Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2008–2009

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

3623
Vragen van de leden Van Velzen
(SP) en Eijsink (PvdA) aan de
staatssecretaris van Defensie over
vertraging in de ontwikkeling van de
JSF. (Ingezonden 30 juli 2009)
1
Is het waar dat het Joint Estimate
Team van het Pentagon in een intern
rapport gemeld heeft dat de
ontwikkeling van de F-35 Joint Strike
Fighter twee jaar achterloopt op de
laatst bekende schema’s? Zo ja, wat is
daarop uw reactie?1
2
Hoeveel vertraging heeft de
ontwikkeling van de JSF volgens u
opgelopen ten opzichte van het
laatste productieschema?
3
Is het waar dat deze vertraging
volgens het Joint Estimate Team
minstens US $ 7,4 miljard extra
ontwikkelingsbudget zal vergen?
1

CQ Politics, 23 juli 2009: «Report: F-35 Work
Falls Behind Two More Years»
http://www.cqpolitics.com/wmspage.cfm?
parm1=1&docID=news-000003175295
JSF Nieuws.nl, 25 juli 2009: «Pentagon
Rapport: twee jaar vertraging JSF
ontwikkeling»
http://www.jsfnieuws.nl/?p=467
IsraelNationalNews.com, 26 juli 2009: «Report:
Israel’s F-35 Orders May be Pushed Back Two
Years»
http://www.israelnationalnews.com/News/
News.aspx/132567
Inside Defense.com, 27 juli 2009: «Obama
Administration Directs Update of JSF JET
Estimate»
http://www.insidedefense.com/

KVR37385
2009Z14450
0809tkkvr3623
ISSN 0921 - 7398
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

Antwoord
Antwoord van staatssecretaris De
Vries (Defensie) (ontvangen
27 augustus 2009)
1 en 3
Met de brieven van 17 en
27 november 2008 en de
jaarrapportage van het project
Vervanging F-16 over 2008
(Kamerstukken 26 488 nrs. 121, 125
en 159) is de Kamer geïnformeerd
over de verlenging van de System
Development and Demonstration
(SDD)-fase van het JSF-programma
met een jaar tot en met 2014 om zo
drie deelprocessen van de SDD,
namelijk de productie, de technische
testfase en de Initiële Operationele
Test en Evaluatie (IOT&E) fase beter
op elkaar af te stemmen.
Het rapport van het Joint Estimating
Team (JET) dateert uit het najaar van
2008 en betreft een intern rapport dat
door het Pentagon niet openbaar is
gemaakt. Wel heeft het Amerikaanse
Government Accountability Office
(GAO) in zijn rapport over het
JSF-programma van 12 maart 2009
resultaten van het JET-onderzoek
gepubliceerd inclusief het in de vraag
genoemde bedrag. De bevindingen
van het GAO berusten onder meer op
het JET-rapport. In de genoemde
Jaarrapportage, die de Kamer op
27 maart 2009 heeft ontvangen, is het
GAO-rapport reeds aan de orde
geweest.
Het JET-rapport uit 2008 heeft echter
voor het Pentagon geen aanleiding
gevormd de hierboven genoemde

planning van de SDD-fase te herzien.
Inmiddels heeft het JET opdracht
gekregen zijn onderzoek te
actualiseren.
2
Het JSF Program Office (JPO) is op
18 augustus jl. in een persverklaring
ingegaan op de voortgang van de
SDD-fase. De uitgebreide
testprogramma’s in laboratoria op de
grond en met vliegtuigen, waaronder
de Boeing 737 CATBird, werpen hun
vruchten af. Onvolkomenheden in
hard- en software worden onderkend
en kunnen worden verholpen voordat
deze in F-35 testtoestellen wordt
gebruikt. De productie van
testvliegtuigen heeft een vertraging
opgelopen van gemiddeld drie
maanden. Dit is onder meer
veroorzaakt door vertraging bij de
productie van onderdelen. Het JPO
heeft er op grond van de getroffen
maatregelen vertrouwen in dat de
achterstand kan worden ingelopen en
dat het testprogramma volgens de
planning kan worden voltooid.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, Aanhangsel

7637