VOORTGANGSMELDING

BESTAAND
ROTTERDAMS
GEBIED
1 juli 2009

Inhoud

Paginanummer:

1.

2.

Samenvatting

3

Het BRG-programma

5

1.1
1.2
1.3

5
6
9

Inleiding
Overzicht leefbaarheidsprojecten
Risico’s en beheersing

Voortgang leefbaarheidsprojecten

10

2.1

Warmtebedrijf

10

2.2

Deelprogramma Kenniscentrum Geluid

11

2.3

Deelprogramma Stille Wegdekken

12

2.3.1

Stil asfalt provinciale wegen

12

2.3.2

Stil asfalt gemeentelijke wegen

12

2.4

2.5

Deelprogramma Geluidsschermen

13

2.4.1 Vlaardingen-Westwijk

13

2.4.2 Kleiwegkwartier

13

2.4.3 Gordelweg

14

Deelprogramma Rivierparken

15

2.5.2 Feijenoord – Noordereiland

15

2.5.3 Feijenoord – Buizenpark Katendrecht

15

2.6

Landtong Rozenburg

16

2.7

Oostvoornse Meer

17

2.8

Stadspark Duinvallei

17

2.9

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering

17

2.9.1 Westvoorne

17

2.9.2 Goedereede

18

2.9.3 Hoogvliet

18

2.9.4 Hoek van Holland

21

Bijlage 1: planning per project

22

Voortgangsmelding PMR / Bestaand Rotterdams Gebied
01-07-2009

2

Samenvatting

Conform de UWO BRG zorgt Rotterdam jaarlijks in januari voor een integrale voortgangsrapportage en in
juli voor een korte voortgangsmelding van de lopende leefbaarheidsprojecten.
De leefbaarheidsprojecten
Het BRG-programma heeft een looptijd tot 2021 en omvat 5 projecten en 5 deelprogramma’s, die ook
diverse projecten omvatten. Het merendeel van de deelprogramma’s en projecten laat, de looptijd van het
BRG-programma in aanmerking genomen, een voorspoedige ontwikkeling zien. De meeste projecten zijn
al gestart.
Er worden 3 fases onderscheiden: voorbereiding (plandefinitie), planvorming en uitvoering. Per fase wordt
aangegeven of er sprake is van voortgang dan wel vertraging.
Van de vijf leefbaarheidsprojecten zijn er al 2 gereed en 1 in uitvoering:
Warmtebedrijf: planvorming; voortgang;
Calandspoorbrug: uitvoering; gereed;
Landtong Rozenburg: uitvoering; voortgang;
Oostvoornse Meer: uitvoering; gereed;
Stadspark Duinvallei: voorbereiding; gestaakt.
Voor het Warmtebedrijf is de businesscase in dit voorjaar, zoals aangekondigd in de
voortgangsrapportage 2008, afgerond en vastgesteld. Eerder is ook aangegeven dat het bedrijf in 2010
operationeel zou zijn. Deze verwachting was te optimistisch en is bijgesteld naar 2012. Bij de Landtong
Rozenburg is nog geen oplossing gevonden voor het financieringstekort van € 1 mln. (het berekende
tekort is nog € 1,9 mln.; de stuurgroep schat in dat € 0.9 mln. gedurende de uitvoering van het project kan
worden opgelost). De planvorming voor het nog in te richten gebied ondervindt overigens geen vertraging
door het tekort.
De voorbereidingswerkzaamheden voor het Stadspark Duinvallei zijn gestaakt omdat overwogen wordt het
project te vervangen door een urgenter en met de nog beschikbare middelen meer haalbaar project.
De voortgang van de 5 deelprogramma’s laat zich niet eenvoudig samenvatten. Er is sprake van een groot
aantal projecten, die zich in diverse stadia van voortgang bevinden. Hieronder wordt de voortgang per
deelprogramma samengevat.
Het Kennis Centrum Geluid
Sinds 2005 is er één project ten uitvoer gebracht. In 2008 heeft er een heroriëntering plaatsgevonden
omdat diverse projecten uit het deelprogramma achterhaald waren. Het afgelopen halfjaar is er gewerkt
aan de opstart van een viertal projecten.
Stille wegdekken
Van de voor stil asfalt geselecteerde weggedeeltes zullen er 4 door de provincie worden uitgevoerd.
In 2008 is het tracé N218b tussen Heenvliet en Spijkenisse gerealiseerd. Verder heeft de provincie gemeld
dat de overige wegdelen van de N218 in 2010 zullen worden uitgevoerd. De aanleg van stil asfalt op de
N493 in Spijkenisse is doorgeschoven naar 2013.
Bij de gemeentelijke wegen is gebleken dat de selectie door allerlei omstandigheden deels achterhaald is.
Met de wegdelen die nog de komende jaren ingepland staan voor groot onderhoud of reconstructie zal de
doelstelling (ca 3,5 km) gehaald worden.

Voortgangsmelding PMR / Bestaand Rotterdams Gebied
01-07-2009

3

Geluidsschermen
Op 11 juni respectievelijk 1 juli 2009 heeft de feestelijke oplevering van de geluidsschermen VlaardingenWestwijk en Kleiwegkwartier plaatsgevonden. De bouw van het geluidsscherm Gordelweg is
overgenomen door Rijkswaterstaat op basis van de versnelde uitvoering van IPG-maatregelen (Innovatie
Programma Geluid). De betreffende BRG-reserve ad € 9 mln. is hierdoor vrijgevallen.
Rivierparken
Van de 10 projecten is, zoals al eerder gemeld, de helft gereed. Van de resterende 5 projecten zijn er 3 in
voorbereiding en 2 bevinden zich in het stadium van planvorming. Ten opzichte van de situatie op
1 januari 2009 zijn er geen significante verschillen in voortgang te melden.
Gebiedsgerichte Benadering
In Westvoorne is op 8 juli jl. het vernieuwde Dorpshuis / Cultureel Centrum De Man feestelijk geopend en
zal in het najaar het plein worden opgeleverd. In Hoek van Holland was de Brug over het Oranjekanaal in
2008 al gereed; de Rondgang zal in het najaar worden opgeleverd.
Goedereede en Hoogvliet blijven ook voortgang boeken. In Goedereede zijn weer projecten
gereedgekomen. In Hoogvliet is in verband met het Hellingpark de op 30 juni getekende overeenkomst
met Rijkswaterstaat over de geluidwerende maatregelen A15 als mijlpaal te noemen (het Ontwerptracebesluit A15 Maasvlakte-Vaanplein ligt sinds 30 juni jl. ter visie voor inspraak). Overleg is nog gaande
om te komen tot een convenant over verdere inpassingsmaatregelen ten gunste van het Hellingpark. Voor
het Ruigeplaatbos zal deze zomer een ontwikkelingsvisie opgesteld worden. De uitvoering van de
fietsroute verloopt volgens planning.

