Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

30 080

Planologische kernbeslissing Ruimte voor de
rivier

Nr. 87

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 2 oktober 2017
Hierbij bied ik u, mede namens de Staatssecretaris van Economische
Zaken, de 30e voortgangsrapportage (VGR30) aan over het programma
Ruimte voor de Rivier1. De rapportage bestrijkt de periode van 1 januari
2017 tot en met 30 juni 2017.
In de verslagperiode is de waterveiligheid behaald voor de maatregel
Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Dit is het project met de grootste
waterstanddaling van het programma: inzet van de hoogwatergeul zorgt
voor 71 centimeter waterstanddaling. De waterveiligheid hoeft enkel nog
bij Huissensche Waarden en Extra Uiterwaardvergraving Millingerwaard
behaald te worden, wat naar verwachting komende verslagperiode
gebeurt. Ook bij het overgrote deel van de maatregelen is de Ruimtelijke
kwaliteit inmiddels gerealiseerd. Daarmee zijn de beide doelstellingen van
Ruimte voor de Rivier binnen handbereik.
De afgelopen tien jaar is de PKB Ruimte voor de Rivier, via een planstudiefase tot realisatie gekomen. Er is in deze tijdspanne ruim € 2 miljard
aan projecten omgezet om Nederland waterveiliger en het rivierengebied
mooier te maken. Dit is gebeurd in goede samenwerking tussen
gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Dat vind ik een
prestatie van formaat. Met de afronding van Ruimte voor de Rivier in
zicht, richt het programma de krachten nu op het laatste deel van haar
opgave waarbij een zorgvuldige afhechting en overdracht van de
maatregelen aan de eindbeheerders centraal staan. Parallel daaraan is op
uw verzoek de eindevaluatie van het programma in gang gezet. De
uitkomsten hiervan zullen u bij VGR31 worden aangeboden, wat naar
verwachting de laatste VGR van het programma zal zijn.

1

kst-30080-87
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 30 080, nr. 87

1

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 29e VGR2
Planning
In de verslagperiode zijn geen wijzigingen opgetreden in de beoogde data
van behalen waterveiligheid bij de resterende maatregelen.
Financiën
De actuele programmaraming van Ruimte voor de Rivier bedraagt op
peildatum 30 juni 2017 € 2.280,4 miljoen en is daarmee gedaald ten
opzichte van de vorige verslagperiode. De vrije ruimte bedraagt aan het
eind van de verslagperiode € 106,3 miljoen. Van de vrije ruimte wordt
€ 77,6 miljoen in de tweede helft van 2017 onttrokken aan het programmabudget en toegevoegd aan de vrije investeringsruimte van het
Deltafonds (effectuering in de Miljoenennota 2018 en VGR31).
Risico’s
In de verslagperiode is de risicoreservering verhoogd, mede omdat de
verwachting is dat enkele langlopende contractuele discussies met
opdrachtnemers duurder uitvallen dan initieel verwacht.
Scope
In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld.
Ontwikkelingen na de verslagperiode
In VGR30 wordt melding gemaakt van het risico van vertraagde start van
de werkzaamheden bij Huissensche Waarden. Dit als gevolg van de
ingediende beroepen en aangevraagde voorlopige voorziening naar
aanleiding van de ruimtelijke vergunningen. Na de verslagperiode is
gebleken dat de aangevraagde voorlopige voorziening niet is toegekend,
waardoor de opdrachtnemer op 28 augustus 2017 is gestart met de
werkzaamheden. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2017
worden afgerond.
De VGR30 geeft samen met de voortgangsrapportages Maaswerken
(Kamerstuk 18 106, nr. 241) en het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)(Kamerstuk 32 698, nr. 37) inzicht in de voortgang die
we maken met de hoogwaterbescherming in heel Nederland.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

2

Kamerstuk 30 080, nr. 85

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 30 080, nr. 87

2