Plan van Aanpak
Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3
‘Koersaanpassing n.a.v. advies AcICT’
Versie 1.0

Datum
Status

30 november 2022
Definitief

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

Inhoud

1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5

Inleiding—5
Koersaanpassing n.a.v. advies AcICT—5
Referentiekader project IKT—6
Referentiekader: scope—6
Referentiekader: testbasis—6
Referentiekader: ISO25010—7
Referentiekader: Testpiramide—8
Referentiekader: Testaanpak—9

2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

PvA IKT Fase 3—11
Scope IKT-3—11
Wat doet IKT-3 wel?—11
Wat doet IKT-3 in algemene zin niet?—13
Wat doen we na IKT 3?—14
Resultaten IKT-3—14
Specifieke maatregelen IKT-3—14
Aanpak project IKT-3—15
Organisatie en sturing project IKT—15
Planning IKT-3—16

3
3.1
3.2

Relaties met andere projecten—17
Verbetermaatregelen Quality Assurance DSO—17
Tijdelijke alternatieve maatregelen—17
BIJLAGEN
1. De DSO keten in 11 stappen zoals deze binnen IKT wordt gebruikt
2. Scope IKT Fase 3
3. Toelichting werkvoorraad IKT Fase 3
4. Maatregelentabel IKT en QA DSO

Pagina 3 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

1

Inleiding

1.1

Koersaanpassing n.a.v. advies AcICT
Voor u ligt het Plan van Aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase-3. Dit plan
heeft als subtitel meegekregen ‘Koersaanpassing n.a.v. advies AcICT’. Hiermee is de
essentie aangegeven, hoe dit plan voor IKT Fase 3 en de fasen daarna, is
vormgegeven.
Sinds april 2022 worden de DSO ketens indringend getest door de projectorganisatie
IKT. Dit is een interbestuurlijk project, dat valt onder het interbestuurlijke
programma Aan De Slag met de Omgevingswet (ADS). Het IKT-project heeft de
afgelopen 2 fasen (vanaf voorjaar 2022) bewezen significante waarde toe te voegen
bij het testen van de ketens van het DSO.
Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) doet in haar advies van 10 oktober jl. een
bredere beschouwing van de werking van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO),
dan ‘alleen’ het interbestuurlijke ketentesten middels het project IKT. Hierbij worden
ook aanbevelingen gedaan ten aanzien van bijvoorbeeld de non-functionals of de
test-voorzieningen DSO in algemene zin.
Essentie van het advies van AcICT is dat zij zich richt op de gehele quality assurance
van het DSO (zowel centraal, als decentraal), waardoor uitspraken over de
aantoonbare werking mogelijk zijn. AcICT kiest in haar advies voor een holistische
kijk op quality assurance. Deze integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van
het DSO, ligt primair bij het programma ADS - en is daar ook opgepakt - en niet bij
het interbestuurlijk project IKT.
Het voor u liggende plan betreft het plan van het interbestuurlijke project IKT, met
de daarbij behorende scope. Binnen dit project zijn maatregelen genomen bij de
start van IKT Fase 3, mede n.a.v. de adviezen van AcICT.
Daarnaast zijn een aantal aanvullende maatregelen genomen, die óók waarde
toevoegen voor het interbestuurlijke project IKT, maar elders zijn belegd binnen het
programma ADS. Bij het programma ADS ligt de verantwoordelijkheid voor de
gehele quality assurance van het DSO.
Hoe zaken aan de ‘de binnenkant’ zijn georganiseerd, is voor de gebruiker van het
DSO natuurlijk volstrekt niet interessant. Die wil gewoon gebruik maken van een
DSO dat correct en gebruikersvriendelijk werkt. Naar onze overtuiging zetten wij
met dit Plan van Aanpak IKT fase 3 en met de overige kwaliteitsmaatregelen,
belangrijke stappen naar de verantwoorde inwerkingtreding (IWT) van de
Omgevingswet.

