Ruder gelaufen (Prot. VI S. 447). Die Freundschaft 

sei im Weg gewesen. Er trage da ein Selbstverschulden (Prot. VI S. 478).  

7.5.2. Die Zeugin M._____ arbeitete in den Jahren 1988 bis 2000 im klägerischen 

Unternehmen "fest mit C._____ zusammen als Sekretärin und gute Fee des Bü-

ros" (Prot. VI 280 f.). Alles, was reingekommen sei, sei über ihren Tisch gelaufen 

(Prot. VI S. 285 oben). Sie war aber nicht die für den Bau der (damaligen) Eheleu-

te D._____B._____ zuständige Sekretärin (Prot. VI S. 310). Die Zeugin ist mit 

C._____ nach wie vor freundschaftlich verbunden (Prot. VI S. 281 unten), hat 

aber in den vergangenen Jahren praktisch keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt 

(Prot. VI S. 282), und sie kennt die Beklagte nur im Zusammenhang mit dem 

streitgegenständlichen Projekt (Prot. VI S. 281). Die Zeugin M._____ ist 2003 

ausgewandert und lebt in Spanien (Prot. VI S. 280 f.). Sie kann sich nur noch va-

ge an den Projektablauf erinnern (Prot. VI S. 283 unten). Von Oktober 1997 bis 

Frühling 1998 war sie aus verschiedenen Gründen büroabwesend (Prot. VI S. 

290, S. 292 f., S. 296 f.). Es sage ihr etwas, dass das Büro einige Rechnungen 

(lautend auf den Namen der Beklagten und Herr D._____) beglichen habe, sie 

gehe davon aus, dass man untereinander eine Abmachung gehabt habe, sie ken-

ne aber entsprechende Verträge nicht (Prot. VI S. 284 unten, S. 286). Beim Haus 

von D._____'s sei es halt auch so gewesen, wie bei einem Bau mit Anwälten, sie 

wisse gar nicht, ob dort auch die eine oder andere Rechnung so gewesen sei, 

dass Herr D._____ der Verwaltungsrat gewesen sei, das sei immer etwas speziell 

abgelaufen. Sie wisse aber nicht genau, wer hier alles involviert gewesen sei 

(Prot. VI S. 285). Von einer Rückerstattungsvereinbarung wusste die Zeugin je-

denfalls nichts (Prot. VI S. 287). Der Wunsch einer Atrium-Variante eines ab-

- 25 - 

trennbaren Doppelhauses sei sicher von der Seite der Beklagten und Herrn 

D._____ gekommen, von wem genau, wisse sie aber nicht (Prot. VI S. 288 un-

ten). Ob die Beklagte dafür ein Raumprogramm verlangt habe, wisse sie nicht 

(Prot. VI S. 289). Sie selbst habe nicht mitbekommen, ob und wie viele Modelle 

(Pläne und Raumprogramme) der Beklagten präsentiert worden seien (Prot. VI 

S. 295 unten f.). Vor allem Herr G._____ habe sehr viel Aufwand und Zeit inves-

tiert, und er habe ewig lange daran gearbeitet, er habe nichts mehr anderes ge-

macht und über Wochen an diesem Projekt gearbeitet, weshalb sie daraus 

schliesse, dass mehrere Vorstudien gemacht worden seien (Prot. VI S. 302 f., 

S. 306 f.). Sie, die Zeugin, hielt weiter fest, dass an diesem Haus (der Beklagten) 

überhaupt extrem viel geändert und neu gemacht worden sei, sie wisse aber na-

türlich nicht, was es gewesen sei. Im Vergleich zu anderen Projekten sei es ein 

langes Projekt gewesen, sie wisse gar nicht, was am Schluss resultiert habe. Sie 

wisse, dass die Bauleitung Millionen mal Neues gemacht habe und oft dort gewe-

sen sei, aber zahlenmässig wisse sie es nicht (Prot. VI S. 303, S. 304 f., 

S. 306 f.).  

Die Ausführungen der Zeugin M._____ fügen sich ein in die Ausführungen der 

Zeugen N._____, J._____ und D._____, welche die Klägerin allerdings als 

Zweckbehauptungen unbeachtet haben will (act. 264 S. 11). Auch die Zeugin 

M._____ vermag keine Aussagen zu machen, inwiefern der Zeitaufwand des Pla-

ners und Architekten G._____ mit den (gerechtfertigten) Projektierungskosten des 

Objektes zusammenhängen. Selbst wenn demnach dem Einwand der Klägerin 

gefolgt wird, das Bezirksgericht habe die Glaubwürdigkeit der verschiedenen 

Zeugen zu Unrecht unterschiedlich behandelt, und die Ausführungen der Zeugin 

M._____ in die Beweiswürdigung einbezogen werden, hätten ihre Ausführungen 

keine Auswirkungen auf das Ergebnis. Auch die Zeugin M._____ konnte keine 

Hinweise geben, die Aufschluss erteilen würden über die Vertretbarkeit des ge-

leisteten Aufwandes der Projektierungsarbeiten (Prot. VI S. 306 ff.).  

