Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2023–2024

2

Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

263
Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat over het bericht dat de Gerrit Krolbrug in Groningen tot eind dit
jaar dichtblijft (ingezonden 2 oktober 2023).
Antwoord van Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen
20 oktober 2023).
Vraag 1
Kent u het bericht «Groningen schrikt: Gerrit Krolbrug blijft tot eind dit jaar
dicht. Stad wil dat Minister ingrijpt»?1
Antwoord 1
Ja.
Vraag 2
Wat is uw reactie op dit bericht?
Antwoord 2
Zowel de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug als de realisatie van de
tijdelijke hellingbanen hebben prioriteit. De zorgen bij het College van B&W
van de gemeente Groningen, de omwonenden en ook bij het Platform Gerrit
Krolbrug over de tijd die het kost om de verbinding te herstellen voor fietsers
en mensen die minder mobiel zijn en over de voortgang van de vervanging
van de Gerrit Krolbrug, zijn bekend en begrijpelijk.
We kijken vanaf het begin samen naar alle mogelijkheden om de tijdelijke
hellingbanen en de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug zo vlot mogelijk te
realiseren. Daarbij is, en wordt nog steeds, nauw samengewerkt met de
gemeente Groningen en de provincie Groningen. Deze samenwerking
verloopt goed; er is zowel ambtelijk als bestuurlijk regelmatig overleg. De
betrokkenheid bij het project van alle partijen is hoog en het is helder dat dit
een complex project is wat veel belangen raakt.
Vraag 3
Herinnert u zich uw bezoek aan de Gerrit Krolbrug op 3 juli 2023?

1

ah-tk-20232024-263
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2023

Dagblad van het Noorden, 24 mei 2023, https://dvhn.nl/groningen/Groningen-schrikt-GerritKrolbrug-blijft-tot-eind-dit-jaar-dicht.-Stad-wil-dat-minister-ingrijpt-28440312.html.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Aanhangsel

1

Antwoord 3
Ja.
Vraag 4
Herinnert u zich uw toezegging tijdens dat bezoek dat er een werkgroep met
medewerkers van Rijkswaterstaat eb gemeente Groningen en omwonenden
zou worden opgericht?
Antwoord 4
Ja.
Vraag 5
Wat is de stand van zaken van de betreffende werkgroep?
Antwoord 5
De werkgroep is opgericht en denkt mee over verschillende thema’s die raken
aan de realisatie van de hellingbanen, de bouw van de nieuwe Gerrit
Krolbrug en ook aan het onderzoek naar een verbinding tijdens de realisatie
van de nieuwe brug.
Vraag 6
Herinnert u zich uw inzet tijdens het betreffende bezoek dat er voor eind dit
jaar een alternatieve oeververbinding zou worden geplaatst voor langzaam
verkeer, ook voor mensen met een beperking?
Antwoord 6
Ja.
Vraag 7
Wat is de planning voor de plaatsing van een alternatieve oeververbinding?
Antwoord 7
Deze week is de fase van vergunningverlening voor de tijdelijke hellingbanen
afgerond. Op maandag 23 oktober 2023 wordt gestart met de voorbereiding
van de werkzaamheden en vanaf 20 november 2023 start de daadwerkelijke
bouw. Deze duurt tot en met vrijdag 22 december 2023. Hierna vindt een
testfase plaats, voor de nodige stabiliteitscontrole en testen met gebruikers.
De testfase kan niet meer voor het einde van dit jaar worden uitgevoerd,
waardoor de openstelling voor het publiek na de jaarwisseling plaatsvindt.
Deze verbinding blijft in ieder geval in stand tot het moment waarop de bouw
van de nieuwe brug start.
Vraag 8
Deelt u de mening dat een alternatieve oeververbinding niet moet wijken
voor de bouw van de definitieve Gerrit Krolbrug?
Antwoord 8
De realisatie van de tijdelijke hellingbanen is door verschillende oorzaken op
korte termijn alleen realiseerbaar op de huidige locatie bij de Gerrit Krolbrug.
Bij de aanvang van de realisatiewerkzaamheden van de nieuwe brug, wordt
de oude Gerrit Krolbrug gesloopt, inclusief de hellingbanen. Ik heb toegezegd
dat onderzocht zal worden op welke wijze een verbinding tijdens de realisatie
van de nieuwe Gerrit Krolbrug in stand gehouden kan worden.
Vraag 9
Wat is de tijdlijn voor de bouw van de definitieve Gerrit Krolbrug?
Antwoord 9
De openstelling wordt uiterlijk in 2029 verwacht. Deze planning is niet
veranderd sinds de brief over «voortgang vervanging Gerrit Krolbrug en
tijdelijke verbinding voor langzaam verkeer» van 30 mei 2023 aan de Kamer
(36 200 A, nr. 75).
Vraag 10
Kent u de voorstellen voor een alternatieve oeververbinding van het platform
omwonenden en belangenorganisaties van 5 juli 2023?

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Aanhangsel

2

Antwoord 10
Ja.
Vraag 11
Wat is uw reactie op deze voorstellen?
Antwoord 11
Er is een wens uitgesproken om tijdens de bouw van de nieuwe Gerrit
Krolbrug te beschikken over een (alternatieve) volwaardige verbinding voor
fietsers, voetgangers en mensen die minder mobiel zijn. Zoals aangegeven
blijft de tijdelijke verbinding met hellingbanen in ieder geval in stand tot het
moment waarop de bouw van de nieuwe brug start. Tijdens de informatiebijeenkomst van 30 mei jl. is afgesproken dat Rijkswaterstaat en de gemeente
Groningen in een werkgroep met bewoners nogmaals bezien of en welke
mogelijkheden er zijn om een verbinding tijdens de bouw van de nieuwe
brug in stand te kunnen houden.
Vraag 12
Welke mogelijkheden ziet u om deze voorstellen te realiseren?
Antwoord 12
De verschillende mogelijkheden voor de tijdelijke verbinding tijdens de bouw
worden in oktober en november van dit jaar nader onderzocht, afgewogen en
met de bewoners en overige belanghebbenden gedeeld. De resultaten van dit
traject neem ik mee in het besluit dat ik hierover begin 2024 verwacht te
nemen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2023–2024, Aanhangsel

3