Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Voortgangsrapportage Tweede Kamer
1. Omschrijving

Het Aanvalsprogramma behelst het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke,
betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor
de Nederlandse politie.
Het Aanvalsprogramma draagt bij aan de kabinetsdoelstelling ‘Slagkracht voor onze
professionals’, i.e.’Politie en OM zijn effectief opererende organisaties met méér
slagkracht. Een forse vermindering van bureaucratie en papierwerk zorgt ervoor dat
'blauw' méér op straat komt. En onze professionals worden beter beschermd tegen
agressie en geweld.’.

2. Plan

Datum

Versie

Document

19 september 2011

Definitief

Aanvalsprogramma Informatievoorziening
Politie 2011-2014

Toelichting

Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.

3. Overzicht
herijkingen

Datum herijking

Versie

Document

6 juli 2012

Definitief

Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede
helft 2012 en doorkijk 2013

Toelichting

Op 26 april 2012 heeft de minister, mede naar aanleiding van het oordeel van de Review
Board, de Tweede Kamer gemeld dat het Aanvalsprogramma tot dan toe niet volgens
plan is verlopen. Na het terugtreden van de toenmalige Chief Information Officer (CIO)
politie heeft de minister een interim CIO opdracht gegeven om aanbevelingen van de
Review Board uit te voeren. Hij wordt ondersteund door een interim CTO (Chief
Technology Officer) politie. De interim CIO is eindverantwoordelijk voor alle ICTactiviteiten van de politie (vraagbundeling, aanbod en regie van vraag en aanbod). De
opdracht van de interim CIO en de interim CTO bestaat uit:
•
Bijstellen van het Aanvalsprogramma, waaronder het binnen de beschikbare
capaciteit opstellen van een realistisch plan voor de tweede helft 2012 en de eerste
helft 2013, met het borgen van de continuïteit van de technische infrastructuur als
hoogste prioriteit. De doelen en de beoogde resultaten zijn niet veranderd ten
opzichte van het oorspronkelijke Aanvalsprogramma.
•
Opstellen van een voortgangsrapportage over de periode na de aanbieding van het
Aanvalsprogramma aan de Tweede Kamer;
•
Voorstellen doen voor de organisatie en de bemensing van de
informatievoorzieningsfunctie van de politie.

4. Externe
kwaliteitstoetsen

Datum

Uitvoerende partij

Type

Object (scope en
onderzochte periode)

22 februari 2012
13 maart 2012

Het
Expertisecentrum

Review

De externe
kwaliteitstoetsen
betreffen het totale
programma en de
periode sinds de
laatste toets.

6 maart 2012
10 april 2012
29 juni 2012

Review Board
Aanvalsprogramma

Review

Idem.

5. Investeringskosten 2012

Initiële begroting

Actuele begroting

Bestedingen en verplichtingen

€ 105 miljoen

€ 87,2 miljoen

€ 20,9 miljoen

Toelichting
verschillen tussen
initieel en actueel
geschatte kosten

De bijstelling van het Aanvalsprogramma heeft geleid tot een lagere begroting van de
investeringskosten in 2012. Deze investeringskosten zullen later worden gemaakt en
worden opgenomen in een meerjarige begroting.

6. Doorlooptijd

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte einddatum

19 september 2011

31 december 2017

31 december 2017

1

Toelichting op
verschillen tussen
initieel en actueel
geschatte
einddatum

N.v.t.

7. Tweede Kamer
Brieven

Datum

Nummer

Titel

19 september 2011

29628, nr. 269

Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 –
2014

8. Peildatum

31 oktober 2011

29628, nr. 279

Financiering AVP IV politie

26 april 2012

29628, nr. 312

Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie
2011 - 2014

9 mei 2012

29628, nr. 316

Interim-vervulling CIO-functie politie

De peildatum is 1 juni 2012.

Aanvullende informatie
Behaalde
resultaten

Ofschoon de uitwerking in deelprogramma’s en de uitvoering van het Aanvalsprogramma
niet volgens plan zijn verlopen, zijn wel de onderstaande resultaten behaald. Vanwege de
herijking van het Aanvalsprogramma heeft de Programmaraad Aanvalsprogramma een
groot aantal resultaten nog niet definitief vastgesteld. De Programmaraad zal de
resultaten op korte termijn vaststellen.

