ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ NỘI

*******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*******

Số: 17/2007/CT-UBND

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐẦU TƯ XDCB NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2007 qua 6 tháng đầu năm nhìn chung chưa đạt yêu cầu đề ra. Đến nay, nhiều dự án chuẩn bị đầu tư thuộc kế hoạch giao từ đầu năm còn chưa hoàn thiện thủ tục theo quy định, nhiều dự án trong quá trình thực hiện còn chưa xong thủ tục đấu thầu. Khối lượng thực hiện các dự án XDCB do Thành phố quản lý đạt gần 38% kế hoạch giao, tuy nhiên, khối lượng giải ngân chỉ đạt 18,7%. Đặc biệt, công tác giải ngân vốn XDCB thuộc ngân sách các quận, huyện đạt rất thấp, 6 tháng giải ngân chỉ bằng 9,1% kế hoạch năm.

Căn cứ vào Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 836/CT-TTg ngày 02/7/2007 về tăng cường quản lý đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước 6 tháng cuối năm 2007 và xuất phát từ tình hình nêu trên, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc các ban quản lý dự án trực thuộc Thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nhà nước, phấn đấu hoàn thành kế hoạch XDCB năm 2007. Cùng với việc thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản số 2550/UBND-KH&ĐT ngày 15/5/2007 và 3224/UBND-KT ngày 15/6/2007, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Giám đốc các sở, ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc điều hành và triền khai thực hiện kế hoạch, tập trung cao độ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là những dự án trong danh mục các công trình trọng điểm và công trình chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các dự án hoàn thành trong năm; đồng thời phải đảm bảo kỹ thuật - chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, chống lãng phí tiêu cực, tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý đầu tư xây dựng, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố về việc triển khai các dự án theo phân cấp và ủy quyền.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước, liên quan trực tiếp đến giải quyết các thủ tục hành chính về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý đất đai cần phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, tổ chức giao ban định kỳ, kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuẩn bị đầu tư, thi công đối với các dự án được giao kế hoạch trong năm.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thành phố rà soát, trình UBND Thành phố quyết định phân bổ số vốn chưa giao kế hoạch và điều chuyển ngay số vốn đã phân bổ trong kế hoạch của các dự án không có khả năng thực hiện trong năm 2007 cho các dự án có nhu cầu cấp thiết, trong đó ưu tiên điều chuyển cho các dự án ODA, các dự án, công trình trọng điểm, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2007 nhưng còn thiếu vốn. Việc điều chuyển vốn phải thực hiện trước ngày 31/10/2007.

4. Ban chỉ đạo công tác quyết toán vốn đầu tư tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, quận, huyện, chủ đầu tư đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành và tất toán tài khoản đã kết thúc đầu tư.

5. UBND Thành phố sẽ xử lý nghiêm các chủ đầu tư thiếu trách nhiệm theo quy định của Nghị định 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà và Nghị định 53/2007/NĐ-CP ngày 4/4/2007 của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

6. Đồng thời với việc phấn đấu quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đầu tư năm 2007, các sở, ban, ngành, quận, huyện cần tích cực, chủ động chuẩn bị xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2008. Kế hoạch đầu tư 2008 cần bố trí tập trung cao độ cho các công trình trọng điểm, công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, các dự án lớn, các dự án có khả năng hoàn thành trong năm và các dự án phục vụ những nhiệm vụ quan trọng, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc. Quan tâm chỉ đạo công tác chuẩn bị đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và KH&CN để thực hiện trong những năm sau. Kiên quyết không bố trí vốn trong năm 2008 cho các dự án chưa có quyết định đầu tư hoặc có quyết định đầu tư sau ngày 31/10/2007.

UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận:

- TT Thành ủy (để b/c);

- TT HĐND Thành phố (để b/c);

- CT, PCT UBND TP;

- Các sở, ban, ngành TP;

- UBND các quận, huyện;

- C, P VP, các Tổ CV;

- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Triệu