Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor het jaar 2012

Nr. 55

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 december 2011
Hierbij treft u de rapportage Minder Hinder aan over het derde kwartaal
van 2011. Met deze rapportage houd ik u op de hoogte van de resultaten
die Rijkswaterstaat boekt om de hinder als gevolg van werkzaamheden te
beperken.
In deze rapportage ga ik achtereenvolgens in op de volgende onderwerpen:
– Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden;
– Flankerende maatregelen;
– Beleving door weggebruikers;
– Communicatie;
– Planning werkzaamheden (bijlage).
Ontwikkeling files ten gevolge van wegwerkzaamheden
In het derde kwartaal van 2011 is er 1,8 miljoen kilometerminuten aan
filezwaarte geregistreerd. Dit is 33,6% minder dan in hetzelfde kwartaal in
2010. De filezwaarte door wegwerkzaamheden bedraagt 189 duizend
kilometerminuten. Dit is 10,8% van het totaal en dat is iets minder dan het
percentage filezwaarte door wegwerkzaamheden in het derde kwartaal
van 2010.
De zwaarste files ten gevolge van werkzaamheden, stonden in het derde
kwartaal van 2011 op de A50 van Emmeloord naar Eindhoven tussen
Waalbrug en Ewijk. Op deze locatie werd afgelopen kwartaal 15,8 duizend
kilometerminuten (28,2% van het totaal) aan filezwaarte geregistreerd.
Ook op de A2 bij Utrecht hebben wegwerkzaamheden tot files geleid. Op
veel plaatsen op dit deel van de A2 is meer dan de helft van de files te
wijten aan wegwerkzaamheden. Dit geldt ook voor de weggedeelten van
de A58 nabij de Vlaketunnel.

kst-33000-A-55
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 A, nr. 55

1

Bovengenoemde cijfers zijn gebaseerd op registratie door het Verkeerscentrum Nederland (VCNL) alsmede op analyses en onderzoeken door de
Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van Rijkswaterstaat. Inbegrepen zijn
alle wegwerkzaamheden in het kader van MIRT, ZSM en Variabel
Onderhoud.
Figuur: Het aandeel filezwaarte door wegwerkzaamheden ten opzichte van de totale
filezwaarte uitgesplitst per kwartaal.

Flankerende maatregelen
Wanneer bij grootschalige werkzaamheden de kans op aanzienlijke hinder
groot is, wordt automobilisten die reizen op het traject waar de wegwerkzaamheden plaatsvinden een alternatief aangeboden.
In het derde kwartaal van 2011 zijn bij werkzaamheden in totaal 7 800
vanAnaarBeter-kaartjes ingezet. Hiervan zijn 2400 kaartjes verkocht bij de
werkzaamheden op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht.
Beleving door weggebruikers
Door middel van belevingsonderzoeken wordt vanaf 2006 elk kwartaal de
mate van tevredenheid van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs
gemeten over de wijze waarop Rijkswaterstaat wegwerkzaamheden
uitvoert. Ook in het derde kwartaal van 2011 is er een belevingsonderzoek
gedaan.
De meerderheid van de weggebruikers (67%) is tevreden over de manier
waarop de hinder door wegwerkzaamheden wordt beperkt. Deze
tevredenheid wijkt niet significant af van het vorige kwartaal (68%).
De redenen voor ontevredenheid zijn:
– Afzettingen en versmallingen terwijl er niet gewerkt wordt.
– Onduidelijke bewegwijzering en onduidelijke informatie.
– Tijdstip waarop werkzaamheden plaatsvinden.
Communicatie
In het derde kwartaal waren er 763 000 bezoekers op de vanAnaarBeter
website. Dit is een stijging van ruim 100 000 bezoekers ten opzichte van
het tweede kwartaal van dit jaar. De stijging is mogelijk te verklaren door
de vele werkzaamheden die Rijkswaterstaat in de zomer uitvoert. De
drukste dag was zaterdag 17 september met 21 100 bezoekers. Dat
weekend waren er op een flink aantal trajecten werkzaamheden.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 A, nr. 55