Risico’s en beheersing
Er zijn momenteel geen omstandigheden aan te wijzen, noch op projectniveau noch op programmaniveau,
die de uitvoering van het BRG-programma als geheel in gevaar brengen.
Door de vrijval van de BRG-reserve voor het geluidsscherm Gordelweg is een aantal knelpunten, die bij de
afsluiting van de UWO reeds bekend waren, opgelost. Deze knelpunten zijn het tekort van bijna € 2,7 mln.
en het ontbreken van een risicovoorziening voor financiële risico’s. Met het restant kan nog een aantal
andere knelpunten worden opgelost. Een nader bestedingsvoorstel is in voorbereiding.

Voortgangsmelding PMR / Bestaand Rotterdams Gebied
01-07-2009

4

1. Het BRG-programma
1.1 Inleiding
Het BRG-programma maakt deel uit van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam. Dit project kent een
dubbele doelstelling: het ontwikkelen van de Rotterdamse haven én het gelijktijdig verbeteren van woonen leefklimaat. Het BRG-programma kent projecten die bijdragen aan de beide elementen van de dubbele
doelstelling.
In de Uitwerkingsovereenkomst BRG (UWO BRG) hebben rijkspartijen, de gemeente Rotterdam, de
provincie Zuid-Holland en de Stadsregio Rotterdam afspraken gemaakt over hoe BRG gezamenlijk uit te
werken. Conform artikel 9.2 van de UWO BRG zorgt de gemeente Rotterdam jaarlijks in januari voor een
uitgebreide rapportage over zowel de leefbaarheids- als de intensiveringsprojecten, waarin wordt ingegaan
op:
- inhoudelijke voortgang gedurende het voorgaande jaar en een prognose van de realisatiedatum aan
de hand van de in de uitvoeringsplannen vermelde doelstellingen en criteria;
- financiële stand van zaken (projectuitgaven, tijdsbesteding, budgetruimte).
In deze voortgangsmelding (art. 9.3 UWO BRG) komen alleen de leefbaarheidsprojecten aan de orde.
Opgenomen zijn slechts die projecten waarover ten opzichte van januari 2009 nieuwe informatie bekend is
geworden.
In het overzichtschema is een aantal projecten groen gemarkeerd. Het gaat hier om projecten die t.o.v. de
vorige rapportage in een andere fase terecht zijn gekomen. De kolommen planfase en voortgang per 1 juli
2009 vanuit de voortgangsrapportage zijn gezet naast de gegevens per 1 januari 2009.

Voortgangsmelding PMR / Bestaand Rotterdams Gebied
01-07-2009

5

1.2 Overzicht leefbaarheidsprojecten
kolom Planfase:
Voorbereiding
: Het project verkeert in de initiatief- en/of definitiefase. Initiatiefvormer kan het project nog wijzigen.
Planvorming
: Het beoogde projectresultaat is gedefinieerd en de uitvoering wordt voorbereid. Initiatiefnemer is bekend met de randvoorwaarden.
Uitvoering
: Het besluit tot uitvoering is genomen en er is met (onderdelen van) de uitvoering gestart. Duidelijk is ook wanneer het project gereed is.
kolom Voortgang:
Voortgang
: voortgangsmelding in deze rapportage;
Geen melding
: geen voortgangsmelding in deze rapportage (geen nieuws);
Gereed
: project afgerond.
kolom Rijksdoelstelling:
1: het oplossen van ruimtetekort in de regio Rotterdam;
2: het verbeteren van de milieukwaliteit in de regio Rotterdam;
BRG-project / deelprogramma

Programma
planning

LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:

3: het aanbod en kwaliteit van natuur- en recreatiegebied in de regio Rotterdam;
4: het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de regio Rotterdam.
Planfase

Voortgang

Planfase

Voortgang

per 1-1-2009

per 1-1-2009

per 1-7-2009

per 1-7-2009

Rijksdoelstelling

Warmtebedrijf

2009/2020

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

2

Geluidsreductie Calandspoorbrug

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

2

Deelprogramma Kennis Centrum Geluid

2006/2011

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

2
2

Deelprogramma Stille wegdekken
2009/10/11

Uitvoering

Gereed

Gereed

Gereed

- N218c (thv Brielle-Oost)

2009/10/11

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

- N218 (thv Westvoorne)

2009/10/11

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

- N493 (thv Spijkenisse))

2012/2014

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

Provinciale wegen - N218b (thv Geervliet)

Gemeentelijke wegen

2009/2020

Deelprogramma Geluidsschermen

2
2

Vlaardingen Westwijk

2006/2011

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Kleiwegkwartier

2009/10/11

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Gereed

Gordelweg

2009/10/11

Voorbereiding

Voortgang

Voorbereiding

Geen melding

Deelprogramma Rivierparken

Gereed

4

6
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

BRG-project / deelprogramma

Programma
planning

LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:

Planfase

Voortgang

Planfase

Voortgang

per 1-1-2009

per 1-1-2009

per 1-7-2009

per 1-7-2009

Rijksdoelstelling

Charlois (Charloisse Hoofd)

