Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Bijlage Rapportage
juli tot en met december 2022
(laatste rapportage PDSK)

Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

Colofon

Programma

BKB /IB
Digitalisering Strafrechtketen

Datum

17 april 2023

Versie

1.0

Status

Definitief

Opdrachtgever

2 | Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022

Inhoudsopgave
1.

Projectenportfolio 2018 - 2022

4

2.

Bestedingsoverzicht 2018 -2022

6

3.

Mijlpalen Programma

9

4. Lijst met afkortingen

11

Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022 | 3

1. Projectenportfolio 2018 - 2022

4 | Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022

Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022 | 5

2. Bestedingsoverzicht 2018 -2022
Omschrijving

Doel

Programma voorfase (KIS)

Algemeen

Programma

Algemeen

Strategisch adviseur OGB

Status

2018

2019

2020

2021

2022

€ 600

TOTAAL
€ 600

€ 2.134

€ 1.500

€ 1.000

€ 5.234

Algemeen

€ 100

€ 100

€ 100

€ 300

Bijdrage aan DGRR

Algemeen

€ 700

€ 700

€ 700

€ 2.100

Bijdrage aan ketenpartners

Algemeen

€ 370

€ 370

Samenwerkingsruimte

Duurzaam Digitaal Stelsel

Versterken Architectuurraad

Duurzaam Digitaal Stelsel

Versterken Portfolioraad

Duurzaam Digitaal Stelsel

Duurzaam Digitaal Stelsel

Duurzaam Digitaal Stelsel

Versterken OM/ZM

Duurzaam Digitaal Stelsel

1 Afronden Streefbeeld

€ 600

€ 600

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.600

€ 200

€ 500

€ 1.275

€ 1.127

€ 3.102

€ 400

€ 500

€ 850

€ 800

€ 2.550

€ 20

€ 100

€ 686

€ 686

€ 611

€ 611

Duurzaam Digitaal Stelsel
Algemene reservering
2
Duurzaam Digitaal Stelsel
innovatie
Vooronderzoek
3
Ketenvoorzieningen
Informatierotonde
Voorstel systeemlandschap en
4
Ketenvoorzieningen
PCA OM (onderzoek)

Afgerond

5 Visie op portalen

Duurzaam Digitaal Stelsel

Afgerond

6 Visie Ketenarchivering

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€0

7 Visie op Legacy (ICT foto)

Duurzaam Digitaal Stelsel

Afgerond

€0

8 Visie op Justid

Duurzaam Digitaal Stelsel

Afgerond

€0

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€0

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€0

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€0

Visie Persoonsgericht werken:
9 analyse voorziening aanpak
meerplegers
Impactanalyse Digitale
10
handtekening CJIB
Vooronderzoek op
11
ketenvoorziening

€ 35

Opgenomen
in DDS

€ 583

€ 612

€ 35
€ 662

€ 907

€ 2.764

Afgerond

€0

Afgerond

€0
€ 300

Opgenomen
in DDS
Doorloop
2023

€ 1.796

12 Netwerk Datakwaliteit

Duurzaam Digitaal Stelsel

13 Toezichtsopdrachten

Ketenvoorzieningen

14 Ketenvoorzieningen

Ketenvoorzieningen

Afgerond

Ketenvoorzieningen

Afgerond

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 2.500

€ 2.500

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 2.464

€ 2.464

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 18

19 Dienst intelligent metadateren Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 760

€ 380

€ 1.140

20 Digitale handtekening CJIB

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 120

€ 84

€ 416

€ 620

Digitale handtekening
feitgecodeerde zaken

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 50

€ 22

€ 83

€ 155

22 Digitale Ketenarchivering

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 41

€ 200

€ 250

€ 491

Ketenvoorzieningen

Voortgezet
door
eigenaar

€ 266

€ 458

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 1.467

€ 1.210

Ketenvoorziening halfjaarplan
2e helft 2021
Ketenvoorziening halfjaarplan
16
1e helft 2022
Ketenvoorziening halfjaarplan
17
2e helft 2022
15

