2013D51262

LIJST VAN VRAGEN
De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd
aan de Minister van Defensie over de brief d.d. 21 november 2013 inzake
de uitkomsten van de voorstudiefase, B-fase, van project Medium Altitude
Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) (30 806, nr. 16).
De voorzitter van de commissie,
Ten Broeke
De griffier van de commissie,
Van Leiden

nds-tk-2013D51262

1

Nr

Vraag

1

In hoeverre is de verwerving van één systeem een experiment? In hoeverre is één
systeem operationeel een betekenisvolle aanvulling van het materieel? Als dit een
experiment is, hoeveel systemen zijn dan uiteindelijk nodig om er operationeel
overtuigend mee te kunnen optreden?
Kunt u aangeven in welke mate weersomstandigheden een rol spelen bij het
effectief vergaren van inlichtingen? Wat zijn de uiterste fysieke grenzen waarbij een
MQ-9 Reaper operationeel ingezet kan worden?
Zijn er gevallen bekend van MQ-9 Reapers die tijdens het uitvoeren van operationele
werkzaamheden zijn gehackt/waarvan de besturing is overgenomen? Beschikt de
MQ-9 Reaper over een daadwerkelijk en effectief systeem tegen cyberaanvallen?
Wordt de inzet van drones in het binnenland geëvalueerd door u en uw collega van
Veiligheid en Justitie, afzonderlijk dan wel gezamenlijk?
Welke Minister draagt de kosten van de binnenlandse drones inzet ten behoeve van
de justitie en hoeveel bedroegen de kosten in 2012 en 2013?
In hoeverre is de Scan Eagle inmiddels beschikbaar en in gebruik genomen voor
binnenlandse inzet?
Over hoeveel drones beschikt u?
Hoe vaak zijn drones in 2012 en 2013 door de overheid ingezet en ten behoeve
waarvan?
Hoe vaak heeft u in 2012 en 2013 drones uitgeleend aan Justitie en/of de politie en
ten behoeve waarvan?
Hoe wordt de kwalitatieve behoefte van de Medium Altitude Long Endurance
Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) vervuld als de kwantitatieve behoefte aan
twee inbouwsets met speciale grond- en oppervlakteradar met groot bereik en twee
inbouwsets met elektronische sensor voor radio- en radarsignalen ontbreekt?
Hoe wordt het voortzettingsvermogen van de MALE UAV verzekerd als met dit
systeem het maar mogelijk is om voor een aaneengesloten periode van een half jaar
een missie uit te voeren?
Welke sensoren maken deel uit van de behoefte van de MALE UAV anders dan de
grond- en oppervlakteradar met groot bereik en de elektronische sensor voor radioen radarsignalen?
Wordt er bij de verwerving en introductie van één MALE UAV-systeem reeds
rekening gehouden met een eventuele behoefte in de toekomst van een MALE UAV
systeem als wapendrager?
Welke gevolgen heeft het aanhouden van de additionele sensoren om financiële
redenen voor de operationele inzet?
Hoeveel komt het gereserveerde budget van het project MALE UAV tekort om aan de
volledige kwalitatieve en kwantitatieve behoefte te voldoen?
Wanneer zal de nieuwe Nederlandse MALE UAV-eenheid opgericht worden?
Wat zijn de meerkosten om de MQ-9 Reaper aan te passen en om te bouwen tot
wapendrager?
Wat zijn de functionaliteiten van de additionele sensoren die in de toekomst wellicht
«van de plank» kunnen worden gekocht?
Wat is de reden dat er wordt gekozen een systeem «van de plank» te kopen?
Welke alternatieven zijn er beschikbaar, als er niet voor wordt gekozen een systeem
«van de plank» te kopen?
Wat zijn de eventuele financiële consequenties, in zowel negatieve als positieve zin,
als er niet voor wordt gekozen een systeem «van de plank» te kopen?
Wat is/zijn de reden(en) dat de operationele capaciteit pas een jaar later beschikbaar
is, dan in eerste instantie werd gemeld?
Met welke buitenlandse eenheden, die met hetzelfde systeem opereren, zal de
Nederlandse MALE UAV-eenheid samenwerken?
Welk risico brengt het projectrisico «afwijken van bestaande configuratie» met zich
mee als het projectbudget niet voldoende is om de speciale grond- en oppervlakteradar met groot bereik en de elektronische sensor voor radio- en radarsignalen aan
te schaffen?
Kunt u toelichten welke nationale taken voor de MQ-9 Reaper zijn weggelegd als dit
systeem niet volledig in het luchtruim geïntegreerd kan worden?
Voor welke nationale taken wordt de MQ-9 Reaper door andere landen ingezet?
Welke mogelijkheden zijn er voor internationale samenwerking bij de certificering
van het MALE UAV-systeem?
Op welke onderdelen van de certificering van de MQ-9 Reaper is onvoldoende
informatie verkregen?
Wat zijn de te verwachten extra kosten van de sense and avoid apparatuur wanneer
deze later wordt geïntegreerd?
Als de MALE UAV niet gecertificeerd is voor het Europese luchtruim, mag ze daar
dan opereren? Bestaan er om die reden plannen om de MALE UAV in Zuid-Europa te
stationeren, zolang er geen certificering is?
Wordt onder later in te voeren technologieën ook verstaan bewapening van de
MALE UAV? Zo ja, met welke wapensystemen?