Die Ausführungen von C._____ sodann, wonach er keine massstäbliche Darstel-

lung seiner Entwürfe benötige, sind glaubhaft. Sie vermögen aber keine verlässli-

chen Hinweise zu geben auf die Berechtigung des (Modell-)Aufwandes in quanti-

- 26 - 

tativer Hinsicht. D._____ bestritt, wie ausgeführt, dass die Klägerin die vielen Mo-

delle auf seinen Wunsch erstellt habe (vgl. E. II.6.3. vorstehend). 

7.6. Es fehlt dem Gericht das notwendige Fachwissen, um gestützt auf die Dar-

stellung der Parteien die Vertretbarkeit des Aufwandes für die Projektentwicklung 

nachzuvollziehen und zu würdigen. Das Gericht benötigte für die Beurteilung des 

akzeptablen Aufwandes ein Gutachten. Die Klägerin offerierte sinngemäss ein 

Gutachten, wenn sie ausführt, das Verfahren müsse an die Vorinstanz zurückge-

wiesen werden, neu aufgegleist und nicht mehr im virtuellen Aussage-gegen-

Aussage-Raum, sondern unter Beizug von Hochbauexperten und Bautreuhän-

dern auf den Boden der Realität (des) Hochbauwesens einer neuen Beurteilung 

zugeführt werden (act. 264 S. 45). Sie hielt aber gleichzeitig fest, die Hoffnung, 

dass rund 18 Jahre nach Bauvollendung der Beizug von Hochbauexperten noch 

Klarheit bringen könne, sei wohl anzuzweifeln, denn der Zerfall der letzten Erinne-

rungs-Bruchstücke tendiere asymptotisch gegen Null. Nun, nahe bei Null bleibe 

wohl nur die Einstellung des Verfahrens und (…) die Entschädigung der Klägerin 

aus der Staatskasse (act. 264 S. 45). Wenn damit nach eigener Darstellung der 

Klägerin ein Gutachten sinnlos ist, dann ist der Schluss zu ziehen, dass die Klä-

gerin nicht rechtsgenügend beanstandet, die Vorinstanz hätte zur Feststellung der 

Vertretbarkeit des Gesamtaufwandes für die Projektentwicklung in den Jahren 

1997 bis 1999 ein Gutachten einholen müssen.  

8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Einwände der Klägerin gegen 

die vorinstanzlichen Erwägungen nichts am Ergebnis der Abweisung der Honorar-

forderung durch das Bezirksgericht ändern. Die Behauptung der Klägerin, der gel-

tend gemachte (grosse) Aufwand sei zur korrekten Vertragserfüllung notwendig 

gewesen (weshalb die verlangten Projektierungskosten von der Beklagten zu 

übernehmen seien), blieb unbewiesen. Die Honorarforderung ist abzuweisen. 

Rückzahlungsforderung 

9.1. Die Klägerin stellte sich auf den Standpunkt, D._____ habe im Zusammen-

hang mit dem Bauprojekt an einer Besprechung im März 2002 mit Wirkung für die 

Beklagte um die Bevorschussung der während der Zeit von April 2002 bis Ende 

- 27 - 

Juni 2004 zu seinen und der Beklagten Lasten anfallenden Handwerkerrechnun-

gen nachgesucht und dafür die Fertigstellung einer Rechtsschrift sowie die Rück-

zahlung nebst Zins vergleichbar einem Darlehen versprochen. Die Klägerin bzw. 

deren Verwaltungsrat habe sich damit einverstanden erklärt und im Folgenden im 

Betrag von Fr. 1'056'291.35 Rechnungen bezahlt. Sie verlangt nun die Rückzah-

lung dieses Betrages samt Zinsen. Die Beklagte behauptet demgegenüber, die 

Zahlung sei im gegenseitigen Einvernehmen als Schadensregulierung erfolgt (act. 

124/136 E. 2.6.). 

