Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2014–2015

18 106

Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 229

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 1 april 2015
In het kader van de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede
namens de Staatssecretaris van Economische Zaken, de 27e Voortgangsrapportage Zandmaas en Grensmaas aan1. De rapportage bestrijkt de
periode van 1 juli 2014 tot en met 31 december 2014.
De projecten van Zandmaas liggen nog steeds op koers. Dat is zeker voor
de Zandmaas belangrijk, omdat dit jaar de maatregelen moeten zorgen
dat de hoogwaterveiligheidsdoelstelling is gerealiseerd: een eerste
belangrijke mijlpaal van dit grote project. In 2014 is de eerste stap van de
peilopzet in stuwpand Sambeek (10 cm) gerealiseerd. De opdrachtnemer
voor de Zuidgeul bij Well Aijen bereidt de uitvoering voor. Door brand in
een zandverwerkingsinstallatie hebben de ontgravingswerkzaamheden bij
de zomerbedverdieping in stuwpand Sambeek vertraging opgelopen,
maar dit heeft geen gevolgen voor de hoogwaterveiligheidsdoelstelling.
De tweede mijlpaal die in 2015 voor de Zandmaas gepland staat, is het
behalen van de natuurdoelstelling. Hiervoor dient nog 42 hectare
verworven te worden (10% van het totaal). Binnen de mogelijkheden van
het uitgangspunt van vrijwillige verkoop van gronden door eigenaren
worden alle kansen benut om de mijlpaal te halen.
Verder zijn in de tweede helft van 2014 dijkverbeteringswerkzaamheden
als onderdeel van het project prioritaire kademaatregelen aanbesteed en
is de uitvoering gestart. Het gaat om werk aan de dijkringen bij Merum,
Brachterbeek, Aasterberg en Geulle aan de Maas. De samenwerking met
de Limburgse waterschappen verloopt naar tevredenheid. Ook financieel
ligt de Zandmaas goed op koers. De prognose eindstand van Zandmaas is
€ 4,3 miljoen gestegen tot € 392,0 miljoen en ligt op peildatum
31 december 2014 € 14,7 miljoen onder het beschikbaar budget.
Wat het deelprogramma Grensmaas betreft, zijn twee van de elf locaties
afgerond, te weten Borgharen en Aan de Maas. Gouverneur Bovens van
1

kst-18106-229
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 18 106, nr. 229

1

de provincie Limburg opent op 5 juni in Borgharen het allereerste
natuurgebied van het project Grensmaas. Op 6 juni vindt de publieksdag
«De Open Grensmaasdag» plaats voor omwonenden en geïnteresseerden. Voorbereidingen worden getroffen voor het werk op de locatie
Trierveld/Koeweide.
Begin maart is de zesde monitoring-rapportage over de marktontwikkelingen (periode tweede halfjaar van 2014) binnen het Grensmaasproject
opgeleverd. In lijn met de voorgaande monitoringrapportages wordt
daarin gemeld dat – hoewel de afzetvolumes achterblijven – vooralsnog
geen beroep op de leenfaciliteit wordt verwacht.
In de rapportage is aangegeven dat – indien de afzetvolumes langdurig
achterblijven bij de verwachtingen – een beroep op de leenfaciliteit op
termijn niet is uit te sluiten. Tevens is het risico benoemd dat dan niet alle
grind uiterlijk 2023 kan worden gewonnen. Ondanks de tegenvallende
afzetmarkt voor grind is het resultaat in 2014 licht hoger dan in de eerste
helft werd verwacht. De prognose eindstand van Grensmaas is in de
rapportageperiode € 0,8 miljoen gestegen tot € 139,3 miljoen maar ligt
hiermee nog steeds ruim onder het beschikbaar budget (€ 150,1 miljoen).
Samengevat, uit de rapportage blijkt dat er ook dit half jaar hard gewerkt
is om de afgesproken maatregelen tijdig gerealiseerd te krijgen. We liggen
op koers. Per 31 december 2014 zijn hiermee 33 maatregelen in realisatie
en is 1 maatregel in voorbereiding. De overige 22 projecten zijn
gerealiseerd.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 18 106, nr. 229

2