Pagina 5 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

1.2

Referentiekader project IKT

1.2.1

Referentiekader: scope
Om de testuitvoering van IKT te kunnen positioneren is het van belang dat er
eenduidigheid is over de scope van het IKT-project. In onderstaand schema is de
scope van IKT-project weergegeven, evenals de scoping zoals deze vanuit andere
invalshoeken gebruikt wordt. Binnen het IKT project worden de verschillen in de
scope ook onderkend, maar deze zijn geen onderdeel van het onderhavige IKTproject en worden dan ook in andere documenten beschreven.
Om een goede bestuurlijke afweging te kunnen maken of de techniek van het stelsel
gereed is voor inwerkingtreding, zijn alleen testresultaten vanuit IKT niet voldoende.
Hiervoor zijn ook de resultaten van de niet-functionele testen van het DSO, alle
testen van DSO-LV en de testresultaten van de leveranciers benodigd. Naast de
acceptatie van de technische componenten in het stelsel zal ook gekeken moeten
worden naar de gereedheid van de bevoegd gezagen. Een overall positief IKT
testresultaat betekent dan ook dat de techniek van het DSO werkt voor de door de
deelnemende bevoegd gezagen geteste business scenario’s.

1.2.2

Referentiekader: testbasis
Het project IKT richt zich op de vraag of het voor de Bevoegd Gezagen mogelijk is
om met het gehele stelsel te kunnen werken. Het gehele stelsel bestaat voor IKT
dan ook uit:
•
•

De centrale voorziening: het DSO-LV;
De decentrale voorziening: de software die door iedere afzonderlijk Bevoegd
Gezag is aangeschaft, maar in voorkomende gevallen ook zelf gerealiseerd
is;
Pagina 6 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

•

•

•

De leveranciers van de decentrale software: de leveranciers dragen er zorg
voor dat hun software in de juiste versie beschikbaar is voor hun klanten, de
Bevoegd Gezagen. Daarnaast zorgt de leverancier voor een adequate
afhandeling van bevindingen en wensen die als testresultaat bij het IKT
project geconstateerd worden;
Het Bevoegd Gezag: direct - of indirect via een omgevingsdienst - is het
Bevoegd Gezag onderdeel van het IKT project. Vanuit hun
businessprocessen worden de testscenario’s gerealiseerd waarmee het IKT
project de testen uitvoert;
De initiatiefnemers: binnen het IKT project zijn een aantal grootgebruikers
van het DSO als initiatiefnemer ook betrokken als belangrijke stakeholder.

De aantallen die in de diverse kaders tussen haakjes staan, geven de aantallen van
het item weer dat in het kader benoemd wordt. Bij de kaders voor de Bevoegd
Gezagen geldt ook nog dat er circa 10 document soorten per Bevoegd Gezag in
scope zijn van het IKT project.
Het geheel laat zien dat het project IKT te maken heeft met een complex DSO
stelsel en een variëteit aan mogelijkheden die niet allemaal getest kunnen worden,
maar waarbij met een slimme aanpak, binnen de beschikbare middelen en tijd, het
maximale resultaat behaald wordt.

1.2.3

Referentiekader: ISO25010
Binnen het programma DSO worden de kwaliteitsaspecten vanuit ISO25010
gehanteerd. Deze worden ook binnen het IKT project omarmd voor wat betreft de
functionele aspecten.

Pagina 7 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

Aanvullende verbetermaatregelen m.b.t. de kwaliteit van het DSO-stelsel zijn
separaat belegd. Zie hiervoor ook hoofdstuk 3 en de maatregelentabel in bijlage 4.
Bij het gereed zijn van een maatregel wordt deze vervolgens in de lopende operatie
van het IKT project geïmplementeerd.

Referentiekader: Testpiramide
Binnen het DSO-stelsel worden alle testen uitgevoerd volgens het principe van de
testpiramide. Dit principe gaat ervan uit dat testen in een zo vroeg mogelijk stadium
van het softwarevoortbrengingsproces uitgevoerd worden, waarbij het resultaat
bepalend is in het verdere vervolg van dit voortbrengingsproces.
De principes in de testpiramide zijn:
•
Zoveel als mogelijk geautomatiseerd testen.
•
Veel testen (hoge testdekking) aan de onderkant van de piramide. (‘ShiftLeft’).
•
Weinig testen (lage testdekking, maar wel risico-gebaseerd) aan de
bovenkant van de piramide.
•
Mits goed uitgevoerd, garandeert de gelaagdheid de correcte werking van
bovenliggende lagen.