9.2. Das Bundesgericht gelangte in den Erwägungen in seinem Rückweisungs-

entscheid vom 20. Februar 2013 zur Auffassung, die Klägerin habe das Bestehen 

einer gültigen Vereinbarung zwischen den Parteien, nach welcher die Beklagte 

sich zur Erstattung der von der Klägerin bezahlten Unternehmerrechnungen für 

das Bauprojekt verpflichtet habe, hinreichend substantiiert (act. 124/136 E. 2.5, 

insb. 2.5.2). Daher sei bezüglich des Zustandekommens der geltend gemachten 

Vereinbarung Beweis abzunehmen (vgl. act. 124/136 E. 2.6 und E. 4.). Ob der 

Nachweis eines vertraglichen Rückforderungsanspruchs gegenüber der Beklag-

ten gelinge, sei eine Frage der Beweiswürdigung (act. 124/136 E. 2.6.). Das Bun-

desgericht wies darauf hin, dass die Klägerin für die von ihr behauptete Vereinba-

rung die Beweislast trage, weshalb für die Abweisung der Forderung nicht der 

Nachweis nötig sei, dass die Zahlung, wie von der Beklagten behauptet, im ge-

genseitigen Einvernehmen als Schadensregulierung erfolgt sei (act. 124/136 

E. 2.6.). Es genüge, wenn nach dem Beweisverfahren gestützt auf die Vorbringen 

beider Parteien und das Beweisergebnis der von der Beklagten behauptete Grund 

für die Zahlung ernsthaft in Betracht komme. Der von der Klägerin verlangte Be-

weis der Vereinbarung würde dagegen als erbracht gelten, wenn das Gericht am 

Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr habe oder al-

lenfalls verbliebene Zweifel als leicht erscheinen würden (act. 124/13 E. 2.6.).  

9.3. Das Bezirksgericht führte ein Beweisverfahren durch zu der Frage, ob zwi-

schen D._____ und der Klägerin bzw. deren Verwaltungsrat eine Vereinbarung 

zustande gekommen war mit dem Inhalt, dass die von der Klägerin an die Hand-

werker bezahlten Beträge von der Bauherrschaft zurückzuerstatten seien (Prot. VI 

- 28 - 

S. 6 f.). Das Bezirksgericht kam - bei Bejahung der Passivlegitimation der Beklag-

ten (act. 254 S. 48) - zum Schluss, dass der Klägerin der Beweis eines Darle-

hensvertrages nicht gelinge (act. 254 S. 57 E. 3.35.). Das Bezirksgericht begrün-

dete die Abweisung der Rückzahlung damit, dass die zum Beweis offerierten Ur-

kunden, insbesondere das Protokoll über die Sitzung des Verwaltungsrates vom 

28. Juni 2003 sowie die Saldobilanz der Klägerin per 31. Dezember 2002 (act. 

19/5-6), keine Belege seien für die behauptete Rückzahlungsabrede (act. 254 S. 

52-55, E. 3.22.-29.). Sodann würden von Aussagen der Zeugen einzig diejenigen 

von C._____ und D._____ als brauchbare Beweismittel verbleiben (act. 254 S. 57 

E. 3.33.). Da die Aussagen aber bei der Frage der Einigung über die Rückzahlung 

nicht im Rahmen der klägerischen Behauptungen blieben (nämlich Antrag von 

D._____ auf Bevorschussung, Diskussionen im Verwaltungsrat, Einigung über die 

Rückzahlung), sondern letztlich übereinstimmend einen offenen Dissens im Ver-

waltungsrat schildern würden, müsse dies als der wahrscheinlichste Hergang der 

Geschehnisse erscheinen. Der (Haupt-)Beweis der Klägerin einer Rückzahlungs-

abrede zwischen ihr und der Bauherrschaft sei somit gescheitert (act. 254 S. 57 

E. 33.). Scheitere der Hauptbeweis, müsse die Beklagte ihren (Gegen-)Beweis 

der Abrede einer Schadensregulierung nicht mehr erbringen (act. 254 S. 57 E. 

3.34).  

10.1. Die Klägerin liess die Abweisung der Rückzahlungsforderung nicht gelten 

(act. 264 S. 16-35). Sie wies darauf hin, dass der Standpunkt der Beklagten bzw. 

von D._____, er sei nicht bereit, für mehr als Fr. 3.2. Mio aufzukommen und die 

Klägerin habe für die ab April 2002 aufgelaufenen Baurechnungen im Sinne einer 

Schadensregulierung für die von ihr zu verantwortenden Kostenüberschreitungen 

selbst aufzukommen, völlig realitätsfremd sei (act. 264 S. 19 f., S. 21). Kein Archi-

tekturbüro könne es sich leisten, auf einen mündlichen Kraftspruch hin einen Be-

trag von rund Fr. 2 Mio aus dem hohlen Bauch für den Luxusrausch eines Bau-

herrenpaares zu riskieren (act. 264 S. 20). Der Verwaltungsrat der Klägerin (konk-

ret die Herren J._____, C._____ und H._____) hätte eine Übernahme der Kosten 

nie akzeptiert, D._____ habe persönlich in seiner Funktion als Verwaltungsrat die 