18 Commissie Feiten en Tarieven

21

23

Elektronisch tekenen
Rechtspraakdocumenten

24 JIP

6 | Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022

€ 1.424

€ 2.096

€ 1.482

€ 633

€ 1.336

€ 845

€ 5.087

€ 1.000

€ 1.000

€ 2.000

€ 2.000

€ 2.633

€ 1.506

€ 1.506

€ 18

€ 362

€ 75

€ 1.161
€ 2.677

Omschrijving

Doel

Status

2018

2019

2020

2021

2022

25 Persoonsgericht werken

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 131

26 Persoonsbeeld op maat

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 139

27 Provenance Store

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 172

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 1.171

€ 1.171

Ketenvoorzieningen

Afgerond

€ 35

€ 35

30 Multimedia Politie -fase 1

Multi media

Afgerond

31 Multimedia Politie fase 2

Multi media

Toekomstvaste
28 Dienstverlening
Strafrechtketen
Ontwikkelen
29
Toegangsvoorziening

32 Multimedia Politie

Multi media

33 Multimedia OM

Multi media

34 Multimedia Rechtspraak

Multi media

35

Aanvragen reclasserings
adviezen system tot system

€ 269

TOTAAL
€ 400
€ 139

€ 250

€ 422

€ 1.217

Afgerond

€ 1.217
€ 1.224

Doorloop
naar 2023
Doorloop
naar 2023
Doorloop
naar 2023

€ 1.050

€ 585

€ 1.481

€ 2.342

€ 3.823

€ 150

€ 273

€ 423

€ 750

€ 720

€ 2.055

Papierarme Keten

Afgerond

36 AZD - fase 1

Papierarme Keten

Afgerond

37 AZD - fase 2

Papierarme Keten

Afgerond

€ 5.590

€ 5.590

38 Implementatie AZD

Papierarme Keten

Afgerond

€ 1.754

€ 1.754

39 DOZ -Executie sancties

Papierarme Keten

Afgerond

€ 828

€ 1.574

€ 2.402

Afgerond

€ 2.173

€ 1.999

€ 4.172

Afgerond

€ 1.778

€ 3.203

€ 4.981

€ 4.310

€ 4.466

€ 9.546

DOZ -Nieuwe functionaliteit
module onderzoeken &
Papierarme Keten
vooronderzoek aansluiting
ketenpartners
DOZ - Uitbreiding ehandtekening en
41
Papierarme Keten
vooronderzoek ehandtekening in GPS/NIAS
Digitaal Proces Dossier fase 1 42
Papierarme Keten
proeftuin en pilots

40

Afgerond

€ 350

€ 2.274

€ 500

€ 850

€ 10.000

€ 770

€ 10.000

43 Digitaal Proces Dossier

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023

Digitaal werken in Hoger
Beroep & Dossierbeheer
44
digitaal werken in Hoger
Beroep

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023

€ 644

€ 762

45 Digitale documentroutering

Papierarme Keten

Afgerond

€ 255

€ 455

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023

€ 381

€ 344

Papierarme Keten

Afgerond

€ 400

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023

€ 1.900

€ 3.965

Papierarme Keten

Afgerond

€ 4.140

€ 3.450

Papierarme Keten

Afgerond

€ 1.105

€ 1.105

Papierarme Keten

Afgerond

€ 581

€ 581

Papierarme Keten

Afgerond

€ 2.490

€ 2.490

Papierarme Keten

Afgerond

€ 1.628

€ 1.628

Papierarme Keten

Afgerond

Digitale
46
Samenwerkingsruimte ZSM
DEK -Verbeteren informatie47 uitwisseling plaatsing en
detentie 1e fase
Digitaliseren Executieketen
48 i.r.t. Vrijheidsbeneming - 1e
plaatsing
49 AICE
VAICE - VBS
Jeugdtaakstraffen
VAICE - VBS Jeugdtransactie /
51
COMPAS
VAICE - Voorlopige Hechtenis
52
– parallel scenario
VAICE- Resterende
53
zaakstromen
50