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Charlois (Maashaven Zuidzijde)

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Pernis – Pernisser Waterkant

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Delfshaven (Boulevard Schiemond)

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Vlaardingen (Buizengat)

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Schiedam (Pleintje van Nolet)

2009/10/11

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Geen melding

Feijenoord Noordereiland

2009/10/11

Voorbereiding

Voortgang

Voorbereiding

Voortgang

Feijenoord Buizenpark Katendrecht

2009/10/11

Planvorming

Voortgang

Planvorming

Voortgang

Feijenoord Maashaven Oostzijde

2009/2020

Voorbereiding

Geen melding

Voorbereiding

Geen melding

Maassluis tunneltje Sterrenbos

2009/10/11

Voorbereiding

Voortgang

Voorbereiding

Geen melding

Landtong Rozenburg

2006/2011

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Voortgang

3+4

Oostvoornse Meer

2006/2011

Uitvoering

Gereed

Gereed

Gereed

3+4

Stadspark Duinvallei

2012/2020

Voorbereiding

Geen melding

Voorbereiding

Gestaakt

3+4

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering
Westvoorne

4

3+4

Centrumplan de Ruy/Soc.cult.centrum De Man (was
Fietstunnel Tichelarijweg)

2006/07/08

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Voortgang

Oosterland

2012/2020

Voorbereiding

Geen melding

Voorbereiding

Geen melding

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering
Goedereede

3+4

Vrijheidsweg infra langzaam verkeer

2006/07/08

Haven Goedereede

2009/10/11

Gereed

Verplaatsingsgebied Westdeel

2012//2020

Voorbereiding *

Bijdrage kinderboederij De Mekkerstee

2006/07/08

Uitvoering

Bijdrage Flaauwe Werk

2006/07/08

Uitvoering

Overige recreatieve voorzieningen

2009/10/11

Voorbereiding *

Verkeerscirculatieplan Ouddorp

2006/07/08

Revitalisering Centrum Ouddorp

Gereed

Gereed

Gereed

Planvorming

Voortgang

Voorbereiding

Geen melding

Gereed

Gereed

Gereed

Voortgang

Uitvoering

Gereed

Voortgang

Voorbereiding

Voortgang

Uitvoering

Gereed

Gereed

Gereed

2006/07/08

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Gereed

2009/10/11

Voorbereiding

Voortgang

Planvorming

Voortgang

Geen melding

Verplaatsingsgebied Oostdeel

Opwaardering recreatiegebied VrijheidswegOude Nieuwelandseweg

e

Oude Nieuwlandseweg, 2 fase
incl. Verbeteren wandelmogelijkheden

7
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

BRG-project / deelprogramma

Programma
planning

LEEFBAARHEIDSPROJECTEN:
Natuurontwikkeling binnenduinrand

2012/2020

Planfase

Voortgang

Planfase

Voortgang

per 1-1-2009

per 1-1-2009

per 1-7-2009

per 1-7-2009

Voorbereiding

Geen melding

Voorbereiding

Geen melding

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering
Hoogvliet

Rijksdoelstelling

3+4

Ruigeplaatbos

2009/2020

Voorbereiding

Voortgang

Planvorming

Voortgang

Hellingpark (De Heerlijkheid)

2006/2011

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Voortgang

Fiets/ wandel route Albrandswaard

2009/10/11

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Voortgang
3+4

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Charlois
Steiger watertaxi

2006/07/08

Gereed

Gereed

Gereed

Gereed

Langzaamverkeersbrug

2009/10/11

Voorbereiding

Geen melding

Voorbereiding

Geen melding

Routering ontsluiting Eemhaven

2012/2020

Voorbereiding

Geen melding

Voorbereiding

Geen melding

Lepelaarsingel

2006/07/08

Uitvoering

Gereed

Gereed

Gereed

Zuiderpark

2006/07/08

Uitvoering

Gereed

Gereed

Gereed

Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering Hoek
van Holland

3+4

Rondgang

2006/2011

Uitvoering

Voortgang

Uitvoering

Voortgang

Brug over Oranjekanaal

2006/07/08

Uitvoering

Gereed

Gereed

Gereed

De genoemde jaren in de kolom programmaplanning betreffen de jaren waarin uitvoering wordt verwacht.

Groene tekst = wijziging t.o.v. planfase voortgangsrapportage 1-1- 2009
Voor een overzicht oorspronkelijke planning versus actuele planning wordt verwezen naar bijlage 1.
* In de vorige rapportage stond abusievelijk planvorming vermeld. Voorbereiding is hier de juiste planfase.

8
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

1.3 Risico’s en beheersing

De risico’s die voor Rotterdam aan de uitvoering van het BRG-programma verbonden zijn, betreffen:
·

Het verschil tussen de kosten van het in de UWO uitgewerkte programma ad € 82.670.550,-- en het
totale beschikbaar gestelde budget ad € 80.000.000,--. Dit verschil kan alleen weggewerkt worden via
meevallers in de uiteindelijke kosten van de afzonderlijke projecten of meevallers in de financiering
vanuit andere bronnen dan het BRG-budget.

·

Bij het optreden van mee- of tegenvallers in de projectkosten is de marktontwikkeling van invloed. In
een situatie van een aanbodoverschot zijn er meevallers te verwachten. In een gespannen markt
doen zich aanbestedingstegenvallers voor.

·

In de UWO is een jaarlijkse indexering van de bijdragen van de partijen (prijspeil 2002) afgesproken
van 2% met ingang van 2003. De werkelijke prijsontwikkeling kan afwijken van deze indexering. In de
jaren kort voor de kredietcrisis (2006/2008) was er een fors hogere inflatie (CBS: prijsindexcijfers
GWW). Door het stadium van voortgang heeft BRG daar weinig last van gehad. Nu is de inflatie
getemperd vanwege de economische crisis. In de looptijd van het BRG-programma tot 2021 zal de
economie, naar verwachting, weer aantrekken en daarmee de inflatie.

