Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

31 482

Cultuursubsidies 2009–2012

Nr. 87

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 april 2013
Aan u is toegezegd dat u halfjaarlijks een voortgangsbericht ontvangt over
de verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam (Kamerstuknummer
31482).
Het vorige halfjaarlijkse voortgangsbericht dateert van 20 december 2012
(Kamerstuknummer 31 482, nr. 86). De reden om u nu reeds te berichten is
dat de opening van het Rijksmuseum aanstaande is en dat daarmee het
project wordt afgerond. Op 13 april wordt het gebouw feestelijk door Hare
Majesteit de Koningin geopend en aansluitend is het museum tot
middernacht gratis toegankelijk voor het publiek. Dit zal dus het laatste
voortgangsbericht zijn dat u ontvangt. Eind 2013 zal ik de financiële
verantwoording sturen van het project; bij deze brief treft u in de bijlage
een inhoudelijke samenvatting aan van het project.1
Voortgang verbouwing en inrichting
Vanaf september vorig jaar tot en met maart is er hard gewerkt aan de
inrichting van het museum. Vitrines zijn geplaatst, er is belichting
aangebracht, horecaruimten zijn ingericht en 8000 objecten van kunst en
geschiedenis hebben een plek gevonden in het gerenoveerde gebouw.
Vanaf 18 maart is de Philipsvleugel gesloten, waar jaarlijks rond één
miljoen bezoekers de semi-permanente tentoonstelling De Meesterwerken
met de hoogtepunten uit de Gouden Eeuw kwamen bezichtigen. De
Philipsvleugel moest gesloten worden aangezien alle museumstukken
verhuisd moeten worden naar het Hoofdgebouw. Eind maart is de
Nachtwacht verhuisd naar het Hoofdgebouw om als enige schilderij op
zijn oude plek te worden opgehangen: in de Nachtwachtzaal. De Philipsvleugel zal gerenoveerd worden en naar verwachting eind 2014 heropend
worden. De vleugel zal gebruikt worden voor wisselende tentoonstellingen en het restaurant van het Rijksmuseum.

1

kst-31482-87
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 482, nr. 87

1

De inrichting van de tuin is nog gaande en ook daar wordt het oorspronkelijke ontwerp van Cuypers teruggebracht. Op 21 juni zal de tuin worden
geopend met een beeldententoonstelling van Henry Moore.
Resultaat
De verbouwing van het Rijksmuseum heeft langer geduurd dan voorzien,
maar het is een schitterend museum geworden. De architecten Cruz en
Ortiz hebben in nauwe samenwerking met restauratiearchitect Van
Hoogevest en interieurarchitect Wilmotte een hypermodern museum
geschapen dat aan de allerhoogste kwaliteitseisen voldoet. Zij hebben een
respectvolle balans gecreëerd tussen het gebouw als museum, tegemoetkomend aan de moderne eisen van de 21e eeuwse bezoeker, en het
gebouw als rijksmonument, waarbij de heldere structuur en de prachtige
decoraties van Cuypers in oude luister zijn hersteld. Voor meer informatie
over de inhoudelijke resultaten verwijs ik u naar de bijlage.
Financiën
Het project zal binnen de financiële kaders eindigen.
De vertragingen hebben geleid tot financiële tegenvallers: stijgende
bouwkosten, langer gebruik van tijdelijke voorzieningen en hogere
projectkosten. Er zijn echter ook financiële meevallers: er zijn lagere
kosten door een gunstiger rentetarief dan aan het begin van het project
was voorzien en doordat het museum later opengaat dan voorzien, hoeft
pas vanaf een later moment de hogere huur te worden betaald. Voor de
ontvanger van de huur, de Rijksgebouwendienst, was dit geen probleem
omdat er door de vertraging ook op een later moment kon worden
geleend. Per saldo zijn de meevallers en tegenvallers met elkaar in
evenwicht en daarom zal het project binnen de financiële kaders worden
afgerond.
Mede namens de minister van Wonen en Rijksdienst,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 31 482, nr. 87

2