PLAN PARA IMPLANTACIÓN DE ESTÁNDAR MANEJO DE OPERACIONES SIMULTÁNEAS DE ENAP EN PROYECTO PIAM

El presente trabajo de título aborda la elaboración de un Plan de acción que cumple con el objetivo de implantar el procedimiento establecido por el estándar Manejo de Operaciones Simultáneas de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile, en los trabajadores de su filial Enap Sipetrol Argentina que participarán en la fase Tendido de gasoducto submarino del Proyecto Incremental Área Magallanes (PIAM). Esta fase del PIAM comprende las labores de logística, operación y puesta en marcha del tendido de un nuevo gasoducto submarinos de aproximadamente 18 km de largo, desde la plataforma offshore AM-2 hasta la Batería de Recepción Magallanes (BRM), ambas instalaciones ubicadas en las proximidades de la provincia Santa Cruz, Argentina. En los trabajos asociados al tendido de este gasoducto submarino participará personal propio de la filial de ENAP en conjunto a personal de contratistas, y se deben realizar en paralelo con las labores habituales de producción de la plataforma petrolera AM-2, por lo que se presentaran situaciones conocidas como operaciones simultáneas (SIMOPS) entre distintos equipos de trabajo que, en algunos casos, pueden resultar en cruces de actividades con potencial de riesgo alto para las personas, medioambiente y negocio, por lo que deben ser gestionados de forma correcta y responsable para evitar la ocurrencia de eventos no deseados. Con el fin de establecer un método consistente sobre cómo manejar las operaciones simultáneas que se generen en todas sus operaciones, ENAP consolidó un estándar propio llamado Manejo de Operaciones Simultáneas, basado en una buena práctica de integridad operacional utilizada en la industria del gas & petróleo. Aunque para utilizar el procedimiento que indica el estándar se decidió comenzar seleccionando una sola operación. Dicha operación seleccionada corresponde a la fase del PIAM tendido de gasoducto submarino, ya que por la naturalidad de las operaciones que en esta se desarrollarán, se dan las características para la aplicación del procedimiento. Para lograr la implantación del estándar en el personal que desarrollará labores en la fase del PIAM se diseñó, y posteriormente ejecutó, un Plan de acción basado en la realización de un Taller de entrenamiento para el personal, con el cual se entregaron los conocimientos y herramientas necesarias para la aplicación del procedimiento. El Plan diseñado y su ejecución, se presentan como los resultados obtenidos de este trabajo de titulación. Para su desarrollo en primera instancia, se dan a conocer los antecedentes generales de la empresa junto a una descripción las condiciones, características de organización y proceso productivo de Área Magallanes. Se detallan además, las características principales y las operaciones que contempla el proyecto PIAM. Posteriormente a esto, se analizó el marco legal general y específico de prevención de riesgos de la Nación Argentina que es atingente a las operaciones de Área Magallanes y PIAM destacando, por ejemplo, la Ley de Riesgos del Trabajo (Ley 24.557/95), Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (Ley 19.587), Ley General de Ambiente (Ley 25.675/2002), Ley de Residuos Peligrosos (Ley 24.051/92), entre otras. Además se presenta una descripción del Estándar Manejo de Operaciones Simultáneas de ENAP y la secuencia de desarrollo del procedimiento que dicho estándar establece. Teniendo conocimiento de las características de la operación y la normativa aplicable a esta, se procede a elaborar la estrategia a utilizar para lograr la implantación del estándar. Se detalla el proceso completo desde el origen y consolidación del estándar, hasta la elaboración y ejecución de la estrategia diseñada para implantarlo en el personal que participará de la fase Tendido de gasoducto submarino. Finalmente, se entregan las conclusiones generadas luego de dar cumplimiento a los objetivos específicos propuestos para este trabajo de título. Donde se destaca el haber logrado diseñar el Plan para implantar el estándar Manejo de Operaciones Simultáneas en trabajadores de la fase del PIAM seleccionada y la posterior ejecución de este Plan. Además, se logró obtener un Plan de SIMOPS integrado, como resultado de la implantación, que contó con la participación activa en su elaboración de trabajadores representantes de todas empresas involucradas en el desarrollo de operaciones para la fase del PIAM.