Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2012–2013

33 400 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2013

Nr. 108

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN
MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 4 juli 2013
Hierbij stuur ik u de Startbeslissing voor het project Calandbrug. Het
initiatiefdocument dat hiervoor de basis vormt, treft u bij deze brief aan1.
Situatie
De Calandbrug is een stalen hefbrug uit 1969 voor trein-, weg- en
langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied. De brug maakt deel
uit van de Betuweroute (Havenspoorlijn) en is voor het spoorgoederenvervoer de enige oeververbinding over het Calandkanaal. De
Calandspoorbrug is van essentieel belang voor de mainport Rotterdam,
voor het spoorgoederenvervoer en het maximale gebruik van de
Betuweroute. De instandhouding en voldoende capaciteit van deze brug
als deel van de Betuweroute is cruciaal gegeven de bijdrage van de
Betuweroute aan de economie, de veiligheid, het milieu en de
leefbaarheid.
Problematiek
De verkenning die op basis van de Startbeslissing aanvangt, richt zich op
alternatieven die een oplossing vormen voor de onderstaande drie
problemen.
1. In 2020 bereikt de brug haar technische levensduur.
2. Voor het treinverkeer ontstaat als gevolg van de huidige voorrangsregeling voor scheepvaartverkeer een capaciteitsknelpunt: de brug zal
in de nabije toekomst steeds vaker opengaan voor het scheepvaartverkeer.
3. De bewoners van het nabij gelegen Rozenburg ervaren geluidsoverlast van treinen die over de stalen brug rijden.
1

kst-33400-A-108
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 A, nr. 108

1

Het wegverkeer ondervindt geen belemmering van de brugopeningen, dat
kan ook door de Thomassentunnel rijden.
Financiering
Met het Havenbedrijf Rotterdam heb ik afgesproken gezamenlijk te
streven naar een oplossing in uiterlijk 2019 en deze zo mogelijk samen te
financieren. Het Havenbedrijf is bereid financieel bij te dragen aan een
oplossing met een bedrijfseconomische meerwaarde (rendabele business
case). Voor de variant waaraan Havenbedrijf Rotterdam na eigen
onderzoek de voorkeur geeft, het Theemswegtracé (geraamde kosten:
€ 420 incl. btw), heeft het die bijdrage al berekend (€ 80 mln.). Dit tracé
behelst een verlegging van een deel van de Havenspoorlijn naar een
locatie ten zuiden van de Brittanniëhaven waardoor het scheepvaartverkeer en het treinverkeer elkaar niet meer kruisen. Het Theemswegtracé
zal onderdeel gaan uitmaken van de verkenning waarin meerdere
alternatieven op objectieve wijze met elkaar worden vergeleken binnen de
kaders en regels van de Tracéwet en het MIRT Spelregelkader.
In de begroting heb ik een bedrag gereserveerd van € 157 mln. incl. btw
waarmee de brug in ieder geval gerenoveerd kan worden. Wanneer na de
verkenning het voorkeursalternatief duurder blijkt dan het beschikbare
budget, zal ik in overleg met het Havenbedrijf Rotterdam een afweging
maken binnen het beschikbare budgettaire kader.
Planning
De planning is erop gericht om in 2019 een nieuwe oplossing open te
stellen. Rekening houdend met een bouwtijd van vier jaar, die nodig is
voor het meest complexe alternatief dat onderdeel uitmaakt van de
verkenning, dient in 2015 het contract aan de aannemer gegund te
worden. De planuitwerking dient dan gereed te zijn.
De planning voor de onderzoeksfase is hiermee ambitieus. In deze fase
werken het ministerie, het Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en Keyrail dan
ook nauw samen. De gezamenlijke projectmatige aanpak, het parallel
schakelen van werkzaamheden en het gebruik van bestaand onderzoeksmateriaal moeten ervoor zorgen dat de planning wordt gehaald en er alle
ruimte wordt gegeven aan een zorgvuldig participatietraject.
Het project Calandbrug past de uitgebreide Tracéwetprocedure toe.
Afhankelijk van het nog te kiezen voorkeursalternatief zal blijken of een
realisatie plaatsvindt door middel van een besluit op basis van de
Tracéwet, of via een ander wettelijk kader.
De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,
W.J. Mansveld

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 400 A, nr. 108

2