Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten tweede helft 2021 (periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022)
Bijlage bij de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer (IENW/BSK-2022/20936)
Toelichting
Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd tot en met het moment dat het Tracébesluit is
vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595).
Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de mijlpalen voor realisatie.
Deze rapportage beslaat de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021.
Referentie hierbij is de voorgaande voortgangsrapportage die opgenomen is in het MIRT Overzicht 2022 van 21 september 2021 (Kamerstuk
2021D34510). Dat overzicht rapporteerde over de projecten in de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. Een nadere toelichting op de projecten staat in
de afzonderlijke projectbeschrijvingen van het MIRT-Overzicht 2022.
Deze rapportage heeft als peildatum 31 december 2021.
In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven.
De voortgang ten opzichte van de vorige peildatum 30 juni 2021 is hierin zichtbaar gemaakt.
De rapportage kent een aparte tabel voor de verkenningen.
Daarvan zijn er 7: 2 in Noordwest-Nederland (was in de vorige rapportage 1), 2 in Zuid-Nederland (was 2), 2 in Zuidwest-Nederland (was 2)
en 1 in Oost-Nederland (was 1).
In totaal zijn er 20 projecten in de planuitwerkingsfase. Dit waren er in de vorige rapportage ook 20. 15 zijn hoofdwegenprojecten en 5 zijn
spoorwegprojecten. Er zijn geen vaarwegprojecten in deze fase.
De planuitwerkingen kennen de volgende landsdelige spreiding:
Noordwest-Nederland (6, was 6), Zuidwest-Nederland (3, was 3), Zuid-Nederland (4, was 4), Oost-Nederland (5, was 5) en Noord-Nederland (1, was 1).
Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project in de volgende rapportage niet meer opgenomen in het overzicht en gaat het project
doorgaans over naar de realisatiefase.

Gehanteerde afkortingen:









SB: Startbeslissing
VK: Voorkeursbeslissing
(O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
R: Realisatie
PHS: Programma Hoogfrequent Spoor
Asw: autosnelweg
Aw: autoweg

Verkenningen
Projectnaam
Programma Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid (SBAB):
A9 Rottepolderplein

Geplande mijlpalen
VK 2022
OTB 2024

Procedure
Tracéwet zonder structuurvisie

SB Q2 2022

n.t.b.

SB Q4 2019

VK Q3 2022

A15 Papendrecht - Gorinchem

SB Q2 2018

VK Q4 2022
OTB 2024
TB 2025

Tracéwet zonder structuurvisie, waarbij
per maatregel wordt onderzocht welke
procedure van toepassing is (wet op de
ruimtelijke ordening)
Tracéwet met structuurvisie

A2 Deil - ’s Hertogenbosch - Vught

SB Q2 2018

VK 2022
OTB 2024
TB 2025

Tracéwet met structuurvisie

SmartwayZ.NL: A58 Breda - Tilburg

SB Q2 2018

VK 2022
OTB 2024
TB 2024

Tracéwet met structuurvisie

A50 Ewijk - Bankhoef - Paalgraven

SB Q4 2020

VK 2022

Tracéwet zonder structuurvisie

Programma Samen Bouwen aan
Bereikbaarheid (SBAB):
A27 Almere Haven – Eemnes
MIRT-verkenning Oeververbindingen
regio Rotterdam (onderdeel
Programma MoVe)

Laatste mijlpaal
SB Q4 2018

Planuitwerkingen
In onderstaande is per landsdeel per project in kolommen aangegeven:
de naam van het project,
de laatst bereikte mijlpaal,
mijlpalen volgens de planning van de Voortgangsrapportage over de Tracéwetplichtige projecten 1 e helft 2020,
mijlpalen volgens de nieuwe planning,
toelichting op bijstelling van de planning,
maatregel en rijstrooklengte in km.