In 2008 heeft zich een meevaller voorgedaan. Het gereserveerde budget voor het geluidsscherm
Gordelweg is vrijgevallen. Hiermee wordt het tekort geslecht en kunnen voor de bovenstaande risico’s
voorzieningen worden getroffen. Met het restant kan nog een aantal andere knelpunten worden opgelost.
Een nader bestedingsvoorstel is in voorbereiding.
Afgezien van financiële knelpunten, zijn er andere omstandigheden denkbaar die de voortgang van
projecten belemmeren en in die zin een risico vormen voor de voltooiing van het BRG-programma. Deze
omstandigheden doen zich momenteel, naar beste weten, niet voor.

9
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2. Voortgang Leefbaarheidsprojecten
Dit hoofdstuk behandelt de leefbaarheidsprojecten waarover ten opzichte van de voortgangsrapportage
2008 nieuws te melden is.

2.1 Warmtebedrijf
Resultaten/afgeronde projecten
Vanaf najaar 2007 wordt gewerkt aan de doorstart van het Warmtebedrijf NV. Deze doorstart wordt in
fasen uitgewerkt van grof naar fijn. De opstelling van de indicatieve businesscase is in januari 2008
afgerond. Sindsdien is gewerkt aan de uitwerking daarvan, de derde fase. Voorjaar 2009 is de definitieve
businesscase afgerond en vastgesteld.
Voortgang
Op basis van deze businesscase wordt de financiering aangetrokken en de uitvoering nader voorbereid.
Verwacht wordt dat eind 2009 de investeringsbeslissingen worden genomen en dat de warmtelevering in
2012 kan starten.
In deze businesscase voor de doorstart wordt de restwarmte voor de stad in eerste instantie volledig van
de AVR betrokken. AVR produceert stoom door het verbranden van huisvuil. Het Warmtebedrijf koopt
deze stoom en zet deze vervolgens om in warmte voor het collectieve warmtenet. De geproduceerde
warmte verkoopt het Warmtebedrijf aan de energiedistributiebedrijven. Deze leveren de warmte aan de
eindgebruiker voor ruimteverwarming en warm tapwater.
De totale CO2-emissiereductie is nu berekend op een range tussen de 51 en 61 kiloton per jaar. In deze
berekening is alleen het aantal nieuwe aansluitingen in plaats van gas meegenomen (woningen, bedrijven
en instellingen).
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
De definitieve businesscase heeft een positief exploitatiesaldo.
Risico’s en beheersing
Voor het beheersbaar maken van de risico’s van Warmtebedrijf NV worden de activiteiten verdeeld over
een ‘infrastructuurbedrijf’ en een ‘exploitatiebedrijf’. Het infrastructuurbedrijf zal de fysieke
warmtetransportsystemen en warmte-uitkoppelingsinstallaties in eigendom hebben en verantwoordelijk
zijn voor het beheer en de instandhouding ervan. Het exploitatiebedrijf zal verantwoordelijk zijn voor de
exploitatie van het warmtetransportsysteem, door inkoop en levering van de industriële restwarmte en
elektriciteit.
Ten opzichte van de voorgaande fasen is het aantal aan te sluiten woningen in de prognose/planvorming
toegenomen. Als gevolg van de kredietcrisis dient echter rekening gehouden te worden met een
bouwvertraging. De omzetdaling die hiervan het gevolg is wordt beperkt doordat een groot deel van de
beschikbare warmte, vanaf de eerste leveringsdatum, ingezet wordt in de reeds bestaande
stadsverwarming. Voorts kan in plaats van warmte ook elektricteit en koude worden geproduceerd.
Organisatie
Warmtebedrijf NV is een zelfstandige onderneming met een adequate interne organisatie, aangepast aan
de fase waarin het bedrijf verkeert. De doorstart wordt uitgevoerd onder regie van de gemeente Rotterdam
op basis van een mandaat van Warmtebedrijf NV.

10
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.2 Deelprogramma Kennis Centrum Geluid
Resultaten/afgeronde projecten
In juni 2008 is de publicatie “Integraal geluidarm ontwerp procesindustrie - Handleiding voor het
kostenefficiënt omgaan met geluid in de projecten”, met het gereedkomen van de Engelstalige versie,
afgerond.
Voortgang
In 2008 heeft er een heroriëntering plaatsgevonden van de eerder als meest urgent benoemde projecten.
Door veranderingen in de markt en de techniek waren de oorspronkelijk keuzes inmiddels deels
achterhaald. In 2008 zijn de contacten met de diverse betrokken partijen hernieuwd en zijn er ook nieuwe
contacten gelegd (o.a. met de TU Delft en de RCI-organisatie (Rotterdam Climate Initiative). Naast het
benaderen van externe bureaus zijn er projectplannen en subsidieaanvragen opgesteld.
In het afgelopen halfjaar is begonnen aan de uitvoering van de projecten:
Optimalisatie geluidsreductie Ephicas SideWing voor vrachtwagencombinaties;
Stil wegdek voor vrachtverkeer;
Walstroom, de milieuvoordelen;
Communicatieplan en website KCG (Kennis Centrum Geluid).
De uitvoering van de volgende projecten zal in het aankomende halfjaar worden opgestart:
ARBO-signalering containerkraan;
Versnelde invoering hybride equipement bij containerterminals;
Haalbaarheidsonderzoek milieuzones stille voertuigen.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Geen bijzonderheden.
Risico’s en beheersing
De risico’s betreffen voortgang en effectiviteit in samenhang met het beschikbare BRG-geld. Het
management van DCMR is eerstverantwoordelijk voor beheersing van deze risico’s. In 2008 is een nieuwe
organisatiestructuur opgezet om voortgang en effectiviteit te waarborgen.
Organisatie
Het KCG is een samenwerkingsverband tussen de DCMR Milieudienst Rijnmond en het Havenbedrijf
Rotterdam (het KCG heeft geen juridische status). De DCMR is trekker van dit project.
De voortgang van de maatregelen/projecten van het KCG wordt bewaakt door een managementteam dat
bestaat uit vertegenwoordigers van de beide KCG-partners, de DCMR en het Havenbedrijf Rotterdam, en
Deltalinqs. Verder is er een klankbordgroep in het leven geroepen met een brede samenstelling (o.a.
VROM, Milieubeweging en bedrijfsleven) voor kennis- en informatie-uitwisseling.