2

Bij de landelijke informatielijn 0800-8002 zijn in het tweede kwartaal 4 300
meldingen binnen gekomen die betrekking hebben op wegwerkzaamheden.
Bijna 9000 personen volgen Rijkswaterstaat op twitter en ontvangen daar
onder andere informatie over wegwerkzaamheden mee.
Voorafgaande aan de drie vakantie-uittochten (noord, midden en zuid)
verschenen de zomeradvertenties in de kranten. Deze advertenties geven
naast de belangrijkste werkzaamheden in Nederland, ook enkele
werkzaamheden op belangrijke vakantieroutes in België en Duitsland en
een overzicht van grote evenementen die voor verkeershinder kunnen
zorgen.
Komende periode
De verkeersluwe periode in de zomermaanden wordt gebruikt om veel
projecten uit te voeren. In het vierde kwartaal vinden, naast de langdurige
werkzaamheden, vooral afrondende werkzaamheden plaats.
De ontwikkeling van de hinder wordt blijvend scherp in de gaten
gehouden en Rijkswaterstaat treft samen met de regionale partners en de
NS de nodige maatregelen om de hinder te beperken.
De minister van Infrastructuur en Milieu,
M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 A, nr. 55

3

BIJLAGE 1

Planning werkzaamheden derde kwartaal 2011
Onderstaand de belangrijkste trajecten waarop grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd in het derde kwartaal van 2011:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A1 Bussum–Eemnes
A2 Oudenrijn–Everdingen; Spoedaanpak
A9 Alkmaar–Uitgeest; Spoedaanpak
N9 Schoorldam; Asfalt onderhoud en reconstructie
N11 Kerk en Zanen–Ter Aar; Onderhoud asfalt
A12 Zoetermeer; Aanleg spitsstrook
A16 Breda–Belgische grens; Onderhoud asfalt
A20 Kleinpolderplein–Terbregseplein; Onderhoud
A27 Rijnsweerd–Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak
A28 Utrecht{Amersfoort; Aanleg spitsstrook
A29 Heinenoordtunnel; Onderhoud tunnel
A50 Valburg–Eewijk; Verbeteren stalen brugdek
A58 Vlaketunnel; Onderhoud tunnel
A59 Klaverpolder–Hooipolder; Groot asfalt onderhoud
A67 Venlo–Eindhoven; Onderhoud asfalt

Trajecten waarop in het vierde kwartaal van 2011 gewerkt gaat worden
– A2 Oudenrijn Everdingen; Spoedaanpak
– A6 Onderhoud Ketelbrug
– A7 Leek; Groot onderhoud
– A9 Alkmaar–Uitgeest; Spoedaanpak
– A12 Waterberg–Velperbroek
– A12 Gouda–Woerden; Aanleg spitsstrook
– A12 Zoetermeer; Afronding aanleg spitsstrook
– A27 Rijnsweerd–Lunetten; Onderhoud en spoedaanpak
– A50 Valburg–Eewijk; Verbeteren stalen brugdek
– A58 afronden werkzaamheden Vlaketunnel
– A67 Venlo–Eindhoven; Onderhoud asfalt
Trajecten waarop permanent wordt gewerkt met hinder:
– A2 Maastricht
– A4 Burgerveen–Leiden, afgerond in 2014
– A12 Waterberg–Velperbroek, afgerond in 2014
– A12 Utrecht–Veenendaal, afgerond in 2014
– A28 Utrecht–Amersfoort, afgerond in 2013
Voor een overzicht van de projecten die in 2011 in voorbereiding zijn,
starten en/of eindigen, treft u in bijlage 1 de standlijn per 31-9-2011 aan.1

1
Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 A, nr. 55

4