54 VAICE - DEK 1

€ 4.089

€ 3.791

€ 7.880

€ 910

€ 470

€ 2.786
€ 710

€ 990

€ 500

€ 2.215
€ 400

€ 3.985

€ 9.850
€ 7.590

€ 736

€ 736

Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022 | 7

Omschrijving
55 VAICE - DEK 2

Doel
Papierarme Keten

Status

2018

2019

Afgerond

Papierarme Keten

57 VAICE - VBE

Papierarme Keten

58 Complexe Dossiers

Papierarme Keten

Afgerond

€ 2.155

Papierarme Keten

Afgerond

€ 300

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023
Doorloop
naar 2023

61 BOB-module

Papierarme Keten

62 BOSZ Zicht op Zaken

Papierarme Keten

Afgerond

Dicas @ Hoge Raad 63
webportaal cassatie

Papierarme Keten

Afgerond

64 Dicas @ Hoge Raad

Papierarme Keten

Afgerond

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023

65 Dicas @ Hoge Raad 2.0

Digitalisering Mulderberoepen
66
Papierarme Keten
en nieuwbouw AMBer
Digitalisering Mulderberoepen
67
Papierarme Keten
en nieuwbouw AMBer 3.0

69 FO sporen - vooronderzoek

Papierarme Keten

Afgerond

70 FO sporen

Papierarme Keten

Doorloop
naar 2023

Intensivering
Papierarme Keten
Rechtsbijstand/Bewindregister
Dienstverlening 72
Dienstverlening
Advocatenportaal 2.0
73 Injus
74 Slachtofferportaal Centraal
75
76
77
78
79
80

Versterken Slachtofferportaal
OM
Versterken Slachtofferportaal
CJIB
Versterken Slachtofferportaal
Politie
Versterken Slachtofferportaal
Schadefonds
Versterken Slachtofferportaal
SHN
Dienstverlening - Digitaal
betekenen

Dienstverlening 81 Doorontwikkeling Digitaal
Loket verkeer - fase 1
Dienstverlening 82 Doorontwikkeling Digitaal
Loket verkeer - fase 2