Beträge zur Zahlung der auf den Namen der Bauherrschaft lautenden Rechnun-

gen freigegeben (act. 264 S. 33 oben, S. 34 unten). Das angebliche Ultimatum 

- 29 - 

von D._____ hätte u.a. geheissen, dass die Klägerin alle Handwerker und Unter-

nehmer hätte auffordern müssen, ihre Pfandrechte anzumelden, alle Dienstleister 

zu einer sofortigen Schlussrechnungsstellung hätte auffordern und den Endaus-

bau der Luxus-Villa unverzüglich hätte einstellen lassen müssen (act. 264 S. 20). 

Oder die Klägerin hätte bei Banken Kredite zur Fertigstellung einholen bzw. sofort 

einen Käufer für einen unfertigen Bau finden müssen (act. 264 S. 21). Hätte 

D._____ die Finanzierung gestoppt, dann hätten die Verwaltungsräte H._____ 

und C._____ Pfandrechte eintragen lassen. D._____ habe denn auch keine Ant-

wort gewusst auf die Frage der Bezirksrichterin, was C._____ zu seinem (angeb-

lichen) Ultimatum gesagt habe (act. 264 S. 20). Das einzige, was D._____ je wirk-

lich gesagt habe, sei gewesen, dass er sich einen Baustopp wegen eines Ge-

sichtsverlusts in der Gemeinde, in der er im Bauvorstand sei, nicht leisten könne, 

weshalb er froh sei, wenn die Klägerin die ausstehenden Handwerkerrechnungen 

temporär übernehmen könne und er diese so rasch als möglich zurückzahle 

(act. 264 S. 21, S. 29 unten).  

10.2. In grundsätzlicher Hinsicht ist festzuhalten, dass sich die Klägerin mit den 

soeben zusammengefasst wiedergegebenen Ausführungen in erster Linie darauf 

beschränkt, ihre eigene Sicht der Dinge darzulegen (act. 264 S. 16-35, S. 39), 

ohne im Einzelnen auszuführen, weshalb die Feststellungen der Vorinstanz 

(act. 254 S. 39-57) unrichtig sein sollen. Insbesondere unterlässt sie Ausführun-

gen zur Frage, inwiefern sich ihre Beanstandungen auf das Ergebnis auswirken 

können. Auf die in diesem Sinn appellatorischen Ausführungen kann nicht einge-

treten werden (vgl. E. II./1. vorne). Soweit die Klägerin sich aber zumindest dem 

Sinne nach mit den vorinstanzlichen Erwägungen auseinandersetzt, ist auf ihre 

Darstellung im Folgenden einzugehen.  

10.3. Konkret führte die Klägerin aus, D._____ habe die Bevorschussung für sich 

selbst erwirkt, und die Rechnungen seien von N._____ direkt ab Konten der Klä-

gerin beglichen worden. Hätte die Klägerin die Rechnungen zur Zahlung über-

nommen, so wäre eine Umwidmung der Rechnungen notwendig gewesen (act. 

264 S. 30, S. 33 oben, S. 34). In eine Umwidmung, das heisst, in eine - ungesi-

cherte - Bevorschussung der Handwerkerrechnungen hätte der Verwaltungsrat 

- 30 - 

und der Geschäftsführer der Klägerin aber nie eingewilligt, schon gar nicht in der 

damaligen schwierigen Zeit (act. 264 S. 20, insbesondere auch S. 20 unten, S. 

30).  

Die Bevorschussung von Handwerkerrechnungen durch den Architekten, vor al-

lem im Ausmass wie hier geschehen, ist tatsächlich unüblich (act. 264 S. 29, 

S. 30 unten f), lässt sich aber hier theoretisch mit der Nähe der Bauherrschaft 

zum ausführenden Architekturunternehmen erklären. Noch unüblicher ist aber mit 

der Klägerin die Fertigstellung eines Bauwerkes auf Kosten des Architekten im 

Sinne einer "Schadensregulierung", nachdem der Bauherr (angeblich) kundgetan 

habe, er wolle nicht für mehr als Fr. 3.2 Mio aufkommen, und dies ohne dass zu-

vor (schriftlich) die Verantwortlichkeiten für (allfällige) Kostenüberschreitungen 

geklärt worden sind (vgl. zur Kostenüberschreitung bspw. die Zeugenaussagen 

des Treuhänders N._____, der darauf hinwies, dass die Kosten für die Totalsanie-

rung des Altbaus beim Kostenvoranschlag nicht berücksichtigt worden seien und 

dass es schwierig sei, die Gründe für die Auftragserweiterung festzumachen 

[Prot. VI S. 247]). Die Ausgangslage spricht demnach für die (klägerische) Versi-

on der Bevorschussung (act. 264 S. 29), zumal objektiv gesehen, die Klägerin 

wohl ein Interesse an der Fertigstellung des Prestigebaus gehabt hatte, aber dar-

über hinaus kein (insbesondere finanzielles) Interesse der Klägerin ersichtlich ist, 

die Übernahme der Rechnungen im Sinne der Dienstleistungen einer Bank anzu-

bieten bzw. die Rechnungen zu übernehmen.  