11
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.3 Deelprogramma Stille Wegdekken
2.3.1 Stil asfalt provinciale wegen
Resultaten/afgeronde projecten
In 2008 is ter hoogte van Geervliet en Heenvliet stil wegdek aangebracht op de hoofdrijbaan van de N218
in het kader van groot onderhoud.
Voortgang
De planning en plannen zijn gewijzigd. Eerst was het plan de N218 op bepaalde plaatsen zou worden
aangepakt. Nu is het plan de gehele N218 voor het eind van 2010 aan te pakken. Dit heeft als gevolg dat
de aanpak van de N493 naar 2013 is doorgeschoven. Momenteel zijn op de N218 al werkzaamheden
gaande ter hoogte van Zwartewaal.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
De BRG-reserve blijft ongewijzigd. De meerkosten zijn voor rekening van de provincie.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
Provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

2.3.2 Stil asfalt gemeentelijke wegen
Resultaten/afgeronde projecten
Als gevolg van de selectiecriteria (havengerelateerde weg, geluidsbelasting gevoelige bestemmingen >65
dB, snelheidsregime weg > 35 km/ uur) is er een beperkt aantal wegen, dat in aanmerking komt voor stil
asfalt. Ook is de selectie gedeeltelijk achterhaald gebleken o.a. omdat de geluidsbelastinggevoelige
bestemmingen zijn vervangen door nieuwbouw waardoor de geluidsoverlast is afgenomen.
Voortgang
Momenteel vindt de reconstructie van de Tjalklaan in Rotterdam plaats. De lengte van de weg(-delen) die
nog op de selectielijst staan tellen op tot het totaal aantal kilometers dat als doelstelling is gedefinieerd:
circa 3,5 km. De planning van die wegdelen wordt geactualiseerd.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Alleen de (meer-)kosten van stil asfalt komen ten laste van het BRG-budget, waaraan de Stadsregio voor
circa de helft bijdraagt. In 2009 zal een nieuwe berekening daarvan plaatsvinden.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
Gemeentewerken is verantwoordelijk voor het programma en voert het projectmanagement.

12
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.4 Deelprogramma Geluidsschermen
2.4.1 Geluidsscherm Vlaardingen-Westwijk
Resultaten/afgeronde projecten
De bouw van het geluidsscherm is gereed.
Voortgang
Op 11 juni 2009 heeft de feestelijke oplevering plaatsgevonden. Eind juni 2009 zijn de laatste glazen
panelen geplaatst en is de definitieve terreinafwerking uitgevoerd.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Per saldo is de bouw van het scherm bijna 4% (€ 160.000,--; prijspeil 2009) duurder geworden dan
begroot. Belangrijkste oorzaak van het meerwerk zijn de getroffen extra voorzieningen als gevolg van de
zeer slechte grondslag van het bouwterrein. Daarmee samenhangend zijn ook de kosten voor
directievoering en toezicht gestegen.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
Het scherm wordt gebouwd in opdracht van de gemeente Vlaardingen. Na voltooiing wordt het scherm
overgedragen aan Rijkswaterstaat.

2.4.2 Geluidsscherm Kleiwegkwartier
Resultaten/afgeronde projecten
De bouw van het geluidsscherm is gereed.
Voortgang
Op 1 juli 2009 heeft de feestelijke oplevering plaatsgevonden.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Het project wordt buiten BRG-middelen om gesubsidieerd door VROM. De eindafrekening zal na de zomer
worden opgesteld. Dan zal worden vastgesteld of de subsidie kostendekkend is.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
Gemeentewerken Rotterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering.

13
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.4.3 Geluidsscherm Gordelweg
Resultaten/afgeronde projecten
n.v.t.
Voortgang
Eerder dan voorzien wordt een start gemaakt met de aanpak van geluidknelpunten die aangekondigd is in
de Nota Mobiliteit. Eén van deze knelpunten betreft het project Gordelweg. Het geluidsscherm zal worden
gefinancierd vanuit de middelen die nog beschikbaar zijn van het ministeriele Innovatie Programma
Geluid. Rijkswaterstaat is bezig met de voorbereidingen.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Door de wijziging in financiering valt de betreffende BRG-reserve vrij. Een bestedingsvoorstel is in
voorbereiding.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
De verantwoordelijkheid voor het project is in handen van Rijkswaterstaat. Het project blijft onderdeel van
het BRG-programma.

14
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.5 Deelprogramma Rivierparken
2.5.1 Deelgemeente Feijenoord – Noordereiland
Resultaten/afgeronde projecten
Het betreffende rivierpark, Jan Eleveldterrein, maakt deel uit van het plangebied Kop van Feijenoord. De
structuurvisie voor dit gebied is op 30 juni vastgesteld en vrijgegeven voor consultatie.
Voortgang
De visie vormt de basis voor het op te stellen masterplan, dat volgens planning nog in 2009 zal worden
vastgesteld. In het masterplan zal een definitieve keuze gemaakt worden over de verhouding tussen
woningbouw en groen. Zodra het masterplan vastgesteld is, zal begonnen worden met het maken van het
inrichtingsplan. Naar verwachting zal de inrichting eind 2010 kunnen starten.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
De BRG-reserve is onderdeel van de totale financieringsconstructie voor de Kop van Feijenoord.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de plannen voor de Kop van Feijenoord ligt bij het centraal
bestuur van de gemeente Rotterdam.

