2014D17588

LIJST VAN VRAGEN
Nr
1

2
3

4

5
6

7
8

9
10

11
12
13
14

15
16

nds-tk-2014D17588

Vraag
Waarom is nu pas duidelijk dat, door de inzet van het VolkerakZoommeer als waterberging, er aanzienlijk meer werkzaamheden
aan de regionale keringen verricht dienen te worden? Waarom is dit
niet eerder geconstateerd?
Wanneer wordt de Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van de
gesprekken die u met het betreffende waterschap voert?
Worden er in landen stroomopwaarts van de rivieren in Nederland
ook maatregelen genomen om het water voldoende te kunnen
afvoeren?
Kunt u toelichten waarom op pagina 7 melding wordt gemaakt van
zes Stroomlijn maatregelen die in 2014 worden afgerond terwijl in
de 22e voortgangsrapportage nog verwacht werd dat twee
maatregelen in 2014 zouden zijn afgerond? Zijn er extra maatregelen genomen?
Zijn er al oplossingen gevonden voor het veilig te laten verlopen
van de waterberging op het Volkerak-Zoommeer?
a. Wat is de stand van zaken van het verziltings- en waterbergingsproject Volkerak-Zoommeer?
b. Worden hierbij de economische effecten meegenomen?
c. Zo ja, wat zijn die economische effecten en hoe worden daaruit
conclusies getrokken?
d. Zo nee, waarom niet?
e. Hoe verloopt het contact met de provincie Zuid-Holland bij dit
project?
f. Hoe wordt de aangenomen motie van de Provincie Zuid-Holland
«Deltaprogramma en zoetwater» van 26 februari 2014 meegenomen bij het vervolg van dit project?
g. Hoe wordt omgegaan met de bij belanghebbenden bestaande
zorgen met betrekking tot de beschikking over voldoende
zoetwater?
Waarom is men er nu pas achter gekomen dat door de locatiekeuze
het Project Oevergeul Bovenrijn is vertraagd?
Op welk moment wordt het aanwijzingsbesluit Natura 2000 voor
het rivierengebied vastgesteld? Wordt het aanwijzingsbesluit
Rijntakken op korte termijn vastgesteld?
Wat is de ervaring tot nu toe met de eerste 15 maatregelen die eind
2013 zijn afgerond?
Kunt u uitleggen waarom in de 23e voortgangsrapportage over 21
maatregelen voor het Stroomlijn project wordt gesproken, terwijl in
de 22e voortgangsrapportage het nog om 22 projecten ging? Welke
maatregel is «weggevallen»?
Is er met de omgeving gecommuniceerd over de opgelopen
vertraging?
Wat is het resultaat van de beschreven aandacht in de internationale media?
Hoe is het proces van de aanbesteding, waarmee de verslagperiode
is gestart, verlopen?
Er is een aantal maatregelen waarbij de ruimtelijke kwaliteitsopgave in de loop van 2016 wordt opgeleverd. Om hoeveel maatregelen gaat het en wat houden deze in?
Hoe is de vertraging in de planstudiefase van een aantal binnendijkse maatregelen langs de IJssel ontstaan?
a. In hoeverre is er voortgang in de gesprekken omtrent de
Kribverlagingen Waal?
b. Welk effect heeft de stagnatie van de werkzaamheden op de
planning en de financiën?

1

Nr
17
18

19

20

21

22

23
24

25

26

27

28

29
30

Vraag
Waarom is de zichtbaarheid van de uitvoering van werkzaamheden
bij de dijkteruglegging Lent zo belangrijk voor het publiek?
Is de discussie met de opdrachtnemer over het uitgevoerde werk bij
het project Kribverlagingen Waal naar verwachting op korte termijn
opgelost? Hoe kon hier überhaupt een discussie over ontstaan?
Had eerder kunnen worden geconstateerd dat er een aanvullend
traject nodig is bij het project Dijkverbeteringen Oude Maas/
Hoeksche Waard en Voorne Putten?
Zijn er naar aanleiding van de grote hoeveelheid zienswijzen bij
Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden maatregelen
genomen om bij andere projecten vertraging door grote hoeveelheden zienswijzen te voorkomen?
Wanneer is er meer duidelijkheid over het aantal regionale keringen
binnen het beheersgebied van het Waterschap Brabantse Delta dat
mogelijk verhoogd en/of extra versterkt moet worden teneinde de
waterberging veilig te laten verlopen? Kan de Kamer over de
voortgang daarvan eerder geïnformeerd worden dan in de 25e
voortgangsrapportage Ruimte voor de Rivier?
a. Wat zijn de mogelijke gevolgen van de eventuele vertraging op
het project Huissensche Waarden als gevolg van het verlate
bestemmingsplantraject?
b. Hoeveel zienswijzen zijn ingediend op de ontwerpplannen?
c. Zijn veel van de bezwaren eensluidend?
d. Is de hoeveelheid bezwaren naar uw mening ingegeven door het
feit dat het gaat om een privaat initiatief?
Welke verontreinigingen zijn er aangetroffen bij de werkzaamheden
in Tollewaard?
Is de uitspraak van de Raad van State bij de Dijkverleggingen
Cortenoever en Voorsteklei inmiddels bekend? Zo ja, wat is de
uitkomst?
Zijn de pijlers van de spoorbrug bij projecten Uiterwaardvergravingen Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard en Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden inmiddels opgeleverd?
Wat is de actuele stand van zaken en de historie omtrent de
discussie bij de dijkverlegging Westenholte en Uiterwaardvergraving?
a. Zijn de verwachtingswaarden in het risicomanagement inclusief
of exclusief beheersmaatregelen?
b. Welke beheersmaatregelen zijn er genomen om de kans op het
voordoen van de toprisico’s te verkleinen?
c. Hoeveel procent van de risico’s is afgedekt met de top 3 risico’s
die in de voortgangsrapportage staan?
d. De verwachtingswaarden in tabel 5.1 zijn voor een groot deel
gestegen, wat zijn de consequenties daarvan en welke beheersmaatregelen worden er getroffen?
e. Kan nog een uitgebreidere toelichting worden gegeven op
paragraaf 5.2.2, met name op het gebied van stijging van risico’s en
de genomen beheersmaatregelen?
Is het risico «Archeologische toevalsvondst tijdens de uitvoering»
financieel kleiner geworden, is deze gelijk gebleven, of slechts uit
de lijst toprisico’s gevallen omdat andere risico’s zijn toegenomen?
Geldt dit ook voor «benodigde zettingstijd van dijklichamen tijdens
de uitvoering blijkt langer dan verwacht»?
Waarom waren de kosten van de vergoedingen aan het
Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf nog niet verwerkt?
Kunt u de bijstelling van diverse maatregelramingen waarover op
pagina 34 wordt gesproken verder expliciteren, opdat voor de
Kamer duidelijk wordt van welke verschillende mutaties deze
bijstelling een resultaat is?

2

Nr
31

Vraag
Kunt u toelichten waarom op pagina 37 melding wordt gedaan van
kasverschuivingen, terwijl er ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage geen grote vertragingen zijn gemeld?

3