Nur, die Klägerin muss nach Massgabe der bundesgerichtlichen Erwägungen 

(act. 124/136 E. 2.6.) die Vereinbarung über den Rückzahlungsanspruch - mit ei-

ner an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit - beweisen. Der von der Klägerin 

im Berufungsverfahren angerufene Zeuge N._____, von 1994 bis 2007 Treuhän-

der und freier Mitarbeiter bei der Klägerin (Prot. VI S. 238, S. 240), zum damali-

gen Zeitpunkt verantwortlich für die Buchhaltung (Prot. VI S. 240), hielt fest, dass 

er eine Spalte mit allen Rechnungen geführt habe, die die Klägerin für die Bau-

herrschaft bezahlt habe (Prot. VI S. 248), wobei er aber die konkrete, in den Pro-

zess eingeführte Tabelle, die Aufschluss über die von der Klägerin bezahlten 

Rechnungen erteilen sollte (act. 201/1), nicht bestätigen konnte. Zeuge N._____ 

- 31 - 

wies darauf hin, er habe die Originaldatei nicht mehr und die in den Akten liegen-

de Tabelle trage ein anderes Datum, weshalb er nicht wisse, ob dies seine Datei 

sei (act. 201/1, Prot. VI S. 240, S. 248).  

Die in der Buchhaltung separat aufgeführte Liste der auf die Bauherrschaft 

D._____/B._____ lautenden und von der Klägerin bezahlten Rechnungen ist ein 

Hinweis dafür, dass die Klägerin davon ausging, die Bauherrschaft erstatte die 

Beträge zurück, sie kann aber den Beweis einer im Verwaltungsrat zustande ge-

kommenen Einigung zwischen D._____ und der Klägerin bzw. deren Verwal-

tungsrat auf (nur vorübergehende) Übernahme der Rechnungen mit nachträgli-

cher Rückerstattung nicht beweisen (vgl. zum Beweissatz Prot. VI S. 6).  

10.4. Die Bilanz der Klägerin weist per Ende Dezember 2002 eine Forderung über 

den Betrag von Fr. 787'926.35 unter dem Titel "Vorauszahlung EFH D._____-

B._____" aus (act. 19/6). Es blieb unbestritten, dass die Bilanz von D._____ in 

seiner Funktion als Verwaltungsrat unterschrieben wurde. Die Klägerin wies zu 

Recht sinngemäss darauf hin, dass sich D._____ das Wissen um diese Position 

als Bauherr anrechnen lassen müsse (act. 264 S. 11; vgl. E. 5.1. vorne). D._____ 

intervenierte nicht gegen die Position "Vorauszahlung EFH D._____-B._____", 

obwohl dies von ihm als Bauherr hätte erwartet werden können, wenn er mit dem 

in der Bilanz gegen ihn gerichteten Anspruch nicht einverstanden gewesen wäre.  

Entscheidend ist aber, dass die Bilanzierung einer Position nicht gleichbedeutend 

ist mit deren Werthaltigkeit. C._____ machte selbst in seinem Schreiben an 

D._____ vom 31. August 2004 auf die nötige Bewertung des bilanzierten Gutha-

bens aufmerksam. Er schrieb damals an D._____, dass die Revisionsgesellschaft 

von einer geklärten Wertbemessung der Guthaben der Klägerin ausgehen müsse, 

damit sie den Jahresabschluss 2003 akzeptieren könne (act. 19/8 S. 1 drittletzter 

Absatz; vgl. auch act. 45 S. 19 f., S. 31, act. 74 S. 16 Rz 62, S. 23 Rz 93). Sie, al-

so D._____ und C._____, würden deshalb nicht darum herumkommen, über die 

Regelung der Mitfinanzierung des Hauses in F._____ und der daraus resultieren-

den Guthaben (und die Zahlungszusicherungen von D._____ an die A._____) ei-

ne für die Revisionsgesellschaft verbindliche Rahmenvereinbarung zu treffen (act. 