2

3

4
5
6
7
8
9
10

11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30

31

2

Nr

Vraag

32

Wat zijn de consequenties als ook in de vervolgfase blijkt dat de luchtwaardigheid
van het MALE UAV-systeem niet voldoet aan de in Nederland geldende luchtwaardigheidseisen en er dus geen certificering kan plaatsvinden?
Op welke aspecten is de informatie vooralsnog onvoldoende om te bepalen of het
MALE UAV-systeem voldoet aan de in Nederland geldende luchtwaardigheidseisen?
Hoe hoog zijn de verwachte kosten van de additionele certificeringswerkzaamheden?
Wanneer verwacht u dat de internationale regelgeving inzake volledige luchtruimintegratie van onbemande vliegtuigen zal zijn voltooid?
Wanneer zal er voldoende informatie verkregen zijn om vast te kunnen stellen of en
hoe de USAF MQ-9 Reaper configuratie aangepast moet worden voor de integratie
van de twee additionele sensoren die deel uit maken van de Nederlandse behoefte?
Hebben de landen, die de MQ-9 Reaper reeds bezitten, de twee additionele
sensoren, grond- en oppervlakteradar met grootbereik en elektronische sensor voor
radio- en radarsignalen in hun behoefte opgenomen? Zo ja, hoe hebben zij de
integratie gedaan? Zo nee, waarom hebben zij dat niet in hun behoefte opgenomen?
Kunt u een lijst geven van landen die beschikken over de MQ-9 Reaper of, zoals
Duitsland, daar vergaande interesse in hebben?
Welke landen die beschikken over de MQ-9 Reaper, of er interesse in hebben,
gebruiken de MQ-9 Reaper als wapendrager of hebben de intentie dat te doen?
Op welke aspecten is de informatie vooralsnog onvoldoende om te bepalen of de
MQ-9 Reaper configuratie is aangepast voor integratie van de twee additionele
sensoren die deel uit maken van de behoefte?
Hoe hoog zijn de verwachte investeringskosten van de specifieke integratie van de
inbouwsets?
Wanneer verwacht u te kunnen beslissen over het al dan niet afwijken van de
bestaande configuratie?
Met welke andere landen heeft u, naast Duitsland en Frankrijk, een Letter of Intent
getekend wat betreft samenwerkingsmogelijkheden?
Is er een inschatting te maken van de financiële baten voor het Nederlandse
bedrijfsleven met betrekking tot de MALE UAV?
Hoe is er in voorzien dat de kennis over MALE UAV gezamenlijk met het bedrijfsleven wordt gewaarborgd voor de toekomst?
Hoe wordt de gouden driehoek betrokken bij het opbouwen van de kennis met het
voor Nederland unieke MALE UAV-systeem?
Wordt het bedrijfsleven betrokken bij de initiële operaties, als voorbereiding op de
toekomstige inzet in het veiligheidsdomein? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
Welke beperkingen zijn er voor de nationale inzet van de MALE UAV boven bewoond
gebied?
Wat zijn de beweegredenen geweest om te kiezen voor vliegbasis Leeuwarden als
thuisbasis voor de MALE-UAV-eenheid?
Welke argumenten en overwegingen, naast financiële, zullen in de toekomst een rol
kunnen spelen bij het besluit om private participatie wel of niet toe te staan?
Welke aanpassingen verwacht u dat er allemaal nodig zijn bij het stationeren van de
MALE UAV-eenheid op vliegbasis Leeuwarden, groot én klein?
Is het mogelijk om de Kamer periodiek te informeren, dat wil zeggen eens per half
jaar, over de voortgang van de gecombineerde studie- en verwervingsvoorbereidingsfase van het MALE UAV-systeem?

33
34
35
36

37

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

3