2.5.2 Deelgemeente Feijenoord – Buizenpark Katendrecht
Resultaten/afgeronde projecten
Het Buizenpark is al ingericht. Het project betreft (nog) vervanging van het hekwerk langs de kade. Op een
deel van de kade wordt het aanwezige hek verwijderd en komt er geen hek terug. Het project komt neer
op 460 meter hekwerk verwijderen en 375 meter nieuw hekwerk plaatsen.
Voortgang
De deelgemeente Feijenoord heeft subsidie bij de provincie aangevraagd. De provincie zal kort na de
zomer van 2009 de betreffende subsidiebeschikking verzenden, waarna de uitvoering kan starten.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
De kosten van dit project € 340.000,-- (prijspeil 2009) worden gedekt door een provinciale subsidie die
onderdeel is van de totale provinciale bijdrage aan het BRG programma.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
De uitvoering is in handen van Gemeentewerken Rotterdam in opdracht van de deelgemeente Feijenoord.

15
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.6 Landtong Rozenburg

Resultaten/afgeronde projecten
De deelprojecten Boomweide en Kop zijn respectievelijk in 2005 en 2006 gereed gekomen. De
deelprojecten Begrazingsweide en de fiets- en skatepaden zijn in 2008 gereedgekomen. De spontane
bosontwikkeling, die de herplantplicht vervangt, op de Begrazingsweide verloopt voorspoedig.
Het Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg heeft de ingerichte deelgebieden in beheer genomen,
vooruitlopend op een definitieve beheerovereenkomst.
Het voorontwerp CEMP (Calandweide, Evenemententerrein, Manege en Parkheuvel) is in mei 2009 door
de Stuurgroep vastgesteld.
Voortgang
In de vigerende planning wordt ervan uitgegaan dat de inrichting van CEMP in 2011 gereed kan zijn.
Uitvoering van het ontwerp is afhankelijk van de voortgang van het bestemmingsplan en de sanering van
de voormalige vuilstort.
Ten aanzien van de beheerovereenkomst zijn vorderingen gemaakt. Deze is afhankelijk van grondruil die
moet plaatsvinden tussen het Rijk en Havenbedrijf. De verwachting is dat de grondruil dit jaar nog zal
plaatsvinden, zodat de beheerovereenkomst 1 januari 2010 kan ingaan.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Het project is gestart met een tekort van € 3,4 mln. Het actuele tekort is € 1,9 mln.
De stuurgroep heeft begin 2008 een tekort van € 0,9 miljoen aanvaard met de uitdrukkelijke opdracht aan
het projectteam te streven naar een sluitende begroting. Het Havenbedrijf is tezelfdertijd een
inspanningsverplichting aangegaan om middelen vrij te maken voor een bijdrage van € 1 miljoen om het
wegvallen van de dekking door het begrote positieve saldo van de ontwikkeling van het HTC (Harbour
Technology Center) te compenseren. Het Havenbedrijf heeft dit voorjaar definitief laten weten deze
verplichting niet waar te kunnen maken.
Risico’s en beheersing
Het genoemde actuele tekort vormt een risico. Bespreking van oplossingen in de stuurgroep is vertraagd
omdat de reeds bekende uitkomst van de inspanningsverplichting van het Havenbedrijf pas dit voorjaar
schriftelijk is bevestigd. Gelet op de inhoud van het bericht liggen mogelijke oplossingen in de sfeer van de
overige financiele relaties tussen Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam in verband met het BRGprogramma. Een akkoord daarover vergt nog enige tijd.
De beperkte voortgang in de sanering van de Vinkseweg en in de overdracht naar de provincie van het
AVR-vliegasdepot vormt een risico voor de planning van de verdere inrichting van de deelgebieden.
Hierover wordt regelmatig overleg gepleegd met de betreffende instanties.
Organisatie
De negen samenwerkende partijen hebben een projectorganisatie opgericht voor de planvorming,
voorbereiding van besluiten en uitvoering van de deelprojecten. Daarnaast is er een stuurgroep waar de
besluiten worden bekrachtigd.

16
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.7 Oostvoornse Meer

Het project is in 2008 technisch gerealiseerd. Eén van de maatregelen, aanpassen peilbesluit t.b.v. de
kwaliteitsverbetering van natuurwaarden, kan niet worden bereikt vanwege tegenspraak in de
natuurwetgeving. Oplossing van deze “juridische knoop” is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van
het Waterschap Hollandse Delta.

2.8 Stadspark Duinvallei

Ten tijde van opstelling van het BRG-programma in het BOR was er € 5 miljoen gereserveerd voor dit
project. In 2005, nog voor vastlegging van het BRG-programma in de UWO BRG, is bijna de helft daarvan
overgeheveld naar een ander leefbaarheidsproject binnen het BRG-programma. Dit project, de Rondgang,
had veel draagvlak, maar kon met de toebedeelde middelen niet worden uitgevoerd.
Gelet op het verminderd budget konden vraagtekens gezet worden bij de haalbaarheid van het
oorspronkelijk uitvoeringsplan voor Stadspark Duinvallei. De voorbereiding van het project is desondanks
in 2007 gestart. Inmiddels zijn deze werkzaamheden weer gestaakt omdat toch overwogen wordt het
project te vervangen door een urgenter en met de nog beschikbare middelen meer haalbaar project.

2.9 Deelprogramma Gebiedsgerichte Benadering

2.9.1 Westvoorne
Resultaten/afgeronde projecten
Centrumplan De Ruy (Elisabethhof): De parkeerkelder is gereed.
Cultureel Centrum De Man: Het gebouw is opgeleverd. De officiële opening is op 8 juli 2009.
Voortgang
Het parkeerdek, dat tevens het plein van de “Elisabethhof” vormt, wordt door de beeldend ontwerper
Paul de Kort vormgegeven. Het definitief ontwerp hiervoor wordt op 10 juli 2009 gepresenteerd. De
woningen rondom het plein zijn in de afbouwfase.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Voor de gebiedsgerichte benadering Westvoorne is vanuit BRG € 2.850.000,-- beschikbaar. Hiervan is
reeds € 2.000.000,-- voorgefinancierd door het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Het gehele bedrag van de
voorfinanciering kan besteed worden aan het nieuwe project Centrumplan De Ruy/Cultureel centrum
De Man. Hierop wordt echter wel de reeds aan het project fietstunnel Tichelarijweg bestede bedrag van
€ 133.000,-- in mindering gebracht. Voor gebiedsgerichte benadering Westvoorne resteert derhalve vanuit
BRG een maximale bijdrage van ca. € 850.000,--.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
De gemeente Westvoorne is opdrachtgever voor de uitvoering van de deelprojecten.