19/8 S. 1 zweitletzter Absatz). Damit gab C._____, handelnd für die Klägerin, 

- 32 - 

selbst kund, dass die Forderung nicht (notwendigerweise) im bilanzierten Umfang 

bestehe und mit einem Verlust zu rechnen sei. Es gab im damaligen Zeitpunkt be-

reits eine Auseinandersetzung zwischen C._____ und (dem Bauherr) D._____. 

D._____ stellte in einem Schreiben an die C._____ AG vom 23. Januar 2003 

Rechnung für Verspätungsschaden mit dem sinngemässen Verweis, dass sich 

der Bau bereits zwei Jahre verzögert habe ("Mietzinsausfall ….1.1.2001 bis 

31.12.2002…") (act. 46/11). Die Beklagte liess sodann im Prozess ausführen, 

dass eine Wertberichtigung im Betrag von Fr. 625'540.45 verbucht worden sei 

und mit dieser Wertberichtigung per Ende 2002 die Klägerin so selbst bekundet 

habe, zur Schadensregulierung Fr. 623'540.45 aufgewendet zu haben (act. 45 S. 

31 Rz 31 f.). Diese Ausführungen bestritt die Klägerin nur pauschal (act. 74 S. 23 

Rz 90).  

Ein Guthaben der Klägerin gegenüber der Bauherrschaft D._____/B._____, vor 

allem ein solches im Betrag der bilanzierten (aber eben nicht geprüften) Forde-

rung von Fr. 787'926.35, ist nicht bewiesen. Es gibt folglich keinen (der Bilanz zu 

entnehmenden) Betrag, der (dem Wissen) der Bauherrschaft bzw. der Beklagten 

angerechnet werden könnte. Der Schluss des Bezirksgerichts, wonach mit der Bi-

lanz per Ende 2002 (act. 19/6) keine Schuldanerkennung der Beklagten vorliegt, 

trifft im Ergebnis demnach zu (act. 254 S. 49 E. 3.12.).  

10.5. Die Behauptung der Klägerin, es sei eine Einigung auf Rückzahlung der be-

vorschussten Handwerkerrechnungen zustande gekommen, konnte nicht bewie-

sen werden. Die Klägerin als hauptbeweisbelastete Partei trägt die Folgen der 

Beweislosigkeit. Der Gegenbeweis, wonach die Klägerin und D._____ vereinbart 

haben, dass die A._____ AG die ausstehenden Handwerkerrechnungen im Sinne 

einer Schadensregulierung ohne Pflicht zur Rückerstattung übernommen habe, 

braucht die Beklagte deshalb nicht zu führen.  

10.6. Unter der einschlägigen Verhandlungsmaxime ist es an den Parteien, die 

massgeblichen Tatsachenbehauptungen und Beweisanträge nach den Vorgaben 

der Zivilprozessordnung einzubringen. Die Zulässigkeit der neuen Beweisanträge, 

es sei die Edition der Steuerklärungen von D._____ und B._____ aus den Jahren 

1997 bis heute, samt Aufschlusserteilung über die Grundstückgewinnsteuer, ein-

- 33 - 

zuholen, richtet sich im Berufungsverfahren nach Art. 317 Abs. 1 ZPO. Die Kläge-

rin legt nicht dar, dass diese Voraussetzungen hinsichtlich der Editionsanträge 

gegeben seien (act. 264 S. 31 unten f.), weshalb die Editionsanträge als zu spät 

gestellt zu erachten sind. Bereits deshalb erweisen sich die neuen Beweisanträge 

als unzulässig. Als zusätzliche Begründung kommt hinzu, dass die Klägerin nicht 

substantiiert dartut, inwiefern die einzuholenden Steuerklärungen die vorinstanzli-

chen Erwägungen in ein anderes Licht zu rücken vermöchten bzw. inwiefern die 

einzuholenden Urkunden eine Einigung über die Rückzahlungsabrede beweisen 

könnten. Die Editionsanträge sind abzuweisen.  

11. Es ist damit zusammenfassend nicht zu beanstanden, dass das Bezirksge-

richt auch die Rückforderungsklage abgewiesen hat.  

12. Die Berufung ist daher abzuweisen.  

III. 

(Kosten- und Entschädigungsfolgen) 

1.1. Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens wurden auf total 

Fr. 65'440.-- festgesetzt (act. 254 Dispositivziffer 2) und der Klägerin auferlegt 

(act. 254 Dispositivziffer 3 Abs. 1). Die von der Klägerin für das erstinstanzliche 

Verfahren zu zahlende Parteientschädigung an die Beklagte setzte die Vorinstanz 

auf Fr. 85'000.-- (zzgl. 7.6 % MwSt. auf Fr. 45'600.--, 8 % MwSt. auf Fr. 19'700.-- 

und 7.7 % MwSt. auf Fr. 19'700.--) fest und merkte vor, dass die Parteientschädi-

gung im Umfang von Fr. 57'000.-- bereits getilgt ist (act. 254 Dispositivziffer 5 

Abs. 1 und 2). Die Festsetzung der Kosten und der Entschädigung wurde von der 

Klägerin im Quantitativen nicht beanstandet und ist zu bestätigen.  

