Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2013–2014

30 080

Planologische kernbeslissing Ruimte voor de
rivier

Nr. 69

BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 27 maart 2014
Conform de Regeling Grote Projecten bied ik u hierbij, mede namens de
Staatssecretaris van Economische Zaken, de drieëntwintigste voortgangsrapportage aan over het programma Ruimte voor de Rivier1. De
rapportage bestrijkt de periode van 1 juli tot en met 31 december 2013.
Voortgang in de verslagperiode
Uitvoeringsfase
De afgelopen verslagperiode is de SNIP-2A-beslissing genomen voor de
dijkverbetering op het traject Schoonhoven/Langerak (Dijkring 16). De
projectbeslissing is genomen voor de Dijkverbetering Oude Maas/Voorne
Putten. Deze maatregel wordt door het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP2) uitgevoerd.
Bereiken van het waterveiligheidsniveau
Zoals gemeld in de VGR22 zal bij zeven maatregelen de beoogde
waterveiligheid eind 2015 waarschijnlijk nog niet gerealiseerd zijn. Het
betreft Ruimte voor de Rivier IJsseldelta (het Reevediep in combinatie met
de zomerbedverdieping Beneden-IJssel), de hoogwatergeul VeessenWapenveld, de twee dijkverleggingen Cortenoever en Voorsterklei, de
dijkverbetering Nederrijn/Betuwer/Tieler- en Culemborgerwaard en de
twee dijkverbeteringen bij de Lek (Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
en Betuwe/Tieler- en Culemborgerwaard).
De doelstelling van de PKB is om de afvoercapaciteit van het rivierengebied rond de Rijntakken te verhogen naar de maatgevende Rijnafvoer
van 16.000m3/s bij Lobith. Hiermee wordt de waterveiligheid in het
1

kst-30080-69
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2014

Ter inzage gelegd bij het centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 30 080, nr. 69

1

rivierengebied vergroot. Lange termijn maatregelen in het kader van het
Deltaprogramma richten zich op een afvoer van 18.000m3/s bij Lobith in
2100. Deze maatregelen maken geen onderdeel uit van de PKB
doelstelling.
Hoewel NURG-projecten geen onderdeel zijn van het PKB-basispakket
(met uitzondering van de maatregel Millingerwaard), zijn zij wel noodzakelijk voor het realiseren van de in de PKB opgenomen veiligheidsdoelstelling. Zoals eerder gemeld onderzoek ik of de oplevering van de
NURG-maatregel Afferdensche en Deestsche waarden naar voren gehaald
kan worden. Op dit moment worden hiervoor verschillende scenario’s
uitgewerkt, waarbij de financiële- en planningsconsequenties in beeld
gebracht worden. Ik zal u hierover in de volgende VGR berichten.
Daarnaast is de NURG-maatregel Uiterwaardvergraving Rijnwaardense
uiterwaarden (met o.a. de volgende deelprojecten: Oevergeul Bovenrijn,
Bylandse waard en Lobberdense waard) vertraagd.
Het deelproject Oevergeul Bovenrijn is vertraagd omdat het maken van
een vergunbaar ontwerp (vanwege een complexe ligging van het project)
meer tijd heeft gevraagd dan voorzien. Ik onderzoek in de komende
verslagperiode of er maatregelen te nemen zijn die het mogelijk maken
om de volledige taakstelling voor waterveiligheid toch eind 2015 te
realiseren. Het streven is het Natura 2000-aanwijzingsbesluit Rijntakken op
korte termijn vast te stellen, waarmee realisatie van de projecten Bylandse
waard en Lobberdense waard voor eind 2015 nog haalbaar is.
Door inzet van het Volkerak-Zoommeer als waterberging, ontstaan er
hogere waterstanden in het regionale watersysteem. Een aantal regionale
keringen moet daarom mogelijk verhoogd en/of extra worden versterkt,
teneinde de waterberging veilig te laten verlopen. Het waterschap heeft
na de verslagperiode aangegeven dat er aanzienlijk meer werkzaamheden
aan de regionale keringen verricht dienen te worden dan in een eerdere
fase verwacht was. Ik voer gesprekken met het waterschap over de
uitwerking hiervan.
In navolging van de aanbevelingen in de ¾ evaluatie Ruimte voor de
Rivier door adviesbureau Andersson Elffers Felix heb ik in de vorige VGR
aangegeven dat ik zal onderzoeken hoe de waterveiligheid en ruimtelijke
kwaliteit per riviertak weergegeven kunnen worden. Dit heeft geresulteerd
in het opnemen van een infographic in de VGR. Deze infographic geeft
zowel de planning en de te behalen centimeters waterstanddaling als de
te realiseren projecten in de komende jaren weer.
Budget
Het programmabudget bedraagt per 31 december 2013 € 2.370,3 miljoen.
De raming bedraagt € 2.346,7 miljoen met een bandbreedte van 7,4%.
Stroomlijn
Het onderhoud van de vegetatie in de uiterwaarden is van belang voor
voldoende afvoercapaciteit van de rivieren. Met het project Stroomlijn
wordt de vegetatietoestand op orde gebracht. Stroomlijn draagt, net als
NURG, bij aan het bereiken van de waterveiligheidsdoelstellingen van de
PKB. Voor Stroomlijn moeten veel (natuur)vergunningen worden
aangevraagd met lange doorlooptijden. Op 20 december 2013 heb ik met
instemming van de Ministerraad het besluit genomen om de rijkscoördinatieregeling toe te passen. Dit zorgt voor regie op de vergunningentrajecten en verkleint de kans op vertraging.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 30 080, nr. 69

2

Op 25 februari heeft u de beantwoording ontvangen op uw schriftelijke
vragen (Kamerstuk 31 710, nr. 31 en Kamerstuk 31 710, nr. 29). In de
komende tijd zal het Besluit gepubliceerd worden in de Staatscourant.
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 30 080, nr. 69

3