17
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.9.2 Goedereede
Resultaten/afgeronde projecten
Deze projecten zijn: Vrijheidsweg, VCP (verkeerscirculatieplan) Ouddorp, Kinderboerderij De Mekkerstee.
Maatregelen Flaauwe Werk, Revitalisering centrum Ouddorp zijn in het afgelopen halfjaar gereed
gekomen.
Voortgang
In de programmaplanning 2009-2011 zijn de volgende projecten opgenomen:
a. Revitalisering centrum Ouddorp (2e fase)
b. Opknappen haven Goedereede
c. Herinrichten Oude Nieuwlandseweg tussen Koolweg en Oosterweg
d. Verbetering wandelmogelijkheden Oude Nieuwlandseweg
e. Collectieve recreatieve voorzieningen

uitvoering in 2009
uitvoering in 2009
uitvoering in 2010
uitvoering in 2010
uitvoering in 2011

Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
De reserve voor Goedereede in het BRG-budget vormt het financiële kader. Binnen dit kader worden
zoveel mogelijk relevante projecten aangepakt.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
De gemeente Goedereede is opdrachtgever en verantwoordelijk voor de uitvoering van de deelprojecten.

2.9.3 Hoogvliet
Ruigeplaatbos
Resultaten/afgeronde projecten
De Herikweg, de weg door het Ruigeplaatbos langs de bebouwde kom van Hoogvliet, is opnieuw
geprofileerd en autovrij ingericht. Het project is in april 2009 afgerond.
Voortgang
In april 2009 is door het bestuur van de deelgemeente Hoogvliet het projectplan vastgesteld.
Deze zomer zal het projectteam een ontwikkelingsvisie opleveren. Deze visie zal antwoord geven op de
vraag hoe het projectgebied meer publieksgericht is in te richten. Inmiddels hebben 2 schetssessies met
betrokken instanties en belanghebbenden plaatsgevonden en zijn er 2 bewonersavonden geweest. Een
derde volgt op 29 juni.
De geplande verhuizing van de manege naast de jachthaven naar de voormalige RET-velden in de wijk
Zalmplaat zal naar verwachting nog dit jaar plaatsvinden. De verhuizing wacht op overeenstemming met
de tennisvereniging Zalmplaat over de overdracht van haar kantine.
Scopewijzigingen
Geen.

18
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

Financiën
Een raming van de projectkosten en mogelijke financiering is nog in voorbereiding.
Risico’s en beheersing
Rond het project Jachthaven en omgeving is een aantal risico’s gesignaleerd; de belangrijkste zijn:
·

de projectlocatie is grotendeels buitendijks, op dit moment is er geen riolering; de kosten voor het
bouwrijp maken zullen zeer hoog zijn;

·

medewerking van Rijkswaterstaat aan vergroting van het aantal ligplaatsen in de aan een drukke
vaarweg grenzende haven;

·

slibvorming in de haven;

· vervuilde grond.
In de komende maanden zal een uitgebreide risico-inventarisatie worden opgesteld. Hiervoor is reeds een
aantal civieltechnische onderzoeken verricht.
Organisatie
Voor het project Jachthaven is sinds januari 2009 een projectteam actief met diverse adviseurs,
Gemeentewerken Rotterdam en het OBR. De projectleiding wordt door de deelgemeente Hoogvliet
verzorgd.
De deelgemeente Hoogvliet is opdrachtgever van de BRG-projecten die deel uitmaken van het
programma de Groene Gordel.

Hellingpark
Deelplan 1 Park de Heerlijkheid
Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling
Deelplan 3 Entree De Aveling
Resultaten/afgeronde projecten
Het park is opgeleverd en zal worden overgedragen aan de deelgemeentelijke beheerorganisatie, aan
participanten (exploitant villa en diverse verenigingen) en aan een stichting die de programmering van
park en villa gaat verzorgen. Daarover is nog overleg gaande.
De voorbereiding van de herprofilering van de ontsluitingsweg en de parkeervoorzieningen voor het park is
inmiddels gestart. Er is een overeenkomst tussen Rijkswaterstaat in het kader van de verbreding van de
A15 en de nooddiensten over de aanvalsroute vanuit Hoogvliet naar het Botlekgebied. De ontsluitingsweg
naar Park de Heerlijkheid zal mede door de nooddiensten gebruikt gaan worden.
Voortgang
Deelplan 2 Tussen Heerlijkheid en Aveling:
De project-startup vindt op 30 juni 2009 plaats. Er is een projectteam gevormd waarin met een externe
ontwerper en regionale partners als eerste stap een gebiedsvisie wordt ontwikkeld. Die visie wordt de
onderlegger voor een definitief plan dat eind 2009 moet worden vastgesteld.
Met Rijkswaterstaat wordt op 30 juni 2009 een overeenkomst geluidwerende maatregelen A15-Hoogvliet
ondertekend, waarin is afgesproken hoe de geluidwerende maatregelen eruit komen te zien.
Begin juli 2009 gaat het Ontwerp Tracé Besluit ter inzage.
Tenslotte is het streven om met Rijkswaterstaat ook een convenant Groene Gordel af te sluiten, waarin
afspraken over proces en co-financiering ten aanzien van de inpassing van de A15 ten opzichte van de
Groene Gordel worden vastgelegd.
Deelplan 3 Entree De Aveling:
De voortgang is gelijk aan deelplan 2.

