Lijst lopende projecten Sint Eustatius
Wederopbouw
Wat
Huizenherstel;
herstellen van 30
huizen.

Stand van zaken
Lopend

Planning
Fase 1 gereed
Fase 2 eind 2019 gereed

Urgente maatregelen
klif

Uitvoering urgente
maatregelen is lopende.

Werkzaamheden zijn 4/10 van start gegaan en
duren minimaal 6 weken.
Eind 2018 afgerond.

Stabilisatie klif

Stand van zaken is 6
september jl in town hall
meeting gepresenteerd.
Aanbesteding is van start
gegaan
Werkzaamheden van 3 uit 6
begraafplaatsen zijn gestart.
Gunningstraject overige
afgerond. .

Gunning medio december 2018
Eind 2019 afgerond.

Herstel zestal publieke
begraafplaatsen,
herstel ruïne-muren
Synagogepad

Bestrating en
verlichting van de wijk
Cherry Tree, incl.
afvoer regenwater,
onder de grond leggen
van kabels en
leidingen..

T.a.v. synagogepad:
offertetraject afgerond.
Aanbesteding Cherry Tree
gestart op 5/10, definitieve
gunning en contractafsluiting
week van 19 november 2018

Eerste oplevering eind 2018 (drietal), overige
voorjaar 2019
Synagogepad voorjaar 2019 gereed

Juli 2019 gereed.
De rest projecten van het wegenprogramma
worden achtereenvolgend vanaf medio januari
2019 aanbesteed. Start in 2019.

Renovatie NH
kerktoren.

Offerte traject aannemer is
afgerond, gunning bekend.
(speciaal) Bouwmateriaal
wordt in de week van 12
november 2018 geleverd.

Begin 2019 afgerond.

Uitbreiding
opslagcapaciteit
regenwater Solar Park
Wederopbouw
projecten natuur, in
uitvoering door
STENAPA :
1. Bescherming
leguanen;
2. Herbebossing;
3. Herstel koraal;
4. Muur achter kantoor
stenapa;
5. Hek botanische tuin;
6. Boeien en
afmeersysteem

Voorbereiding fase gestart.

Werkzaamheden beginnen november 2018.
Gereed einde februari 2019.

1. bestelling rattenvallen
geplaatst;
2. november town hall
meeting om publiek te
betrekken en informeren,
start werkzaamheden eind
2018, onsite manager start
begin 2019
3. koraalladders zijn
gemaakt en geplaatst (dus
deze is on a roll)
4. lokaal offertes opgevraagd
voor werkzaamheden
5. werk klaar voor uitvoering
6. Technische support nodig,
mogelijk uit Saba

1 t/m 5 gereed eind 2019;
project herbebossing is tweejarig dus eind
2020.

Page 1 of 3

Wat
Autowrakken

Stand van zaken
Vertraging eerste lading (300
wrakken) vanwege defect
schip.
Fase 2 is in november
opgestart.
Planning is dat er in een
januari een aanvraag wordt
ingediend. In deze aanvraag
zal een planning worden
opgenomen voor het
afvalbeheer in het komende
jaar.

Start uitvoering begin 2019. Eind 2019 gereed

Erosie luchthaven

Onderzoek Royal Haskoning
december 2018 afgerond

In het eerste kwartaal van 2019 zal gestart
worden met de aanbesteding.

Bouw nieuwe
luchtverkeerstoren en
terminal

Ontwerp is op 6 september
in town hall meeting
gepresenteerd.
Start aanbesteding december
2018 (duurt 4 maanden).

Project medio 2020 gereed.

Zeehaven

Morfologisch onderzoek is in
november 2018 afgerond.
Onderzoek wordt
meegenomen in de brede
aanpak erosie kustweg.
Materialen zijn besteld.

Na het morfologisch onderzoek zal er begin
2019 een plan gemaakt worden voor
bescherming kustweg in combinatie met
uitbreiding havenmogelijkheden.

RVB heeft dit opgepakt

Eind 2018 afgerond

Beheersmaatregelen
stortplaats en
optimaliseren
afvalbeheer

Compensatie
landbouw/visserij
(betreft compensatie in
natura, zoals nieuwe
visnetten)
Herstel
schoolgebouwen

Planning
Het project autowrakken zal doorlopen tot ca.
eind 1e kwartaal 2019.

Eind 2018 afgerond.

Overige fysieke projecten
Wat
Plaatsen van nieuwe
speeltoestellen daycares,
scholen en
kinderboederij.

Stand van zaken
Inventarisatie afgerond
Speeltoestellen zijn besteld

Planning
Eind 2018 gereed.

Projecten
Maatschappelijk
Vastgoed (integrale
middelen)
1. Outdoor fitnesspark;
2. bouw clubhuis;
3. onderhoud Cruyff
court
4. uitbreiden
fitnesscentrum;
5. sporthal &
parkeerterrein;
6. opknappen

Financiële voorbereidingen
en projectinventarisatie
gestart.

Tijdpad van afzonderlijke projecten volgt.

Page 2 of 3

Wat
aanleunwoningen;

Stand van zaken

Planning

Opslag regenwater
Zeelandia

Projectvoorstel wordt voor
eind oktober ingediend bij
LNV
Gunning afgerond, contract
in opmaak Start bouw eind
november.

projectuitvoering voor eind 2018

Herstel van de
‘Waterman’

Uitvoering gestart

eind februari 2019 gereed

Uitbreiding
containeroverslag haven
(EOF 10)

Kick-off was 6 september
2018
Werkzaamheden gestart
november 2018
Fase 1 en fase 2 bijna
gereed. Fase 3 uitgesteld tot
dat de basis van de cherry
tree weg is gedaan.

Gereed juli 2019.

Stand van zaken
Besluit scope onderzoek
kwaliteit is op 02-10-2018 door
BC getekend. Besluit is
aangeboden aan RvIG om
verder op te pakken.

Planning
Eind 2019 gereed

SEOC (Statia Emergency
Operations Center)

Ondergrondse
bekabeling/ STUCO /
(EUTEL) (EDF 11)

Maart 2019, afgerond

Eind 2018 gereed

Interne projecten
Wat
Onderzoek kwaliteit
bevolkingsadministratie &
opschoning.
Bevolkingsadministratie PIVA
opzetten.
Plaatsing
straatnaamborden en
huisnummers
Opleidingstraject
ambtelijk apparaat

Invoering werkend
systeem van
belasting(heffing)

Ter voorbereiding gestart met
adres-onderzoeken.
Contract is eerste week
november getekend.

Plaatsing eind 2018 afgerond.

De eerste ronde van trainingen
is afgerond. Positief ontvangen.
De trainingen zijn op 8 oktober
gestart. De tweede ronde is in
januari 2019 en de derde in
mei 2019.

Eind 2019 afronding en evaluatie.

Met AFAS is de behoefte voor
Toeristenbelasting en
afvalstoffenheffing
geïnventariseerd.

In Q1 van 2019 operationeel.

Page 3 of 3