CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghệ caoHoà Lạc

Ngày 12 tháng 10 năm 1998 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyếtđịnh số 198/1998/QĐ-TTg thành lập Khu công nghệ cao Hoà Lạc, tuy nhiên, cho đếnnay việc triển khai xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc tiến hành rất chậm,trong đó có nguyên nhân từ việc tổ chức giải phóng mặt bằng chưa được các cơquan có liên quan quan tâm đúng mức. Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu côngnghệ cao Hoà Lạc, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các cơ quan dưới đây khẩn trươnghoàn thành các nhiệm vụ sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây:

Chủtrì, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc hoàn tất cácthủ tục và tiến hành đền bù dứt điểm toàn bộ diện tích 200 ha thuộc bước 1,giai đoạn I để hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu vực này trước ngày 30tháng 6 năm 2002; chuẩn bị các thủ tục thực hiện bước tiếp theo giải phóng dứtđiểm diện tích đất còn lại của giai đoạn I và sau đó là toàn bộ diện tích đấtcòn lại theo quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao Hoà Lạc đã được Thủ tướngChính phủ phê duyệt.

Thựchiện quy định tại Điều 6 Quyết định số 98/2001/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2001của Thủ tướng Chính phủ để giao diện tích đất còn lại (trên tổng diện tích1.650 ha) cho Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc trước ngày 30 tháng 4 năm2002.

Khẩntrương lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Khu tái định cư Đông Xuân và phêduyệt theo quy định hiện hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2002 để sớm tổ chứcthực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng xâydựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Thôngbáo rộng rãi và tổ chức tuyên truyền, giáo dục nhân dân chấp hành nghiêm chỉnhquyết định của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tổng thể Khu công nghệ cao HoàLạc; ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo các quy định hiện hành vềquản lý và sử dụng đất đai đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi chuyển nhượng,mua, bán đất trái phép, xây dựng trái phép trong khu vực quy hoạch Khu côngnghệ cao Hoà Lạc.

2. Bộ Xây dựng:

Khẩntrương phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Đông Xuân (trong đó có Khutái định cư Đông Xuân) và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trướcngày 30 tháng 3 năm 2002.

3. Bộ Quốc phòng:

Chủtrì, phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc, Uỷ ban nhân dân tỉnhHà Tây và Tổng cục Địa chính hoàn tất trong quý I năm 2002 các thủ tục trìnhThủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thu hồi diện tích đất do Bộ Quốc phòngquản lý hiện nằm trong khu vực quy hoạch Khu công nghệ cao Hoà Lạc để giao choBan Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Chỉđịnh một đợn vị có chức năng, kinh nghiệm và năng lực để thực hiện dự án rà phábom, mìn, vật liệu nổ trên diện tích đất còn lại thuộc quy hoạch Khu công nghệcao Hoà Lạc (ngoài diện tích 200 ha thuộc bước 1 giai đoạn I).

4. Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc:

Chủtrì, phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây và các cơ quan liên quan lập phươngán giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất còn lại của khu vực quy hoạch Khucông nghệ cao Hoà Lạc (ngoài diện tích 200 ha thuộc bước 1 giai đoạn I), trìnhcấp có thẩm quyền phê duyệt để có cơ sở cấp vốn cho việc đền bù, giải phóng mặtbằng.

5. Tổng công ty Điện lực Việt Nam:

Chịutrách nhiệm xây dựng hệ thống cung cấp điện cao, hạ áp đáp ứng nhu cầu sử dụngđiện cho Khu công nghệ cao Hoà Lạc theo tiến độ yêu cầu.

6. Tổng công ty Bưu chính viễn thông:

Chịutrách nhiệm xây dựng và tổ chức khai thác cơ sở hạ tầng viễn thông đáp ứng nhucầu sử dụng theo tiến độ xây dựng và hoạt động của Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

7. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính:

Bốtrí vốn ngân sách đáp ứng kịp thời cho việc triển khai các dự án xây dựng Khucông nghệ cao Hoà Lạc khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

8. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

Khẩntrương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động Khu côngnghệ cao, các chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư vào Khu công nghệ cao,trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2002 nhằm tạo môi trường thuận lợithu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

9. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc:

Tậptrung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan hoàn thành đúng thời hạn quy định tại Chỉthị này các công việc được giao liên quan đến việc di dân, tái định cư, giảiphóng mặt bằng khu vực quy hoạch xây dựng Khu công nghệ cao Hoà Lạc.

10. Đồng ý về nguyên tắc việc giao cho một doanh nghiệp Nhà nước cóđủ năng lực và uy tín làm chủ nhiệm điều hành thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạtầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc; Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc thốngnhất với Bộ Xây dựng để triển khai theo quy định hiện hành.

Bộtrưởng các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Khoa học,Công nghệ và Môi trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây; Tổng Giám đốcTổng công ty Điện lực Việt Nam; Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu chính viễnthông; Trưởng Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án khu vực Hoà Lạc và TrưởngBan Quản lý Khu công nghệ cao Hoà Lạc có trách nhiệm tổ chức thực hiện Chỉ thịnày./.