TOTAAL

€ 644

€ 644

€ 460

€ 460

€ 920

€ 920
€ 4.955
€ 300

€ 685

€ 700

€ 952

€ 788

€ 1.123

€ 1.560

€ 3.258

€ 150

€ 1.535

€ 414

€ 2.154

€ 1.035

€ 1.035
€ 1.880

€ 1.925

€ 525
€ 360

€ 645

Doorloop
naar 2023
Voortgezet
door
eigenaar

Papierarme Keten

2022

€ 2.800

€ 575

Afgerond

68 DWD/SODA

71

2021

Doorloop
naar 2023
Doorloop
naar 2023

56 VAICE - VH

Uitwisseling risicogegevens
59
fase 1
Uitwisseling risicogegevens
60
fase 2

2020

€ 78

€ 1.574

€ 600

€ 4.330
€ 1.400

€ 1.350

€ 1.760
€ 3.569

€ 605

€ 1.725

€ 2.330

€ 727

€ 690

€ 2.095
€0

€ 300

Afgerond

€ 280

Doorloop
naar 2023

€ 303

€ 1.098

€ 1.530

€ 2.928
€ 280

€ 600

€ 2.086

€ 270

€ 3.259

€ 675

€ 972

€ 500

€ 2.147

€ 760

€ 750

€ 1.510

Dienstverlening

Afgerond

Dienstverlening

Doorloop
naar 2023

Dienstverlening

Afgerond

€ 900

€ 1.100

Dienstverlening

Afgerond

€ 150

€ 340

€ 490

Dienstverlening

Afgerond

€ 258

€ 180

€ 438

Dienstverlening

Afgerond

€ 100

Dienstverlening

Afgerond

Dienstverlening

Voortgezet
door
eigenaar

Dienstverlening

Afgerond

Dienstverlening

Afgerond

TOTAAL

Bedragen x 1.000

8 | Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022

€ 100

€ 2.100

€ 100
€ 615

€ 317

€ 1.279

€ 615
€ 1.652

€ 492

€ 3.740

€0

€ 100

€ 1.000

€ 1.189

€ 14.233 € 45.573

€ 46.850

€ 2.289

€ 39.948

€ 37.482

€ 184.086

3. Mijlpalen Programma
Fase 1: initiatie fase
01-06-2019 t/m 26-02-2020
Nr Mijlpaal

Plandatum
gereed

% gereed

1

Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)

31-07-2019

100%

2

Concept werkplan (PD)

12-09-2019

100%

3

Jaarplan vastgesteld (OGB)

30-10-2019

100%

4

Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld

18-12-2019

100%

5

Programma resources gestart

31-05-2020

100%

6

Werkplan vastgesteld (OGB)

29-01-2020

100%

7

Werkplan vastgesteld (BKB)

20-02-2020

100%

8

Risicoanalyse

01-06-2020

100%

9

Communicatieplan vastgesteld (OGB)

26-02-2020

100%

10 Handboek Portfoliomngt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)

25-03-2020

100%

11

18-12-2019

100%

Plandatum
gereed

%
gereed

12 Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)

29-01-2020

100%

13 Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)

20-02-2020

100%

Plandatum
gereed

%
gereed

14 Besturing elk project inzichtelijk

01-07-2020

100%

15 Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)

01-07-2020

100%

Plandatum
gereed

%
gereed

08-07-2020

100%

(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)

Fase 2: samenstellen portfolio
01-06-2019 t/m 26-02-2020
Nr Mijlpaal

Fase 3: intake projecten
01-01-2020 t/m 26-02-2020
Nr Mijlpaal

Fase 4: afronding Visievorming
01-01-2020 t/m 01-07-2021
Nr Mijlpaal
16 Ketendoelarchitectuur (OGB),
17

Ketenvoorzieningen (OGB)
-

Opdracht

08-07-2020

100%

-

Programmaplan

31-03-2021

100%

Onderdeel

n.v.t.

18 Transitiearchitectuur (OGB)

mijlpaal 17
19 Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)

01-05-2021

100%

20 Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (BKB)

01-07-2021

100%

21 Programmaplan

100%

- Vaststelling (OGB)

25-11-2020

- Vaststelling (BKB)

03-12-2020

Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022 | 9

Fase 5: besturen portfolio 2020
01-01-2020 t/m 31-12-2020
Nr Mijlpaal

Plandatum
gereed

% gereed

31-12-2020

100%

Plandatum
gereed

%
gereed

23 Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)

31-12-2020

100%

24 Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (OGB)

31-12-2020

100%

25 Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)

31-12-2020

100%

Plandatum
gereed

% gereed

22 Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)
Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022
01-10-2020 t/m 01-12-2020
Nr Mijlpaal

Fase 7: besturen portfolio 2021
01-01-2021 t/m 31-12-2021
Nr Mijlpaal
26 Papier (zoveel mogelijk) uit de keten gerealiseerd (OGB)

Doorloop na programma

27 Dienstverlening gerealiseerd (OGB)

Doorloop na programma

28 Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2021 (BKB)

31-12-2021

100%

Plandatum
gereed

%
gereed

29 Startportfolio 2022 vastgesteld (OGB)

31-12-2021

100%

30 Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)

31-12-2021

100%

31 Strategisch portfolio 2022 vastgesteld (BKB)

31-12-2021

100%

Plandatum
gereed

% gereed

32 (Start) Duurzaam digitaal stelsel implementatie gereed (PD)