Borging

•

Het aantal grote storingen (‘prio-1-incidenten’) is op basis van de huidige definities van
4067 in 2010 gedaald naar 1454 in 2011. Deze daling heeft zich doorgezet naar minder
dan 150 prio-1-incidenten in het eerste kwartaal van 2012 en draagt bij aan de
stabiliteit van de ICT-systemen in het algemeen en in het bijzonder van de BVH.

•

Een tool voor automatische monitoring van componenten van de basisvoorzieningen is
opgeleverd. Bepaalde verstoringen worden daardoor eerder opgemerkt en worden
voorkomen in de operations control room in plaats van door de gebruiker zelf.

•

De serviceafspraken over de ICT-dienstverlening zijn landelijk gestandaardiseerd en
vastgelegd in een goedgekeurde ICT-Diensten Catalogus Politie (IDC).

•

De gunning van de nieuwe Basisvoorziening Netwerken (BVN) is afgerond en een
contract met KPN is getekend. De bestaande dienst wordt met BVN 1 op 1 vervangen.
De pilot als test voor de start van de uitrol is succesvol verlopen.

•

De overgang naar een nieuwe mobiele telefonieprovider is afgerond voor 65.000
telefoonabonnementen. Dit betekent een besparing van € 7 mln. op jaarbasis.

•

De technische infrastructuur van de zeven rekencentra van de vts Politie Nederland is
geïnventariseerd. Deze inventarisatie is de basis voor de uniformering van de
rekencentra.

•

Het aantal applicaties is van 1899 teruggebracht naar 1244 (april 2012). Door het
saneren van applicaties (en koppelingen) neemt de complexiteit van het
applicatieportfolio af en wordt de beheersbaarheid verbeterd. De volgende bekende
applicaties zijn onder andere gesaneerd: het BedrijfsProcessenSysteem (BPS), het
boeteafhandelingssysteem (Tobias) en het plannings- en controlsysteem (PCS/CMS).

•

Er zijn drie nieuwe releases van de Basisvoorziening Handhaving geïmplementeerd
(1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4), waaronder de vereenvoudiging van zestien formulieren
conform het Aanvalsprogramma.

•

De tijdelijke vervanger van de Basisvoorziening Opsporing is geselecteerd, namelijk
Summ-IT. De vts Politie Nederland heeft een driejarig licentiecontract afgesloten met
de leverancier van Summ-IT.

Verbetering

2

•

Het Data Warehouse van de Basisvoorziening Informatie is geladen met de historische
gegevens van alle korpsen over een periode van 5 jaar.

•

Het Integraal Bevragen van de Basisvoorziening Informatie is bij 15 korpsen
geïmplementeerd.

•

Het sturingsinstrument ten behoeve van de opsporing (BOSZ) is uitgerold naar alle
korpsen. Hiermee is een voorziening operationeel waarmee opsporingszaken beter
worden gevolgd en efficiënter worden afgehandeld.

•

Er zijn diverse voorbereidingen getroffen voor het realiseren van voorzieningen in het
kader van Dag 1 gereedheid. De onderstaande voorzieningen kunnen in gebruik
worden genomen zodra de Wet Nationale Politie ingaat, omdat er tot die tijd geen
onomkeerbare stappen worden gezet:
o
o
o
o
o
o
o
o

Huisvestingsdatabase;
Contractregister;
Geconsolideerde financiële rapportages/inzichten;
Geconsolideerde inzichten formatie/bezetting;
Nationale Internetsite (www.politie.nl);
Nationale startpagina Intranet;
HRM-loket
Nationaal Dashboard Operatiën.

Vernieuwing

•
•
•
•

Een architectuurmethodiek is opgesteld.
Een samenhangend architectuur proces zijn ontwikkeld.
Een PID Standaardisatie hoofdlijnen businessprocessen is opgesteld.
Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is gerealiseerd.

Transitie

•

Het PID Nieuwe IM-Organisatie (NIMO) is gereed, als basis voor de kwartiermaker van
de Dienst IM i.o..

Opdrachtgeverschap

•

Op basis van het beleid en de wet- en regelgeving zijn de departementale prioriteiten
gesteld ten aanzien van de informatievoorziening van de politie.
De kaders voor de informatievoorziening van de politie zijn gesteld.
De systematiek Samen voor succes voor de monitoring van het Aanvalsprogramma is
vastgesteld.
De Programmaraad is opgericht.
De Reviewboard is ingesteld.

•
•
•
•

3