Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2019–2020

24 691

Ruimtetekort in mainport Rotterdam

Nr. 132

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN
WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 23 maart 2020
Hierbij stuur ik u de tiende Integrale Rapportage Visie en Vertrouwen met
de monitoringsinformatie over het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam (PMR)1. Deze Integrale Rapportage bevat de jaarlijkse
monitoringsinformatie over de deelprojecten van PMR, te weten de
aanleg van de landaanwinning met de bijbehorende natuurcompensatie,
de aanleg van 750ha natuur- en recreatiegebied en het Bestaand
Rotterdams Gebied. Deze rapportage is door de DCMR Milieudienst
Rijnmond opgesteld in opdracht van de PMR-partijen en op 22 januari
2020 vastgesteld door de Tafel van Borging.
Deze rapportage is de jaarlijkse voortgangsrapportage over PMR, zoals
bedoeld in de Regeling Grote Projecten. Binnenkort ontvangt u de
eindevaluatie PMR zoals bedoeld in artikel 15 van de Regeling Grote
Projecten. U heeft daarom verzocht in het kader van de door de Kamer
gestarte procedure tot beëindiging van de grootprojectstatus van PMR.
Deelproject Landaanwinning inclusief natuurcompensatie
Landaanwinning/gebruik Maasvlakte 2
Geconstateerd wordt dat de vraag naar ruimte voor distributiecentra
toeneemt. Hiervoor is Distripark Maasvlakte West ontwikkeld.

1

kst-24691-132
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2020

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 24 691, nr. 132

1

Natuurcompensatie
Realisatie Bodembeschermingsgebied in de Voordelta2
In het ingestelde Bodembeschermingsgebied (BBG) is de zware boomkorvisserij verboden om de kwaliteit van de bodemfauna te laten toenemen.
De uitgebreide, langjarig uitgevoerde monitoring heeft echter nog niet
een eenduidige relatie met de instelling van het bodembeschermingsgebied kunnen vaststellen. Mogelijke oorzaken zijn de grote natuurlijke
dynamiek, interacties binnen het voedselweb en de sterk toegenomen
garnalenvisserij.
Omdat het positieve effect van de natuurcompensatie nog niet is
aangetoond, verkennen de betrokken PMR-partijen met de bij de
natuurcompensatie Voordelta betrokken belanghebbenden in 2019
mogelijke vervolgstappen, met als doel eind 2020 tot een overeenkomst
met belanghebbenden te komen. Realisatie van een adequate natuurcompensatie staat voor het Rijk niet ter discussie. Inmiddels wordt met de
natuurorganisaties en de garnalen- en schelpdiervisserij gesproken over
aanvullende of alternatieve maatregelen om de natuurcompensatie en de
aantoonbaarheid daarvan te verbeteren. Daarover zal ik uw Kamer bij de
aanbieding van de evaluatie PMR nader informeren.
Natuurcompensatie Duinen
Duincompensatie Delflandse kust – 6,1 ha vochtige duinvallei
De duincompensatie is bijgestuurd om aan de areaaldoelstelling te
kunnen voldoen. Vanaf 2017 ontwikkelden zich in de vallei namelijk
helmduintjes die zand vasthielden en daarmee de maaiveldligging verder
verhoogden. In februari 2019 is de valleibodem met gemiddeld 50 cm
verlaagd. Het in potentie geschikt areaal is daarmee nu gerealiseerd.
Mogelijke verstoring door bestaande en nieuwe recreatieve bebouwing op
het strand wordt met monitoring gevolgd en wordt zo nodig beperkt.
Omdat de eindsituatie nu nog niet is bereikt kan nog niet met zekerheid
worden gesteld dat de duincompensatie wordt gerealiseerd. Bij de
tussentijdse evaluatie Beheerplan Solleveld en Kapittelduinen over 2–3
jaar zal worden beoordeeld of de verdere ontwikkeling van het areaal en
de vegetatie nu wel doorzetten in de richting van het beoogde habitattype.
Deelproject 750ha nieuw natuur- en recreatiegebied in regio
Rijnmond
Voor het Buijtenland van Rhoon is na een lange periode van maatschappelijke discussie over de doelen nu de uitvoering daadwerkelijk opgestart.
Het proces om te komen tot een gedragen streefbeeld heeft tot gevolg dat
het oorspronkelijke tijdpad voor realisatie niet wordt gehaald. Na
goedkeuring door het Ministerie van LNV, is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gebiedscoöperatie en de provincie door beiden op
26 november 2018 ondertekend. Hiermee zijn rol- en taakverdeling
vastgelegd en er wordt inmiddels voortvarend aan de invulling van het
vastgestelde streefbeeld gewerkt.
Inhoudelijk en organisatorisch is de realisatie van het natuur- en recreatiegebied zoals nu beoogd daarmee goed verankerd.

2

Voordelta is het ondiepe zeegedeelte voor de kust van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta.
Hier is een bodembeschermingsgebied van 29.836 ha ingesteld om de hoeveelheid en/of
kwaliteit van de bodemfauna te laten toenemen. Daarnaast zijn drie rustgebieden voor de grote
stern, visdief en zwarte zee-eend ingesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 24 691, nr. 132

2

Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Voor het thema Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) varieert het totaal
aantal leefbaarheidsprojecten in de tijd. Projecten zijn komen te vervallen
en de daarbij vrijgevallen middelen worden opnieuw ingezet. Op
peildatum 1 januari 2019 van deze rapportage waren 81 (78%) van de op
dat moment in totaal 106 BRG projecten afgerond. De voortgang van de
BRG-projecten ligt daarmee op schema om volgens afspraak afgerond te
zijn in 2021.
Met deze Integrale Rapportage wordt helder uiteen gezet welke stappen
er, dankzij de inzet van alle betrokkenen, het afgelopen jaar zijn gezet.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019–2020, 24 691, nr. 132

3