IKT: Business processen

Isola�e, Focus, Snellere voortbrenging

So�ware
func�onaliteit

DSO
DSO-LV

Integra�e met overigeOBO’s

Geïntegreerde per OBO

Vertrouwen in het stelsel als eenheid

1.2.4

Componenten

Pagina 8 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

Het interbestuurlijke project IKT bevindt zich op de bovenste laag. Op basis van
businessscenario’s worden continue testscenario’s gemaakt en uitgebreid waarmee
het DSO getest wordt en de keten doorlopen wordt. Tevens is er Quality assurance*
ingericht waarmee toezicht wordt gehouden op de kwaliteit van de testuitvoering
van IKT.
*Quality assurance door het centrale IKT-project en/of het programma ADS is maar
ten dele mogelijk voor de decentrale software in de DSO keten. Dit loopt primair via
de BG-en die contractpartij zijn voor hun leveranciers.

So�ware
func�onaliteit

1.2.5

DSO

IKT: Business processen

DSO

DSO-LV
Integra�e met
overige OBO’s

kwaliteitsborging

Geïntegreerde per OBO

leverancier

Componenten

decentrale so�ware

Referentiekader: Testaanpak
Binnen IKT wordt een testaanpak gehanteerd die aansluit bij de Agile werkwijze in
het DSO-programma. Dit resulteert erin dat er in een cyclus van twee weken testen
worden:
•
•
•
•

Voorbereid;
Uitgevoerd;
Bevindingen opgevoerd;
Gerapporteerd.

Tijdens de week van de testuitvoering is er in de ochtend dagelijks een standup met
alle stakeholders die in de desbetreffende testweek betrokken zijn (koepel, gezagen,
testers en OBO’s). ‘s Middags is er een bevindingenoverleg waarbij de gevonden
bevindingen geduid worden door de testers en naar de juiste oplospartij worden
gerouteerd door de bevindingen coördinatoren.
Pagina 9 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

Voorafgaand aan een testweek wordt bepaald of een bevoegd gezag voldoende
gekwalificeerd is om te participeren in de IKT testuitvoering. Hierbij wordt gekeken
naar de status van:
•
•

•

de technische- en functionele aansluiting van het desbetreffende bevoegd
gezag;
de status van het resultaat uit de basischeck van de bijbehorende PLANsoftware leverancier. zie hiervoor de documentatie op het
ontwikkelaarsportaal;
de representativiteit van de te gebruiken content.

Deze cyclus wordt in twee weken uitgevoerd en daarna herhaald.
In de week dat er geen testuitvoering is, wordt de testomgeving door de OBO’s
volgens het staande releaseproces voorzien van de nieuwste software, zodat de
volgende testcyclus uitgevoerd wordt op de meest actuele versie.

Pagina 10 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

2

PvA IKT Fase 3

2.1

Scope IKT-3
Omdat IKT-3 een belangrijke rol vervult in het bestuurlijk besluitvormingsproces (zie
inleiding) is het van belang om scherp te stellen wat het interbestuurlijke project IKT
wel en wat dit project niet doet. Hierdoor wordt scherp dat de zaken die buiten
scope van IKT vallen - maar desalniettemin belangrijk zijn voor IWT - elders belegd
zijn.
De scope van het IKT-project betreft het indringend testen van de samenhang van
de individuele componenten binnen de gehele DSO keten (zie bijlage 1 voor de
keten en de bijbehorende stappen). IKT test daarmee op ketenniveau (samenhang
in de gehele DSO-keten) en op deelketen niveau. De deelketens zijn:
•
plan tot publicatie (stap 1 tot en met 4)
•
toepasbare regel tot en met vergunningverlening (stap 5 tot en met 11).
Hiermee test IKT de samenhang van lokale software (plansoftware, toepasbare regel
software en VTH software) met de componenten binnen de landelijke voorzieningen
(denk aan Regels op de Kaart, checken en aanvragen). IKT toetst deze samenhang
opdat deze voldoende goed werkt voor IWT. Dit helpt de bevoegd gezagen om hun
verdere implementatie-acties vorm te kunnen geven (o.a. inregelen, beproeven en
bekwamen). Omdat het niet mogelijk is alle variabelen in alle DSO-ketens te testen,
maakt IKT gebruik van zogenoemde business scenario’s. In deze limitatieve set
komen de meest voorkomende praktijkscenario’s naar voren. Hierbij wordt
gefocussed op business scenario’s met de grootste risico’s (bij niet correcte
werking). Zie ook maatregel 5 uit de maatregelentabel (bijlage 4).
De scope van IKT-3 wordt zowel naar de aard van de testwerkzaamheden, als in de
tijd begrensd. Niet alles kan worden getest en niet alles kan onder de vlag van IKT
worden geschaard, in bijlage 2 wordt dit in tabelvorm getoond aan de hand van de
functionele set.
Essentie project IKT