31-12-2022

100%

33 Multimedia door de keten (voor VVC) gerealiseerd (OGB)

Doorloop na programma

34 Ketenvoorzieningen overgedragen aan DDS (PD)

31-12-2022

100%

35 Decharge o.b.v. jaar-verantwoording 2022 (IB-BKB).

Q1 2023

100%

Plandatum
gereed

%
gereed

Fase 8: samenstellen portfolio 2022
01-10-2021 t/m 01-12-2021
Nr Mijlpaal

Fase 9: besturen portfolio 2022
01-01-2022 t/m 31-12-2022
Nr Mijlpaal

Fase 10: evaluatie en afronding
01-10-2022 t/m 01-12-2022
Nr Mijlpaal
36 Evaluatie implementatie DDS (OGB)

Na 1e jaar DDS

37

20-03-2023

100%

Q1 2023

100%

Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB)

38 Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB).

10 | Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022

4. Lijst met afkortingen
3RO

de drie reclasseringsinstellingen

ABB

Architectuur Bouw Blokken

ADR

Auditdienst Rijk

ADSK

Adviesgroep Digitalisering Strafrechtketen

AICE

Administratie- en informatiecentrum Executie

AR

Architectuurraad

AZD

Alle-Zaken-Digitaal

BAL

Besluiten- en Actielijst

BIT

Bureau ICT Toetsing

BKB

Bestuurlijk Ketenberaad

BVH

Basisvoorziening handhaving

CBE

Coördinerend Beraad Executieketen

CD

Complexe Dossiers

CDM

Canoniek Datamodel

CDO

Chief Data Officer

CJIB

Centraal Justitieel Incassobureau

DAS

Data Alliantie Strafrechtketen

DB

Digitaal Betekenen

DFEZ

Directie Financiële en Economische Zaken

DGSenB

Directoraat-generaal Straffen & Beschermen

DJI

Dienst Justitiële Inrichtingen

DPD

Digitaal Proces Dossier

DPD-VVC

Digitaal Proces Dossier

DSK

Directie Strafrechtketen

DSR

Digitale Samenwerkingsruimte

DTOPS

Digitale Transformatie Opsporing Politie
en Strafrechtketen
Enterprise Architect

EA
EPSC

Ethische, Privacy, Security en Compliance

EPV

Electronisch Proces-Verbaal

FO

Forensische Opsporing

GPS

Geïntegreerd Processysteem Strafrecht

ICTU

ICT Uitvoerings Organisatie

IIR

I-Interim Rijk

IRF

Inspectie der Rijksfinanciën

IT

Informatie Technologie

JUSTID

Justitiële Informatiedienst

KB-MM

Ketenbrede Multimedia

KDSK
KIV

Klankbordgroep
Digitalisering Strafrechtketen
Keten Informatievoorziening

MM

Multimedia

Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022 | 11

NFI

Nederlands Forensisch Instituut

NORA

NL Overheid Referentie Architectuur

OGB

Opdrachtgeversberaad

OM

Openbaar Ministerie

PD

Programmadirecteur

PDSK

Programma Digitalisering Strafrechtketen

PPAC

Project-, Programma- en Adviescentrum

PR

Portfolioraad

PSA

Project start architectuur

PVR

Programma Vernieuwend Registreren

QA

Quality Assurance

QRAID

Quality, Risks, Actions, Issues, Decisions

RA

Regeerakkoord

RvdK

Raad voor de Kinderbescherming

SK

Strafrechtketen

SRK

Strafrechtketen

Summ-IT
TK

Politieregistratiesysteem van de Nederlandse
politie en de opvolger van de Basis
Voorziening Opsporing (BVO)
Tweede Kamer

TTP JUSTID

Trusted Third Party JUSTID

UBR

Uitvoeringsbedrijf Rijk

USB

Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen

VVC

Veel Voorkomende Criminaliteit

VVE

Vereniging Van Eigenaren

WODC
ZOZ

Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum
Zicht-Op-Zaken

ZSM

Zorgvuldig, snel en op maat

12 | Bijlage Rapportage Digitalisering Strafrechtketen December 2022