Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2022–2023

35 728

Programma Grensverleggende IT (GrIT)

Nr. 7

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 29 september 2022
Hierbij ontvangt u de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage
over het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit programma is door
de Tweede Kamer aangemerkt als een groot project conform de Regeling
Grote Projecten. Deze rapportages volgen de uitgangspunten zoals deze
door de Tweede Kamer zijn opgesteld in de uitgangspuntennotitie. Tevens
ontvangt u hierbij het rapport van feitelijke bevindingen op de basisrapportage van de Auditdienst Rijk (ADR). Zowel de basisrapportage als de
voortgangsrapportage bevatten een commercieel-vertrouwelijke bijlage1.
Tevens vindt u als bijlage presentaties over de basisrapportage en de
voortgangsrapportage waarin ik tegemoet kom aan uw wens om de
voortgang compact en visueel inzichtelijk te maken.
De basis- en voorgangsrapportage beschrijven de voortgang die is
gemaakt binnen het programma GrIT vanaf de start van de realisatiefase
op 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. GrIT vervangt en vernieuwt een
groot gedeelte van de IT-infrastructuur van Defensie. GrIT is niet alleen
nodig om verouderde IT-infrastructuur te vervangen, maar ook om het
fundament te leggen voor moderne applicaties en diensten. GrIT legt
daarmee de IT-basis voor de doelstellingen uit de Defensienota 2022,
draagt bij aan een defensieorganisatie waarin medewerkers altijd en
overal veilig hun werk kunnen doen, en aan een betere en moderne
werkomgeving voor onze medewerkers. Ik ben daarom verheugd met de
voortgang die tot dusver geboekt is. Naast de start van de realisatie zal
GrIT dit half jaar beginnen met de eerste migraties.
Voor de aspecten product, tijd en geld blijft GrIT binnen de gestelde
kaders. Wel kent het programma uitdagingen. Zo bemoeilijkte de
stikstofproblematiek het verkrijgen van benodigde vergunningen voor de
bouw van de datacenters en de COVID-19 pandemie de samenwerking
tussen Defensie en het consortium Athena in 2021 en 2022. Daarnaast is
1

kst-35728-7
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2022

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede
Kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 35 728, nr. 7

1

sprake van een wereldwijd chiptekort. Naar de toekomst toe zie ik dat de
arbeidsmarktkrapte, in het bijzonder binnen het IT-domein, ook effect kan
hebben op GrIT. Vooralsnog heeft dit niet tot problemen geleid voor GrIT
of andere (IT-)programma’s van Defensie door extra inzet van externe
medewerkers. GrIT realiseert baten voor andere programma’s, maar de
programma’s in het IT-domein zijn niet direct met elkaar verbonden. Mijn
verwachting is evenwel dat blijvende krapte op de arbeidsmarkt consequenties kan hebben voor de prioriteiten binnen het IT-domein van
Defensie. In de voortgangsrapportage leest u meer over de risico’s en
uitdagingen en hoe Defensie hiermee omgaat.
Adviescollege ICT (AcICT) toetsing
Ik informeerde u in maart van dit jaar dat het AcICT voor het vervolg van
de realisatiefase van GrIT meer toegevoegde waarde ziet in een periodieke vervolgtoets op het gehele programma, dan in BIT-toetsen op de
blokken van GrIT (Kamerstuk 35 728, nr. 5). Ik meld u daarover dat het
AcICT in de eerste helft van 2023 een BIT-toets zal uitvoeren op het
programma als geheel. Deze BIT-toets laat ik voorafgaan door een interne
toets die uitgevoerd zal worden door de Chief Information Officer (CIO)
van Defensie. Over de uitkomst van de BIT-toets zal ik u te zijner tijd
informeren.
Tot slot
Na de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage zult u vanaf
2023 tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ontvangen. Ik verstuur
deze voor 1 april en voor 1 oktober. Ik streef ernaar de jaarlijkse accountantscontrole van de ADR mee te sturen met de voortgangsrapportage
van 1 april (voorjaar), conform de uitgangspuntennotitie, in elk geval
uiterlijk twee weken na de voortgangsrapportage in het voorjaar.
De Staatssecretaris van Defensie,
C.A. van der Maat

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022–2023, 35 728, nr. 7

2