•
•
•

•
•
•
•

2.1.1

Is van en voor de koepels van de bevoegd gezagen.
Richt zich op functionele werking van de volledige DSO keten.
Indringend Ketentesten leidt tot inzicht in de functionele werking van de DSO
keten zodat interbestuurlijk kan worden gewogen of de DSO-keten voldoende
klaar is voor inwerkingtreding
Monitort de realisatie van beschikbare oplossingen bij ondervonden
knelpunten.
Gebruikt de ‘minimale functionele set (IWT-niveau)’ en risico-lijst als
toetsingskader
Meest voorkomende combinaties van leveranciers/ BG’s/ plantypes /
verzoektypen, met grootste afbreukrisico’s
Testcases op basis van risico’s en bijbehorende business scenario’s

Wat doet IKT-3 wel?
In het kort: IKT test door middel van vanuit de praktijk opgestelde business
scenario’s de gehele DSO keten en de twee deelketens, 1) de planketen en 2) de
Pagina 11 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

keten van toepasbare regels naar vergunningverlening. Hiermee draagt IKT bij aan
de totstandkoming van een voldoende stabiel DSO richting IWT. We testen de
samenhang, zien wat goed gaat en rapporteren bevindingen en wensen, welke door
de TBO dan wel een softwareleverancier worden verwerkt. Vanuit een overall
risicoanalyse wordt gevolgd of de gewenste testdekking wordt bereikt. Dit in relatie
met de minimale functionele set en de risicoanalyse.
IKT test de samenhang van alle applicaties en componenten in de gehele DSO-keten
(zie bijlage 1). Dit doet IKT aan de hand van business scenario’s. De business
scenario’s zijn opgezet vanuit het werkproces van het bevoegd gezag. Denk hierbij
aan: Een bevoegd gezag gaat een plan wijziging doorvoeren. Of een bevoegd gezag
ontvangt via het loket een vergunningaanvraag. Of een bevoegd gezag stelt regels
op, op basis waarvan een vergunningaanvraag wordt behandeld.
Zoals opgemerkt testen we hiermee niet de (werk)processen zelf op
uitvoerbaarheid. We geven bijvoorbeeld geen oordeel over het werkproces voor het
behandelen van een vergunningaanvraag. Wel bekijken we of het DSO (LV en
decentraal) een bevoegd gezag bij IWT ‘digitaal’ op een voldoende wijze
ondersteunt in haar werkprocessen.
Aan de hand van de business scenario’s (en daarvan afgeleide testgevallen) testen
we een van de twee deelketens of gelijk de gehele keten. In IKT3 verwachten we
het volgende te doen:
Gehele DSO keten (1 t/m 11): We testen de gehele keten waarbij we gebruik
maken van de beschikbare functionaliteit in de planketen en deze verbinden met TRen V(TH)-keten. Hiermee testen we of het DSO een bevoegd gezag ondersteund bij
het maken/wijzigen van een plan of visie, het publiceren van het document, het
bekijken van het gewijzigde document in de LVBB dan wel Regels op de kaart.
Vervolgens maken we op basis van de juridische regels de toepasbare regels. Deze
toepasbare regels leiden weer tot vragenbomen in het omgevingsloket. In dit loket
doorlopen we (als het kan) de vergunning check en doen we een aanvraag voor een
vergunning. Welke hierna door bevoegd gezag in behandeling wordt genomen.
In deze DSO-ketentesten, maken we gebruik van realistische en representatieve
casuïstiek.
Planketen (1 t/m 4): In de periode tot 15-1-2023 gaat het niet mogelijk zijn om
binnen de planketen alle items van de functionele set te testen (zie ook hieronder:
‘wat doen we na IKT3’). Niet alle functionaliteit van de decentrale software is al
beschikbaar. Hiermee kan gesteld worden dat het niet mogelijk is voor medio
januari 2023, de samenhang binnen de gehele DSO-keten indringend te testen. De
delen die wel beschikbaar zijn, vormen een ‘deel’ keten, welke samenhang wel
indringend zal worden getest. Zowel als aparte keten als in de gehele DSO keten.
De functionaliteit die beschikbaar is, willen we testen met een diversiteit aan
plannen en enkele visies. Om te komen tot diverse omgevingsplannen hebben we
inhoudsvariaties uitgewerkt waarbij we de objecten uit STOP-TPOD op verschillende
manieren met elkaar hebben gecombineerd. Door al deze combinaties in een plan te
verwerken, testen we de manier waarop de keten omgaat met deze varianten.
Daarbij testen we ook nog met de omvang van het plan in zowel tekst als
geometrie.
Daarnaast testen we met een softwareleverancier ook nog de planketen op basis
van een aantal risico’s in de keten. Denk hierbij aan: kan een gemeente ook
Pagina 12 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

