TER BESLISSING
Datum
19 januari 2024

Aan

Minister

Onze referentie
RWS-2024/2337
Opgesteld door
RWS GPO/WNZ/BS

Stoppen aanbesteding Van Brienenoordbrug en vervolg

Beslistermijn
21 januari 2024
Bijlage(n)
1

Aanleiding
RWS adviseert u de aanbesteding van de vernieuwing van de Van
Brienenoordbrug te stoppen en middels een brief de Tweede Kamer hierover te
informeren. De brief treft u aan in bijlage 1 bij deze nota.
Geadviseerd besluit
Bijgevoegde Kamerbrief te versturen.
Toelichting
•
De aanbesteding van de VBB is eind 2022 gestart en loopt nog. De huidige
planning is het project te gunnen in maart 2024.
•
Er heeft zich één bouwcombinatie gemeld voor de uitvoering van het project.
•
Rijkswaterstaat adviseert de aanbesteding voor de vernieuwing van de Van
Brienenoordbrug te stoppen en een aanpak op te stellen om het project later
in een andere vorm opnieuw naar de markt te brengen.
•
Reden is dat de prijs, als de huidige aanbesteding wordt doorgezet, zo hoog is
dat deze niet inpasbaar is in de begroting.
•
Uit de huidige aanbestedingsprocedure blijkt dat dit grote en complexe project
moeilijk op een beheersbare manier in één keer kan worden uitgevoerd en
beprijsd.
•
Rijkswaterstaat heeft dit niet zo ingeschat en dit kwam ook niet naar voren in
de kostenramingen. Het project wordt hierdoor te duur en dit noopt tot een
andere aanpak.
•
Daarom wordt voor het vervolg van de Van Brienenoordbrug een nieuwe
aanpak uitgewerkt om het project opnieuw aan te besteden. In de nieuwe
aanpak zal het project worden opgedeeld.
•
Rijkswaterstaat evalueert hoe de huidige aanbesteding is opgezet en zal dit
meenemen in het vervolg.
•
Rijkswaterstaat ziet dat aannemers steeds terughoudender zijn in het nemen
van risico’s dan wel dat zij hoge kosten in rekening brengen om deze risico’s
af te dekken. Daarnaast maakt de krapte op de huidige (arbeids)markt dat
bedrijven keuzes moeten maken waar zij hun schaarse capaciteit in zetten.
•
Rijkswaterstaat zorgt er voor dat de brug tot aan de vernieuwing veilig kan
worden gebruikt. Daartoe wordt de brug frequent gemonitord. Dat neemt niet
weg dat de brug einde levensduur is en de brug nu later wordt vernieuwd dan
eigenlijk wenselijk is. Dat heeft ook gevolgen. Er zal extra onderhoud nodig
zijn en als gevolg daarvan zal er extra hinder zijn voor de omgeving. Ook kan
RWS INFORMATIE

Pagina 1 van 2

•

uit de monitoring blijken dat verkeersmaatregelen nodig zijn, zoals
aslastbeperkingen, het afsluiten van rijstroken en snelheidsbeperkingen.
We willen om deze reden met de sector in gesprek over het vervolg van de
Van Brienenoordbrug, maar ook over andere projecten, aangezien de opgave
om Nederland bereikbaar te houden groot is en, naast deze trends in de
markt, ook de prijzen van grondstoffen in de bouw de afgelopen jaren zijn
gestegen.

Communicatie en vervolg
Kort voorafgaand aan het versturen van de brief zal RWS zowel de betrokken
marktpartijen als de Bestuurlijke partners en andere belangrijke stakeholders
informeren over het besluit. Het persbericht is/wordt via DCO met u afgestemd.

Datum
19 januari 2024
Onze referentie
RWS-2024/2337
Bijlage(n)
1
Aan
Minister

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
De inhoud van deze nota kan openbaar worden gemaakt.
Bijlagen
Volgnummer

Naam

Informatie

1

Brief aan Tweede Kamer.

RWS2024/1497

RWS INFORMATIE

Pagina 2 van 2