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht)

Projectnaam

Hoofdwegen
A27/A12 Ring Utrecht

Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens
Voortgangsrapportage 1e helft
2021

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

TB Q4 2020

R 2029

R 2029

Toelichting

Maatregel
Aantal km

Lunetten – Rijnsweerd
Asw 4-6 wordt asw 7-7
en Oudenrijn - Lunetten
asw 2-3-3-2 wordt
asw 3-3-3-3
63 km

Projectnaam

Laatst bereikte
mijlpaal

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken

OTB/MER Q3 2018

Mijlpalen volgens
Voortgangsrapportage 1e helft
2021
n.t.b.

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Maatregel
Aantal km

n.t.b.

Opstellen van de planning is afhankelijk
van de gevolgen van de uitspraak van de
Raad van State over PAS.

Asw 2x2/deels met spits- en plusstrook
wordt
asw 2x4/deels 2x3
116 km

A6 Almere Buiten-Oost - Lelystad

SB Q4 2016

n.t.b.

n.t.b.

Opstellen van de planning is afhankelijk
van de gevolgen van de uitspraak van de
Raad van State over PAS.

Asw 2x2 wordt 2x3
15 km
A7: Verbreding asw tussen Purmerend
Noord en Purmerend Zuid en
Purmerend Zuid en knp Zaandam met
twee rijstroken, tussen Hoorn Noord en
Avenhorn met spitsstrook;
A8: Verbreding asw tussen knooppunt
Zaandam en Coenplein met twee
rijstroken;
A10: ingebruikname extra rijstroken
Coentunnel.

A7/A8 Amsterdam - Hoorn

VK Q4 2019

OTB Q3 2023
TB Q2 2025
R 2027

OTB Q3 2023
TB Q2 2025
R 2027

Spoorwegen
Amsterdam CS

TB Q1 2021

R 2021-2029/2032

R 2021-2029/2032

De planning is mede afhankelijk van de
realisatie van het project derde perron
Amsterdam Zuid. De oplevering
2029/2032 betreft de onderdelen die
onafhankelijk van project “derde perron”
gerealiseerd kunnen worden.

Spoorvernieuwing aan beide zijden
station Amsterdam Centraal: verlenging
en verbreding van de perrons, aanleg
van een nieuwe verbrede Oosttunnel en
aanleg van een “vrije kruising” nabij de
Dijksgracht.

Alkmaar - Amsterdam

OTB Q1 2021

TB 2022
R 2022 – 2028

TB 2022
R 2022 – 2028

.

Maatregelen om de
frequentieverhoging naar 6 intercity’s
op dit traject mogelijk te maken.

Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland)
Projectnaam

Hoofdwegen
A4 Burgerveen - N14

Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens
Voortgangsrapportage 1e helft
2021

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

VKB Q2 2020

OTB 2022
TB 2023
R 2026

OTB 2022
TB 2023
R 2026

Toelichting

Maatregel
Aantal km

Verbreding asw tussen knp. Burgerveen
en de verdiepte ligging bij Leiden met 1
rijstrook per rijrichting.
Vervanging Ringvaartaquaduct
Haarlemmermeer in zuidelijke richting.
Verbreding asw tussen aansluiting
Hoogmade en aansluiting N11 met 2
rijstroken per rijrichting.
Verbreding asw tussen aansluiting N11
en aansluiting N14 met 1 rijstrook per
rijrichting.
Ca 27 km

A4 Haaglanden - N14

A20 Nieuwerkerk aan den IJssel Gouda

OTB Q2 2020

VK Q1 2019

n.t.b.

OTB Q2 2023
TB Q1 2024
R 2025 – 2028

n.t.b.

OTB Q2 2023
TB Q1 2024
R 2025 – 2028

Opstellen van de planning is afhankelijk
van de gevolgen van de uitspraak van de
Raad van State over PAS, maar ook van de
effecten van de update van het NRM naar
versie 2021, waardoor rekening moet
worden gehouden met hogere
verkeersprognoses. Op dit moment is de
planning daardoor nog niet te bepalen.

Het realiseren van een nieuwe
parallelstructuur van 2x2 rijstroken
tussen de N14 en de afslag Den Hoorn,
verbreding van de A4 tussen Den Hoorn
en de Ketheltunnel naar 2x3 rijstroken
en verbeteren van de doorstroming op
de kruisingen van de N14.
19 km (waarvan 5 km 2x2)
Verbreding asw 2x2 naar 2x3 tussen A20
Nieuwerkerk a/d IJssel en knooppunt
Gouwe.

Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg)
Projectnaam

Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens
Voortgangsrapportage 1e helft
2021

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Q4 2015
Bestuurlijk Voorkeursalternatief

Sint Annabosch - Galder:
n.t.b.

Sint Annabosch - Galder:
n.t.b.

Eindhoven-Tilburg:
OTB: Q1 2022
TB: Q1 2023
OTB 2023
TB 2024

Eindhoven-Tilburg:
OTB: Q1 2022
TB: Q1 2023
OTB 2023
TB 2024

n.t.b.

n.t.b.

Toelichting

Maatregel
Aantal km

Hoofdwegen
SmartwayZ.NL: InnovA58
Sint Annabosch – Galder
Eindhoven - Tilburg

A67 Leenderheide - Geldrop

VK Q1 2020

A67/A73 knooppunt
Zaarderheiken

SB Q1 2017

Verbreding asw van 2x2 naar 2x3
Respectievelijk 7 en 28 km

Asw: toevoegen 3de rijstrook zuidelijke
baan, toevoegen weefstrook noordelijke
baan. Aanpassing knooppunt Geldrop.
Pakket van Korte termijn en Smart
Mobility maatregelen.
3 km
Opstellen van de planning is afhankelijk
van de gevolgen van de uitspraak van de
Raad van State over PAS.

Uitbreiding van de parallelbaan A73 met
een extra rijbaan.
Ruim 1 km

Spoorwegen
Meteren - Boxtel

TB Q2 2020

R 2020-2028/29

R 2020-2028/29

Aanleg Meterenboog tussen de
Betuweroute en de spoorlijn Utrecht Den Bosch, verdiepte ligging spoor in
Vught, extra spoor Den Bosch - Vught en
maatregelen aan geluid, trillingen en
overwegen (te Boxtel, Haaren en Vught)

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel)
Projectnaam

Hoofdwegen
A12/A15 Ressen - Oudbroeken
(ViA15)

Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens
Voortgangsrapportage 1e helft
2021

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Maatregel
Aantal km

TB Q1 2017

n.t.b.

n.t.b.

Opstellen van de planning is afhankelijk Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken (12 km) én
van de gevolgen van de uitspraak van de verbreding bestaande A15 asw van 2x1
Raad van State over PAS
naar 2x2 rijstroken (7 km) én verbreding
bestaande A12 asw van 2x2 naar 2x3
rijstroken (12 km)
33 km

N35 Nijverdal - Wierden

TB Q4 2018

n.t.b.

n.t.b.

Opstellen van de planning is afhankelijk Aw 2x1 wordt aw 2x2
van de gevolgen van de uitspraak van de
21 km
Raad van State over PAS

N50 Kampen- Kampen Zuid

SB Q4 2017

n.t.b.

n.t.b.

Opstellen van de planning is afhankelijk Aw 2x1 wordt aw 2x2
van de gevolgen van de uitspraak van de
Raad van State over PAS.
3 km

A1/A30 Barneveld

VK Q1 2021

OTB 2023
TB 2024

OTB 2023
TB 2024

Tracéwet zonder structuurvisie

Spoorwegen
PHS Nijmegen

OTB Q2 2021

TB 2022
R 2022 - 2027

TB 2022
R 2022 - 2027

Uitbreiding van spoor- en
transfercapaciteit van het station om het
klaar te maken voor PHS.

Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen)
Projectnaam

Hoofdwegen
N33 Zuidbroek – Appingedam

Laatst bereikte
mijlpaal

Mijlpalen volgens
Voortgangsrapportage 1e helft
2021

Mijlpalen volgens
nieuwe planning

Toelichting

Maatregel
Aantal km

OTB Q2 2020

TB Q4 2021
R 2023-26

n.t.b.

Door financiële tekorten en het
uitvoeren van nieuwe
stikstofberekeningen vertraagt het
project. In verband met de
stikstofproblematiek is op dit moment
geen concrete planning af te geven.

Aw 2x1 wordt aw 2x2
20 km