publiceren op het grondgebied van een andere gemeente? Risico’s worden sowieso
samen met de bevoegde gezagen opgesteld en vertegenwoordigen daarmee de
meest belangrijke afbreukrisico’s in de keten.
Aangezien de planketen nog ontbrekende functionaliteit kent, is TAM-IMRO
ontwikkeld. Hiermee kan de planketen worden gebruikt zonder de op STOP-TPOD
gebaseerde software. Daarom voeren we in deze periode ook een functionele test uit
van TAM Omgevingsplan, TAM Omgevingsverordening en TAM Voorbereidingsbesluit.
Na IKT Fase 3 zullen nog binnen IKT getest worden: TAM Projectbesluit, TAM
Reactieve interventie en TAM Instructie.
TR – VTH keten (5 t/m 11): De keten van toepasbare regels tot
vergunningverlening kan inmiddels goed getest worden. We verwachten deze keten
met IKT3 voldoende indringend getest te hebben op IWT niveau. Daarbij testen we
ook de BOPA.
In IKT fase 3 zetten we ook de eerste stappen m.b.t. het testen met het MKB.
Concreet wordt een testcasus uitgevoerd in overleg met BOVAG.
2.1.2

Wat doet IKT-3 in algemene zin niet?
Geen testen van individuele componenten en applicaties: IKT voert geen
testen uit per ‘losse’ applicatie of component. Deze testen vinden plaats binnen de
OBO’s / TBO of bij de softwareleveranciers. Vanuit diverse werkgroepen (denk aan:
werkgroep geometrie, werkgroep plan-plan, werkgroep TAM-IMRO) wordt hier
ondersteuning op geboden c.q. voortgang gestimuleerd.
Geen acceptatietest:
IKT voert geen acceptatietesten uit van de landelijke voorziening zoals IBAT dat wel
deed. Noch voert IKT acceptatietesten uit van lokale software.
Geen implementatie en geen brede test van de werkprocessen: IKT verzorgt
geen implementatie, noch test IKT de werkprocessen van een bevoegd gezag. De
business scenario’s zijn opgezet vanuit het werkproces het bevoegd gezag, maar
hiermee testen we niet of het werkproces ook uitvoerbaar is.
Geen gebruikerstesten: IKT is niet specifiek gericht op het testen van
gebruiksvriendelijkheid van de lokale software of de landelijke voorzieningen. Het
kan wel voorkomen dat via de gemeentelijke deelnemers wensen/ bevindingen over
gebruiksvriendelijkheid worden ingebracht. Daarnaast zijn gebruikerstesten van de
viewers van het Omgevingsloket elders binnen het ADS-programma belegd.
Geen test van non-functionals: IKT test geen non-functionals, zoals
performance. Dit is belegd bij de beheerorganisatie DSO-LV. Hier wordt op
ingegaan in hoofdstuk 3 (plus bijbehorende maatregelentabel).
Bevindingen t.a.v. zowel gebruikersvriendelijkheid, werkbaarheid en andere nonfunctionals zullen ook tevoorschijn komen tijdens het IKT-testen. Dit is zeer
waardevolle ‘bijvangst’ die ook als testbevindingen worden geregistreerd en
teruggekoppeld. Maar hier ligt dus niet de focus van het interbestuurlijke IKTproject.
Bovenstaande punten zijn weliswaar buiten scope van IKT, maar met het oog op de
voorbereidingen richting IWT wel van belang, Het is zaak dat dit belegd is binnen
het programma c.q. hier voldoende oog voor is.
Pagina 13 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

