2009D53828

Lijst van vragen Project Mainportontwikkeling Rotterdam:
Voortgangsrapportage 6
1
Bent u bereid om zich hard te maken voor de aanleg van een terminal of
extra laad- en loscapaciteit op de Tweede Maasvlakte, specifiek bedoeld
voor binnenvaartschepen («dedicated barge»), ter bevordering van de
doorstroming en van een aantrekkelijker bedrijfsvoering voor
binnenvaartondernemers?
2
Als de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in het voorjaar
van 2010 een gunstige uitspraak doet over de toegangsbeperkingsbesluiten voor het bodembeschermingsgebied en de rustgebieden, is dan
de natuurcompensatie volledig gerealiseerd? Zo nee, wat moet er nog
gebeuren om de natuurcompensatie te voltooien?
3
Wat zijn de financiële consequenties voor het projectbudget en de post
onvoorzien van het vervallen van de zeereep als natuurcompensatie?
Waar in de voortgangsrapportage zijn deze financiële consequenties terug
te vinden?
4
Welk deel van het budget van € 12 miljoen, dat u in het kader van de
stimuleringsregeling voor de natuurcompensatie in de Voordelta
beschikbaar heeft gesteld, is nog beschikbaar voor recreatie en toerisme,
respectievelijk visserij?
5
Tot wanneer zijn de tijdelijke verordeningen Stimulering Voordelta van de
provincies Zeeland en Zuid-Holland geldig? Worden deze verordeningen
nog verlengd?
6
Wat is de reden dat het uitvoeren van studies in het kader van het
deelproject Landschapspark Buytenland, «naar de inrichting van het
recreatiedeel, mogelijke exploitatievormen van het gebiedsgedeelte waar
natuurakkers zijn voorzien en een nadere invulling van het zuidelijke
gedeelte waar een andere vorm van hoogwaardige natuur is gepland»
meer tijd kostte dan verwacht (pag. 6 Zesde Voortgangsrapportage
PMR/750ha)?
7
Welke gevolgen heeft het mogelijk hoger uitvallen van de grondprijs voor
het deelproject Landschapspark Buytenland dan aanvankelijk was
voorzien, voor het desbetreffende budget? Welke actie wordt ondernomen
naar aanleiding van deze verwachting?
8
Op welke wijze denkt u tegemoet te kunnen komen aan zorgen over de
uitbreiding van de infrastructuur (HSL, N471, RandstadRail, ZoRo-bus,
N209, A13/16) in en rond het gebied van de Vlinderstrik (pag. 9 Zesde
Voortgangsrapportage PMR/750ha)? Is hierover afstemming met de
desbetreffende (project)organisaties?

1

9
Wanneer worden verdere afspraken gemaakt met potentiële beheerders
van de Vlinderstrik?
10
Is er inmiddels een oplossing voor het investeringstekort bij het project
Landtong Rozenburg?
11
Wanneer wordt beslist wat er met het voor het project Stadspark
Duinvallei resterende budget gaat gebeuren?
12
Wat is de reden voor de vertraging in de vaststelling van het Monitoringsen Evaluatieprogramma Bestemming, waarvan in de vorige voortgangsrapportage nog werd verwacht dat het in 2009 zou worden afgerond,
maar nu wordt gemeld dat het pas in de loop van 2010 zal worden
vastgesteld?
13
Is er onderzoek gedaan naar de effecten van de economische crisis op de
toekomstige exploitatie van de Tweede Maasvlakte? Welke effecten
verwacht u dat de economische crisis zal hebben op de exploitatie?
14
Kunt u, bij het gestand doen van uw toezegging uit het algemeen overleg
Zeehavens van 22 september 2009 om de Kamer schriftelijke informatie te
doen toekomen over de mogelijke effecten van de economische crisis op
de fasering van de exploitatie van de Tweede Maasvlakte, alle belangrijke
factoren en actoren betrekken en daarbij ook rekening houden met het
scenario dat er pas in 2016 weer sprake is van een fatsoenlijk herstel van
de markt op het gebied van vaartgerelateerde logistiek?
15
Waarom heeft een mogelijke vernietiging van het bestemmingsplan van
de Tweede Maasvlakte geen (directe) consequenties voor de aanleg van
de Tweede Maasvlakte?
16
Kan (partiële) vernietiging van het bestemmingsplan de Tweede
Maasvlakte wel consequenties hebben voor andere aspecten van het
project, bijvoorbeeld de exploitatie van de Tweede Maasvlakte?
17
Kunt u een overzicht geven van alle mogelijke gevolgen voor de geplande
aanleg van de Tweede Maasvlakte van gegrondverklaring door de Raad
van State van één of meerdere van de in het kader van het Project
Mainportontwikkeling Rotterdam ingestelde beroepen?
18
Kunt u de garantie geven dat een (partiële) vernietiging van één of
meerdere van de in het kader van het Project Mainportontwikkeling
Rotterdam ingestelde beroepen geen enkele invloed heeft op de aanleg
van de Tweede Maasvlakte en alle daaraan gerelateerde geplande
projecten? Kunt u uw antwoord toelichten?

2