1.2. Über die von der Beklagten beanstandete Liquidation der Prozesskosten 

des erstinstanzlichen Verfahrens wurde im Beschwerdeverfahren RB200022 neu 

entschieden. Davon ist Vormerk zu nehmen. 

2.1. Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren mit der Prozess 

Nr. LB130021 (Rückweisungsentscheid der Kammer vom 27. Mai 2013) im Be-

- 34 - 

trag von Fr. 20'000.-- wurden der Klägerin auferlegt und vorgemerkt, dass die 

Kosten bereits vollständig getilgt sind (act. 254 Dispositivziffer 4 Abs. 1 und 2). 

Sodann wurde die Klägerin im angefochtenen Entscheid verpflichtet, der Beklag-

ten für das zweitinstanzliche Verfahren mit der Prozess Nr. LB130021 eine Pro-

zessentschädigung von Fr. 16'000.-- (zzgl. 8 % MwSt.) zu bezahlen (act. 254 Dis-

positivziffer 6). Dies wurde von der Klägerin im Quantitativen nicht beanstandet 

und ist zu bestätigen. 

2.2 Die von der Beklagten beanstandete Liquidation der Prozesskosten des Ver-

fahrens mit der Prozess Nr. LB130021 wurde im Beschwerdeverfahren RB200022 

abgewiesen. 

3. Über die von der Beklagten beanstandete Dispositivziffer 7 des Urteils des 

Bezirksgerichts Meilen vom 8. Juli 2020 wurde im Beschwerdeverfahren 

RB200022 neu entschieden Dies ist vorzumerken. 

4.1. Die Klägerin unterliegt im vorliegenden Berufungsverfahren, weshalb sie 

(auch) im zweitinstanzlichen Verfahren kostenpflichtig wird. Ausgehend vom 

Streitwert von Fr. 1'275'000.-- ist die Entscheidgebühr für das zweitinstanzliche 

Verfahren gestützt auf § 12 Abs. 1 und 2 GebV OG auf Fr. 11'000.-- festzusetzen. 

Die Kosten werden aus dem von der Klägerin geleisteten Kostenvorschuss in 

nämlicher Höhe bezogen (act. 280, act. 287, act. 288, act. 290, act. 292, -

act. 293).  

4.2. Parteientschädigungen für das (vorliegende) Berufungsverfahren sind keine 

zuzusprechen, der Klägerin nicht, weil sie unterliegt, der Beklagten nicht, weil ihr 

keine Aufwände entstanden sind, die zu entschädigen wären.  

Es wird beschlossen: 

1. Der Antrag der Klägerin und Berufungsklägerin auf Edition der Steuerklärun-

gen von D._____ und B._____ aus den Jahren 1997 bis heute, samt Auf-

schlusserteilung über die Grundstückgewinnsteuer, wird abgewiesen. 

2. Schriftliche Mitteilung und Rechtsmittelbelehrung mit nachfolgendem Urteil.  

- 35 - 

Es wird erkannt: 

1. Die Berufung wird abgewiesen. Das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 

8. Juli 2020 wird bestätigt. 

2. Das vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv gemäss den Dis-

positivziffern 2, 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2, 5 Abs. 1 und 2 sowie 6 wird bestä-

tigt.  

3. Es wird vorgemerkt, dass über die Liquidation der erstinstanzlichen Pro-

zesskosten sowie Dispositivziffer 7 des Urteils des Bezirksgerichts Meilen 

vom 8. Juli 2020 im Beschwerdeverfahren RB200022 neu entschieden wur-

de. 

4. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 11'000.-- festgesetzt und 

der Klägerin und Berufungsklägerin auferlegt. 

Für die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens wird der von der Klägerin 

und Berufungsklägerin geleistete Vorschuss von Fr. 11'000.-- herangezo-

gen. 

5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.  

6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte und Berufungsbeklag-

te unter Beilage eines Doppels bzw. einer Kopie von act. 264, sowie an das 

Bezirksgericht Meilen, je gegen Empfangsschein und in das Verfahren 

RB200022. 

Nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist gehen die erstinstanzlichen 

Akten an die Vorinstanz zurück. 

7. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist 
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesge-
richt, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen 

Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder 

- 36 - 

Art. 113 ff. (subsidiäre Verfassungsbeschwerde) in Verbindung mit Art. 42 

des Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). 
  

- 37 - 

Dies ist ein Endentscheid im Sinne von Art. 90 BGG.  

Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert beträgt 
Fr. 1'275'000. 

Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende Wirkung. 
 

 
Obergericht des Kantons Zürich 

II. Zivilkammer 
 

Die Vorsitzende: 
 
 
 

lic. iur. E. Lichti Aschwanden  

Die Gerichtsschreiberin: 
 
 
 

lic. iur. D. Tolic Hamming 
 
 
 
versandt am: 

	Beschluss und Urteil vom 8. Februar 2023
	Rechtsbegehren: (act. 18)
	Urteil des Bezirksgerichtes:
	1. Die Klage wird abgewiesen.
	2. Die Entscheidgebühr des erstinstanzlichen Verfahrens wird festgesetzt auf
	3. Die Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens werden der Klägerin auferlegt.
	Es wird davon Vormerk genommen, dass von den Gerichtskosten des erstinstanzlichen Verfahrens CHF 45'000.– bereits getilgt sind. Darüber hinaus und soweit ausreichend werden sie aus den von den Parteien geleisteten Kostenvorschüssen für das Beweisverfa...
	Demgemäss wird die Klägerin verpflichtet, der Gerichtskasse noch einen Betrag von CHF 14'140.– zu bezahlen.
	4. Die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von CHF 20'000.– werden der Klägerin auferlegt.
	Es wird davon Vormerk genommen, dass die Gerichtskosten des zweitinstanzlichen Verfahrens vollständig getilgt sind.
	5. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten für das erstinstanzliche Verfahren eine Prozessentschädigung von CHF 85'000.– (zzgl. 7.6 % MwSt. auf CHF 45'600.–, 8 % MwSt. auf CHF 19'700.– und 7.7 % MwSt. auf CHF 19'700.–) zu bezahlen.
	Es wird davon Vormerk genommen, dass von der Prozessentschädigung für das erstinstanzliche Verfahren CHF 57'000.– bereits getilgt sind.
	6. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten (für das zweitinstanzliche Verfahren) eine Prozessentschädigung von CHF 16'000.– (zzgl. 8 % MwSt.) zu bezahlen.
	7. Die Klägerin wird verpflichtet, der Beklagten den von ihr geleisteten Kostenvorschuss für das Beweisverfahren von CHF 1'500.– zurückzuerstatten.
	8. Mitteilungssatz.
	9. Rechtsmittelbelehrung.
	Berufungsanträge:
	Erwägungen:
	1. Die Berufungsklägerin und Klägerin (nachfolgend Klägerin) ist eine im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragene Aktiengesellschaft, die primär die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Städtebau und Raumplanung bezweck...
	Im Rahmen einer beabsichtigten Erweiterung und Totalsanierung der Liegenschaft E._____-strasse … in F._____ (nachfolgend die "Liegenschaft") erbrachte die Klägerin in den Jahren 1997-1999 Architekturleistungen (Projektentwicklung). Von der damaligen E...
	Bei der Ausführung der Erweiterung und Sanierung der genannten Liegenschaft habe sie, die Klägerin, sodann Handwerker- und Unternehmerrechnungen von über Fr. 1 Mio bevorschusst. Diese Auslagen von CHF 1'056'291.35 zzgl. 5% Zins verlangt die Klägerin e...
	Zwischen der Bauherrschaft (also der Beklagten und D._____) und den damaligen Verwaltungsräten der Klägerin herrschte ein freundschaftliches Verhältnis, weshalb man sich vertraute und den Architekturvertrag mündlich verhandelt und verabredet hatte. Na...

	II.
	Es wird erkannt:
	1. Die Berufung wird abgewiesen. Das Urteil des Bezirksgerichts Meilen vom 8. Juli 2020 wird bestätigt.
	2. Das vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsdispositiv gemäss den Dispositivziffern 2, 3 Abs. 1, 4 Abs. 1 und 2, 5 Abs. 1 und 2 sowie 6 wird bestätigt.
	3. Es wird vorgemerkt, dass über die Liquidation der erstinstanzlichen Prozesskosten sowie Dispositivziffer 7 des Urteils des Bezirksgerichts Meilen vom 8. Juli 2020 im Beschwerdeverfahren RB200022 neu entschieden wurde.
	4. Die zweitinstanzliche Entscheidgebühr wird auf Fr. 11'000.-- festgesetzt und der Klägerin und Berufungsklägerin auferlegt.
	5. Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
	6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an die Beklagte und Berufungsbeklagte unter Beilage eines Doppels bzw. einer Kopie von act. 264, sowie an das Bezirksgericht Meilen, je gegen Empfangsschein und in das Verfahren RB200022.
	7. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Beschwerde richten sich nach Art. 72 ff. (...