Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2016–2017

18 106

Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 237

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 september 2016
In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede
namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 30e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de
periode van 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016.
De rapporteurs voor de begrotingscyclus uit uw Kamer hebben het
afgelopen jaar aanbevelingen gedaan voor verbetering van de informatievoorziening. Een aanbeveling betreft de voortgangsrapportages van de
grote waterprojecten. Naar aanleiding hiervan zal in de aanbiedingsbrief
expliciet worden aangegeven welke informatie nieuw is ten opzichte van
voorgaande rapportages. Met het voortaan opnemen van onderstaande
passage in de aanbiedingsbrief, geef ik invulling aan deze aanbeveling.
Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 29e Voortgangsrapportage
Voortgang Zandmaas (Kamerstuk 18 106, nrs. 233 en 234)
In de verslagperiode is de kleine restopgave waterstandsdaling bij Well
Aijen uitgevoerd waarmee de hoogwaterveiligheidsdoelstelling Zandmaas
is gerealiseerd. Uit onderzoek blijkt dat bewoners van het Maasdal hun
gevoel van veiligheid momenteel als goed waarderen. Het bereiken van
de hoogwaterdoelstelling is op 13 juli met veel aandacht van de media
gevierd.
Voortgang Grensmaas
In de verslagperiode hebben meerdere media de berichtgeving op de site
waterpeilen.nl opgepikt dat de effecten van het Grensmaasproject goed
merkbaar zijn. De hoogwatergolf, die medio februari bij Itteren en Borgharen voorbij kwam, leidde tot 60 cm minder waterstandsstijging dan
voor het Grensmaasproject het geval zou zijn geweest.
1

kst-18106-237
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2016

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 18 106, nr. 237

1

In Itteren is de rivierverruiming gereed en nadert de ontgraving van de
dekgrondberging de eindfase. In Trierveld/Koeweide verloopt de aanleg
van de werkhaven en het voordepot in hoog tempo. Tevens is de rivierverruiming te Koeweide opgestart om zo de hoogwaterveiligheidsdoelstelling in 2017 te kunnen realiseren.
Voortgang Prioritaire kademaatregelen
De projectbesluiten zijn genomen voor de prioritaire kademaatregelen in
Zuid- en Midden-Limburg bij Ohé en Laak, Grevenbicht en Roosteren.
Tevens is het projectbesluit voor de kademaatregelen in Noord- Limburg
bij de kern Mook genomen, zodat de voorbereiding en uitvoering hiervan
kan starten. De einddatum van 2020 wordt gehaald.
Risico’s
In de verslagperiode is het risicoprofiel gedaald. De Zandmaasprojecten
zijn gereed en het Grensmaasproject boekt goede voortgang.
Financiën
Het waterschap Peel en Maasvallei heeft voor de uitvoering van de
prioritaire kademaatregelen een budgettekort gemeld. Mijn verwachting is
dat dit kan worden opgelost binnen het resterend budget van Zandmaas.
De prognose eindstand van Zandmaas is € 0,2 miljoen gedaald tot
€ 389,1 miljoen en ligt op peildatum 30 juni 2016 € 18,1 miljoen onder het
beschikbaar budget. De prognose eindstand van Grensmaas is in de
rapportageperiode € 2,7 miljoen gestegen tot € 142,6 miljoen maar ligt
ook hier ruim onder het beschikbaar budget (€ 7,9 miljoen).
Scope
Er zijn geen scopewijzigingen.
De voortgangsrapportages Ruimte voor de Rivier (Kamerstuk 30 080,
nr. 83) en HWBP-2 (Kamerstuk 32 698, nr. 29) geven samen met deze
rapportage inzicht in de voortgang die we maken voor de hoogwaterbescherming in heel Nederland.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 18 106, nr. 237

2