Evaluación técnico-económica para el levantamiento de un campamento temporal en el norte del país en el marco de la carrera solar Atacama

El objetivo principal de este trabajo es realizar una evaluación técnico-económica para el levantamiento de un campamento temporal en el norte del país en el marco de la Carrera Solar Atacama. Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos: Levantar requerimientos básicos pertinentes a un campamento temporal cumpliendo con las normativas actuales; definir un lugar donde se pueda realizar una instalación para llevar a cabo el proyecto; determinar los principales costos e ingresos; realizar una planificación general participativa para lograr los objetivos del campamento; realizar una evaluación en tres niveles de servicios de campamentos; y realizar recomendaciones sobre variados aspectos que se han considerado para esta evaluación. Para cumplir con el objetivo principal, se sigue una metodología guiada por la "Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)". En una primera etapa, se identifican 6 actores del campamento: la O.N.G. La Ruta Solar, los auspiciadores y los patrocinadores, los participantes de los equipos, las entidades gubernamentales, los proveedores y la comunidad de Calama. En una segunda etapa, se encuentran los elementos de planificación como el análisis de la demanda, la realización de un prototipo, el diseño de una encuesta y por último, un análisis de costos para obtener una evaluación económica. Junto con lo anterior se realiza una simulación de Montecarlo para estudiar la variabilidad de los parámetros. Posteriormente se entregan algunas recomendaciones para eventos futuros que podrían impactar en el éxito de este proyecto. Finalmente, se obtienen las conclusiones del trabajo realizado. Cabe destacar que el diseño del proyecto cuenta con la participación de quienes serán los usuarios directos del campamento. El resultado es el diseño de un campamento para 400 personas que satisface las necesidades de los participantes, con una duración de 4 días y para 4 eventos (2014-2020). Los resultados de la evaluación económica (VPN) para los niveles de servicio básico, intermedio y avanzado son de aproximadamente: 153millones, 121 millones y 113 millones respectivamente, a una tasa de descuento del 12% anual; en este presupuesto, se contemplan elementos como la ubicación, la participación y la cotización de productos, pero además genera excedentes que pueden financiar otros proyectos de la organización. Se concluye obteniendo los requerimientos necesarios para el levantamiento del campamento y para el desarrollo del proyecto; se logra definir el Parque El Loa como un lugar potencial de gran atractivo para desarrollar el campamento; se realiza una evaluación económica para 3 niveles de servicios según los ingresos y costos de la realización del campamento que van de los 113millones de pesos a 153millones de pesos. Finalmente, se recomienda el nivel de servicio intermedio dada la importancia de generar una buena experiencia profesional en el campamento. Además, el proyecto concuerda con los valores de la organización en cuanto a cuidar del medio ambiente e impulsar un mundo sustentable, consecuente con todos los proyectos de la organización.