ALTERNATIVAS A LA FORMULACIÓN DEL INFORME DE COSTOS DE CONEXIÓN PARA LOS PEQUEÑOS MEDIOS DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA (PMGD) CONECTADOS A LA RED DE MEDIA TENSIÓN

La hipótesis que da sentido a este trabajo es que el desarrollo masivo de la generación distribuida en Chile se ha visto obstaculizado por fallas en la regulación de este tipo de generación eléctrica, dado que se están provocado enormes “listas de espera” para poder conectarse a los alimentadores. Sin considerar que muchos de estos proyectos finalmente no se construyen. Para conocer a que se enfrentan realmente los proyectos de generación, es que se simula el caso real de un Pequeño Medio de Generación Distribuida (desde ahora PMGD) mediante el software DigSILENT. El proyecto Eléctrica Altos de Tiltiles un proyecto de 3 MW que se conectará a las redes de media tensión de Enel Distribución, específicamente en Batuco, donde existen otros 3 PMGD con Informe de Costos de Conexión (desde ahora “ICC”) aprobada que no se encuentran en construcción, por lo tanto es exactamente el caso que se propone solucionar. Al realizar los estudios con la normativa actual, se puede dar cuenta que hay que realizar adecuaciones en la red para la conexión del proyecto. Sin embargo estos estudios consideran que todos los proyectos con ICC aprobada se construyen. Dado esto, se realizan distintos escenarios, en los cuales se considera que se construyen de manera secuencial los proyectos con ICC aprobada que se encuentran actualmente en el alimentador. Finalmente, se logró dilucidar que existen adecuaciones que se debían realizar antes de que el PMGD Tiltil se conectara a la red. Dados estos resultados, y la experiencia internacional, se propone 2 alternativas a la formulación de los costos de conexión traspasados al desarrollador del PMGD. La primera considera que las adecuaciones del alimentador, se realicen de manera secuencial según qué proyectos se construyen realmente. Y la segunda alternativa propone que la distribuidora se haga cargo de los costos de las adecuaciones, traspasando estos costos a los peajes de distribución.
 The hypothesis that gives meaning to this work is that the massive development of distributed generation in Chile has been hampered by failures in the regulation of this type of power generation, given that huge "queues" or "waiting lists" are being caused to be able to connect to the feeders. Without considering that many of these projects are not finally built. To know what the generation projects are really facing, the real case of a PMGD is simulated using the DigSILENT software. The project “Eléctrica Altos de Tiltil” is a 3 MW project that will be connected to the medium voltage networks of “Enel Distribución”, specifically in “Batuco” feeder, where there are 3 other PMGD with approved ICC that are not under construction. Therefore this is exactly the case that is proposed to solve. When carrying out the studies with the current regulations, it can be realized that adjustments have to be made in the network for the connection of the project. However, these studies consider that all projects with approved ICCare built. Given this, different scenarios are carried out, in which it is considered that projects with approved ICC that are currently in the feeder are sequentially constructed. Finally, it was possible to elucidate that there are adjustments that had to be made in Batuco before the PMGD Tiltil is connected to the network. Given these results, and international experience, 2 alternatives to the formulation of the connection costs transferred to the PMGD developer are proposed. The first considers that the adjustments of the feeder are made sequentially according to which projects are actually built. And the second alternative proposes that the distributor take charge of the costs of the adjustments, transferring these costs to the distribution tolls.