19
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Voor Park de Heerlijkheid zal na het afronden van de hierboven genoemde punten een financiële
eindafrekening worden opgemaakt. Op dit moment is de verwachting dat het beschikbare budget
voldoende is om de kosten te dekken.
Van deelplan 2 en 3 zijn de financiën nog niet in kaart, aangezien de planvorming nog gaande is.
Risico’s en beheersing
Deelplan 2 en 3
Voortgang en financiering van de plannen is afhankelijk van de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de
inpassing van de verbrede A15.
Organisatie
De projectorganisatie wordt ondersteund door Gemeentewerken Rotterdam. Die dienst coördineert onder
andere de uitvoering van Park de Heerlijkheid en draagt zorg voor financiële toetsing van de
inpassingvoorstellen van Rijkswaterstaat aan de deelgemeente. Deelgemeente Hoogvliet is
opdrachtgever. Het project valt mede onder het programma de Groene Gordel.

Fiets- en wandelroute Albrandswaard
Resultaten/afgeronde projecten
Het netwerk van fietspaden in het buitengebied aan de oostkant van Hoogvliet wordt uitgebreid.
De uitbreiding van het fietspadennetwerk bestaat uit 3 zogenaamde ontbrekende schakels:
-

Tracé 1: Dijk langs de metrobaan;
Tracé 2: Kruin van de Deeldijk ;
Tracé 3: Welhoeksedijk.

Tracé 1 en 2 zijn in 2008 al aangelegd.
Voortgang
Voor de aansluiting van tracé 1 op de wijk Gadering is een alternatief ontwikkeld.
Voor de oversteek van de Groene Kruisweg zijn verschillende varianten ontwikkeld, waarover op dit
moment nog discussie plaatsvindt. Inzet is een viaduct.
Tracé 3 is in 2008 voorbelast; de planning is nog steeds dat het fietspad eind 2009 wordt aangelegd.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
Het project wordt gesubsidieerd door de provincie als onderdeel van de totale provinciale bijdrage aan het
BRG-budget. De gereserveerde subsidie is zo goed als kostendekkend.
Naar financiering van een vrijliggende oversteek wordt nog gezocht.
Risico’s en beheersing
Geen.

20
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

Organisatie
De organisatie van het project fietspaden maakt deel uit van het bredere verband van de
Projectorganisatie Groene Gordel.

2.9.4 Hoek van Holland
De Rondgang
Resultaten/afgeronde projecten
Het project betreft de nieuwe huisvesting van de verenigingen en herinrichting van de openbare ruimte.
Ook dient de rugbyvereniging in het projectgebied gehuisvest te worden, opdat elders in Hoek van Holland
de bestaande rugbylocatie vrijkomt voor woningbouw.
Alle verenigingen hebben inmiddels hun (nieuwe) accommodaties betrokken. Ook de bouw van het
nieuwe gebouw van de Rugbyvereniging is zo goed als gereed. Het laatste rooiwerk en de
munitiesanering hebben plaatsgevonden; zo ook de aanplant van bomen en heesters.
Voortgang
De inrichting van de directe omgeving van het Rugbyverenigingsgebouw wordt nu afgerond.
In oktober zal de feestelijke opening van het park plaatsvinden.
Scopewijzigingen
Geen.
Financiën
De hoger uitgevallen kosten van GW-engineering en enkele meerwerken passen binnen het tot en met
2009 geïndexeerde BRG-budget.
Risico’s en beheersing
Geen.
Organisatie
De gemeente Rotterdam (Projectmanagementbureau Rotterdam) voert de projectleiding namens de
deelgemeente Hoek van Holland.

21
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

Bijlage 1 – Planning per project

2006

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2006

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2.3 Stille Wegdekken – provinciale wegen
2006
2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2.1 Warmtebedrijf
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.2 Kennis Centrum Geluid
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.3 Stille Wegdekken – gemeentelijke wegen
2006
2007
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.4 Geluidsscherm Vlaardingen - Westwijk
2006
2007
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.4 Geluidsscherm Kleiwegkwartier
2006
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.4 Geluidsscherm Gordelweg
2006
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

22
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.5 Rivierpark Feijenoord - Noordereiland
2006
2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2.5. Rivierpark Feijenoord Buizenpark Katendrecht voorbereiding planvorming
2006
2007
2008
2009

uitvoering
2010

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2006

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2006

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2006

2007

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

voorbereiding planvorming
2008
2009

uitvoering
2010

2.6 Landtong Rozenburg
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.7 Oostvoornse Meer
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.8 Duinvallei
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.9.1 Gebiedsgerichte Benadering – Westvoorne
2006
2007
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.9.2 Gebiedsgerichte Benadering - Goedereede
2006
2007
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

23
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009

2.9.3 Gebiedsgerichte Benadering – Hoogvliet, Ruigeplaatbos
voorbereiding planvorming
2006
2007
2008
2009

uitvoering
2010

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.9.3 Gebiedsgerichte Benadering – Hoogvliet, Hellingpark
voorbereiding planvorming
2006
2007
2008
2009

uitvoering
2010

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.8.3 Gebiedsgerichte Benadering – Hoogvliet, Fiets- en wandelroute Albrandswaard
voorbereiding planvorming uitvoering
2006
2007
2008
2009
2010
Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.9.4 Gebiedsgerichte Benadering – Hoek van Holland, De Rondgang
voorbereiding planvorming
2006
2007
2008
2009

uitvoering
2010

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

2.9.4 Gebiedsgerichte Benadering – Hoek van Holland, Brug over Oranjekanaal
voorbereiding planvorming
2006
2007
2008
2009

uitvoering
2010

Oorspronkelijke planning
Actuele planning

Gemeente Rotterdam / dS+V
Postbus 6699
3002 AR Rotterdam
Voor informatie: Margot Vermeer-Schoonderwal
Programmasecretaris BRG
010 – 4897238

24
Voortgangsmelding: Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Bestaand Rotterdams Gebied, 01-07-2009