2.1.3

Wat doen we na IKT 3?
Een aantal onderdelen van het DSO vallen wel binnen de scope om in de keten
getest te worden (daarmee binnen de scope van IKT), maar zijn op dit moment nog
niet (voldoende) gereed (zie ook bijlage 2). Het gaat hier met name over
functionaliteiten binnen de planketen en daarbij specifiek de decentrale
plansoftware. Denk hierbij aan het publiceren van een besluit met bijlagen en
binnen de plansoftware, de basismutaties en de werkproces-ondersteuning. Indien
gereed worden deze zaken in verdere IKT-testen opgepakt.
Niet alle geïndentificeerde scenario’s en testgevallen kunnen in IKT-3 doorlopen
worden. Met IKT zetten we wel een gewijzigde aanpak neer, die ook na IKT-3 wordt
doorgezet.

2.2

Resultaten IKT-3
In algemene zin levert het interbestuurlijke project IKT de volgende resultaten:
Overzicht welke functionaliteit in de DSO-keten werkt
•
Wordt aangegeven t.o.v. de minimale functionele set (IWT-niveau) set, per
testweek per BG, wat een positief testresultaat geeft (groen), wat een
negatief testresultaat geeft maar wel werkbaar is (oranje) of wat een
negatief testresultaat geeft (rood).
•
Inzicht in welke functionaliteit (DSO-LV, decentrale software, content) nog
niet testbaar is.
•
Inzicht in welk business scenario door welk bevoegd gezag getest is met
welk testscenario.
•
Inzicht in verwerking omgevingsinstrumenten (ook ‘unhappy content’)
Inzicht in bevindingen en wensen
•
Bevindingen (DSO-LV, lokale software, content) worden centraal
geregistreerd.
•
Status van de bevindingen is centraal te volgen (geldt voor DSO-LV) en voor zover terug geleverd - door de softwareleveranciers c.q. de bevoegd
gezagen.
In bijlage 3 is de huidige werkvoorraad IKT Fase 3 weergegeven (reeds in uitvoering
en gepland).

2.3

Specifieke maatregelen IKT-3
Met de uitvoering van IKT fase 3 en zijn een aantal specifieke maatregelen voorzien.
Voor het geheel aan maatregelen wordt verwezen naar paragraaf 3.1, plus bijlage 4
(Maatregelentabel IKT en QA DSO). Door middel van een kleurcodering is in de tabel
aangegeven welke maatregelen vallen binnen de scope van IKT-3 en welke
aanvullend zijn, vanuit het bredere perspectief van QA DSO.

Pagina 14 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

2.4

Aanpak project IKT-3
De volgende aanpak wordt gehanteerd bij IKT-interbestuurlijk:
•
Risico’s aangedragen door de koepels en vanuit het DSO- en ADSprogramma staan centraal in de uit te voeren test.
•
Specifieke business scenario’s worden opgesteld om de risico’s te testen
•
Ook gericht op complexe interbestuurlijke scenario’s en foutsituaties
(unhappy flows).
•
IKT stelt eisen aan deskundigheid en beschikbare capaciteit deelnemers en
aan de gereedheid van de in te zetten software voor de ketentesten (‘entrycriteria’).
•
Vast ritme: week testen, week afronden en voorbereiden (2 kalenderweken
is daarmee 1 testweek).
•
Dagelijks stand-up in de testweek met deelnemende medewerkers van
bevoegd gezagen.
•
Gedurende de gehele week wordt het test-/bevindingenproces actief
uitgevoerd, dagelijks een bevindingenoverleg.
•
Bevindingen worden opgevoerd in de centrale meldingenregistratie (TMR) en
afgehandeld volgens het IKT bevindingenproces.
•
Voorafgaand aan iedere testweek wordt een testplan gemaakt met samen
met alle deelnemende gezagen.
•
Elke deelnemer maakt samen met het centrale testteam, een testontwerp
door t.o.v. de functionele set aan te geven welke scope wordt geraakt.
•
Testen worden middels de business scenario’s doorlopen.
•
Van elke test wordt de testuitwerking in detail vastgelegd.
Verder wordt verwezen naar de specifieke maatregel die vanaf IKT-3 genomen zijn,
zoals verwoord in de maatregelentabel (bijlage 4)

2.5

Organisatie en sturing project IKT
Het organogram van het interbestuurlijke project IKT ziet er als volgt uit:

