Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2008–2009

30 080

Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de
rivier

Nr. 37

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 6 april 2009
Het programma «Ruimte voor de Rivier» is op 15 mei 2001 door u aangewezen als Groot Project-, Conform de Regeling Grote Projecten, stuur ik u
hierbij, namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
de dertiende voortgangsrapportage van het programma Ruimte voor de
Rivier over de tweede helft van 20081.
Voor de maatregelen Dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden is in de verslagperiode de
projectbeslissing (SNIP 3) genomen. Op 15 oktober is een bestuurlijke
samenwerkingsovereenkomst voor de realisatiefase van deze maatregelen getekend.
Voor de maatregel Ontpoldering Overdiepse Polder is eveneens de
projectbeslissing genomen. Bij deze maatregel wordt de vereiste
waterstandsdaling (net) niet gehaald. Dit komt doordat bij de uitwerking
van het ontwerp van de maatregel in de planstudiefase is gebleken dat
een te gunstige gebiedsschematisatie in de PKB is gehanteerd. Uit de
planstudie is gebleken dat onder andere het dijktracé moeilijk realiseerbaar is. De veiligheid is hiermee echter niet in het geding en er zullen
geen aanvullende (dijkversterkings) maatregelen nodig zijn. Daarom heb
ik kunnen instemmen met de uitvoering van de maatregel. De wijziging in
het waterstandsdalend effect met – 3 cm is in deze rapportage opgenomen als scope wijziging.

1

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat de tijdsdruk voor de grote en
complexe projecten toeneemt. In de afgelopen periode is inzet gepleegd
om het risico op vertraging van het programma zo klein mogelijk te
houden. Om vertraging in de overgang van planstudie naar realisatie te
voorkomen, worden verschillende activiteiten zoveel mogelijk naar voren
gehaald.

KST129738
0809tkkst30080-37
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 080, nr. 37

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

1

Zoals eerder gemeld bestaat er met betrekking tot het projectbudget spanning tussen de raming op basis van de reële prijsstijging en de budgetaanpassing op basis van de toegekende prijscompensatie (IBOI). De reële
prijsstijging is groter dan de prijscompensatie.
Nog onduidelijk is welke invloed de economische crisis hierop heeft. Deze
is in de verslagperiode nog niet tot uitdrukking gekomen in de prijsontwikkeling in de GWW-sector. Wel lijkt de stijging van de grondprijs is het
laatste kwartaal van 2008 tot stilstand te zijn gekomen. De ontwikkeling zal
worden gevolgd en gerapporteerd.
Een belangrijke gebeurtenis in de verslagperiode was de presentatie van
het rapport van De Deltacommissie en de uitwerking hiervan in het
concept Nationaal Waterplan. Het programma Ruimte voor de Rivier past
in de toekomstvisie van de Commissie. Het kabinet ziet hierin dan ook een
bevestiging om de uitvoering van Ruimte voor de Rivier voortvarend
voort te zetten. Het rapport voor de Deltacommissie heeft mogelijk consequenties voor de volgende locaties: Kampen, Zutphen, Nijmegen en het
Volkerak–Zoommeer. Voor deze locaties wordt nagegaan of en zo ja
wanneer aanvullend op het programma Ruimte voor de Rivier maatregelen moeten worden genomen. Dergelijke maatregelen moeten nuttig,
noodzakelijk, technisch mogelijk, financieel inpasbaar en kosteneffectief
zijn. Zodra meer bekend is over de mogelijkheid en wenselijkheid voor
aanvullende maatregelen zult u hiervan op de hoogte worden gesteld.
De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa

Tweede Kamer, vergaderjaar 2008–2009, 30 080, nr. 37

2