Toelichting op bovenstaand organogram:
In de stuurgroep IKT zijn op managementniveau vertegenwoordigd: Koepels,
ADS, DSO.
In de projectgroep zijn op projectleidersniveau vertegenwoordigd: Koepels, ADS,
DSO.
Pagina 15 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

-

2.6

In het centrale testteam vindt de uitvoering van werkzaamheden plaats, in
afstemming met de koepels, bevoegde gezagen en softwareleveranciers.
Projectleider IKT neemt deel aan zowel de stuurgroep IKT en is voorzitter van
projectgroep IKT (linking pin).
De testmanager en testcoördinator zijn verantwoordelijk voor de intake en
uitvoering van de testen, en voor de rapportage over de uitgevoerde
testwerkzaamheden.
De testmanager en testcoördinator zijn ook lid van de projectgroep IKT (linking
pin).

Planning IKT-3
Onderstaand staat de planning gevisualiseerd van IKT3-interbestuurlijk:
•
Start was in kalenderweek 39 (maandag 26-9-2022)
•
Afronding van Fase 3 (testweek 17) is kalenderweek 02 (vrijdag 13-1-2023)
•
Oplevering eindrapportage IKT3 is vrijdag 20-1-2023). Deze zal dan
geïntegreerd zijn met de rapportage over de overige maatregelen in het
kader van quality assurance DSO (zie inleiding en paragraaf 3.1).

Pagina 16 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

3

Relaties met andere projecten

3.1

Verbetermaatregelen Quality Assurance DSO
In het vorige hoofdstuk is een verdere uitwerking gegeven van het interbestuurlijke
IKT-project. Zoals gezegd passen de maatregelen van het IKT-project binnen een
groter geheel van quality assurance maatregelen voor het gehele DSO. De complete
set met maatregelen is opgenomen in tabel 4.
Vertrekpunt zijn hierbij de adviezen van AcICT in haar rapportage van 10-10-2022.
Hierbij richt deze complete set met maatregelen zich op deel A uit het AcICT advies:
A. ‘De stabiliteit, betrouwbaarheid en technische werking van de landelijke
voorziening DSO-LV’ / ‘Geef een stevige kwaliteitsimpuls aan indringend
ketentesten’
Verder schetst AcICT in haar advies 2 scenario’s:
1. ‘Invoering op of kort na 1 januari 2023 - zet maximaal in op beperken
maatschappelijke risico’s en oplossen van tekortkomingen’
2. ‘Verdergaand uitstel - neem tijd voor een fundamentele heroriëntatie’
Vanuit de beoogde datum IWT per 1 juli 2023, is daarmee gekozen voor scenario 1.
De overtuiging is dat met deze maatregelen maximaal tegemoet gekomen wordt
aan de zorgen en adviezen van AcICT m.b.t. scenario 1.

3.2

Tijdelijke alternatieve maatregelen
Voor het tweede deel van het advies van AcICT betreft de Tijdelijke Alternatieve
Maatregelen.
B. ‘De Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) die zijn bedoeld als vangnet voor
het functioneren van de planketen binnen het DSO als geheel’ / ‘Versterk centrale
regie op de inzet TAM’s’
Voor de ontwikkeling en implementatie van de TAM’s staat een separate
interbestuurlijke werkgroep aan de lat. Hierover wordt apart gerapporteerd. De
opgeleverde TAM’s worden wel – voor zover relevant – getest binnen het IKTproject.

Pagina 17 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen zoals deze binnen IKT wordt gebruikt

Pagina 19 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

BIJLAGE 2 Scope IKT Fase 3

Pagina 20 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

BIJLAGE 3 Toelichting werkvoorraad IKT Fase 3

Bij de start van IKT Fase 3 was onderstaand de werkvoorraad. Uiteraard werkt het IKT-team ook agile, dus ook hier worden aanpassingen
gedaan op basis van de omstandigheden die zich voordoen. Betreft hier testweken 14, 15, 16, 17 die corresponderen met de periode 7-11-2022
t/m 13-1-2023.

Pagina 21 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 29 november 2022

Pagina 22 van 23

DEFINITIEF | Plan van aanpak Indringend Keten Testen (IKT) Fase 3 | 30 november 2022

BIJLAGE 4 Maatregelentabel IKT en QA DSO
Separaat document

Pagina 23 van 23